Tolong jelaskan mengenai Sejarah dari The Palazzo

Pada 27 Februari 2006, proyek ini telah menjalani konstruksi selama satu tahun. Kebanyakan dihabiskan untuk menggali lubang bertingkat 4 sebagai struktur parkir bawah tanah. Kemudian bangunan itu mulai meninggi secara bertahap. Pada November 2006, menara hotel telah mencapai tingkat ke-35. Pembangunan tingkat dasar, termasuk garasi parkir dan pusat perbelanjaan, sedang dilaksanakan.

Bulan Maret 2007, inti elevator menara hotel selesai, dan kamar-kamar mulai meningkat ke atas. Facade dan jendela dipasang di tingkat-tingkat terbawah. Pada Agustus 2007, pemasangan huruf nama di samping menara telah diselesaikan dan diatapi.

Tanggal 20 Desember 2007, The Palazzo menjadwalkan membuka 1.000 kamarnya pada 28 Desember 2007 untuk persiapan perayaan Tahun Baru Las Vegas. Kasino dan kawasan lainnya di Palazzo dibuka pukul 7 malam hari Minggu, 30 Desember 2007, setelah penundaan beberapa hari karena proses pengizinan dari Kabupaten Clark.