Coba jelasin Sejarah dari Rumah Sakit Huoshenshan dong

Pembangunan rumah sakit dimulai pada sore hari pada tanggal 23 Januari 2020 dengan jadwal penyelesaian pada 2 Februari 2020. Pada tahap awal, puluhan eskavator, buldoser dan peralatan pemindah tanah lainnya beroperasi untuk mempersiapkan tanah. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan peletakan beberapa lapis anyaman dan beton. Awalnya, pihak pelaksana sempat kekurangan pekerja bangunan sehingga banyak pekerja yang harus bekerja dalam dua shift dengan total waktu 12 jam kerja per hari. Namun setelah jumlah pekerja ditambah hingga 7.000 orang, durasi jam kerja menjadi berkurang karena total shift bertambah menjadi tiga shift.

RS Huoshenshan selesai dibangun pada 2 Februari 2020. Pada saat itulah, Tentara Pembebasan Rakyat Angkatan Udara resmi menjadi penanggung jawabnya. Pada hari yang sama, wakil perdana menteri Sun Chunlan memeriksa berbagai fasilitas dan perlengkapan di RS.

RS Huoshenshan baru mulai menerima pasien pada keesokkan harinya, yakni pada 3 Februari 2020 sejak pukul 10:00 pagi. Namun menurut pekerja bangunan, hanya Zona 1 yang dibuka untuk menerima pasien. Sementara itu Zona 2, Zona 3 dan Zona 4 baru dibuka pada 7 Februari.

RS Huoshenshan akhirnya ditutup dan disegel pada 15 April 2020. Namun jika kasus penyebaran COVID-19 kembali melonjak, RS tersebut kemungkinan akan dibuka kembali.