国際宇宙ステーションNASAステータスレポート #00-12

ecf
﻿

1da5

国際宇宙ステーションNASAステータスレポート

国際宇宙ステーションステータスレポート#00-12
2000年
3月 23日（木）午前11時（米国中部標準時間）
2000年 3月 24日（金）午前 2時（日本時間）
ヒューストンのミッション・コントロール・センター
国際宇宙ステーション（ISS）の軌道上での作業は、これまで同様電力システム管理に焦点が当てられています。一方地上では技術者達が、1997年にミール宇宙ステーションから戻って以来初の宇宙飛行となるスペースシャトル・アトランティス号のISSへの飛行準備に、神経を集中しています。
アトランティス号は、4月17日以降に予定されているSTS-101の打上げに向けて、3月25日土曜日に射点に移動される予定です。オービターの準備もほぼ終了し、関係者は引き続きステーション上の機器の細部についてさらに検討しています。これらの機器は、次の与圧モジュール、ズヴェズダ・サービスモジュールがISSに到着する年末までザーリャモジュールの寿命を延ばすために、STS-101での交換が予定されているものです。
ズヴェスダーはロシアのプロトンロケットで7月8日から14日の間に打ち上げられる予定です。現在カザフスタンのバイコヌール宇宙基地で最後の点検が行われています。
ISSは特に大きな問題もなく、遠地点232マイル（373km）近地点221マイル（356km）の軌道を92分で一周しています。1998年11月の打上げ以来、すでに7645回以上軌道を周回しています。
ところで、ISSに最初に長期滞在するクルーは、7月のズヴェズダの打上げドッキングに続いて10月末に打ち上げられる予定です。ロシア語で星を意味するズヴェズダは、生命維持、コマンドコントロールの機能を持ち、ステーションの初期のクルーの居住区としても使用されます。
先日のSSCB（宇宙ステーション管理会議）の場で国際パートナーや参加者により、宇宙ステーション組立の短期計画が公式に合意されました。この会議には米国、ロシア、カナダ、日本、欧州宇宙機関、イタリア、ブラジルが参加しました。
最初の長期滞在クルーは、コマンダーのウイリアム・シェパード、ソユーズのコマンダーユーリ・ギドゼンコ、そしてフライトエンジニアのセルゲイ・クリカレフの3名です。バイコヌールからソユーズロケットで打ち上げられて2日後にISSとドッキングし、その後3ヶ月から4ヶ月にわたりISSに滞在します。
次の表は2001年8月までの短期組立飛行計画の改訂版ですが、打ち上げ日は表中の目標日以降ということになります。

国際宇宙ステーション組立スケジュール2000年3月更新

期　日*1 フライトNo. 打上げ機 主な打上げ要素
2000年4月13日 2A.2a スペースシャトル(STS-101) 補給艤装フライト
7月8-14日 1R プロトンロケット サービス棟(Zvezda)
8月19日 2A.2b スペースシャトル(STS-106) 補給艤装フライト
9月21日 3A スペースシャトル(STS-92)*2 トラスZ1
10月30日 2R ソユーズロケット 搭乗員*3
11月30日 4A スペースシャトル(STS-97) トラスP6、太陽電池パネル
2001年1月18日 5A スペースシャトル(STS-98) 米国実験棟(Destiny)
2月9日 4R ソユーズロケット ドッキング室１
2月15日 5A.1 スペースシャトル(STS-102) 補給艤装フライト
4月19日 6A スペースシャトル(STS-100) 遠隔ロボットアームシステム､実験ラック
4月28日 2S ソユーズロケット ソユーズTM
5月17日 7A スペースシャトル(STS-104) エアロック
6月21日 7A.1 スペースシャトル(STS-105) 補給艤装フライト
8月23日 UF-1 スペースシャトル(STS-109) 利用フライト(実験ラック)

*1：2000年3月時点のNASA計画です。
*2：若田宇宙飛行士搭乗フライト
*3：クルー3名滞在開始
(注)：打上げ期日については全て目標日となりますので、以後の変更にご注意ください。
この次のステータスレポートは何かイベントが発生しない限り3月30日（木）に発行する予定です。