Jabarkan Sejarah dari Arena Rostov

Pada bulan Juni 2013, saat peletakan batu pertama untuk pembangunan stadion, ditemukan lima buah granat dari Perang Dunia II yang masih dalam kondisi baik. Pada Agustus 2013, pekerjaan dimulai dengan pengerjaan pondasi dasar untuk stadion. Pengerjaan pondasi rampung pada bulan Mei 2014. Konstruksi substruktur stadion dimulai pada Oktober 2015. Pada bulan Desember, alat-alat berat dan bahan konstruksi mulai berdatangan.

Pada bulan Maret 2015, proyek stadion direvisi, mengurangi biaya konstruksi sebesar 3 miliar rubel. Pada musim panas 2015, tiang pancang selesai dan pembangunan suprastruktur dimulai. Pada Desember 2015, dimulai pengerjaan instalasi rangka atap baja. Pada bulan Juli 2016, pengerjaan beton tribun stadion dimulai. Selain itu, dimulai pula pembangunan fasad stadion dan penataan pemandangan wilayah sekitar stadion. Pada bulan November 2016, rangka beton tribun utama stadion telah sepenuhnya selesai dan pemasangan bantalan beban struktur atap dimulai.