Gw mau tau Tahapan pembangunan dari Jembatan Pedamaran

Tahapan atau kronologis pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II sebagai berikut:

Tahun 2006: Penyusunan studi kelayakan pembangunan jembatan hilir Sungai Rokan

Tahun 2007: Perencanaan teknis DED dan pembangunan jembatan hilir Sungai Rokan

5 Maret 2008: Penetapan Perda No.2 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran dengan Tahun Jamak pembangunan Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II

23 Mei—25 November 2008: Proses tender kontraktor pelaksana

5 Desember 2008: Kontrak pelaksanaan fisik Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II

24 Desember 2012: Konstruksi pembangunan Jembatan Pedamaran I selesai dalam waktu 1.114 hari kalender

Desember 2013: Penyelesaian konstruksi pembangunan Jembatan Pedamaran II

Kontraktor pelaksana proyek pembangunan Jembatan Pedamaran ini adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk.