699/QĐ-UBND

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Tổng dự toán Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 699/QĐ-UBND Quảng Ngãi , ngày 07 tháng 5 năm 201 8 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng t ổ ng hợp bộ ph ậ n kết c ấ u công trình năm 2016; Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ- U BND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020; Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy từng tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020; Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự toán các hạng mục mua sắm đợt 1 thuộc dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020; Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016 (bổ sung); Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 933/Q Đ -UBND ngày 22/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020; Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Đức Phổ, Sơn Hà và Tây Trà; Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự toán các hạng mục mua sắm đợt 2 thuộc dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2 0 15-2020; Căn cứ Quyết định số 2449/Q Đ -UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1050/TTr-SNNPTNT ngày 11/4/2018 về việc xin phê duyệt Tổng dự toán dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015- 2020 và Báo cáo th ẩ m định s ố 1049/BCT Đ -SNNPTNT ng à y 11/4/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Tổng dự toán Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020, với các nội dung chính như sau: 1. Tên Tổng dự toán: Tổng dự toán Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020. 2. Phạm vi thực hiện dự án: Dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 3. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty TNHH tư vấn và sản xuất Nông lâm nghiệp Hạnh Nhân tỉnh Quảng Ngãi. 4. Chủ đầu tư, hình thức quản lý a) Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi. b) Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 5. Cơ quan chủ quản đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 6. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ngãi. 7. Đơn vị thẩm định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 8. Đơn vị tư vấn lập tổng dự toán: Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế, kiểm định công trình SC. 9. Đơn vị tư vấn thẩm tra tổng dự toán: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ấn Trà 10. Thời gian thực hiện dự án: 6 năm (2015-2020). 11. Quy mô đầu tư dự án: TT Hạng mục ĐVT Số lượng I Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền 1 Đào tạo, tập huấn Lớp 45 2 Ấn phẩm tuyên truyền T ờ 100.000 II Xây dựng công trình PCCCR 1 Bảng tuyên truyền trực quan Bảng 30 2 Bảng dự báo cấp cháy rừng Bảng 30 3 Trạm + Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâ m m 2 3.000 4 Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCCCR tỉnh m 2 150 II Mua sắm phương tiện, thiết bị, dụng cụ 1 Phương tiện Ô tô 7 chỗ tuần tra, chỉ huy chữa cháy rừng Chiếc 1 Ôtô bán tải chở người và thiết bị chữa cháy Chiếc 12 Mô tô tu ầ n tra, kiểm tra rừng Chiếc 25 Xuồng máy (cano) Chiếc 5 2 Thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng 2.1 Thiết bị chữ cháy Máy bơm khiêng tay và