Coba jelasin Konstruksi dari Stadion Tottenham Hotspur dong

Pembangunan untuk Proyek Pembangunan Northumberland dimulai pada September 2012, namun pembangunan stadion itu sendiri tidak dimulai sampai 2015 karena sengketa CPO. Stadion ini dibangun dalam dua fase utama sehingga White Hart Lane masih dapat digunakan di 2016–17 musim saat konstruksi sedang berlangsung. Fase pertama melibatkan pembangunan bagian utara stadion (termasuk Stands Utara, Barat dan Timur), sementara konstruksi South Stand akan dimulai pada fase kedua setelah White Hart Lane dihancurkan. Sebagian besar tanah di utara stadion yang ada telah dibersihkan pada tahun 2014 sementara perselisihan CPO sedang berlangsung. Setelah sengketa diselesaikan, pekerjaan awal di ruang bawah tanah dimulai pada musim panas 2015, dengan hasil yang konkret dan pengerjaan tanah untuk yayasan oleh Morrisroe subkontraktor dimulai pada musim gugur 2015 berdasar rencana yang disetujui dan diubah sebelumnya.

Rencana baru untuk proyek itu diberikan persetujuan pada akhir Februari 2016, dengan beberapa kemungkinkan pembangunan struktur utama stadion baru untuk segera dimulai. Untuk memfasilitasi pembangunan bagian utara stadion sementara pertandingan musim terakhir masih dimainkan di Lane, sudut timur laut White Hart Lane dihancurkan pada musim panas 2016 setelah 2015–16 season. Dari ruang bawah tanah ke level 6, konstruksi bagian ini adalah beton bertulang. Tiga tingkat lebih lanjut di atas dibangun dengan rangka baja. Hanya ada enam inti untuk sirkulasi vertikal penonton, bukan delapan yang diharapkan dari stadion sebesar ini karena mereka perlu dibangun dalam fase pertama pembangunan stadion.

Pembongkaran seluruh White Hart Lane dimulai segera setelah pertandingan kandang terakhir 2016–17 musim dimainkan, dengan pembongkaran selesai pada bulan Agustus 2017. Pekerjaan menumpuk untuk Tahap 2 pembangunan stadion dimulai pada Juni 2017. Sementara bagian utara dibangun pada tahap pertama adalah struktur beton berdasar beberapa bagian besar, seluruh tribun selatan satu tingkat memiliki rangka baja untuk memungkinkan konstruksi yang lebih cepat. Dua "pohon" baja yang mendukung tribun selatan didirikan pada Desember 2017.

Bagian dari White Hart Lane yang lama dimasukkan ke dalam stadion baru & beberapa dihancurkan dari pondasi beton White Hart Lane dicampur dengan beton baru untuk menciptakan lantai concourse stadion baru, dan batu bata dari Stand Timur digunakan untuk Shelf Bar.