Jabarkan Pembangunan dan persiapan dari Pekan Olahraga Nasional 2016

Panitia Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat, dilantik pada tanggal 11 November 2013 dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai ketua umum. Prioritas pertama dari PB PON Jawa Barat adalah menyiapkan gelanggang arena pertandingan olahraga, baik dengan membangun tempat pertandingan baru maupun memperbaiki yang sudah ada, PB PON juga akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GLBA) di Gedebage, yang akan direncanakan untuk tempat pembukaan dan penutupan PON XIX/2016.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan dana awal sebesar Rp277 miliar dari dana APBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi Rp140 miliar untuk pembangunan fasilitas baru dan Rp137 miliar untuk perbaikan fasilitas yang ada. Sebanyak 59 venue pertandingan yang direncanakan akan digunakan untuk PON XIX/2016, 42 venue merupakan lama yang direnovasi, 9 venue sewaan, dan 8 venue baru, antara lain: GOR Bandung (bulu tangkis dan tarung derajat), Lapangan Futsal ITB Jatinangor (untuk cabang olahraga futsal), Graha Laga Satria ITB Jatinangor (pencak silat), Kolam Renang Si Jalak Harupat (polo air), Gedung Serba Guna Tinju Pelabuhan Ratu (tinju), dan Arena Panjat Tebing Cikole Lembang.

Adanya keterlambatan dalam penyelesaian GOR Bandung, membuat PB PON XIX/2016 pada tanggal 8 April 2016 berencana memindahkan pertandingan bulu tangkis ke GOR Bima Cirebon dan tarung derajat ke GOR ITB Jatinangor. Pada tanggal 28 Mei 2016, Ketua PB PON XIX/2016, Ahmad Heryawan menandatangani SK pemindahan venue tiga cabang olahraga, yaitu bulu tangkis dari GOR Bandung ke GOR BIMA Cirebon, tarung derajat dari GOR Bandung ke GOR Padjajaran, Kota Bandung, dan balap motor dari Sirkuit Gerimang Kabupaten Subang ke Sirkuit Bukit Pesar di Kota Tasikmalaya, membuat jumlah kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah menjadi 16 kabupaten/kota.

Pada tanggal 8 Juni 2016, Ketua Bidang Pertandingan PON XIX/2016 Jabar, Yudha Munajat Saputra menyatakan kemungkinan adanya pemindahan lokasi pertandingan cabang olahraga tenis meja dari Telkom Convention Hall ke GOR ITB Jatinangor dikarenakan adanya kegiatan akademis Telkom University sampai bulan Agustus 2016, hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukan tes arena pertandingan yang harus dilakukan tiga bulan sebelum pembukaan PON XIX/2016. Pada tanggal 12 Juli 2016, dilaporkan proses pemindahan sudah hampir rampung, dan diharapkan bisa segera dilakukan test event di arena pertandingan.