phụ kiện Bộ 10 Máy bơm nổi và phụ kiện Bộ 1 Máy thổi gió Chiếc 200 Máy cắt thực bì Chiếc 100 Máy cưa xăng Chiếc 100 Máy phát điện 5KVA Chiếc 5 Lều bạt di động Bộ 15 Quần áo chữa cháy Bộ 300 Loa Pin cầm tay chỉ huy chữa cháy Chiếc 44 2.2 Dụng cụ chữa cháy Câu lim Cái 500 Bàn dập lửa Cái 3.000 Rựa cán dài Cái 3.000 3 Thiết bị thông tin, tuyên truyền và làm việc 3.1 Thiết bị thông tin, tuyên truyền Máy định vị GPS Chiếc 66 Máy t í nh xách tay Bộ 25 Máy ảnh KTS Chiếc 22 Ố ng nhòm nhìn ban đêm có quay camera Chiếc 22 Máy chiếu Bộ 22 Màn chiếu Bộ 22 Camera C á i 22 Máy tuyên truyền cơ động Bộ 44 3.2 Thiết bị làm việc Máy tính để bàn + M á y in A4 Bộ 25 Máy photocopy C á i 22 M á y i n Ao Cái 1 Máy in A3 C á i 1 Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 22 Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR T ấ m 22 IV Ứ ng dụng khoa học công nghệ 1 Phần mềm GIS về quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bảo vệ rừng, phát hiện sớm cháy rừng và chỉ huy chữa cháy rừng Bộ 1 2 Phần mềm quản trị và điều hành công việc Bộ 1 V Diễn tập chữa cháy rừng 1 Cấp tỉnh Đợt 1 2 Cấp huyện Đợt 3 12. Tổng dự toán: 60.928.000.000 đồng a) Chi phí trực tiếp : 52.430.797.000 đồng + Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền : 1.094.690.000 đồng + Xây dựng công trình PCCCR : 19.162.158.000 đồng + Mua sắm phương tiện, thiết bị, dụng cụ : 29.558.637.000 đồng + Ứng dụng khoa học : 1.730.000.000 đồng + Di ễ n tập chữa ch á y rừng : 885.312.000 đồng b) C á c khoản gián tiếp : 5.740.088.000 đồng + Chi ph í quản lý dự án : 1 .051.966.000 đồng + Chi phí tư v ấ n đầu tư xây dựng : 1 .930.330.000 đồng + Chi ph í khác : 2.757.792.000 đồng: c) Dự phòng chi (DPC) : 2.757.115.000 đồng (Chi t iế t c ó Phụ lục kèm theo) d) Nguồn vốn đầu tư: - Ngân sách Trung ương cấp qua Chương trình mục tiêu “Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020” đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Công v ă n số 8092/BKHĐT-KTNN ngày 23/10/2015: 45.000.000.000 đồng. - Ngân sách tỉnh: 15.928.000.000 đồng Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi chịu tr ách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT, PCT UBND tỉnh; - VPUB: PCVP (NL), KT, TH, CB-TH; - Lưu: VT, NNTNak392. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tăng Bính BẢNG TỔNG HỢP T Ổ NG DỰ TOÁN DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PCCCR TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2015-2020 (Kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) ĐVT: 1.000 đồng TT Hạng mục ĐVT TỔNG MỨC Đ Ầ U TƯ T Ổ NG DỰ TOÁN Chênh lệch S ố lượng Đơn giá/cách tính Thành t i ền Số lư ợ ng Đơn giá/cách tính Thành tiền (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=12+ 15+18 (10)=(9)-(6) A CHI PHÍ TRỰC TI Ế P (TT) 54.152.115 52.430.797 - 1.721.318 I Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền (TT1) 1.650.000 1.094.690 - 555.310 1 Đào tạo, tập huấn Lớp 45,00 30.000 1.350.000 45,00 794.690 - 555.310 1.1 - Cấp tỉnh 1,00 1,00 8.850 8.850 - 1.2 - Cấp huyện 44,00 44,00 17.860 785.840 - 2 Ấn phẩm tuyên truyền T ờ 100.000 3 300.000 100.000 3 300.000 - II Xây dựng công trình PCCCR (TT2) 18.105.000 19.162.158 1.057.158 1 Bảng tuyên truyền tr ự c quan Bảng 