berättelse örn arbetets fortgång viii lija Trollbälte Kanal under förledet år inhemtas , att 4180 kubikfamnar blifvit muddrade eller 1120 famnar mindre än i arbetsplanen var licräknndt ; att jordgräfning ,sorn