14744/BTC-ĐT

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14744/BTC-ĐT V/v Tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 11 tháng và ước thực hiện 12 tháng năm 2021 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 và số 1915/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 11 tháng và ước thực hiện 12 tháng năm 2021 như sau: I. Kế hoạch và tình hình phân bổ kế hoạch vốn: 1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 là 624.856,14 tỷ đồng (đã bao gồm 16.000 tỷ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao) . Cụ thể như sau: 1.1. Kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là 80.282,017 tỷ đồng , trong đó: vốn trong nước là 73.611,926 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 6.670,090 tỷ đồng. 1.2 . Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 là 544.574,13 tỷ đồng ( [1] ) , trong đó: 1.2.1. Tổng kế hoạch vốn đã được giao là 528.574,13 tỷ đồng , trong đó: a) Kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ đã giao là 461.300 tỷ đồng ( [2] ) , trong đó: - Vốn trong nước là 409.750 tỷ đồng (trong đó: các Bộ, cơ quan trung ương là 89.207,23 tỷ đồng; các địa phương là 320.542,77 tỷ đồng). - Vốn nước ngoài là 51.550 tỷ đồng (trong đó: các Bộ, cơ quan trung ương là 16.798,91 tỷ đồng; các địa phương là 34.751,09 tỷ đồng). b) Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2021 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 67.274,125 tỷ đồng . 1.2.2. Kế hoạch vốn chưa được Thủ tướng Chính phủ giao (vốn Chương trình MTQG) là 16.000 tỷ đồng (vốn trong nước) do hiện nay các Chương trình mới đang trong giai đoạn lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Tình hình triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương: Đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 của 50/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm) . Trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, có 13/50 bộ, cơ quan trung ương và 23/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Sau khi nhận được báo cáo phân bổ vốn của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã rà soát và có ý kiến đối với các trường hợp phân bổ vốn không đúng quy định và đề nghị các Bộ, địa phương rà soát, phân bổ vốn đảm bảo theo đúng quy định Luật Đầu tư công và Quyết định số 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình phân bổ cụ thể như sau: 2.1. Kế hoạch vốn đã triển khai phân bổ chi tiết: Tổng số vốn đã phân bổ là 505.179,006 tỷ đồng , đạt 109,51% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (461.300 tỷ đồng) . Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 67.274,125 tỷ đồng . (Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng là 67.274.125 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 437.904,881 tỷ đồng, đạt 94,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao) . Trong đó: - Vốn NSTW là 196.330,828 tỷ đồng, đạt 95,31% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (206.000 tỷ đồng). Bao gồm: + Vốn trong nước là 152.321,545 tỷ đồng, đạt 98,62% kế hoạch; + Vốn nước ngoài là 44.009,283 tỷ đồng, đạt 85,37% kế hoạch. - Vốn cân đối NSĐP là 308.848,178 tỷ đồng, đạt 120,97% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỷ đồng). 2.2. Kế hoạch vốn chưa được triển khai phân bổ: a. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 23.395,119 tỷ đồng, chiếm 5,07% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn trong nước là 15.854,402 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 7.540,717 tỷ đồng. Cụ thể như sau: - Bộ, cơ quan trung ương: số vốn chưa phân bổ là 6.430,623 tỷ đồng, chiếm 6,07% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 1.227,653 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5.202,970 tỷ đồng). - Các địa phương: số vốn chưa phân bổ là 16.964,496 tỷ đồng, chiếm 4,77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó: vốn trong nước là 14.626,749 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 2.337,747 tỷ đồng). Trong đó: + Nguồn vốn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu là 9.669,172 tỷ đồng, chiếm 3,24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 2.128.455 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 