jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
Nam-dinh (non encore exhaussées et renforcées suivant le programme de 1926) : Infiltrations localisées et danger de submersion ; c. — Digues du Fleuve Rouge : Revanches insuffisantes par suite de tassements sur certaines sections isolées (Lam-giu, Phi-lêi), digue neuve immédiatement à l'aval de Hanoi (digue aval de Tân-dê). On a tenu compte des enseignements de cette crue et le programme de travaux entrepris pendant la campagne 1932-1933 comporte le renforcement de tous les points menacés. 2° — Travaux exécutés pendant la campagne 1932-1933 a. — Bassin du Fleuve Rouge et de ses défluents 1° — Renforcement, exhaussement de digues
et de ses défluents 1° — Renforcement, exhaussement de digues dans les provinces de Phuc-yên, Ha-dông, Bac-ninh, Son-tây, Nam-dinh, Thai-binh, Hung-yên et Haiduong : 325km700 de digues, représentant 1.863.720m3 de remblais. 2° — Digues neuves : Néant. 3° — Masques corroyés dans les provinces de Phuc-yên, Sontây, Bac-ninh et Vinh-yên: 40km690 correspondant à 581.500m3 b. — Sông Thai-binh et ses défluents 1° — Renforcement et exhaussement de digues : Néant. 2° — Digues neuves dans la province de Haiduong : 19km460 correspondant à 221.000m3 3° — Masques corroyés : Néant. A ces travaux s'ajoutent ceux qui n'ont pu être exécutés
A ces travaux s'ajoutent ceux qui n'ont pu être exécutés durant la campagne précédente. La protection des berges contre les érosions a nécessité l'achat et la mise en œuvre de 59.250m3 de moellons d'enrochement et la constitution de dépôts provisionnels dont l'importance est de 19.000m3.' Dépenses faites : elles sont résumées dans le tableau suivant : DÉPENSES TOTAL PAR COURS D'EAU EMPLACEMENT DES Remblais Remblais Ouvrages Défense Exercice Exercice TRAVAUX ordinaires corroyés d'art des berges 1932 1933 Fleuve Rouge 80.348.508 134.316.874 110.120.000 101.842.524 222.922.498 Song Day 7.450.290 5.850.000 6.450.290 6.850.000 Canal des Rapides, 70.506.930 17.258.560 32.880.000 208.230 120.437.260 Canal des
Canal des Rapides, 70.506.930 17.258.560 32.880.000 208.230 120.437.260 Canal des Bambous 138.097.350 15.370.000 16.350.000 15.338.330 154.479.680 Song Tra-ly 46.490.000 45.390.000 Canal de Namdinh 22.200.000 4.750.000 26.910.000 Défluents secondaires du bas-delta Rivière Noire 1.100.000 Song Câu . Song Pho-day 100.635.69 17.496.87 83.138.82 Song Thai-binh 64.776.63 54.489.15 10.287.48 Totaux partiels 196.965.08 670.415.19 à ajouter dépenses communes pour achats et fonctionnement des corroyeurs, matériel de service, etc. 18.757.55 9.836.42 Dépenses totales des travaux de la campagne 895.974.24 Aux dépenses ci-dessus qui se rapportent au Budget spécial d'Emprunt, s'ajoutent la fourniture et la mise en œuvre de 9.000 m³ de moellons, soit 15.300 $00
en œuvre de 9.000 m³ de moellons, soit 15.300 $00 réglées sur le Budget local. ÉTUDES ET PROJETS Bassin du Fleuve Rouge. Les projets ci-après, en cours de préparation, seront lancés dès le début de la saison sèche : 1° — Renforcement et exhaussement de digues : R. G. du Fleuve Rouge en aval de Nguyêt-lâm ; R. D. — Song Ninh-co ; R. D. — entre Trung-ha et Son-tây; Sông Day, en amont de Phu-ly. — 113 — 2° — Digues neuves et ouvrages R. G. du Fleuve Rouge, digue de Thanh-nga Hoang-duong ; R. D. — An-lang ;
