20.7.2022
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 279/49
ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKT ADENAUER II – NAJWAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE
Szacowane koszty 2009–2012
Koszt na dzień 31.12.2021 r.
Niewykorzystane/nadwyżka
W mln EUR, wartość z października 2012 r.
I. Roboty budowlane
432,8
414,2
- 18,6
(stan na lipiec 2013 r.)
W tym przestrzeń dla zwiedzających „Europa Experience” (12) II.
Inne Zarządzanie projektem
57,7
124,3
66,6
Koszty finansowania
119
5,9
- 113,1
2,4
28,5
26,1
611,9
572,9
- 39,0
Prace przygotowawcze i geotermiczne
16,8
16,8
Odszkodowania za opóźnienia
27,7
27,7
„Wykończenie”, konserwacja, ochrona
20,0
20,0
Grunty/ubezpieczenia/usługi ŁĄCZNIE