jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
Saint-Pierre-de-Belleville. — Ils ont donné lieu à une dépense de 6,000 fr., sur lesquels l'Etat contribue pour un tiers. LA LEYSSE ET L'HYÈRES. Des travaux importants sont en cours d'exécution sur la Leysse et l'Hyères. Il s'agit d'endiguer ces deux rivières de manière à prévenir les débordements si préjudiciables qui se renouvellent périodiquement. On emploie pour cela un système nouveau d'endiguement qui jusqu'à présent a donné les meilleurs résultats. Un premier tronçon, qui est terminé, a donné lieu à une dépense de 63,000 fr. ; on travaille au second tronçon, dont la dépense est évaluée à 70,000 fr. L'Etat contribue à ces travaux pour un tiers. Endiguements divers. GELON. Les travaux entrepris les années précédentes et ayant pour objet : 1 ° La construction de ponts ; 2° le curage du lit ; 3° divers travaux d'endiguements, sont terminés. On a commencé les travaux d'endiguement dans la commune de la Rochette; ils sont évalués à 42,000 fr. GLANDON. La commune de Saint-Etienne-de-Cuines fait exécuter en ce moment des travaux d'endiguement qui nécessiteront une dépense de 10,000 fr. Des travaux analogues ont été entrepris par la commune de Sainte-Marie ; la dépense s'élèvera à 12,000 fr. D'autres projets sont à l'étude, notamment dans la vallée supérieure de l'Isère, au-dessus d'Albertville. SERVICE HYDRAULIQUE. USINES. Le nombre des affaires d'usines parvenues à l'administration depuis l'année dernière s'élève à 26. Le nombre des affaires en retard s'est accru ; mais les travaux du service hydraulique étant désormais confiés aux ingénieurs du service ordinaire, les affaires seront expédiées plus rapidement, et celles en retard seront probablement liquidées dans le courant de cette année. Le retard apporté dans l'instruction des affaires d'usines n'est point préjudiciable aux intéressés; toutes les affaires reconnues urgentes sont expédiées; celles qu'on laisse momentanément de côté se rapportent à des usines anciennes qui demandent à changer de destination ou qui veulent modifier leur régime hydraulique ou forestier. Toutes ces usines continuant à fonctionner, soit en vertu d'un usage immémorial, soit en vertu d'une autorisation préfectorale provisoire, ne souffrent pas du retard qui peut être apporté à la délivrance de leur autorisation régulière.
notamment dans la vallée supérieure de l'Isère, au-dessus d'Albertville. SERVICE HYDRAULIQUE. USINES. Le nombre des affaires d'usines parvenues à l'administration depuis l'année dernière s'élève à 26. Le nombre des affaires en retard s'est accru ; mais les travaux du service hydraulique étant désormais confiés aux ingénieurs du service ordinaire, les affaires seront expédiées plus rapidement, et celles en retard seront probablement liquidées dans le courant de cette année. Le retard apporté dans l'instruction des affaires d'usines n'est point préjudiciable aux intéressés; toutes les affaires reconnues urgentes sont expédiées; celles qu'on laisse momentanément de côté se rapportent à des usines anciennes qui demandent à changer de destination ou qui veulent modifier leur régime hydraulique ou forestier. Toutes ces usines continuant à fonctionner, soit en vertu d'un usage immémorial, soit en vertu d'une autorisation préfectorale provisoire, ne souffrent pas du retard qui peut être apporté à la délivrance de leur autorisation régulière. IRRIGATIONS. Les arrosages ne font pas de progrès dans le département de la Savoie. Toutes les affaires qui ont occupé les ingénieurs sont anciennes, et l'administration n'a eu à intervenir que pour aplanir des difficultés. Il n'y a donc rien de nouveau à signaler en dehors de ce qui a été dit les années précédentes. Plusieurs syndicats ont été organisés depuis quelques années; mais la plupart montrent peu de zèle, quelques-uns même ne donnent plus signe de vie. Les syndicats de Séez et de Longefan fonctionnent régulièrement. Les syndicats des Chapelles, d'Hauteville-Gondon et de la Chambre recourent rarement à