digue de Thanh-nga Hoang-duong ; R. D. — An-lang ; R. G. du canal, des Bambous — Digue entre Ninh-giang et Quy-cao. — Ecluse à My-dông ; — Murette de protection à Ninh-giang. R. G. du canal des Rapides — Contredigue de Kinh-phô ; R. G. du Sông Câu — Digue de Phan-dông — (Variante). 3° — Masques corroyés. R. G. du Fleuve Rouge — Entre le canal des Bambous et le Sông Tra-ly ; — Entre le Pont de Viétri et le Sông Calo. R. G. du canal des Bambous à My-dông (continuation). Bassin du Sông Thai-binh 1° —
Bambous à My-dông (continuation). Bassin du Sông Thai-binh 1° — Renforcement et exhaussement de digues. R. G. du Sông Thai-binh entre Van-yên et Tram-diên. 2° — Digues neuves et ouvrages. R. D. du Sông Thai-binh — Prolongement ou reconstruction des ouvrages entre Cay-diem et Haiduong. — Digue-écluse et mur de garde au droit de Haiduong. — Digue entre Dong-lam et Quy-cao. 3° — Masques corroyés. R. G. du Sông Thai-binh — entre Sept-Pagodes et Dap-khé. Défense et régularisation des berges L'étude particulière de chaque courbe du Fleuve Rouge, des seuils et des fosses est entreprise. — Elle répond à un
et des fosses est entreprise. — Elle répond à un double but : améliorer la navigation entre Hanoi et le canal des Bambous, supprimer les perturbations apportées à l'écoulement des eaux par les brusques changements de direction et diminuer, par là-même, les érosions de berges. La photographie aérienne et les triangulations du Service géographique sont utilisées pour cette étude. . — 114 — IL — IRRIGATION ET ASSÈCHEMENT 1° — Réseaux exploités a. — Réseau de Kep (Bac-giang). Exploité depuis 1908 (Extension en 1912). Alimenté par le barrage de Cau-son sur le haut Sông Thuong; 7.500 hectares irrigués au 5e
sur le haut Sông Thuong; 7.500 hectares irrigués au 5e et au 10e mois — 3e récolte dite «Ba-giâng» dans les rizières basses et bien fumées. Dépenses annuelles normales d'entretien et d'exploitation (Budget local) en 1932: 8.000$00. La campagne 1932-1933 comporte une dépense exceptionnelle de 13.500$ sur le Budget local pour enrochements de protection contre les affouillements à la base du barrage. En novembre 1932, un curage particulièrement soigné du réseau a été exécuté avec le concours volontaire des villages. Grâce à ce curage le coefficient d'arrosage a pu être maintenu à 01s 6 par hectare durant toute l'année pour
maintenu à 01s 6 par hectare durant toute l'année pour tous les points du réseau, grâce à des rotations dont la période est de 2 mois pendant la saison sèche (étiage). b. — Réseau de Vinh-yên. Exploité depuis 1922. Surface irriguée portée de 17.000 à 20.000 hectares. Alimenté par le barrage de Liên-son sur le Sông Pho-day. Dépenses annuelles normales d'entretien et d'exploitation : Antérieurement: 15.000$ — Actuellement: 12.000$ (Budget local). Des curages et remises au profil particulièrement importants ont été exécutés durant les mois de novembre et décembre 1932. Grâce à ces travaux l'écoulement de l'eau s'est fait de
Grâce à ces travaux l'écoulement de l'eau s'est fait de façon si parfaite qu'il a été possible de supprimer les rotations et qu'une extension du réseau irrigué a été reconnue possible et mise à l'étude. c. — Réseau de Son-tây. L'exploitation n'a intéressé en 1932 que 8.500 hectares dont 5.000 faisaient pour la première fois la récolte du 5e mois. — 115 — L'alimentation est assurée par l'usine de pompage de Sontây (prise d'eau dans le Fleuve Rouge). Les pompes et le matériel ont fonctionné de façon parfaite. Les dépenses annuelles d'entretien et d'exploitation s'élèvent à : Canaux : 10.000$00
