Saya mau tau Pembinaan dari Stesen Janakuasa Ulu Jelai. Jelaskan dalam bahasa melayu

Konsortium TM-Salini telah dilantik sebagai kontraktor utama. Pembinaan dimulakan pada Mac 2011. Empangan konkrit padat (RCC) roller setinggi 88m di Sungai Bertam dibina selepas Sungai Bertam berjaya dialihkan. Campuran RCC adalah daripada kandungan bersimen yang rendah dan agregat diperoleh daripada kuari berhampiran.

Pembinaan projek ini menyebabkan 3 perkampungan Orang Asli dipindahkan - Kampung Susu, Kampung Tiat dan Kampung Pinang.

Penahanan takungan bermula pada 18 Januari 2016 dan mencapai tahap bekalan penuh pada 16 Mei 2016.

Unit 2 ialah unit pertama yang ditauliahkan kerana beberapa isu dengan penghidupan Unit 1. Operasi komersial Unit 2 bermula pada 15 Ogos 2016.