l'administration. Les syndicats de Doucy, Villargerel, Landry, la Côle-d'Aime, Bellenre, Bellecombe, Monlagny, Bourg-St-Maurice marchent sans le concours des ingénieurs; ils fonctionnent à peu près comme s'ils n'étaient pas constitués administrativement. La société d'arrosage du Bourget continue à distribuer les eaux à la plaine située entre Chambéry et le Bourget. Les diverses réparations faites aux canaux et aux vannes permettent une régularité plus grande dans la distribution des eaux. Aussi la surface des prairies arrosées augmente chaque année à l'avantage de la société et des abonnés. Les contestations survenues entre les communes de Villette et de Tessens ont été aplanies par un
été dit les années précédentes. Plusieurs syndicats ont été organisés depuis quelques années; mais la plupart montrent peu de zèle, quelques-uns même ne donnent plus signe de vie. Les syndicats de Séez et de Longefan fonctionnent régulièrement. Les syndicats des Chapelles, d'Hauteville-Gondon et de la Chambre recourent rarement à l'administration. Les syndicats de Doucy, Villargerel, Landry, la Côle-d'Aime, Bellenre, Bellecombe, Monlagny, Bourg-St-Maurice marchent sans le concours des ingénieurs; ils fonctionnent à peu près comme s'ils n'étaient pas constitués administrativement. La société d'arrosage du Bourget continue à distribuer les eaux à la plaine située entre Chambéry et le Bourget. Les diverses réparations faites aux canaux et aux vannes permettent une régularité plus grande dans la distribution des eaux. Aussi la surface des prairies arrosées augmente chaque année à l'avantage de la société et des abonnés. Les contestations survenues entre les communes de Villette et de Tessens ont été aplanies par un règlement d'eau. Mais la contestation entre les usiniers et les arrosants de la commune de Bourdeau paraît présenter de graves difficultés. Les ingénieurs se proposent de faire une nouvelle tentative de conciliation. L'affaire relative à la commune de Feissons-sur-Salins n'a pas encore été instruite par les ingénieurs; elle se présente dans des conditions qui font espérer un résultat satisfaisant. Un projet des travaux à exécuter, montant à 12,197 fr., a été dressé par M. le maire de Feissons et remis à l'ingénieur de l'arrondissement de Moûtiers. La commune ne disposant que de 5,940 fr., dont 1,600 fr. en journées de prestation, il restera à constituer une somme de 6,257 fr. L'affaire relative au règlement des prises d'eau du ruisseau Bruyant (commune de la Motte-Servolex) a été soumise à la première enquête et la visite des lieux se fera prochainement. CURAGES. Curages par syndicats. 1° Travaux à l'état d'entretien: Les trois syndicats de Pamaray, de Mèry, Sonnaz, le Viviers et Drumettaz-Clarafond et du Bon-de-l'Auge continuent à fonctionner régulièrement. Dans le courant de l'année dernière, le syndicat de Mèry, Sonnaz, le Viviers et Drumettaz-Clarafond a fait exécuter des travaux supplémentaires de curage sur une longueur de 400 mètres, en amont du pont
dans des conditions qui font espérer un résultat satisfaisant. Un projet des travaux à exécuter, montant à 12,197 fr., a été dressé par M. le maire de Feissons et remis à l'ingénieur de l'arrondissement de Moûtiers. La commune ne disposant que de 5,940 fr., dont 1,600 fr. en journées de prestation, il restera à constituer une somme de 6,257 fr. L'affaire relative au règlement des prises d'eau du ruisseau Bruyant (commune de la Motte-Servolex) a été soumise à la première enquête et la visite des lieux se fera prochainement. CURAGES. Curages par syndicats. 1° Travaux à l'état d'entretien: Les trois syndicats de Pamaray, de Mèry, Sonnaz, le Viviers et Drumettaz-Clarafond et du Bon-de-l'Auge continuent à fonctionner régulièrement. Dans le courant de l'année dernière, le syndicat de Mèry, Sonnaz, le Viviers et Drumettaz-Clarafond a fait exécuter des travaux supplémentaires de curage sur une longueur de 400 mètres, en amont du pont du Viviers. Ces travaux ont donné un excellent résultat en abaissant le plan d'eau de plus de 0,20 dans le bas marais. 