熊本復興事務所｜九州地方整備局｜国土交通省

# 道路事業

## 事業の概要（国道325号・阿蘇大橋）

#### ◎位置図

#### ◎事業概要

熊本地震に伴う落橋により通行不能となった国道３２５号阿蘇大橋ルートについては、国の災害復旧代行事業として、24時間施工や工期短縮する施工技術を採用し工事を進め、2021年3月7日に開通しました。

#### 新しい阿蘇大橋の概要

## 阿蘇大橋周辺の被災状況

※第１回技術検討会資料より抜粋

## 阿蘇大橋の復旧に向けた取り組み

阿蘇大橋のルート及び構造については、学識経験者等の専門家や、熊本県、南阿蘇村、高森町が参画した検討会（国道３２５号ルート・構造に関する技術検討会）において、将来の地震に対する安全性や早期復旧等の観点からの審議を踏まえ、国により決定しました。

◯第１回技術検討会［阿蘇大橋の早期復旧に向けたルート検討]【議事概要・会議資料】
◯第２回技術検討会［架け替え位置について］【議事概要・会議資料】
◯第３回技術検討会［阿蘇大橋の橋梁形式］　【議事概要・会議資料】
◯第４回技術検討会［阿蘇大橋の設計の確認等について］　【議事概要・会議資料】

事業の実施にあたっては、地元住民の方々に対し、現地測量等のための立入説明会を平成28年8月に、道路計画及び用地買収等の説明会を平成28年10月に開催し、熊本県、南阿蘇村とともに事業計画や事業の進め方について説明を行いました。

◯地元説明会の様子（PDF）

#### ◎事業経緯

Ｈ28.04.16　熊本地震（本震発生）
Ｈ28.05.09　道路法に基づき国の権限代行事業が決定
Ｈ28.05.12　第１回国道３２５号ルート･構造に関する技術検討会開催
Ｈ28.07.05　第2回国道３２５号ルート･構造に関する技術検討会開催（架替位置の決定）
Ｈ28.07.29　第3回国道３２５号ルート･構造に関する技術検討会開催（橋梁形式の決定）
Ｈ28.08.20　地元説明会開催（計画概要・現地測量等）
Ｈ28.10.30　地元説明会開催（計画・用地買収等）
Ｈ28.11.09　工事用道路工事着手
Ｈ28.12より 用地買収着手
Ｈ29.10より アプローチ部基礎工事着手
Ｈ30.03.23　第4回国道３２５号ルート･構造に関する技術検討会開催
Ｈ30.07より 渡河部基礎工事着手
Ｈ30.11より アプローチ部上部工着手
Ｒ01.01より 渡河部上部工張出し着手
Ｒ02.09.14　渡河部上部工中央閉合
Ｒ03.03.07　開通

## 現在の進捗状況

熊本地震　道路復旧状況 （九州地方整備局 熊本河川国道事務所ＨＰ）

Copyright（C） Kumamoto Reconstruction Project Office All Rights Reserved.