Jabarkan Pengembangan dari Kapal perusak Type 45

Britania Raya berusaha untuk mendapatkan kapal perusak berpeluru kendali pertahanan udara baru, dengan bekerja sama dengan tujuh negara NATO lainnya di bawah proyek NFR-90. Proyek itu bubar karena perbedaan persyaratan dari negara-negara yang terlibat. Britania Raya kemudian bergabung dengan Prancis dan Italia dalam program fregat kelas Horizon, namun perbedaan persyaratan nasional, pembagian kerja, dan penundaan menyebabkan Britania Raya mundur pada 26 April 1999, dan memulai proyek nasionalnya sendiri. Pada tanggal 23 November 1999, Marconi Electronic Systems (MES) dikukuhkan sebagai kontraktor utama untuk proyek Tipe 45. Tujuh hari kemudian, MES dan British Aerospace bergabung untuk membentuk BAE Systems (BAE), menjadikan BAE sebagai kontraktor utama.

Proyek Tipe 45 dikritik karena keterlambatan dan pembengkakan biaya. 6 kapal menelan biaya £6,46 miliar, meningkat sebesar £1,5 miliar (29%) dari anggaran awal. Kapal pertama mulai beroperasi pada tahun 2010, mundur dari tahun 2007 seperti yang direncanakan semula. Pada tahun 2007, Defence Select Committee mengungkapkan kekecewaannya bahwa Kementerian Pertahanan (MOD) dan BAE gagal mengendalikan kenaikan biaya.