Coba jelasin Pengembangan yang bermasalah dari AGM-158 JASSM dong

Pada 1999, uji terbang bertenaga rudal ini dimulai. Ini berhasil, dan produksi JASSM dimulai pada Desember 2001. Senjata itu memulai pengujian dan evaluasi operasional pada tahun 2002. Akhir tahun itu, dua rudal gagal dalam tes dan proyek ditunda selama tiga bulan sebelum menyelesaikan pengembangan pada April 2003. Dua peluncuran gagal lagi, kali ini karena masalah peluncur dan mesin. Pada Juli 2007, program senilai $ 68 juta untuk meningkatkan keandalan JASSM dan sertifikasi ulang rudal telah disetujui oleh Pentagon. Keputusan apakah akan melanjutkan program ditunda hingga Musim Semi 2008. Lockheed setuju untuk memperbaiki rudal dengan biaya sendiri dan memperketat proses pembuatannya.

Pada tanggal 27 Agustus 2009, David Van Buren, asisten sekretaris Angkatan Udara untuk akuisisi, mengatakan bahwa akan ada kesenjangan produksi untuk JASSM sementara tes lebih lanjut diadakan. Tes lebih lanjut pada tahun 2009 lebih sukses, dengan 15 dari 16 rudal mencapai target yang diinginkan, jauh di atas patokan 75% yang ditetapkan untuk tes. Karena itu, JASSM sekarang diizinkan untuk memasuki layanan. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk mengakuisisi hingga 4.900 rudal AGM-158. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika Serikat awalnya berencana untuk mengakuisisi 453 rudal AGM-158 tetapi menarik diri dari program tersebut demi menggunakan SLAM-ER yang telah terbukti.