One's Road

Mie Univ. Department of Architecture

２００１年秋。
三重大学祭ワークショップの際に製作された、建築学棟から第二食堂へと伸びる“１本の道”。
あれから３年。
それ以降、手を加えられないまま放置された“道”は、相変わらず使用者は多いものの、傷み、腐り、
……多数の害虫の温床となり果てていた。
私達は、その “道” を元の状態に戻すべく。
否、それ以上に此処を歩く人々の“癒しの道”とすべく、 立ち上がった。
それがこの、ワークショップ　―「One's Road」―

最近の[ One's Road ]

夏も終わりに近づき、今咲いている花の命もそう長くはありません。
夏の暑さに耐え、台風に耐え、咲き誇る花々。
日々草、メランポジウム、コスモス、そして向日葵。
夏季休暇中は眺める人も居ないのに、本当に強いと思います。
10月に入れば、デッキの管理は下の学年へと移行します。
次の学年までの１年間、宜しくお願いしますね。
last update >> 2005.09.14

作業日程

9/15　workshopから予算が出る　　　　　　　　　　　　　　　10/22　地盤整備
けものみちの舗装（ポーラスコンクリート）
9/16　夏期休暇中の為 連絡手段として掲示　　　　　　　　　　　　　木材の裁断・防腐剤の塗布
下旬　周辺の草刈りをしていただく　　　　　　　　　　　　　10/25　地盤整備（建築学棟玄関脇を煉瓦で舗装）
木材に防腐剤を塗布・乾燥
10/ 1　第一回説明会　旧デッキの撤去・清掃
10/26　基礎コンクリート製作３回目
10/ 4　地盤整備　デッキの洗浄　　　　　　　　　　　　　　　　 木材に防腐剤を塗布・乾燥　土台の組立
10/ 7　基礎コンクリート実験　　　　　　　　　　　　　　　　10/29　デッキ組立　最終塗装
10/ 8　旧デッキの分解・釘抜き 　実験土台の製作　　　　　 11/ 3　土台を地盤に固定し、デッキを設置・固定
ウッドデッキ（float）スペースも同様に設置
10/12　基礎コンクリート製作１回目　　　　　　　　　　　　　　 パンジーのプランターを道のサイドに設置
けものみちの仕上げ　周辺整備
10/13　基礎の型出し
11/ 4　完成式典
10/18　基礎コンクリート製作２回目　けものみち整地
分解した木材の選別・洗浄・グラインダーがけ　　　 　 12月 　[ One's Road ]の維持に年間予算を取得
春に向けて、チューリップの球根を植え込み
10/19　懇談会を兼ねた計画スタディー
基礎の型出し 　　… 現在に至る

links

>>　三重大学祭ワークショップ / 2001 autumn
>>　大門だいたてデザインワークショップ / 2004 winter
>>　大門だいたてデザインワークショップ / 2003 summer
>>　大門だいたてデザインワークショップ / 2002 winter
>>　三重大学工学部建築学科

作業工程

デッキ撤去＆地盤整備
けものみち（ 横道 ）づくり
ウッドデッキ製作
基礎・土台づくり
デッキ設置＆仕上げ
周辺整備

|　TOP　｜　PROCESS　｜　WORK　｜　MEMBERS　｜