annuelles d'entretien et d'exploitation s'élèvent à : Canaux : 10.000$00 — Usine : 30.000$00 La campagne écoulée a comporté l'étude et l'exécution de travaux d'amélioration et d'extension se montant à 79.670$37. D'autres travaux sont à l'étude tels que l'agrandissement des ouvrages de prise d'eau sur le Fleuve Rouge, défense contre le colmatage du canal d'amenée à l'usine de pompage, agrandissement du siphon situé au km. 1+630 de l'artère N° 2, enfin extension du réseau sur 540 hectares dans les régions de Huong-ngoi, Cânh-nau, Phu Ouoc-oai et Thach-thât. 2° — Réseaux en construction a. — Réseau Sông Câu Les 5 premiers
en construction a. — Réseau Sông Câu Les 5 premiers lots et leurs artérioles sont achevés et ont été mis en eau le 6 janvier 1933. 15.000 hectares peuvent être mis actuellement en culture. L'état d'avancement des 3 derniers lots, tant à l'entreprise (canaux) que par les villages (artérioles), permet de prévoir l'irrigation de 13.800 nouveaux hectares pour la prochaine récolte du 5e mois. L'étendue irriguée est d'ailleurs susceptible de s'étendre sur la rive gauche du Canal de navigation. Des études sont entreprises actuellement à ce sujet. b. — Casier Thai-binh Sud Le curage des canaux exécuté avec le concours
Thai-binh Sud Le curage des canaux exécuté avec le concours du Résident Chef de province d'après les profils du projet est terminé. Ce travail important et difficile a été effectué par les villages intéressés qui ont été rétribués. L'achèvement très prochain des 2 grandes écluses de Da-côc et Ouan-trach marquera la fin des travaux d'aménagement de ce casier. Toutes les parties basses du casier pourront dès lors être repiquées pour le 10e mois. Les débouchés des ouvrages d'évacuation ont été prévus très largement, et calculés de façon que, même si les plus fortes pluies admises venaient à coïncider avec les
les plus fortes pluies admises venaient à coïncider avec les plus fortes crues connues, la presque-totalité des rizières ne serait pas submergée plus de 4 jours : les plants de riz seraient donc sauvés. Casier Kesat Hung-yên Construction de deux écluses : 1° — Sur le Sông Kesat à Haiduong ; 2° — Sur le Sông Dông-liêu à Dông-liêu. Le projet de construction de ces deux écluses, dont le détail estimatif se montait à 115.000$, y compris une somme à valoir de 13.842$, a été approuvé par le Gouverneur Général en Commission Permanente du Conseil de Gouvernement le 30 septembre
en Commission Permanente du Conseil de Gouvernement le 30 septembre 1932. Les travaux ont été commencés le 10 décembre 1932 et terminés en juin 1933. Ces écluses permettront de régulariser le plan d'eau dans le bas du casier, en le mettant à l'abri des crues et en assurant pendant la saison sèche une meilleure utilisation du jeu des marées pour l'irrigation. Aménagement des huyên de Gia-binh et de Lang-tai (Bac-ninh) L'aménagement de ce casier de 1200 hectares a comporté l'exécution de : La digue R. G. du Sông Thai-binh entre Cap-diên et Haiduong ; La construction d'une écluse de navigation
Cap-diên et Haiduong ; La construction d'une écluse de navigation sur le Sông Bui Le canal de liaison entre le Sông Lai-ha et le Sông Bui, exécuté en 1931, assure l'assèchement par l'écluse du Sông Bui. Cet assèchement doit d'ailleurs être complété par l'achèvement des travaux du casier Hung-yên Kesat. Les dépenses effectuées en 1932 se montent à 47.925$68. III. — ÉTUDES ET PROJETS Ces études comportent : 1° — Observations hydrométriques 65 échelles ont été observées pendant toute l'année, et 70 échelles pendant la période des hautes eaux, sur les divers cours d'eau et canaux dont l'aménagement est à
les divers cours d'eau et canaux dont l'aménagement est à l'étude, ainsi que dans les casiers eux-mêmes. 2° — Jaugeages De nombreux jaugeages ont été effectués sur le Fleuve Rouge, le Day, le Canal de Nam-dinh, le Sông Kesat, le Sông Dinh-dao, le Sông Dông-liêu et divers autres cours d'eau à l'aide de moulinets électriques « OTT ». 3° — Sondages tubes 59 sondages tubes ont été exécutés à l'emplacement des ouvrages prévus aux différents projets : barrage du Day, siphon sous le canal des Rapides ; ouvrages de prise et d'évacuation, écluses de Haiduong et de Dông-liêu, ouvrages d'art
et d'évacuation, écluses de Haiduong et de Dông-liêu, ouvrages d'art prévus sur les canaux, ainsi que sur le tracé des canaux d'amenée et des canaux principaux. Ces derniers sont en cours d'exécution. 4° — Levés de plans Des levés de plans, profils en long et, en travers ont été exécutés sur le terrain pour la détermination du tracé des canaux et des artères des divers casiers à aménager, ainsi que des levés de plans cotés à l'empierrement des ouvrages d'art. 5° — Vérification du nivellement. Il a été procédé à la vérification du nivellement des repères posés l'année précédente. De
la vérification du nivellement des repères posés l'année précédente. De nouveaux repères ont été posés. A. — CASIER KESAT HUNG-YÊN Le projet adopté comporte l'irrigation de la majeure partie du casier par simple gravité, l'eau étant prélevée dans le Fleuve Rouge à Châu-phan (30 km en amont de Hanoi) et amenée par un canal dérivé du Fleuve Rouge, à une cote supérieure à celle des terrains à irriguer. Trois projets de concours sont en préparation : 1° — Exécution des terrassements à la drague ; 2° — Construction de l'ouvrage de prise à Châu-phan. 3° — Construction du siphon sous
de prise à Châu-phan. 3° — Construction du siphon sous le canal des Rapides. Casier Bac-ninh Sud. — L'aménagement de ce casier est lié à celui du casier Kesat Hung-yên, notamment en ce qui concerne le canal d'amenée, de Châu-phan au Pont des Rapides, l'ouvrage de prise à Châu-phan et le siphon sous le canal des Rapides. Les études concernant spécialement l'aménagement intérieur du casier Bac-ninh Sud ont été suspendues et seront reprises ultérieurement. B. — AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES CASIERS RIVERAINS DU DAY Casier Ha-dông Phu-ly. — Un projet a été présenté, comprenant, d'une part, l'assèchement et l'irrigation des terrains
été présenté, comprenant, d'une part, l'assèchement et l'irrigation des terrains bas par gravité, d'autre part, l'irrigation des terrains hauts par pompage. Deux projets de concours sont en préparation : 1° — Exécution des terrassements à la drague ; 2° — Construction de l'ouvrage de prise à Liên-mac ou à Ha-tri. Barrage du Day. — Le projet de concours relatif à l'exécution de cet ouvrage, approuvé par M. le Gouverneur Général en Commission Permanente du Conseil de Gouvernement le 30 septembre 1932, a été lancé en France et en Indochine. Le concours aura lieu le 1er août 1933. Casier Nam-dinh Nord.
