第１８回大型光学赤外線望遠鏡専門委員会議事録

第１８回大型光学赤外線望遠鏡専門委員会議事録

開催日時：平成７年１２月４日　１３：００ー１７：０５

開催場所：国立天文台会議室

出席者　：家正則委員長、大谷浩副委員長、安藤裕康、唐牛宏、

舞原俊憲、海部宣男、土佐誠、佐藤修二、川辺良平各委員

すばる室より、関口和寛、林正彦、高遠徳尚、沖田喜一、

水本好彦、野口猛の各氏

欠席者　：小平桂一台長、谷口義明、中川貴雄、小笠原隆亮各委員

１．前回議事録確認：

事前に回覧し修正済みの前回第１７回専門委員会の議事録（案）

（資料１８ー１）が配布され、これを了承した。

２．すばる望遠鏡進捗報告：

１）すばる計画の全般的な進捗状況の報告（資料１８ー２）（海部）

主鏡製作の遅れ以外については、順調に進行していること、平成８年度

に一部門新設、平成９年度にハワイ観測所開設を期していることなどが

報告された。

２）望遠鏡本体仮組・山頂工事進捗状況報告（資料１８ー３）（沖田）

本体の工場仮組および山頂のドーム工事について報告された。

３）焦点システム（資料１８ー４）（高遠）

カセグレン焦点、光学・赤外ナスミス焦点、主焦点の周辺光学系等の

設計製作状況について報告された。大気分散補正系については詳細設計

が進み視野が確保できる見通しであることが報告された。

４）計算機・ソフト（資料１８ー５）（水本）

山頂計算機、ヒロのスーパーコンピュータ、ネットワークの構成と、

ソフトウェアの開発計画について報告された。

５）付帯設備、蒸着設備、光学シミュレータ（資料１８ー６）（野口）

光学シミュレータ、カセグレン観測装置自走運搬台車、装置交換位置

決め装置、特殊コーティング装置、中型蒸着装置の設計・調達状況に

ついて報告された。

６）鏡面製作の進捗状況（資料１８ー７）（安藤）

主鏡面製作の進捗状況と、副鏡類の調達工程について報告された。

３．光学検査法：

１）主鏡の研磨・測定（資料１８ー７）（安藤）

主鏡の研磨工程、および鏡面測定法、研磨仕様について概要の説明が

あった。

２）副鏡研磨・測定法（資料１８ー８）（家）

副鏡鏡面測定の原理と工程、追求精度について説明があった。

４．観測装置進捗状況：

１）予算執行状況・観測装置製作状況報告（資料１８ー９）（林）

平成７年度観測装置製作費の配分について執行状況の報告があった。

平成７年度観測装置製作費の留保分についての追加配分案が説明され、

原案どうり執行することが了承された。

各観測装置製作状況の報告をまとめた資料が配布された。

２）観測装置最終設計レビュー方針（資料１９ー９）（舞原）

観測装置FDRの方針と予定について、案内（案）に基づき舞原委員より説

明があり、今後の観測装置FDRの位置づけについて以下の点を申し合わせ　　　　　　　た。

・平成８年１月のFDRは、最終案がまとまった装置約３件について行うこと。

・その他の装置については、３月頃にもう一回FDRを行う機会を設けること。

・平成８年度からの国債の執行方針はこれらのFDRの結果を見て決めること。

３）第二期装置検討状況：

すばる望遠鏡第二期観測装置として、以下の装置開発計画について現状

説明が行われた。

・３Ｄ分光器（資料１８ー１０）大谷

・PASP3（資料１８ー１１）佐藤

・多天体ファイバ分光器（資料１８ー１２）能丸

５．ファーストライトシンポ：（資料１８ー１３）（関口）

すばる望遠鏡ファーストライト・シンポジウムの予定、およびプログラム案

の説明があり、原案どうり早急に準備を進めることが了承された。

６．人員体制と将来計画について

１）国立天文台長期人員計画、および平成８ー９年度の国立天文台の体制の検

討状況について、海部委員ほかより説明があった。

２）すばる観測所の立ち上げについて意見交換があった。

・大学側からどのような協力ができるのか？

・台外の若い人材の活用方法を考えて欲しい。

・台外の研究者がハワイで研究活動できるような、天文台側の体制を考えて

欲しい。

等の意見が出た。

＊次回大型光学赤外線望遠鏡専門委員会は平成８年３月後半から４月初旬に開催

することとし、追って具体的日時を決定することとした。