2° Travaux à l'état de construction ou de projet: 1° Syndicat du Revers, — Le projet des travaux, dressé l'année dernière par les ingénieurs, a été adopté par le syndicat, sauf quelques modifications. La dépense, prévue au projet s'élève à 5,000 francs. 2° Le syndicat de la Mère a approuvé le projet de dessèchement des marais de Challes suivant la 2e hypothèse; son exécution, est retardée par la question importante de la répartition des dépenses entre les intéressés, question qui est loin d'être résolue. 3° Syndicat de Mérande. — Les travaux entrepris par le syndicat de Mérande sont terminés; ils consistent dans l'établissement d'un barrage de prise d'eau dans la Leysse, d'un déversoir à l'embouchure de la Doria et de deux syphons sous Leysse. La dépense totale s'est élevée à 24,087 fr. 55 c, y compris une somme de 2,369 fr. 92 c. dépensée en travaux d'entretien. 4° Le syndicat du Tilleul et de la Plage (marais d'Aix-les-Bains) est toujours en voie d'organisation, mais sa constitution, d'après la loi du 21 juin 1865, ne paraît pas réalisable, et
le syndicat, sauf quelques modifications. La dépense, prévue au projet s'élève à 5,000 francs. 2° Le syndicat de la Mère a approuvé le projet de dessèchement des marais de Challes suivant la 2e hypothèse; son exécution, est retardée par la question importante de la répartition des dépenses entre les intéressés, question qui est loin d'être résolue. 3° Syndicat de Mérande. — Les travaux entrepris par le syndicat de Mérande sont terminés; ils consistent dans l'établissement d'un barrage de prise d'eau dans la Leysse, d'un déversoir à l'embouchure de la Doria et de deux syphons sous Leysse. La dépense totale s'est élevée à 24,087 fr. 55 c, y compris une somme de 2,369 fr. 92 c. dépensée en travaux d'entretien. 4° Le syndicat du Tilleul et de la Plage (marais d'Aix-les-Bains) est toujours en voie d'organisation, mais sa constitution, d'après la loi du 21 juin 1865, ne paraît pas réalisable, et il y aura lieu de revenir à la loi du 14 floréal an xi si l'on veut arriver au résultat que l'on se propose. 5° Il existe un syndicat organisé par l'administration sous le nom de Syndicat du Pugin (commune d'Ugine). Ce syndicat a choisi pour ingénieur un géomètre de la localité, et ses travaux sont peu connus. Curages sans syndicats. Des arrêtés préfectoraux ont prescrit les curages suivants: Fossés de Champagneux. — Arrêté du 20 mars 1868. Fossés de la plaine du Bourget. — Arrêté du 14 décembre 1867. Dérivation du Truison. — Arrêté du 18 décembre 1868. Ruisseau de Tramonet. — Arrêté du 18 mars 1869. Les curages par riverains provoquent souvent de grandes difficultés par les questions d'intérêt privé qu'ils soulèvent. ASSAINISSEMENTS. — DESSÈCHEMENTS. — MISE EN VALEUR DE TERRAINS COMMUNAUX. — DRAINAGE. Commune d'Epierre. — La commune d'Epierre poursuit au moyen des colmatages par les eaux troubles de l'Arc l'assainissement des terrains graveleux et humides situés entre le village et la route impériale N° 6. Cette opération, pour être fructueuse, nécessite des travaux d'entretien continuels à la prise d'eau et aux canaux d'amenée. C'est dans ce but que la commune vote chaque année une somme de
la localité, et ses travaux sont peu connus. Curages sans syndicats. Des arrêtés préfectoraux ont prescrit les curages suivants: Fossés de Champagneux. — Arrêté du 20 mars 1868. Fossés de la plaine du Bourget. — Arrêté du 14 décembre 1867. Dérivation du Truison. — Arrêté du 18 décembre 1868. Ruisseau de Tramonet. — Arrêté du 18 mars 1869. Les curages par riverains provoquent souvent de grandes difficultés par les questions d'intérêt privé qu'ils soulèvent. ASSAINISSEMENTS. — DESSÈCHEMENTS. — MISE EN VALEUR DE TERRAINS COMMUNAUX. — DRAINAGE. Commune d'Epierre. — La commune d'Epierre poursuit au moyen des colmatages par les eaux troubles de l'Arc l'assainissement des terrains graveleux et humides situés entre le village et la route impériale N° 6. Cette opération, pour être fructueuse, nécessite