Jelaskan Pembangunan dari Waduk Kedungombo

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyetujui pembangunan waduk ini pada tahun 1981, dan rencananya waduk ini akan mulai dibangun pada tahun 1982, tetapi karena pemerintah kemudian mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pendanaan, waduk ini baru dapat mulai dibangun pada tahun 1984. Pembangunan waduk ini akhirnya dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$ 156 juta dengan bunga sebesar 9,25% per tahun, serta dengan alokasi APBN sebesar US$ 105,8 juta dan kredit ekspor dari Bank Exim - ODA sebesar US$ 21,3 juta. Untuk pembangunan waduk ini, sebanyak 5.391 keluarga pun harus dipindah. Karena kecilnya ganti rugi yang diberikan, kemudian terjadi peristiwa penolakan pemindahan yang dikenal sebagai Kasus Kedung Ombo

Pada bulan Januari 1984, mulai dilakukan pembangunan terowongan pengelak untuk mengalihkan aliran Sungai Serang selama proses pembangunan waduk ini. Setelah sempat terjadi longsor di hulu terowongan pengelak akibat kurangnya pekerjaan pengamanan lereng, terowongan pengelak akhirnya berhasil diselesaikan pada tanggal 17 Oktober 1984, dengan diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Suyono Sosrodarsono. Waduk ini akhirnya mulai diisi pada tanggal 14 Januari 1989 oleh Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Ir. Radinal Mochtar, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Mei 1991. Pada pertengahan dekade 1990-an, terjadi retakan memanjang di puncak bendungan dari waduk ini. Retakan tersebut kemudian diisi dengan tanah lempung dan ditimpa dengan aspal. Pada tanggal 24 Oktober 1995, juga terbentuk lubang sedalam 1,1 meter di badan bendungan dari waduk ini. Lubang tersebut kemudian juga diisi dengan tanah lempung dan ditimpa dengan aspal.