Coba jelasin Pembelian dan perancangan dari Pusat Bola Sepak Negara Taman St George dalam bahasa melayu dong

Sebelum pembangunan yang dicadangkan, FA mempunyai dua aliran kemudahan pembangunan:

Dewan Lilleshall telah menyediakan bimbingan untuk pemain muda terbaik England, tetapi telah digantikan dari sudut kemudahan dan komersial oleh banyak akademi belia yang dibuka oleh pelbagai kelab bola sepak.

Bisham Abbey ialah kompleks pelbagai sukan yang FA telah gunakan untuk menyediakan pasukan kebangsaan untuk perlawanan. FA mahukan kompleks yang dibina khas dan canggih yang dikhaskan semata-mata untuk bola sepak.

Berikutan penyelidikan oleh pengarah teknikal FA Howard Wilkinson, FA membeli tapak  dengan harga £2m pada tahun 2001 daripada bahagian Hotel Forte di Granada Leisure plc.

Setelah meneliti semua Pusat Bola Sepak Kebangsaan sedia ada, projek Wilkinson adalah berdasarkan sistem Perancis yang terletak di Clairefontaine berhampiran Paris, yang memupuk juara Piala Dunia 1998 dan Kejohanan Eropah 2000. Ia akan menyediakan asas untuk Wilkinson dan kakitangan kejurulatihan FA untuk mencari dan membangunkan generasi masa depan bintang England. Kemudahan pusat ini termasuk 14 padang, dan menyediakan kemudahan serta ibu pejabat daripada pasukan kebangsaan dari umur 14 tahun ke atas.

Berikutan pemergian Ketua Eksekutif FA Adam Crozier, FA mengkaji semula rancangan mereka pada November 2002. Disebabkan kos yang meningkat di Stadium Wembley, FA dijangka meletakkan tambahan £100m dalam projek itu. Pada semakan, kos pusat bola sepak kebangsaan juga telah disemak ke atas kepada £80m. Akibatnya, walaupun rancangan itu telah diluluskan, tarikh akhir telah dilonggarkan untuk membolehkan keadaan pembiayaan yang sukar.

Pada tahun 2003 telah diputuskan untuk membuat projek itu; pada tahun 2004 cadangan untuk menggugurkan projek telah ditangguhkan sehingga musim bunga 2005. Pada September 2006, lembaga FA bersetuju untuk tidak melabur apa-apa lagi dana ke dalam tapak sehingga keputusan dibuat tentang cara untuk meneruskan, dengan semua pilihan daripada penjualan, kepada pembangunan dengan rakan kongsi, terbuka untuk perbincangan. Padang telah pun diletakkan, tetapi kerja pembinaan bangunan luar dan bilik persalinan belum dimulakan.

Pada awal 2008 rancangan itu dibangkitkan semula, dengan Trevor Brooking menyeru agar projek itu selesai menjelang 2010, menyatakan bahawa tanpa pusat bola sepak kebangsaan "tugas jurulatih England akan menjadi lebih sukar." Pada tahun 2010 Sam Wallace, wartawan bola sepak The Independent menulis: "Masalah bagi FA ialah selagi ia masih belum selesai, Burton adalah kayu yang digunakan oleh pengkritik FA untuk mengalahkannya."