Saya mau tau Sejarah dari Pusat Luncur Laju Nasional. Jelaskan dalam bahasa melayu

Pada 6 Jun 2016, Jawatankuasa Pengelola Sukan Olimpik dan Paralimpik Beijing 2022 telah mengadakan sebuah pertandingan antarabangsa untuk menentukan konsep seni bina Pusat Luncur Laju Nasional. Setakat 20 Oktober, sebanyak 12 firma seni bina telah menghantar usul mereka kepada pihak penganjur. Pertandingan tersebut akhirnya dimenangi oleh syarikat seni bina Populous.

Projek pembinaan telah bermula pada 22 Januari 2018. Pada akhir bulan Jun 2018, kesemua pembinaan struktur bawah tanah bagi pusat tersebut telah disiapkan dan projek pembinaan struktur utama telah bermula. Pembinaan fasa tersebut telah disiapkan pada 30 September 2018. Pada 31 Disember 2019, projek pembinaan bumbung dan muka luar bangunan tersebut telah tamat. Pemasangan peralatan elektromekanik telah bermula pada Januari 2020 dan projek pembinaan telah disiapkan pada 25 Disember 2020.