Saya mau tau Studi kelayakan dan pembangunan dari Bendungan Xiaowan

Bendungan Xiaowan dibangun sebagai bagian dari Proyek Sungai Lancang. Studi kelayakan untuk bendungan Xiaowan selesai dilakukan pada tahun 1992. Pemerintah Tiongkok menyetujui laporan studi kelayakannya pada tahun 1995 setelah mengadakan peninjauan. Pembentukan konsorsium pembiayaan pembangunan bendungan dibentuk pada tahun 1998. Konstruksi awal bendungan dibangun pada tahun 1999 yang meliuti jalan, jembatan dan pengalihan sungai. Sementara itu, konstruksi utamanya mulai dibangun pada tanggal 1 Januari 2002. Pada bulan November 2003, aliran sungai mulai dialihkan ke bendungan. Penuangan beton berlangsung selama tahun 2005. Pada November 2007, pengalihan sungai dan waduk terselesaikan.  Generator pertama mulau dioperasikan pada September 2009. Bendungan Xiaowan selesai secara keseluruhan pada Maret 2010. Bendungan ini mengoperasikan enam generator listrik yang semuanya selesai terpasang dan digunakan pada tanggal 22 Agustus 2010. Luas lahan yang terendam akibat pembuatan waduk bendungan yaitu . Sebanyakk 32.737 orang dipindahkan dari lokasi pembangunan bendungan.