20.7.2022
MT
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
C 279/49
ANNESS VIII PROĠETT ADENAUER II – ĊIFRI EWLENIN
Spiża stmata 2009-2012
Spiża fil-31/12/2021
Nefqa inqas milli previst/Nefqa iktar milli previst
F'miljun ta' EUR, skont il-valur f'Ottubru 2012 I. Xogħol tal-kostruzzjoni
432,8
414,2
- 18,6
(minn 7/2013) Inkluż: Iż-Żona tal-Eu­ ropa Experience (12) II. Oħrajn Tmexxija tal-proġett
57,7
124,3
66,6
Kostijiet ta' finanzjament
119
5,9
- 113,1
Art/assikurazzjoni/servizzi
2,4
28,5
26,1
611,9
572,9
- 39,0
Xogħlijiet preparatorji u ġeotermali
16,8
16,8
Pagamenti ta' kumpens għal dewmien
27,7
27,7
“Irfinar”, Manutenzjoni, Sigurtà
20,0
20,0
TOTALI