Jelaskan Fitur-fitur dari Microsoft Project

Proyek menciptakan anggaran berdasarkan pekerjaan penugasan dan tingkat sumber daya. Sebagai sumber daya ditugaskan untuk tugas dan tugas penugasan diperkirakan, program menghitung biaya, sama dengan pekerjaan kali tingkat, yang menggulung ke tingkat tugas dan kemudian ke tugas ringkasan dan akhirnya ke tingkat proyek. Definisi sumber daya (orang, peralatan dan bahan) dapat dibagi antara proyek menggunakan kumpulan sumber daya bersama. Setiap sumber daya dapat memiliki kalendernya sendiri, yang menentukan hari apa dan menggeser sumber daya yang tersedia. Tingkat sumber daya digunakan untuk menghitung biaya penetapan sumber daya yang digulung dan dirangkum pada tingkat sumber daya. Setiap sumber daya dapat ditugaskan ke beberapa tugas dalam beberapa rencana dan setiap tugas dapat ditugaskan beberapa sumber daya, dan tugas jadwal aplikasi bekerja berdasarkan ketersediaan sumber daya sebagaimana didefinisikan dalam kalender sumber daya. Semua sumber daya dapat didefinisikan dalam label tanpa batas. Oleh karena itu, tidak dapat menentukan berapa banyak produk jadi dapat diproduksi dengan jumlah bahan baku tertentu. Hal ini membuat Microsoft Project tidak cocok untuk menyelesaikan masalah produksi bahan yang dibatasi produksi. Perangkat lunak tambahan diperlukan untuk mengelola fasilitas kompleks yang menghasilkan barang fisik.

Aplikasi ini membuat jadwal jalur kritis, dan metodologi rantai kejadian dan rantai kritis add-on pihak ketiga juga tersedia. Jadwal dapat diratakan dengan sumber daya, dan rantai divisualisasikan dalam bagan Gantt. Selain itu, Microsoft Project dapat mengenali berbagai kelas pengguna. Kelas pengguna yang berbeda ini dapat memiliki tingkat akses yang berbeda untuk proyek, tampilan, dan data lainnya. Objek khusus seperti kalender, tampilan, tabel, filter, dan bidang disimpan di perusahaan global yang dibagikan oleh semua pengguna.