Tolong jelaskan mengenai Linimasa dari Linimasa Teleskop Luar Angkasa James Webb

25 Desember 2021: lepas landas pada 12:20 UTC.

21 Desember 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga tidak lebih awal dari 12:20 UTC pada 25 Desember 2021, karena kondisi cuaca buruk di lokasi peluncuran.

15 Desember 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga tidak lebih awal dari 24 Desember 2021, karena gangguan listrik, yang mengakibatkan kesalahan komunikasi antara observatorium dan Kendaraan Peluncuran.

22 November 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga tidak lebih awal dari 22 Desember 2021, untuk memungkinkan pengujian tambahan setelah mengalami getaran karena pelepasan penjepit yang tidak direncanakan.

8 September 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga 18 Desember 2021.

1 Juni 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga November 2021 karena kekhawatiran tentang kesiapan kendaraan peluncuran dan lokasi peluncuran Ariane 5 .

16 Juli 2020: Peluncuran JWST ditunda hingga 31 Oktober 2021 karena dampak pandemi COVID-19 serta tantangan teknis.

27 Juni 2018: Peluncuran JWST ditunda hingga 30 Maret 2021 berdasarkan rekomendasi dari Dewan Peninjau Independen.

27 Maret 2018: Peluncuran JWST ditunda hingga setidaknya Mei 2020 karena masalah yang muncul, termasuk masalah dengan sistem propulsi dan potensi kerusakan pada pelindung matahari.

Januari 2017: JWST baik-baik saja setelah mengalami anomali selama pengujian getaran pada Desember 2016.

November 2016: Pembangunan JWST selesai, dengan pengujian tambahan yang akan datang.

Maret 2016: Subsistem Optik Belakang dipasang di OTE.

3 Maret 2016: cermin sekunder dipasang di OTE .

Maret 2016: pengujian kriogenik instrumen dan cermin selesai.

Desember 2015: kontrak untuk peluncur JWST ditandatangani dengan tanggal peluncuran Oktober 2018.

Februari 2015: segmen heksagonal cermin utama selesai.

2014: puncak pendanaan AS mencapai $650 juta tahun ini.

Juni 2014: uji gabungan pertama dari keempat instrumen termasuk pengujian kriogenik di Goddard Space Environment Simulator.

24-25 Maret 2014: NIRSpec terintegrasi ke dalam ISIM.

Maret 2014: NIRCam dipasang di ISIM

4 Juli 2013: MIRI dipasang di ISIM.

Maret 2013: FGS/NIRISS dipasang di Integrated Science Instrument Module (ISIM).

2012: Serah terima instrumen MIRI .

November 2011: JWST selamat dari upaya pembatalan.

Juli 2011: Proyek James Webb terancam dibatalkan.

April 2010: bagian teknis dari Mission Critical Design Review (MCDR) lolos.

Januari 2007: 9/10 item pengembangan teknologi lulus tinjauan non-advokat.

11 September 2003: $824.8 juta kontrak utama untuk JWST diberikan kepada TRW .

September 2002: NGST bernama James Webb Space Telescope.

2000: NEXUS dibatalkan (demo teknologi JWST).

1996: Teleskop Luar Angkasa Generasi Berikutnya dimulai.

Rencana dan Penerapan setelah peluncuran

Hampir sebulan setelah peluncuran, koreksi lintasan dimulai untuk menempatkan Teleskop Luar Angkasa James Webb ke orbit halo di L 2 .

Lima bulan berikutnya akan dihabiskan untuk mendinginkan NIRCam lebih jauh, mengkalibrasi cerminnya sambil memfokuskan pada HD 84406 , bintang terang di konstelasi Ursa Major , dan menguji instrumennya.

10 tahun tujuan operasi, dan bahan bakar yang cukup untuk mempertahankan orbit halo selama setidaknya sepuluh tahun disertakan.

Misi sains lima tahun dimulai setelah enam bulan (direncanakan)

Selama enam bulan JWST mempersiapkan operasi sains penuh waktu. Ini termasuk membiarkan semuanya menjadi dingin, mengkalibrasi cermin dan instrumen, dll.

Selama 29 hari setelah peluncuran, JWST menempuh perjalanan 1,51 juta kilometer (940.000 mil) ke orbit halo L2 .

Setelah peluncuran, JWST dibuka dalam urutan yang direncanakan berikut.

pelengkap pesawat ruang angkasa (susunan surya, antena gain tinggi)