Jabarkan Skop projek dari Penjadualan (pengurusan projek) dalam bahasa melayu

Tugasan dikumpulkan kepada 5 fasa projek (konsepsi, definisi & perancangan, pelancaran, prestasi, penutupan)

Agar jadual projek menjadi sihat, kriteria berikut mesti dipenuhi:

Jadual mesti sentiasa dikemas kini (secara mingguan adalah terbaik).

Nilai EAC (anggaran ketika siap) mestilah sama dengan nilai garis dasar.

Usaha yang selebihnya mesti diagihkan dengan sewajarnya dalam kalangan ahli pasukan (dengan mengambil kira hari cuti).

Struktur jadual mungkin mengikut rapat dan memasukkan petikan kepada indeks struktur pecahan kerja atau hasil, menggunakan penguraian atau templat untuk menerangkan aktiviti yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang ditakrifkan dalam WBS.

Jadual boleh dinilai untuk kualiti pembangunan jadual dan kualiti pengurusan jadual.