Saya mau tau Pidana khusus dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

1/Yur/Kor/2018: Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat:

Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu;

Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu;

Telah ada penentuan denda keterlambatan;

Pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan tersebut;

Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu;

Proyek telah diterima oleh pemberi proyek.