Coba jelasin Tahap 1A dari Bandar Udara Internasional Norman Manley dong

Tahap 1A dimulai pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2007, dengan perkiraan biaya sebesar $80 juta (pembukaan tanah dimulai pada September 2006). Tahap ini menyelesaikan bangunan keberangkatan baru di bagian ujung timur terminal lama untuk mengakomodasi penambahan kumpulan keberangkatan, stasiun keamanan dengan ruang untuk mengakomodir perlengkapan pendeteksi bahan peledak, imigrasi masuk dan keluar, tempat ritel dan ruang tunggu keberangkatan.

Penambahan dermaga bertingkat memungkinkan adanya pemisahan antara penumpang yang tiba dan berangkat untuk memenuhi standard keamanan.

Perubahan lain dalam tahap ini meliputi:

Sembilan gerbang pemuatan penumpang di dermaga baru.

Perbaikan sistem jalan raya dan menambahan ruang parkir mobil

Perbaikan kumpulan keberangkatan lama dan layanan bawah tanah yang berhubungan dengannya

Perbaikan dan peningkatan wilayah terminal kedatangan, termasuk aula imigrasi, aula bea cukai, jalur kedatangan, toko bebas bea, dan kantor

Penggantian dan peningkatan sistem bandara – layanan publik, kontrol akses, informasi penerbangan, informasi bagasi, pengendali keamanan, dan sistem teknologi bandara lainnya

Kompleks gudang kargo (Tahap pertama kompleks ini, disebut Pusat Logistik dan Kargo NMIA, diselesaikan tahun 2005)