30,00 66.000 1.980.000 30,00 1.650.000 -330.000 2 Bảng dự báo cấp cháy rừng B ả ng 30,00 44.000 1.320.000 30,00 1.080.000 -240.000 3 Trạm+Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho LL Kiểm lâm m2 3.000,00 4.700 14.100.000 3.000,00 15.706.153 1.606.153 4 Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCCCR t ỉ nh m2 150,00 4.273 705.000 115,00 726.005 21.005 III Mua sắm phương tiện, th iết bị, dụng c ụ (TT3) 27.945.115 29.558.637 1.613 .5 22 1 Phương tiện 12.967.625 10.687.250 -2.280.375 1.1 Ôtô 7 chỗ tu ầ n tra, chỉ huy chữa cháy rừng Chiếc 1,00 1.134.000 1.247.400 1,00 1.040.000 -207.400 1.2 Ôtô bán tải chở người và thiết bị chữa cháy Chiếc 11,00 790.000 9.559.000 11,00 7.840.000 -1.719.000 1.3 Mô tô tuần t ra, ki ể m tra r ừ ng Chiếc 25,00 44.990 1.237 . 225 25,00 707.250 -529.975 1.4 Xuồng máy (cano) Chiếc 4,00 210.000 924.000 4,00 1.100.000 176.000 2 Th iết bị, dụng cụ chữa ch á y rừng 9.087.192 15.185.000 6.097.808 2.1 Thiết bị chữa cháy 7.085.192 10.831.000 3.745.8 0 8 2.1.1 Máy bơm khiêng tay và phụ kiện Bộ 9,00 108.350 975.150 9,00 663.300 -311.850 2.1.2 M á y bơm n ổ i và phụ kiện B ộ 1,00 6 9 . 997 69.997 1,00 68.970 -1.027 2. 1.3 Máy th ổ i gió Chiếc 200,00 11.550 2.310.000 200,00 5.178.660 2.868.660 2.1.4 Máy cắt thực bì Chiếc 100,00 10.450 1.045.000 100,00 1.782.000 737.000 2 . 1.5 Máy cưa xăng Chiếc 100,00 10.560 1.056.000 100,00 1.806.750 750.750 2.1 . 6 Máy phá t điện 5KVA Chiếc 5,00 38.665 193.325 5,00 192.500 -825 2.1.7 Lều bạt di động B ộ 5,00 3.740 18.700 5,00 66.000 47.300 2.1.8 Quần áo chữa cháy Bộ 300,00 4.070 1.221.000 300,00 961.500 -259.500 2.1.9 Loa Pin cầm tay chỉ huy chữa cháy Chiếc 44,00 4 . 455 196.020 44,00 111.320 -84.700 2.2 D ụ ng cụ chữa cháy thủ công 2.002.000 4.354.000 2.352.000 2.2.1 Câu lim Cái 500,00 640 352.000 500,00 511.000 159.000 2.2.2 Bàn dập lửa Cái 3.000,00 350 1.155.000 3.000,00 3.195.000 2.040.000 2.2.3 Rựa cán dài Cái 3.000,00 150 495 .000 3.000,00 648.000 153.000 3 Thiết b ị thông tin, tuyên truyền và làm việc 5.890.298 3.686.387 -2.203.911 3.1 Th iết bị thông tin , tuyên truyền 3.514.676 2.299.182 - 1 .2 15.494 3.1.1 Máy định vị GPS Chiếc 64,00 13.500 950.400 64,00 651.200 -299.200 3.1.2 Máy tính xách tay Bộ 25,00 13.800 379.500 25,00 226.232 -153.268 3.1 . 3 Máy ảnh KTS Chiếc 22,00 12.000 290.400 22,00 295.240 4.840 3.1.4 Ống nhòm nhìn ban đêm có quay camera Chiếc 22,00 17.500 423.500 22,00 314.600 -108.900 3.1.5 Máy chiếu Bộ 22,00 24.300 588.060 22,00 390.830 -197.230 3.1.6 Màn chiếu Bộ 22,00 1.480 35.816 22,00 18.150 -17.666 3.1.7 Camera Cái 22,00 25.000 605.000 22,00 269.830 -335.170 3.1.8 Máy tuyên truyền cơ động Bộ 44,00 5 . 000 242.000 44,00 133.100 -108.900 3.2 Thiết bị làm việc 2.375. 6 22 1.387.205 - 988.417 3.2.1 Máy tính đ ể bàn Bộ 25,00 20.300 558.250 25,00 404.250 -154.000 3.2.2 Máy photocopy Cái 22,00 41.500 1.004.300 22,00 544.500 -459.800 3.2.3 Máy in Ao Cái 1,00 98.175 107.992 1,00 89.898 -18.094 3.2.4 Máy in A3 Cái 1,00 24.982 27.480 1,00 28.270 790 3.2.5 Tủ gỗ đựng tài liệu Cái 22,00 20,000 484.000 22,00 145.200 -338.800 3.2.6 Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR Tấm 22,00 8.000 193.600 22,00 175.087 - 18.513 IV Ứng dụng khoa học (TT4) 5.552.00 0 