des travaux d'entretien continuels à la prise d'eau et aux canaux d'amenée. C'est dans ce but que la commune vote chaque année une somme de 1,500 fr. à 2,000 francs. Commune des Chavannes: — Les travaux d'installation des bassins de colmatage des Chavannes sont terminés; la dépense s'est élevée à 3,000 francs. Marais d'Apremont. — Les ingénieurs ont dressé, dans les premiers mois de 1867, un projet de dessèchement des marais d'Apremont, dont la dépense est évaluée à 60,000 fr. Ils ont également rédigé depuis lors un projet de statuts pour l'organisation d'un syndicat, conformément à la loi du 21 juin 1865. Marais de la Chautagne. Le projet de dessèchement des marais de la Chautagne est subordonné à la construction des digues du Rhône le long de la jalaine de la Chautagne. Ces digues ayant été abandonnées, le projet de dessèchement doit forcément être mis de côté jusqu'à nouvel ordre. Commune de St-Léger (plaine du Rou). — Le projet dressé le 25 novembre 1867, pour les communaux de St-Léger, a été approuvé le 7 février 1868. Il consiste dans la réparation de la prise d'eau, le rechargement d'une digue, la construction de retentions et de déversoirs pour les bassins de dépôts. La dépense est évaluée à 11,400 fr., et la plus-value à 67,000 fr. pour 47 hect. de terrain. Les fonds nécessaires aux travaux sont
est évaluée à 60,000 fr. Ils ont également rédigé depuis lors un projet de statuts pour l'organisation d'un syndicat, conformément à la loi du 21 juin 1865. Marais de la Chautagne. Le projet de dessèchement des marais de la Chautagne est subordonné à la construction des digues du Rhône le long de la jalaine de la Chautagne. Ces digues ayant été abandonnées, le projet de dessèchement doit forcément être mis de côté jusqu'à nouvel ordre. Commune de St-Léger (plaine du Rou). — Le projet dressé le 25 novembre 1867, pour les communaux de St-Léger, a été approuvé le 7 février 1868. Il consiste dans la réparation de la prise d'eau, le rechargement d'une digue, la construction de retentions et de déversoirs pour les bassins de dépôts. La dépense est évaluée à 11,400 fr., et la plus-value à 67,000 fr. pour 47 hect. de terrain. Les fonds nécessaires aux travaux sont ainsi obtenus : À la charge de la commune, 4,500 fr. À la charge de divers intéressés 2,500 fr. À la charge de l'État — 3,800 fr. À la charge du département 600 fr. Total pareil 11,400 fr. Les travaux ont été adjugés au sieur Pluyant moyennant un rabais de 27 p. 0/0. Malheureusement, cet entrepreneur a montré une si grande incapacité après l'ouverture de son chantier, qu'il a fallu avoir recours à un autre entrepreneur, qui n'a souscrit qu'un rabais de 15 p. 0/0. Aujourd'hui les travaux sont très avancés, et on espère encore profiter des hautes eaux de l'Arc pour commencer les colmatages. Grèves riveraines de l'Arc. (Communes de Saint-Rémy et de Saint-Etienne-de-Cuines.) — La décision ministérielle du 30 octobre 1866 qui approuve en principe le projet présenté par les ingénieurs pour les grèves riveraines de l'Arc, avait indiqué les mesures à prendre pour l'instruction administrative de cette affaire. Cette instruction a dû être recommencée plusieurs fois par suite de l'inobservation de formalités importantes qui ont été remplies tout récemment. Les conseils municipaux des deux communes se sont prononcés formellement contre le projet. L'État devra donc se charger de l'exécution des travaux, s'il veut donner suite à cette
