Tolong jelaskan mengenai Sejarah dari Oval Olimpiade Utah

Bersama dengan Soldier Hollow dan Taman Olimpiade Utah, Oval Olimpiade Utah dibangun khusus untuk Olimpiade Musim Dingin 2002. Pada tanggal 5 Oktober 1992, Otoritas Olahraga Utah memilih Pusat Kebugaran Taman Oquirrh di Kearns sebagai lokasi Oval Olimpiade 2002. Sebelumnya, ada beberapa lokasi yang direncanakan diantara Kota West Valley, Sandy dan Pusat Kota Salt Lake. Dana dari referendum Olimpiade 1989 akan digunakan untuk membangun oval dan akan dibayar dengan keuntungan dari Olimpiade. Rencana tersebut menyerukan penggunaan $ 3,7 juta uang pembayar pajak untuk membangun oval yang akan menjadi fasilitas luar ruangan. Jika Kota Salt Lake memenangkan tawaran Olimpiade tahun 1995 untuk Olimpiade tahun 2002, maka dana Olimpiade akan digunakan untuk atap oval dan membangun lapisan es di tengah lintasan. Pada saat upacara peletakan batu pertama diadakan pada bulan Mei 1994, label harga telah meningkat menjadi $4,1 juta dengan tanggal penyelesaian yang diharapkan sekitar bulan Desember itu. Karena suhu dingin dan musim semi yang basah, semen untuk oval tidak dapat dituangkan. Sehingga, oval tidak dibuka sampai 1 September 1995 setelah hampir setahun terlambat dari jadwal. Oval secara resmi didedikasikan dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Atlet Olimpiade, Cathy Turner pada 12 Januari 1996. Sebelum ditutup dan digunakan selama pertandingan Olimpiade, oval akan digunakan untuk permainan sepatu roda selama musim panas dan seluncur es selama bulan-bulan musim dingin.

Setelah Kota Salt Lake memenangkan tender Olimpiade 2002 pada 16 Juni 1995, Komite Penyelenggara Salt Lake (SLOC) memulai proses desain untuk penutup permanen oval. Selama proses desain sampul diputuskan untuk menarik dan mengganti seluruh oval asli. Oval baru ini dirancang oleh Gilles Stransky Brems Smith dari Salt Lake City, dan dibangun oleh Layton Construction. Pekerjaan pada oval baru dimulai pada Juni 1999 dengan perkiraan biaya $ 27 juta. Untuk menekan biaya tersebut, dan memberikan pandangan es yang tidak terhalang, atap akan dibangun mirip dengan jembatan gantung. Antara dua puluh empat tiang, dua belas di setiap sisi bangunan, kabel baja sepanjang hampir 400 kaki (120 m) dan diameter 3,5 inci (89 mm) digantung, menggantung atap di atas oval.

Pada tanggal 19 April 2000, ketika konstruksi sedang berlangsung di oval beberapa baut yang menahan kabel atap dicukur menyebabkan bagian atap runtuh. Setelah penyelidikan tentang penyebab kecelakaan dan perbaikan, konstruksi dilanjutkan pada Juli 2000. Konstruksi pada oval semakin tertunda ketika tiga minggu setelah lantai beton dituangkan, tabung beku di banyak tempat ditemukan telah bergerak dari penyangga tulangan mereka dan telah melayang keluar dari keselarasan. Ditentukan bahwa seluruh lantai harus dirobek dan diganti, atau es mungkin tidak membeku secara merata. Setelah lantai baru dituangkan, dan telah sembuh, lapisan es terakhir ditambahkan ke lintasan pada 12 Februari 2001; tepat pada waktunya bagi empat speed skater Olimpiade untuk menguji tempat baru sore itu. Acara pertama yang diadakan di oval baru adalah Kejuaraan Seluncur Cepat Jarak Tunggal Dunia pada tanggal 9–11 Maret 2001. Pada tanggal 9 Maret 2001, hari pertama kompetisi, sebuah pengarahan pers untuk memperkenalkan fasilitas tersebut diadakan. Anggota SLOC dengan tim desain dan konstruksi hadir untuk memperkenalkan oval kepada publik.

Bangunan yang telah selesai dibangun memiliki luas 275.000 kaki persegi (25.500 m2), kira-kira seukuran empat lapangan sepak bola, lebarnya 310 kaki (94 m) dengan panjang 655 kaki (200 m), dengan langit-langit setinggi 55 kaki (17 m); langit-langit yang rendah memungkinkan suhu di dalamnya mudah dipertahankan pada kondisi yang sesuai. Fasilitas yang telah selesai dibangun berisi jalur skating oval sepanjang 400 meter, yang mengelilingi dua lapisan es hoki ukuran internasional. Di bawah lapisan es dan trek terdapat 33 mil (53 km) tabung beku yang menjaga dasar beton pada suhu 18 °F (−8 °C) sepanjang tahun. Pada akhirnya oval tersebut akhirnya menelan biaya $30 juta dan mantan CEO SLOC, Mitt Romney di blognya menyatakan bahwa Oval Olimpiade Utah adalah 10 persen dari biaya Oval Olimpiade Richmond yang digunakan selama Olimpiade Musim Dingin 2010.