Tolong jelaskan mengenai Pekerjaan perbaikan dari Gempa bumi Hengchun 2006

Menurut Kantor Otoritas Telekomunikasi (OFTA) Pemerintah Hong Kong, di antara lima kabel yang disebarkan oleh kapal, dua sudah tiba di tempat. Namun, salah satu dari dua kapal itu mengalami kerusakan besar pada siang hari tanggal 30 December dan mengalami perbaikan darurat di Kaohsiung, Taiwan. Perbaikan kapalnya diperkirakan memakan waktu sekitar satu minggu. Karenanya, perbaikan kabelnya harus ditunda. Diperkirakan bahwa bagian pertama perbaikan salah satu kabel bawah laut akan diselesaikan sekitar tanggal 16 Januari 2007. Untuk kabel-kabel rusak lainnya, survei dan asesmen sedang diatur dan perbaikan sebagian besar kabel diharapkan selesai secara progresif pada akhir Januari 2007. Layanan SLI dan layanan internet yang terganggu di Asia Tenggara sebagian sudah dapat digunakan meskipun terdapat penundaan perbaikan dan alih daya lalu lintasnya.

Namun sebelum penyelesaian kerja perbaikan kabel, sebagian negara telah menemukan metode alternatif untuk mengembalikan akses internet. Misalnya, pada tanggal 3 Januari 2007, SingTel Singapura telah sepenuhnya mengembalikan akses internet yang disediakan oleh mereka. SingNet, anak perusahaan SingTel, yang menangani layanan ISP merilis pengumuman di berandanya, dengan mengatakan bahwa "akses internet pada layanan seperti mengunduh permainan dan video mungkin mengalami penundaan". Apakah hal ini berkaitan dengan gempa bumi atau tidak, tidak diketahui, walaupun kemungkinan begitu.

Menurut China Daily pada tanggal 16 Januari, kerja perbaikan mungkin diselesaikan pada akhir Januari, namun angin besar di Selat Bashi menimbulkan gelombang setinggi 10–12 meter, yang membuat mustahil dapat melanjutkan pekerjaan.