27 p. 0/0. Malheureusement, cet entrepreneur a montré une si grande incapacité après l'ouverture de son chantier, qu'il a fallu avoir recours à un autre entrepreneur, qui n'a souscrit qu'un rabais de 15 p. 0/0. Aujourd'hui les travaux sont très avancés, et on espère encore profiter des hautes eaux de l'Arc pour commencer les colmatages. Grèves riveraines de l'Arc. (Communes de Saint-Rémy et de Saint-Etienne-de-Cuines.) — La décision ministérielle du 30 octobre 1866 qui approuve en principe le projet présenté par les ingénieurs pour les grèves riveraines de l'Arc, avait indiqué les mesures à prendre pour l'instruction administrative de cette affaire. Cette instruction a dû être recommencée plusieurs fois par suite de l'inobservation de formalités importantes qui ont été remplies tout récemment. Les conseils municipaux des deux communes se sont prononcés formellement contre le projet. L'État devra donc se charger de l'exécution des travaux, s'il veut donner suite à cette opération. Plaine du Baronchat. (Communes d'Aiton et Bourgneuf.) — Les communes d'Aiton et de Bourgneuf ont émis l'avis qu'il y avait lieu d'approuver le projet de mise en valeur dressé par les ingénieurs pour la plaine de Baronchat. Les conseils municipaux ont voté le projet en principe, mais ils consacrent à son exécution des fonds qu'ils prétendent leur être dus par le syndicat de l'Isère. Ces fonds ne sont pas prêts, et on ne prévoit pas quand ils pourront être réalisés. La dépense est évaluée à 41,500 fr. et la plus-value à 100,000 fr. Il a été étudié, dans le courant de l'année dernière, un projet de drainage d'une mine de petite importance. Ce projet est relatif à une parcelle de terrain appartenant à M. Gojon, de la commune de Francin. CHEMINS DE FER. Chemin de fer du Rhône au Mont-Cenis. — La Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée a poursuivi ses études et a arrêté ses projets de détail entre St-Michel et le souterrain du Mont-Cenis. Elle poursuit en ce moment ses expropriations. Le jugement d'expropriation a été rendu le 25 juin 1867. Il est à penser que les opérations du jury ne pourront être achevées
à son exécution des fonds qu'ils prétendent leur être dus par le syndicat de l'Isère. Ces fonds ne sont pas prêts, et on ne prévoit pas quand ils pourront être réalisés. La dépense est évaluée à 41,500 fr. et la plus-value à 100,000 fr. Il a été étudié, dans le courant de l'année dernière, un projet de drainage d'une mine de petite importance. Ce projet est relatif à une parcelle de terrain appartenant à M. Gojon, de la commune de Francin. CHEMINS DE FER. Chemin de fer du Rhône au Mont-Cenis. — La Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée a poursuivi ses études et a arrêté ses projets de détail entre St-Michel et le souterrain du Mont-Cenis. Elle poursuit en ce moment ses expropriations. Le jugement d'expropriation a été rendu le 25 juin 1867. Il est à penser que les opérations du jury ne pourront être achevées que dans le courant du mois de septembre et que la Compagnie n'entrera en possession de ses terrains que peu de temps avant l'hiver. En attendant que les expropriations aient permis d'organiser les grands chantiers, la Compagnie a fait entreprendre, après s'être entendue avec les propriétaires, divers travaux difficiles qui eussent pu être la cause de retards. Ce sont : le pont de la Saussaz, le souterrain des Sordelettes, diverses fondations de murs et un souterrain dans les rampes de Francoz et des Serennes, le souterrain des Grandes-Murailles et enfin le souterrain de Modane. On pourra d'ailleurs travailler tout l'hiver aux souterrains que nous venons d'énumérer. Tunnel des Alpes. — L'avancement, au 1er juillet 1869, est de 4,113 m 20 du côté de Modane, et 5,775 m 70 du côté de Bardonnèche; en tout 9,888 m 90. Il reste à percer 2,331 m 70. L'avancement moyen étant de 120 mètres par mois, on peut compter que le percement sera achevé dans les premiers mois de 1871. Chemin de fer du Mont-Cenis. — Le chemin de fer du Mont-Cenis continue son exploitation et est utile pour les communications internationales. Cependant, le service pendant l'hiver dernier a été très irrégulier, à cause
