Etudes de dangers Aménagement hydraulique de Viterne à Maizières Avenant 3
Acronyme : EDDMAIZ_22
Organisation : Syndicat mixte EPTB Meurthe Madon
Fréquence de mise à jour : unknown
Formats disponibles : pdf

Le présent marché comporte plusieurs phases.
La seconde phase comportant l’étude de dangers et la dimension financière des futurs travaux a débuté par ordre 
de service en avril 2023, pour une durée de 8 mois puis a été prolongée jusqu’au 3 mai 2024 puis jusqu’au 5 juillet 
2024. 
Les résultats de la phase 2 ont été présentés lors du comité de pilotage du 28 juin dernier et cela nécessite 
quelques reprises par le bureau d’études afin de finaliser les livrables. 
De plus, l’EPTB est en attente d’une réponse claire de la part des services de l’Etat concernant l’étape 
règlementaire prévue dans le cadre de la tranche optionnelle du présent marché. C’est d’ailleurs pourquoi la 
tranche optionnelle n’a pas encore été affermie.
Pour toutes ces raisons, il convient de prolonger la phase 2 (et le marché) jusqu’au vendredi 4 octobre 2024.
Avenant notifié par l'EPTB au titulaire le 2 juillet 2024 (2024-07-02).