Coba jelasin Kru pendukung dari STS-6 dong

Roy D. Bridges Jr. (entry CAPCOM)

Richard O. Covey (ascent CAPCOM)

Mulai EVA: 7 April 1983

Akhir EVA: 8 April 1983

Duration: 4 jam, 17 menit

Pada 18 Desember 1982, Challenger diberikan PFRF (Pre Flight Readiness Firing) untuk memverifikasi operasi mesin. PFRF berlangsung selama 16 detik. Meskipun operasi secara umum memuaskan, data telemetri menunjukkan kebocoran hidrogen cair yang signifikan. Dikarenakan ketidakmungkinan untuk menentukan lokasi kebocoran, maka direktur program memutuskan PFRF kedua dengan menambah telemetri. Diketahui pada 18 Desember 1982, bahwa gas buang yang di re-sirkulasi mengalami kebocoran. Oleh karena itu, rencana peluncuran akhir Januari 1983 ditunda.

Pada Januari 1983, dilakukan PFRF selama 23 detik dan menunjukkan kebocoran hidrogen yang lebih banyak. Akhirnya, ditemukan bahwa terjadi keretakan pada ducting tekanan rendah mesin nomor 1. Mesin tersebut diganti, yang juga ditemukan kebocoran. Mesin ketiga harus dipesan dari Rocketdyne, dan setelah beberapa kali pengujian, dinyatakan lolos pengujian. Mesin nomor dua dan nomor tiga juga ditemukan kebocoran, dan dilakukan perbaikan. Pertengahan Maret, permasalahan mesin terselesaikan.

Saat perbaikan mesin dilakukan, pada 28 Februari 1983 terjadi badai yang mengakibatkan kontaminasi pada kargo utama misi ini, TDRS-1. Akibatnya, peluncuran ditunda hingga awal April.