Coba jelasin Tahun 2010: dari Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah dong

Pembangunan dilanjutkan oleh PT Palas Bukit Tangguh yang masih mengerjakan struktur bangunan bawah (sisi Rumbai),

Pengerjaan struktur bangunan bawah (sisi Rumbai) dan pengaman tebing (sheet pile) oleh PT Bina Riau Sejahtera,

Tahun 2010—2013: Pelaksanaan seluruh pekerjaan sisi Jalan Jenderal Sudirman, pekerjaan pylon sampai dengan stage 6 hilir, stage 8 hulu, pekerjaan timbunan jalan akses, pekerjaan aproach span sisi Rumbai oleh PT PP Waskita Hutama,

Tahun 2017—2018: Pembangunan jembatan dilanjutkan oleh PT Brantas Abipraya (Persero),

Tahun 2019: Pengerjaan pylon stage 7 sampai dengan 17 bagian hilir, stage 9 sampai dengan 17 bagian hulu, pekerjaan aproach span sisi Rumbai (P6-Pylon), pekerjaan main span, bangunan pelengkap jembatan.

Pembangunan jembatan ini sempat terhenti pada tahun 2014 karena Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun menghentikan pembangunan jembatan dengan alasan dugaan penyimpangan dana.