20.7.2022 г.
BG
Официален вестник на Европейския съюз
C 279/49
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII ПРОЕКТ „АДЕНАУЕР II“ — ОСНОВНИ ДАННИ
Прогнозни разходи за Разходи към 31.12.2021 г. периода 2009 — 2012 г.
Неусвоени средства/Превишени разходи
В млн. евро, стойност към октомври 2012 г. I. Строителни работи
432,8
414,2
- 18,6
(към 7.2013 г.)
В това число: Простран­ ството за посетители на „Europa Experience“ (12) II.
Други Управление на проекта
57,7
124,3
66,6
Разходи за финансиране
119
5,9
- 113,1
Терен/застраховки/услуги
2,4
28,5
26,1
611,9
572,9
- 39,0
Подготвителни и геотермални работи
16,8
16,8
Компенсационни плащания за закъснения
27,7
27,7
Довършителни работи, поддръжка, сигур­ ност
20,0
20,0
ОБЩО