eussent pu être la cause de retards. Ce sont : le pont de la Saussaz, le souterrain des Sordelettes, diverses fondations de murs et un souterrain dans les rampes de Francoz et des Serennes, le souterrain des Grandes-Murailles et enfin le souterrain de Modane. On pourra d'ailleurs travailler tout l'hiver aux souterrains que nous venons d'énumérer. Tunnel des Alpes. — L'avancement, au 1er juillet 1869, est de 4,113 m 20 du côté de Modane, et 5,775 m 70 du côté de Bardonnèche; en tout 9,888 m 90. Il reste à percer 2,331 m 70. L'avancement moyen étant de 120 mètres par mois, on peut compter que le percement sera achevé dans les premiers mois de 1871. Chemin de fer du Mont-Cenis. — Le chemin de fer du Mont-Cenis continue son exploitation et est utile pour les communications internationales. Cependant, le service pendant l'hiver dernier a été très irrégulier, à cause de l'insuffisance du matériel. Cet état de choses s'est un peu amélioré depuis quelques mois, et l'on peut espérer que la régularité s'établira, la Compagnie devant entrer en possession de nouvelles machines plus fortes et mieux disposées. Embranchement de Chamousset à Albertville. — L'embranchement d'Albertville a été concédé d'une manière définitive à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, mais j'ignore à quelle époque cette Compagnie mettra la main à l'œuvre. Mines. — Mines concédées. — Deux concessions nouvelles ont été instituées en 1868, l'une à Aime, l'autre à Villaroger; toutes deux s'appliquent à des gisements d'anthracite. — Le nombre des mines concédées du département s'élève donc aujourd'hui à 67, et se répartissent de la manière suivante : Nature Exploitées Non exploitées Total. Surface des mines en 1868 en 1868 concédée. Anthracite 9 24 33 4,443 hect. Lignite 7 7 904 Fer 14 14 3,731 Minerais métalliques. 12 12 4,819 Asphalte 1 1 177 Total 58 67 14,074 On peut donc dire qu'en moyenne, depuis trois ans, l'industrie minière est restée stationnaire à Saint-Michel, si on la mesure à l'importance de l'extraction ; mais on ne peut nier qu'elle n'ait fait des progrès très sensibles, si l'on considère la meilleure direction imprimée aux travaux
définitive à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, mais j'ignore à quelle époque cette Compagnie mettra la main à l'œuvre. Mines. — Mines concédées. — Deux concessions nouvelles ont été instituées en 1868, l'une à Aime, l'autre à Villaroger; toutes deux s'appliquent à des gisements d'anthracite. — Le nombre des mines concédées du département s'élève donc aujourd'hui à 67, et se répartissent de la manière suivante : Nature Exploitées Non exploitées Total. Surface des mines en 1868 en 1868 concédée. Anthracite 9 24 33 4,443 hect. Lignite 7 7 904 Fer 14 14 3,731 Minerais métalliques. 12 12 4,819 Asphalte 1 1 177 Total 58 67 14,074 On peut donc dire qu'en moyenne, depuis trois ans, l'industrie minière est restée stationnaire à Saint-Michel, si on la mesure à l'importance de l'extraction ; mais on ne peut nier qu'elle n'ait fait des progrès très sensibles, si l'on considère la meilleure direction imprimée aux travaux tant d'exploitation que d'exploration, et à l'aménagement des gîtes en vue de l'avenir. Un important travail de recherche a été entrepris dans l'une des concessions pour en reconnaître toutes les ressources, et l'ouverture du tunnel du Mont-Cenis trouvera les exploitants préparés à développer leur production et à profiter des nouveaux débouchés qui s'ouvriront alors pour leurs produits. Les mines de St-Michel, ainsi que les gisements d'anthracite des environs immédiats, ont formé, l'année dernière et cette année, l'un des objets principaux de l'étude entreprise par le service des mines sur le bassin anthracifère de la Savoie. Dans l'arrondissement de Moûtiers, où il n'y a eu d'exploité en 1868 qu'une seule concession, qui est précisément l'une des deux concessions nouvelles, celle de Planamont, à Aime, toutes les anciennes concessions d'anthracite restent en chômage, les travaux s'étant successivement arrêtés par suite de la mauvaise méthode suivie par leurs propriétaires, qui épuisaient les affleurements sans s'inquiéter de l'avenir ; aussi, abstraction faite de la mine dont il vient d'être question, qui a été au contraire dirigée jusqu'ici avec habileté et prévoyance, le charbon nécessaire à la consommation du pays n'est-il fourni que par les exploitations non concédées ou par des travaux de recherches poursuivis