concours aura lieu le 1er août 1933. Casier Nam-dinh Nord. — Les études concernant l'aménagement de ce casier ont été suspendues et seront reprises après la mise en chantier des travaux du casier Ha-dông-Phu-ly. C. — CASIER THAI-BINH NORD L'aménagement hydraulique de ce grand casier de 89.300 hectares intéresse à la fois l'irrigation des terres hautes et, par le jeu des marées, l'assèchement des bas-fonds que l'afflux des eaux de ruissellement a, jusqu'à présent, rendus impropres à la culture du 10me mois. Le coût total de cet aménagement est de 1.400.000$00. Consistance. — L'utilisation des canaux existants à régulariser est
1.400.000$00. Consistance. — L'utilisation des canaux existants à régulariser est la règle. Leur alimentation est assurée par le canal des Bambous dont le plan d'eau moyen domine généralement les terres à irriguer. La disposition des ouvrages de prise sera telle que le trafic de la batellerie restera possible sauf pendant la période de crue. À cette époque de l'année où les pluies sont abondantes, le jeu des ouvrages d'évacuation sous la digue maritime, permet l'écoulement des eaux de ruissellement collectées par les mêmes canaux. Les données complexes d'un tel aménagement, le souci de passer, sans porter atteinte aux cultures, du
le souci de passer, sans porter atteinte aux cultures, du système primitif actuel au fonctionnement projeté, commandent une réalisation échelonnée dont le programme est le suivant : 1933 : — Construction des ouvrages de prise sur le canal des Bambous ; Rectification des principaux canaux existants (250 km) ; 1934. — Construction des ouvrages d'évacuation à la mer ; Aménagement du bassin du Sông Hoa. On procède actuellement aux sondages des deux principaux ouvrages de prise de Nham-lang et de Bên-hiêp sur le canal des Bambous. Le nivellement des canaux est achevé sur 250 km. AIDE A LA RIZIERE Au
est achevé sur 250 km. AIDE A LA RIZIERE Au cours de l'année 1932, le Service a été consulté sur l'opportunité de certains travaux d'hydraulique agricole à exécuter dans les provinces. Ce sont notamment : Province de Phutho. — Propositions d'irrigation de rizières par moto-pompe, présentées par des villages du phu de Lâm-thao. Province de Bac-ninh. — Demande d'installation d'un barrage sur le Sông Nghia-tru(huyên de Van-giang), et d'une noria pour l'irrigation des rizières. Projet d'assèchement de la région de Gia-thuy, Truong-lâm, Lê-mat, par le creusement d'un canal d'assèchement à gauche de la voie ferrée de Hanoi à Haiphong. Projet
gauche de la voie ferrée de Hanoi à Haiphong. Projet d'assèchement et d'irrigation des terrains situés dans le huyên de Tiên-du. Projet de construction de diguettes destinées à assurer la réserve d'eau nécessaire aux cultures du 5ème mois dans le phu de Thuân-thanh. Projets de travaux à entreprendre dans le huyên de Quê-duong. Demande de construction d'une écluse sur le Sông Ngu-huyênkhê pour favoriser l'évacuation des eaux de ruissellement sur les territoires de certains villages du huyên de Yên-phong. 120 — Province de Kiên-an. — Programme de travaux envisagés par le Résident et les Autorités provinciales, en vue de soustraire
le Résident et les Autorités provinciales, en vue de soustraire les casiers de Tiên-lang, An-lao, Kiên-thuy, An-duong et Thuy-nguyên (superficie totale approximative: 85.000 ha ), à l'influence de l'eau salée, et de leur fournir l'eau douce nécessaire à la culture. Ce programme est en cours de réalisation. Province de Bac-giang.—À la demande d'un groupe important de riziculteurs auquel adhèrent la Société Agricole du Tonkin et les villages voisins de sa concession, le Service Hydraulique a dressé un projet intéressant la protection de 1.300 hectares. La dépense, évaluée à 17.450$, doit être supportée par les membres de ce groupement. La plus-value
