Coba jelasin Pembatas dari Perbatasan Bangladesh–India dong

Proyek ini mengalami beberapa penundaan dan belum ada tanggal penyelesaian yang jelas untuk proyek ini. Penghalang saat selesai akan dipatroli oleh Pasukan Pengamanan Perbatasan (Border Security Force; BSF). Pagar juga akan dialiri arus listrik. BSF mengklaim bahwa tujuan utama pembatas ini adalah untuk mencegah penyelundupan narkotika.

India membangun perbatasan India–Bangladesh, sebuah pagar kawat dan beton sepanjang  dengan tinggi di bawah 3 meter, untuk mencegah penyelundupan narkotika. Dari ini, 500 kilometer pagar selesai dengan biaya  pada November 2007. Tenggat waktu untuk penyelesaian proyek sudah diatur pada 2008–09. Pada Oktober 2009, sekitar 2649 kilometer pagar sepanjang sekitar 3326 kilometer jalan perbatasan telah selesai dibangun. Tenggat waktu untuk penyelesaian proyek direvisi menjadi Maret 2010. Pada Maret 2011, 2735 kilometer pagar telah selesai dan tenggat waktunya direvisi menjadi Maret 2012.

Assam berbagi 263 km perbatasan dengan Bangladesh di mana 143.9 km diantaranya adalah daratan dan 119.1 km adalah sungai. Sampai dengan November 2011, pagar sepanjang 221.56 km telah diselesaikan. India telah menyelesaikan instalasi lampu sorot sepanjang 277 kilometer di sektor Bengal Barat. Terkadang antara tahun 2001 dan 2006, pasukan keamanan Perbatasan Bangladesh (BDR) mengalami bentrok dengan Pasukan Keamanan Perbatasan India ketika pagar tersebut dibangun di atas tanah tak bertuan.