Coba jelasin Pengerjaan dari Rumah Bagonjong dong

Peletakan batu pertama pembangunan Rumah Bagonjong dilakukan Gubernur Kaharudin pada 22 Maret 1961. Tahap awal pembangunan meliputi pondasi dan lantai dasar yang dikerjakan oleh PT Biro Asri. Pembangunan tahap awal selesai pada 1963, dilanjutkan pengerjaan lantai bertingkat dan atap. Tahap lanjutan dikerjakan oleh PT Rangkiang sampai 1965. Dua arsitek yang terlibat yakni Mathias, yang secara bersamaan merupakan Kepala Bagian Gedung Dinas PU Sumatra Barat dan Syamsul Asri, pemilik PT Rangkiang (kelak menjadi Dekan Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta). Keduanya merupakan jebolan Institut Teknologi Bandung. Sementara itu, bertindak sebagai konsultan pengawas pembangunan yakni PT Sendi Bangun milik A.R. Soehoed.

Pengerjaan pembangunan melibatkan sekitar 200 orang tenaga setiap harinya. Batu dan pasir diangkut dari Duku, Padang Pariaman. Besi dan paku didatangkan dari Jakarta. Masuk ke tahap pembangunan atap gonjong, pengerjaan dipimpin oleh Syamsul Asri. Ia melakukan survei ke sejumlah nagari di Sumatra Barat untuk mengobservasi bentuk-bentuk gonjong serta membuat badan bangunan dengan atap gonjong serasi. Untuk atap, material terdiri dari kayu rasak untuk kuda-kuda dan kayu banio untuk lengkungan gonjong yang dipasok oleh Perusahaan Kayu Budjang di Padang.

Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Barat benar-benar selesai setelah melewati 14 tahap pembangunan selama 10 tahun. Peresmiannya dilakukan setelah peralihan kepemimpinan ke Gubernur Harun Zain. Saat diresmikan, gedung ini menjadi kantor pemerintahan pertama di Sumatra Barat yang berlantai empat sekaligus pertama yang memakai gonjong.

Atap gedung memiliki enam gonjong utama dan satu gonjong yang menghadap ke depan. Material atap semula terbuat dari sirap. Namun, diganti dengan dekrabon selang beberapa tahun, dan belakangan diganti lagi dengan genteng metal.