être supportée par les membres de ce groupement. La plus-value annuelle apportée aux récoltes sera en moyenne voisine de 300.000$. L'exécution en est imminente. Province de Thai-nguyên. — Le Service étudie actuellement la possibilité d'irriguer par gravité, à l'aide des eaux du Sông Công, une superficie de 7.000 hectares. D'autres aménagements sont entrepris à Cho-chu. Province de Sontây. — Divers projets ont été mis à exécution par les Services provinciaux et les villages, tels sont : L'assèchement des lacs de Dâm-long et de Dâm-châm (800 mâu de rizières rendus à la culture) avec 2 ouvrages d'évacuation, ouverture et curage des
la culture) avec 2 ouvrages d'évacuation, ouverture et curage des canaux (16.800$). Création d'un exutoire desservant 30 mâu dans le phu de Quôc-oai. Province de Vinh-yên.—L'extension du réseau d'irrigation sur 400 hectares a été réalisée à la demande des villages; d'autres extensions sont à l'étude. Province de Phuc-yên. — Une importante extension intéressant 2.800 hectares (casier de Yên-lang) est actuellement à l'étude. Province de Haiduong. — L'assèchement de 2.000 mâu de rizières a été réalisé par la construction d'une défense contre l'action des marées dans le phu de Kinh-môn — Une semblable défense, mais beaucoup plus importante, est à l'étude
Une semblable défense, mais beaucoup plus importante, est à l'étude concernant le casier de Vinh-bao (Kinh-trach). 121 — BATIMENTS CIVILS Les principaux travaux terminés en 1932-1933 sur les crédits de l'exercice 1932 sont indiqués ci-après : BUDGET GÉNÉRAL Hanoi. — Construction d'un bâtiment à étage (partie centrale) à l'Institut Anatomique. Travaux de parachèvement. Achèvement des travaux d'agrandissement de l'atelier du Service Radiotélégraphique à Bach-mai. Haiphong. — Construction de divers bâtiments pour le Service de la Sûreté. BUDGET LOCAL Hôpital René Robin à Bach-mai — Achèvement des travaux d'équipement de la station de pompage. École primaire supérieure de garçons — Construction
station de pompage. École primaire supérieure de garçons — Construction d'un pavillon de W. C. à 3 stalles. Les dépenses de travaux neufs de bâtiments sur l'exercice 1932 se sont élevées à : TRAVAUX R. DE G. DE ÉXÉCUTÉS EN TRAVAUX TERMITOTAUX 1932 NÉS EN 1931 1° Budget général. . . . 26.044$53 42.748$35 68.792$88 2° — Budget local .... 4.248.09 6.765.95 11.014.04 Totaux. . . 30.292$62 49.514$30 79.806$92 BUDGET SPÉCIAL SUR FONDS D'EMPRUNT Formations sanitaires du Tonkin Construction de 3 pavillons pour Lépreux dans le quartier des Contagieux à l'Hôpital René Robin à Bach-mai. Travaux de parachèvement et d'aménagement
l'Hôpital René Robin à Bach-mai. Travaux de parachèvement et d'aménagement divers à l'Hôpital René Robin. Réfection de canalisations d'eau dans divers bâtiments de l'Hôpital de Lanessan. Les dépenses résultant de l'exécution de ces travaux sur l'exercice 1932 se sont élevées à: 45.285$16. ENTRETIEN DES BATIMENTS CIVILS La valeur matriculaire des bâtiments civils entretenus sur les crédits délégués au Service est de : Budget général . ........ 6.594.138$00 Budget local 3.865,211.00 Total. . . . . 10.459.349$00 Les dépenses réglées pour l'entretien courant et les grosses réparations desdits bâtiments s'élèvent à : 1° — Budget général 56.318$47 • 2° — Budget
: 1° — Budget général 56.318$47 • 2° — Budget local . 47.511.10 Total. . . . . 103.829$57 TRAVAUX D'UTILITÉ URBAIN ASSAINISSEMENT DES CENTRES URBAINS Assainissement antipalustre des centres de : Tuyên-quang. — Montant: 29.400$00 Travaux terminés. Ha-giang. — Montant : 33.820.00 Travaux en cours. Lao-kay & Coc-lêu. — Montant : 17.800.00 Travaux en cours. Hoa-binh. — Montant : 19.780.00 Travaux en cours. Études et recherches d'eau potable à Kiên-an, Vinh-yên, Phuc-yên, Caobang, Tuyên-quang, Hoa-binh, Thai-nguyên, Ninh-binh et Ha-giang. 123 BUDGET GENERAL IMMEUBLES ETAT RÉCAPITULATIF donnant la valeur des immeubles pour l'année 1932 DÉSIGNATION VALEUR DES IMMEUBLES DES AU
immeubles pour l'année 1932 DÉSIGNATION VALEUR DES IMMEUBLES DES AU OBSERVATIONS PROVINCES 31 DÉCEMBRE 1932 Piastres Hanoi ..... 7.354.370$00 Haiphong .... 998.000,00 Bac-giang .... 62.250,00 Bac-ninh .... 79.150,00 Langson. .... 152.520,00 Cao-bang 81.300,00 Moncay 112.370,00 Quang-yen .... 178.830,00 Kien-an 373.360,00 Haiduong ... 175.260,00 Hung-yen .... 90.450,00 Vinh-yên 209.210,00 Phuc-yên .... 206.470,00 Thai-binh .... 56.990,00 Bac-kan 29.790,00 Hadong 199.230,00 Hanam 34.590,00 Hoa-binh .... 18.830,00 Lao-kay 95.310,00 Nam-dinh .... 317.900,00 Ninh-binh .... 72.600,00 Phu-tho 81.020,00 Sontay 27.000,00 Thai-nguyen ... 45.710,00 Tuyen-quang ... 110.350,00 Yen-bay 37.150,00 Ha-giang .... 92.210,00 Lai-chau 15.500,00 Total .... 11.319.940$00 — 124 BUDGET LOCAL IMMEUBLES ETAT RÉCAPITULATIF donnant la
11.319.940$00 — 124 BUDGET LOCAL IMMEUBLES ETAT RÉCAPITULATIF donnant la valeur des immeubles pour l'année 1932 DÉSIGNATION VALEUR DES IMMEUBLES DES AU OBSERVATIONS PROVINCES 31 DÉCEMBRE 1932 Piastres Hanoi. ..... 6.327.039$00 Haiphong .... 1.010.592.00 Phuc-yên 226.078-28 Lang-son . .... 405.331-00 Vinh-yên 402.808.00 Cao-bang 230-481-84 Bac-giang. 230-481-84 Bac-giang. 302.726-32 Hung-yên 271.566-60 Bac-ninh 500.052.00 Quang-yên .... 361,-390.00 Haiduong 403.321.00 Thai-binh 346.642.53 Moncay 181.618-40 Kien-an 217 978-78 Bac-kan 206.922. Hadong 443.805.00 Hanam 222.098.00 Hoa-binh 164.659.00 Lao-kay 220.987.00 Nam-dinh 472.594.00 Ninh-binh 272.581.00 Phu-tho 316.700.00 Son-la 51.740.00 Sontay 180.888.00 Thai-nguyen 434.597.00 Tuyen-quang 256.090.00 Yen-bay 227.560.00 Hagiang 320.240.00 Lai-chau 23.550.00 Total 15.002.656.75 ETAT DES ROUTES COLONIALES
Hagiang 320.240.00 Lai-chau 23.550.00 Total 15.002.656.75 ETAT DES ROUTES COLONIALES EN 1933 LONGUEURS EN KILOMÈTRES DÉSIGNATION DES ROUTES N° Empierreuses OBSERVATIONS Longueur Empierreuses mais Praticables Impraticables totale en saison sèche Route Coloniale N° 1 286km064 277km364 87km00 » Non compris la longueur du Pont Doumer. — N° 2 308 965 285 005 23 960 » Embranche la Route Coloniale N° 1 sur 9km515. — N° 3 230 140 206 790 23 350 » Embranche la Route Coloniale N° 2 sur 27km860. — N° 3bis 86.500 86.500 » » — N° 4 398.400 254.000 144.400 » Section de Lao-kay à Chapa
4 398.400 254.000 144.400 » Section de Lao-kay à Chapa 38 722 38 722 » » Route Coloniale N° 5 100 015 100 015 » Embranche la Route Coloniale N° 1 sur 4km410. — N° 6 110.054 49.264 60.790 » Embranche la Route Coloniale N° 1 sur 2km736. — N° 18 161.227 113.127 48.100 » Embranche la Route Coloniale N° 1 sur 29km673. BUDGET GÉNÉRAL EXERCICE 1932 TABLEAU N° Dépenses faites ou à faire sur les Routes Coloniales en 1932 & 1933 Dépenses faites Dépenses Inscriptions DÉPENSES payées en 1933 , DESIGNATION DES ROUTES sur Exercice Clos budgétaires 1932 engagements