Tolong jelaskan mengenai Proses PSP0 dari Personal software process

PSP0 mendefinisikan lima kegiatan dalam kerangka kerja PSP ini:Planning: Kegiatan ini mengisolasi kebutuhan dan mengembangkan estimasi ukuran dan sumber daya. Selain itu, perkiraan cacat (jumlah cacat yang diproyeksikan untuk pekerjaan) dibuat. Semua metrik dicatat di lembar kerja atau templat. Akhirnya, tugas pengembangan diidentifikasi dan jadwal proyek dibuat.

High-level design: Spesifikasi eksternal untuk setiap komponen yang akan dibangun dikembangkan dan desain komponen dibuat. Prototipe dibangun ketika ada ketidakpastian. Semua masalah dicatat dan dilacak.

High-level design review: Metode verifikasi formal diterapkan untuk mengungkap kesalahan dalam desain. Metrik dipertahankan untuk semua tugas penting dan hasil kerja.

Development: Desain tingkat komponen disempurnakan dan ditinjau. Kode dihasilkan, ditinjau, disusun, dan diuji. Metrik dipertahankan untuk semua tugas penting dan hasil kerja.

Postmortem: Dengan menggunakan ukuran dan metrik yang dikumpulkan (ini adalah jumlah substansial data yang harus dianalisis secara statistik), efektivitas proses ditentukan. Ukuran dan metrik harus memberikan panduan untuk memodifikasi proses untuk meningkatkan efektivitasnya.