Saya mau tau Pembinaan dari His Majesty's Theatre, Perth. Jelaskan dalam bahasa melayu

Pada permulaan abad ke-20, Perth mengalami tempoh pertumbuhan yang tinggi akibat daripada kerubut emas di Australia Barat. Kemakmuran yang terhasil daripada ledakan ini membawa kepada pembinaan bangunan baroque yang semakin mewah. Ahli politik tempatan Thomas Molloy telah menugaskan Hotel Metropole pada tahun 1896 dan bersebelahan dengan 1200 tempat duduk Theatre Royal pada tahun 1897, yang termasuk panggung serba lengkap pertama di bandar yang semakin berkembang. Tidak lama selepas kompleks itu siap, Molloy meminta arkitek yang sama, William G. Wolf, untuk mereka bentuk panggung bersepadu dan kompleks hotel untuk dinamakan Panggung dan Hotel Baginda sebagai penghormatan kepada [[Edward VII of the United Kingdom|King Edward VII] baru-baru ini]. Tapak yang dipilih untuk panggung baharu ini ialah sudut King Street  dan Hay Street, yang pada tahun 1896 telah menjadi rumah kepada "Ye Olde Englishe Faire". Pada Jun 1902, Molloy memohon kepada Mahkamah Pelesenan Perth untuk mendapatkan kebenaran merancang untuk membina panggung itu, dan apabila dia akhirnya mendapat kebenaran, dia berjanji siap dalam masa setahun.

Panggilan untuk tender untuk membina kompleks telah dikeluarkan, dan tender yang menang adalah oleh Friederich Wilhelm Gustav Liebe, seorang pendatang dari Saxony yang sebelum ini telah membina  Dewan Parlimen Bulgaria di Sofia dan bekerja di Budapest Opera House. The tender price was £46,000, of which £43,000 was the cost of the building alone. Kontrak pembinaan antara Molloy dan Liebe telah ditandatangani pada November 1902, dan Heinrich Schmidt dilantik sebagai mandur untuk Liebe. Penggalian mendalam tapak untuk asas bangunan dan ruang bawah tanah bermula serta-merta.

Semasa pembinaan, soalan telah dibangkitkan secara terbuka tentang kestabilan asas bangunan berdasarkan jadual air di tapak dan kehadiran aliran bawah tanah. Liebe berunding dengan arkitek dan jurutera sebelum membangunkan reka bentuk yang disemak semula yang menampilkan longkang untuk mengalihkan air yang mengalir. Liebe presented the modified plans to Molloy and proceeded with them, assuming that he had the consent of Molloy. Pembinaan berjalan lancar, dan bangunan itu siap mengikut jadual. Apabila tiba masanya untuk Molloy membayar Liebe untuk pembinaan, timbul pertikaian tentang siapa yang harus bertanggungjawab untuk tambahan £17,000 yang ditanggung untuk membetulkan kecacatan struktur. Molloy terkenal sebagai salah seorang ahli perniagaan yang paling bertanggungjawab di Perth, dan enggan membayar lebih tinggi daripada harga asal yang dipersetujui, atas dasar kontrak itu memerlukan kelulusan bertulis beliau untuk kerja tambahan dijalankan. Liebe mengejarnya melalui mahkamah sehingga ke Mahkamah Tinggi dan Majlis Privy. Majlis Privy akhirnya memutuskan memihak kepada Liebe, namun kos perundangan yang ditanggungnya adalah terlalu tinggi.

Selepas menyelesaikan beberapa bantahan saat akhir oleh Lembaga Pusat Kesihatan terhadap keselamatan kebakaran bangunan, panggung dibuka secara rasmi pada pukul 8 malam pada Malam Krismas pada tahun 1904 oleh Sylvia Forrest di hadapan bapa saudaranya, bekas Premier John Forrest. Opening night saw "Pollard's Adult Opera Company" mempersembahkan The Forty Thieves, walau bagaimanapun pilihan tarikh pembukaan adalah satu yang malang dan malam pembukaan itu tidak menjual habis.