Gw mau tau Pembinaan dari Grand Palais. Jelasin dalam bahasa melayu

Perobohan Palais de l'Industrie bermula secara berperingkat pada musim bunga 1897 dan tamat pada 1899. Pada masa yang sama, sebanyak 1,500 pekerja dalam tiga pasukan yang dipilih oleh setiap arkitek telah memulakan tugas mereka. Projek itu juga menggunakan teknik pembinaan yang baharu seperti penggunaan konkrit diperkukuhkan yang dicipta oleh François Hennebique pada 1892, pelantak cerucuk janaan wap untuk asas bangunan, kereta api untuk mengangkut bahan binaan, enjin wap untuk membekalkan kuasa kepada dinamo dalam gergaji, kren untuk mengangkut bahan berat, landasan, perancah mudah alih atau satu tanjakan dari tebing sungai Seine untuk mengangkut kuari..

Sifat tanah tapak tersebut yang berbagai-bagai (keras di bahagian utara tetapi berkualiti rendah di bahagian selatan) telah menyebabkan rancangan asal ditangguhkan selama 8 bulan. Pembinaan asas bangunan yang sukar telah dilaksanakan dengan mengorek 3,400 cerucuk oak yang berdiameter 25 hingga 35 cm dan berpanjang 12 meter ke dalam tanah basal berkapur. Bagi pembinaan dinding, teknik dwidinding telah digunakan: lapisan luar dihasilkan dengan blok batu dari seluruh Perancis manakala lapisan dalam dibuat daripada bata dan batu. Berbeza dengan amalan yang biasa, struktur besi telah dibina selepas batu-bata diletakkan tanpa sendi pengembangan untuk mengurangkan tempoh pembinaan. Apabila siap dibina, bangunan tersebut telah menggunakan 8,500 tan bahan binaan, 500 tan lebih banyak berbanding dengan Menara Eiffel dan 2,000 tan lebih kurang berbanding denga Stesen Orsay. Namun, semasa hari perasmiannya, masih wujudnya bahagian dalaman yang belum disiapkan.