Coba jelasin Sime Darby rugi dari Ahmad Zubir Murshid dalam bahasa melayu dong

Akibat lebihan kos , Sime Darby bakal kerugian RM964 juta pada 2010 bagi Projek hidroelektrik Bakun (RM450 juta), Maersk Oil Qatar (MOQ) (RM159 juta) dan pembinaan kapal bagi projek MOQ (RM155 juta).

Pada Oktober 2009 ,Sime Darby telah mewujudkan Jawatankuasa Petugas Khas untuk mengkaji operasi Bahagian Tenaga dan Utilitinya. Antara ahlinya ialah Datuk Seri Panglima Andrew Sheng Len Tao, Tan Sri Wan Mohd Zaid Mohd Noordin dan Datin Paduka Zaitoon Othman. Kerugian membabitkan projek Bulhanine dan Maydan Mahzam dengan Qatar Petroleum (QP), Projek MOQ, pembinaan kapal bagi kegunaan projek MOQ dan projek empangan hidroelektrik di Bakun.

Projek QP yang dianugerahkan pada April 2006 yang sepatutnya siap pada Ogos 2008 telah tertangguh dan lebihan kos sehingga mengakibatkan kerugian RM500 juta yang telah diambil kira dalam akaun.

Projek MOQ yang diterima pada Januari 2007 dan sepatutnya siap pada Oktober 2010, mengalami lebihan kos dan mencatatkan kerugian RM525 juta bagi tahun kewangan 2010 yang mana RM367 juta telah dikenal pasti pada separuh pertama.

Projek marin pembinaan dua bot tunda dan kapal untuk kegunaan projek MOQ juga gagal disiapkan dan projek itu dianggarkan mengalami kerugian sebanyak RM155 juta. Ketua Pegawai Kewangan Sime Darby, Tong Poh Keow berkata, pihaknya sedang berunding dengan pelanggannya berhubung potensi tuntutan.

Projek Bakun sepatutnya siap pada September 2007 tetapi terpaksa dilanjutkan juga dianggar memerlukan kos tambahan sebanyak RM450 juta. Sime Darby berbincang semula dengan pelanggan dan subkontraktor .

Pada 13 Mei 2010, Ahmad Zubir diminta bercuti berikutan Sime Darby kerugian lebih RM1.63 bilion kerana lebihan kos dalam beberapa projek di bawah Bahagian Tenaga dan Utilitinya. Tempat beliau dipangku oleh Datuk Azhar Abdul Hamid selepas mendapat persetujuan mesyuarat Lembaga Pengarah Sime Darby. Turut hadir di Pusat Konvensyen Sime Darby ialah Pengerusi Sime Darby, Tun Musa Hitam.