Jabarkan Perencanaan dari Proyek Strategis Nasional dalam bahasa melayu

Berdasarkan kajian Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdapat dua faktor yang membuat perencanaan dan penyiapan sebuah projek infrastruktur, termasuk projek-projek infrastruktur dengan status Proyek Strategis Nasional, berjalan lambat. Kedua faktor tersebut adalah Pertama, perencanaan projek yang panjang akibat kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Kedua, kualitas desain projek belum memadai, sehingga berdampak pada penambahan waktu untuk meninjau kelayakan projek.

Guna memenuhi standar antarabangsa, Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membantu perencanaan dan persiapan projek termasuk dokumen pra studi kelayakan (outlined business case/OBC), skema bisnis dan pembiayaan. Saat ini, dokumen persiapan projek infrastruktur yang ditawarkan kepada investor telah berisikan detail nama projek, nilai laburan yang dibutuhkan, tingkat pengembalian laburan, manfaat finansial, termasuk fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah serta perkiraan risiko pelaburan. Dalam proses perencanaan ini, KPPIP dinilai perlu memperhitungkan risiko keterlambatan projek, pembengkakan biaya, dan hasil yang tidak sesuai harapan, sebagai pusat perhatian.

Solusi lainnya adalah penerapan kebijakan satu peta nasional (one map policy), sinkronisasi data spasial dan data statistik seperti peta pusat pertumbuhan baru, peta pengembangan kawasan industri, dan peta prioritisasi penurunan kesenjangan. Dimulai dari penerbitan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, kemudian peluncuran geoportal pada Disember 2018 yang mencakup 83 dari jumlah 85 peta tematik dari 19 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.