Coba jelasin Persiapan dari SpaceX Crew-1 dong

Roket Falcon 9 untuk misi Crew-1 tiba di Tanjung Canaveral, pada 14 Juli 2020. Kapsul Crew Dragon dengan nomor seri C207 tiba di fasilitas milik SpaceX di Florida pada 18 Agustus 2020. Keberhasilan peluncuran Falcon 9 dari Stasiun Angkatan Udara Tanjung Canaveral (CCAFS) pada 5 November 2020 merupakan batu loncatan bagi misi Crew-1. Falcon 9 berhasil meluncurkan sebuah satelit navigasi GPS (GPS III-04) untuk Angkatan Antariksa Amerika Serikat (USSF) yang juga menandai kesuksesan para tenaga ahli SpaceX dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada beberapa mesin Merlin 1D hingga sebelumnya menunda misi Crew-1 dan GPS III-04 itu sendiri.

Para awak misi tiba di Pusat Luar Angkasa Kennedy menggunakan pesawat jet Gulfstream milik NASA pada 8 November 2020 pukul 13.53 UTC. Peninjauan Kesiapan Penerbangan (FRR) telah dilakukan oleh pihak NASA pada 10 November 2020 untuk mendiskusikan masalah teknis, meninjau status persiapan peluncuran, dan memberikan persetujuan bagi tim untuk melanjutkan persiapan peluncuran misi Crew-1. Roket Falcon 9 dan wahana antariksa Crew Dragon dipindahkan ke landasan peluncuran di Kompleks Peluncuran 39A Pusat Luar Angkasa Kennedy pada 9 November 2020. NASA memberikan persetujuan pada SpaceX untuk memulai misi rotasi awak rutin menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional, menandai berjalannya transisi dari tahap pengembangan menuju tahap operasional. Susunan kendaraan peluncur dan wahana antariksa diposisikan vertikal di landasan peluncuran pada 11 November 2020 untuk menjalani uji static fire. Gladi bersih (DDR) kemudian dilakukan pada 12 November 2020 dengan para awak mencoba mengenakan pakaian antariksa mereka dan memasuki kapsul Resilience.