1.730.000 -3.822.000 1 Phần mềm GIS về quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bảo vệ rừng, phát hiện sớm cháy rừng và chỉ huy chữa cháy rừng Bộ 1,00 3.700.000 3.700.000 1,00 1.050.000 -2.650.000 2 Phần mềm quản trị và điều hành công việc B ộ 1,00 1.852.000 1.852.000 1,00 680.000 -1.172.000 V Diễn tập chữa cháy r ừ ng (TT5) 900.000 885.312 -14.688 1 Cấp tỉnh Đợt 1,00 300.000 300.000 1,00 287.052 -12.948 2 Cấp huyện Đ ợ t 3,00 200.000 600.000 3,00 598.260 -1.740 B CHI PHÍ GIÁN TIẾP (GT) 4.189.024 5.740.088 1.551.064 I Chi phí quản lý dự án (GT1) % 1 ,7 3 936.832 1.051.966 115.134 II Chi phí tư vấn (GT2) 1.538.025 1.930.330 392.305 1 Chi phí khảo sát 13 huyện, thành phố (7 dễ, 6 kh ó ) 276.653 74.998 -201.655 1.1 Chi ph í kh ả o sát địa hình, địa ch ấ t Vị tr í 74.998 2 Chi phí lập dự án % 0,380 0,38* TT 208.743 207.000 -1.743 3 Chi phí lập dự toán % 112.692 4 Chi phí lập thiết kế BVTC và dự toán % 2,299 2,299 *TT2 416.234 534.355 118.121 5 Chi ph í thẩm tra tí nh hiệu quả, tính khả thi củ a dự án đầu tư % 0,057 0,057 *TT 31.311 0 -31.311 6 Chi phí th ẩ m tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế b ả n v ẽ th i công % 0,139 0,139*TT2 25.1 66 39.096 13.930 7 Chi phí thẩm tra dự toán, t ổ ng dự toán công trì nh % 0,134 0,134*TT2 24.261 40.913 16.652 8 Chi phí lập HS mời thầu, đánh giá HS dự thầu gói thầu xây lắp % 0,100 0,100*TT2 18.105 73.184 55.079 9 Chi phí lập HS mời thầu, đánh giá HS dự thầu gói thầu thiết bị % 0,100 0,100* TT 3 27.945 92.044 64.099 10 Chi phí giám sát thi công x â y dựng công trình % 1,955 1,955* TT 2 353.953 584.827 230.874 11 Chi phí giám sát thiết bị % 0,557 0,557* TT 3 155.654 171.222 15.568 III Chi phí khác (GT3) 1.714.167 2.757.792 1.043.625 1 Chi phí bảo hiểm công trình % 0,30 0,300* TT 2 54.315 18.057 -36.258 2 Chi phí bảo hiểm phương tiện (ô tô, Mô tô, Ca nô) % 32.600 248.461 215.861 2 . 1 Phương tiện: Ô t ô 7 chỗ % 1,00 2 . 2 Phương ti ệ n: Ô tô bán tải % 11,00 2 .3 Phương tiện: C a nô % 4,00 2. 4 Phương tiện: Mô t ô % 25,00 3 Thuế tr ước bạ+ l ệ phí đăng ký phương tiện (ô tô, Ca nô, Mô tô ) % 1.335.918 985.674 -350.244 3 .1 Phương tiện: Ô tô 7 ch ỗ % 1,00 56.985 3.2 Phương tiện: Ô t ô b án tải % 11,00 776.541 3.3 Phương tiện: Ca nô % 8,00 120.000 3. 4 Phương tiện: M ô tô % 50,00 32.148 4 Chi phí ki ể m toán dự án % 0,266 0,712* ( A+B+C) 15 2. 952 0,712 477.188 324.236 5 Chi phí th ẩ m tra quyết toán % 0,138 0,139* (TT+TT1+GT2) 72.137 0,453 138.002 65.865 6 Chi phí thẩm định dự án % 0,014 0,014*TT 6.991 0,014 7.340 349 7 Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán % 0,031 0,031*TT2 5.102 99.471 94.369 7.1 Chi phí thẩm định thiết kế th i công % 0,293 7.2 Chi phí thẩm định d ự toán % 0,281 8 Chi phí thẩm định HS mời thầu, kết quả đấu thầu và tư vấn lựa chọn nh à thầu % 0,1 0,10*TT 54.152 0,100 49.297 -4.855 9 Chi phí hạng mục chung % 670.682 670.682 9.1 Chi phí x â y dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công % 9.2 Chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế % 10 Chi phí thẩm định giá thiết bị - 1,000 63.620 63.620 C DỰ PHÒNG (DP) % 4,44 2.586.860 2.757.115 170.255 T Ổ NG MỨC ĐẦU TƯ 60.928.000 60.928.000 - B ằn g chữ: Sáu mươi tỷ chín tr ă m hai mươ i tám triệu đồng