Coba jelasin Konstruksi dari Rumah Fallingwater dong

Seperti yang diberitakan oleh Frank Lloyd Wright apprentices di Taliesin, Edgar Kaufmann Sr. berada di Milwaukee pada tanggal 22 September, sembilan bulan setelah pertemuan pertama mereka, dan menghubungi Wright di rumahnya pada hari minggu pagi untuk mengabarkan bahwa ia akan mengunjungi Wright hari itu juga. Kaufmann tidak sabar untuk melihat denah rancangan Wright. Wright mengatakan pada Kaufmann sebelumnya bahwa ia telah membuat denah, padahal sesungguhnya Wright belum mengerjakan apapun Wright berbohong pada Kaufmann. Setelah sarapan, Wright mulai menggambar denah rumah yang memakan waktu selama dua jam. Dua jam pula waktu yang dibutuhkan Kaufmann untuk mengendarai mobil mengunjungi rumah Wright di Taliesin.

Wright merancang rumah di atas sebuah air terjun, alih-alih di sisi bawah air terjun seperti yang dibayangkan oleh Kufmann. Sebelumnya Kaufmann membayangkan dari dalam rumahnya ia bisa melihat pemandangan sebuah air terjun. Pada awalnya Kaufmann sangat kecewa dengan rancangan Wright karena rumahnya dirancang di atas air terjun. Kaufmann menginginkan rumah tersebut berada di bawah air terjun sehingga dari rumah tersebut bisa melihat keindahan air terjun. Dia mengatakan kepadad Wright bahwa pemandangan air terjun tersebut adalah keindahan yang utama dari lahan tersebut.

Keluarga Kaufmann berencana untuk mengundang banyak tamu ke rumahnya, Jadi rumah tersebut membutuhkan luas rumah yang lebih besar dari sebelumnya. Tuan dan Nyonya Kaufmann juga menginginkan kamar tidur terpisah untuk anaknya dan sebuah bangunan terpisah untuk tempat tinggal tamu yang berisi empat buah kamar tidur.

Struktur kantilever digunakan di rancangan rumah ini. Rancangan struktur untuk rumah Fallingwater dikerjakan oleh staf struktur dari biro Wright sendiri. Penanggung jawab struktur adalah Mendel Glickman dan William Wesley Peters, yang juga ikut menrancang struktur pada bangunan Johnson Wax rancangan Wright yang terkenal itu.

Rancangan awal diserahkan kepada Kaufmann dan mendapat persetujuan pada 15 oktober 1935, setelah Wright mengadakan kunjungan ke lahan proyek dan menghitung estimasi biaya untuk pembangunan. Pada bulan Desember 1935, sebuah tambang batu tua di sisi barat lahan dibuka kembali untuk menyuplai batu bagi dinding rumah. Wright menugaskan juniornya Robert Mosher sebagai penanggung jawab lapangan selama proses konstruksi. Rancangan akhir diselesaikan Wright pada Maret 1936, dan pengerjaan rumah dimulai pada bulan April.

Proses pembangunan terganggu oleh konflik antara Wright, Kaufmann dan kontraktor. Merasa tidak yakin dengan rancangan Wright yang menggunakan beton bertulang pada kantilever, Kaufmann lalu menyewa ahli struktur untuk mereview rancangan kantilever Wright. Mendengar kabar tersebut, Wright merasa tersinggung. Wright meminta Kaufmann kembali memakai rancangannya alih-alih menggunakan rancangan ahli struktur sewaan Kaufmann, jika tidak dituruti, Wright mengancam akan mengundurkan diri dari proyek tersebut. Kaufmann pun mengalah, berkas rancangan ahli struktur tersebut kemudian dipendam di dinding rumah.

Untuk lantai kantilever, Wright dan timnya menggunakan balok-balok berbentuk T terbalik yang diintegrasikan ke dalam lempengan beton monolitik yang membentuk langit-langit ruang di bawahnya dan memberikan daya tahan terhadap gaya tekan yang lebih baik. Walter Hall, kontraktor pada proyek ini, dan juga seorang insinyur, melakukan peritungan struktur sendiri dan mengusulkan untuk menambah baja pada plat lantai satu. Wright menolak saran tersebut. Menurut beberapa sumber menyatakan bahwa kontraktor secara diam-diam mmelipatgandakan jumlah penguatan pada struktur tanpa sepengetahuan Wright, Sumber lain mengatakan bahwa konsultan struktur sewaan Kaufman, yang atas perintah Kaufman, melakukan perhitungan ulang perhitungan struktur yang dilakukan oleh tim Wright, lalu mereka membuat ulang gambar struktur dan menambah beberapa baja untuk penguat struktur.

Ketika begisting beton dilepas setelah selesai pengecoran pada lantai kantilever, kantilever tersebut langsung terlihat melorot kebawah. Wright meminta penjelasan Mosher atas penambahan baja yang tak pernah disetujui oleh Wright.

Atas persetujuan Kaufmann, konsultan struktur meminta kontraktor untuk memasang dinding penahan balok di sisi teras sebelah barat. Ketika Wright menyadari hal ini di lokasi proyek, Dia secara diam-diam menyuruh Mosher untuk menghilangkan dinding penahan tersebut. Ketika kemudian Kaufmann mengakui apa yang telah ia perbuat, Wright menunjukkan Kaufmann apa yang telah Mosher lakukan dengan menghilangkan dinding penahan tersebut dan menunjukkan bahwa kantilever tersebut sebelumnya telah teruji selama sebulan tanpa bantuan dinding penahan dan mampu menahan beban tanpa bantuan dinding penahan.

Rumah utama selesai dibangun pada tahun 1938, dan paviliun untuk tamu selesai dibangun setahun kemudian.