Jabarkan Lewat siap dari Empangan Paya Peda dalam bahasa melayu

Pada 7 April 2014,  Laporan Ketua Audit Negara 2013 Siri 1 mendedahkan prestasi pembangunan Empangan Paya Peda di Besut, Terengganu lewat 18.49 peratus berbanding jadual asal. Laporan itu dibentangkan di Dewan Rakyat.  Antara kelemahannya ialah pemilihan kontraktor tidak berkelayakan/berpengalaman , penggunaan bilangan jentera yang kurang daripada yang ditetapkan dan gagal menubuhkan Emergency Response Team.

Pada 18 Jun 2014, Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) , Datuk Nur Jazlan Mohamed mendapati bahawa syarikat kontraktor JAKS Resources Bhd mendapat projek pembinaan empangan secara runding terus daripada MOF.Padahal JAKS Resources Bhd itu tidak mempunyai syarat kelayakan membina empangan daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

Kontraktor gagal memenuhi  tempoh asal tarikh siap dan tidak memiliki kepakaran dalam projek itu. Sepatutnya telah siap tetapi cuma 83% siap setakat 2014. Sepatutnya empangan ini akan beroperasi pada April 2015.

PAC akan memanggil beberapa pihak termasuk bekas Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian Pertanian, Datuk Mohd Mokhtar Ismail untuk mendapatkan penjelasan. KSU Perbendaharaan juga akan dipanggil untuk mendapatkan penjelasan MOF. PAC mengakui berlaku ketirisan terhadap pembinaan empangan tersebut. Sejumlah besar Empangan itu juga dilakukan oleh subkontraktor yang dilantik pemaju kontrak. Persoalannya mengapa kontraktor terima projek yang mereka tidak boleh buat.

Kemusykilan berlaku apabila "pembayaran yang tidak sepatutnya" apabila kementerian terlebih bayar sebanyak RM500,000 kepada juruukur. Jumlah itu lebih daripada jumlah invois mereka dan kementerian maklumkan juruukur sudah membuat bayaran balik tetapi mereka bayar secara ansuran.  Kontraktor juga tidak mempunyai kakitangan teknikal untuk membangunkan projek berkenaan. Akibat kelewatan syarikat berkenaan dikenakan denda lewat siap (LAD) sebanyak RM50,000 sehari.

Benteng Empangan Paya Peda terpaksa dipecahkan

Pada 25 Disember 2012, sebahagian benteng empangan simpanan Paya Peda yang masih dalam pembinaan terpaksa dipecahkan bagi melepaskan takungan air ke Sungai Angga, demi keselamatan penduduk kawasan sekitar terutama di Kampung Padang Buai dan beberapa kampung sekitarnya di Besut. Lebih 1,000 penduduk di daerah Besut terpaksa dipindahkan dalam keadaan tergesa-gesa. Paras banjir di beberapa tempat mencecah paras bumbung.

Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said menyatakan bahawa tindakan itu melibatkan melibatkan perunding, kontraktor dan JPS (Jabatan Perparitan dan Saliran. .Jurutera Projek Pembangunan Pertanian Terengganu Utara (Ketara), Wee Yit Ming memaklumkan bahawa banjir luar biasa itu berpunca daripada satu bahagian tebing hulu Empangan Paya Peda telah mengalami hakisan hingga berlaku sedikit keruntuhan.  Peningkatan air limpahan hujan 27 Disember 2012 mencecah ketinggian El+25 meter.

Kos pembinaan empangan sekitar RM333 juta. Pembinaan bermula pada 2011 dan dijangka siap akhir 2013 bertujuan membekalkan air kepada 2,759 pesawah dalam Skim Pengairan Besut. Pada 5 November 2013, Pengarah Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (Iada Ketara), Mohamed Kaberi Ghani memberi jaminan empangan itu selamat . Kemungkinan Empangan Paya Peda pecah atau airnya dilepaskan pada musim tengkujuh tidak akan berlaku lagi.