7.540.717 tỷ đồng); + Vốn cân đối NSĐP là 13.725,947 tỷ đồng, chiếm 5,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. b. Nhận xét và nguyên nhân của việc chưa phân bổ kế hoạch: - Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương: 13/50 Bộ và 20/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, một số Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao (trên 50%) như: Ủy ban dân tộc (100%) Bộ Thông tin và Truyền Thông (97,1%), Bộ Công thương (65,4%), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (56,44%) (Chi tiết theo Phụ lục số 01A đính kèm). Nguyên nhân là do: + Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2021 do các dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ). + Chưa phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định; các dự án có thời gian bố trí vốn quá thời gian so với quy định (nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm). + Một số Bộ, ngành kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 do không có nhu cầu sử dụng, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao (Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương; Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh). + Một số Bộ, ngành, địa phương được điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 theo Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ đang thực hiện các thủ tục phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn. - Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Có 51/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối NSĐP tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 08/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: Khánh Hòa (33,38%), thành phố Hồ Chí Minh (24,44%), thành phố C ần Thơ (20,62%) (Chi tiết theo Phụ lục số 01B đính kèm). II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN: 1. Về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2021 (không bao gồm 16.000 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao) : - Tổng kế hoạch là: 608.856,14 tỷ đồng , bao gồm: kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2021 là 80.282,017 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2021 là 528.574,13 tỷ đồng. - Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2021 là 340.308,98 tỷ đồng, đạt 55,89% kế hoạch . - Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2021 là 414.849,97 tỷ đồng, đạt 68,14% kế hoạch . Cụ thể như sau: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Nội dung Tổng kế hoạch vốn (tại thời điểm báo cáo) Lũy kế thanh toán vốn đến hết 30/11/2021 Ước thanh toán đến hết 31/12/2021 Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 TỔNG SỐ (1+2) 608.856,14 340.308,98 55,89% 414.849,97 68,14% 1 Vốn trong nước 550.636,05 324.460,03 58,92% 396.205,54 71,95% 2 Vốn nước ngoài 58.220,09 15.848,95 27,22% 18.644,43 32,02% (Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm) 2. Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2021: - Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2021 là 45.642,03 tỷ đồng , đạt 56,85% kế hoạch (80.282,017 tỷ đồng). + Vốn trong nước là 41.356,13 tỷ đồng, đạt 56,18% kế hoạch (73.611,926 tỷ đồng). + Vốn nước ngoài là 4.285,90 tỷ đồng, đạt 64,26% kế hoạch (6.670,090 tỷ đồng). - Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2021 là 58.271,12 tỷ đồng , đạt 72,58% kế hoạch. + Vốn trong nước là 53.424,64 tỷ đồng, đạt 72,58% kế hoạch. + Vốn nước ngoài là 4.846,48 tỷ đồng, đạt 20,00% kế hoạch. 3. Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2021: 3.1. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2021. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2021 là 294.666,95 tỷ đồng , đạt 55,75% kế hoạch ( [3] ) (528.574,13 tỷ đồng) và đạt 63,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (461.300,00 tỷ đồng) (cùng kỳ năm 2020 đạt 61,49% kế hoạch và đạt 69,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó: + Vốn trong nước là 283.103,90 tỷ đồng (đạt 59,35% kế hoạch giao là 477.024,13 tỷ đồng). + Vốn nước ngoài là 11.563,05 tỷ đồng (đạt 22,43% kế hoạch giao là 51.550,00 tỷ đồng). 3.2. Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2021: Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2021 là 356.578,84 tỷ đồng, đạt 67,46% kế hoạch (đạt 77,30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2020 đạt 72,70% kế hoạch và đạt 82,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó: + Vốn trong nước là 342.780,90 tỷ đồng (đạt 71,86% kế hoạch và đạt 83,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). + Vốn nước ngoài là 13.797,95 tỷ đồng (đạt 26,77% kế hoạch). Cụ thể như sau: Đơn vị: Tỷ đồng STT Nội dung Ước thanh toán đến 31/12/2021 Tỷ lệ(%) thực hiện Tỷ lệ (%) thực hiện (so với KH TTCP giao) Cùng kỳ năm 2020 Số tiền Tỷ lệ (%) thực hiện Tỷ lệ (%) thực hiện so với KH TTg giao (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) TỔNG SỐ (A)+(B) (I)+(II) 356.578,84 67,46% 77,30% 389.982,799 72,70% 82,66% VỐN TRONG NƯỚC 342.780,90 71,86% 83,66% 366.398,87 75,51% 87,12% VỐN NƯỚC NGOÀI 13.797,95 26,77% 26,77% 23.583,93 46,06% 46,06% A VỐN NSĐP 234.744,38 72,77% 91,95% 245.252,70 77,79% 97,87% B VỐN NSTW 121.834,46 59,14% 59,14% 144.730,09 65,44% 65,44% - Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực 121.834,46 59,14% 59,14% 125.839,27 63,74% 63,74% + Vốn trong nước 108.036,51 69,95% 69,95% 102.255,35 69,93% 69,93% + Vốn nước ngoài 13.797,95 26,77% 26,77% 23.583,93 46,06% 46,06% - Vốn Chương trình MTQG - 21.633,54 79,14% 79,14% Vốn trong nước - 18.890,82 79,52% 79,52% Vốn nước ngoài - 2.742,72 76,61% 76,61% I BỘ, CƠ QUAN TW (1+2) (i+ii) 68.264,73 64,40% 64,40% 76.299,84 69,35% 69,35% 1 VỐN TRONG NƯỚC 62.706,31 70,29% 70,29% 68.580,55 73,86% 73,86% 2 VỐN NƯỚC NGOÀI 5.558,42 33,09% 33,09% 7.719,29 44,96% 44,96% i Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực 68.264,73 64,40% 64,40% 76.299,22 69,35% 69,35% Vốn trong nước 62.706,31 70,29% 70,29% 68.579,93 73,86% 73,86% Vốn nước ngoài 5.558,42 33,09% 33,09% 7.719,289 44,96% 44,96% ii Vốn Chương trình MTQG - 0,620 8,99% 8,99% Vốn trong nước - 0,620 8,99% 8,99% Vốn nước ngoài - - II ĐỊA PHƯƠNG (1+2)(i+ii) 288.314,11 68,23% 81,15% 313.682,96 73,56% 86,71% 1 VỐN TRONG NƯỚC 280.074,58 72,22% 87,38% 297.818,32 75,90% 90,88% 2 VỐN NƯỚC NGOÀI 8.239,53 23,71% 23,71% 15.864,64 46,62% 46,62% i Vốn NSĐP 234.744,38 72,77% 91,95% 245.252,70 77,79% 97,87% ii Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho ĐP 53.569,73 53,57% 53,57% 68.430,25 61,57% 61,57% Vốn trong nước 45.330,20 69,48% 69,48% 52.565,62 68,16% 68,16% Vốn nước ngoài 8.239,53 23,71% 23,71% 15.864,64 46,62% 46,62% ii.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 53.569,73 53,57% 53,57% 46.797,34 55,83% 55,83% Vốn trong nước 45.330,20 69,48% 69,48% 33.675,42 63,10% 63,10% Vốn nước ngoài 8.239,53 23,71% 23,71% 13.121,92 43,10% 43,10% ii.2 Vốn Chương trình MTQG - 21.632,92 79,16% 79,16% Vốn trong nước - 18.890,20 79,54% 79,54% Vốn nước ngoài - 2.742,72 76,61% 76,61% 3.3. Nhận xét tình hình giải ngân kế hoạch 2021: Tỷ lệ ước giải ngân 12 tháng đầu năm 2021 đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (82,66%); trong đó vốn trong nước đạt 83,66% (cùng kỳ năm 2020 là 87,12%), vốn nước ngoài đạt 26,77% (cùng kỳ năm 2020 đạt 46,06%). - Có 07 Bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Hội Nhà báo Việt Nam (100%), Ngân hàng Phát triển (100%), Bà Rịa - Vũng Tàu (95,7%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (92,04%), tỉnh Hải Dương (91,6%), tỉnh Long An (91,4%) (Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính kèm). - Có 30/50 Bộ và 16/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 65%, trong đó có 20 Bộ và 06 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50% (trong đó, 03 Bộ ( [4] ) có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn dưới 10%) (Chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm). 4. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm: 4.1. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án từ năm 2018 đến năm 2020 là 22.855,035 tỷ đồng: năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.660 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến thời điểm báo cáo Dự án đã giải ngân là 13.251,535 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch đã giao, trong đó kế hoạch năm 2021 giải ngân là 908,314 tỷ đồng, đạt 19,5%. 4.2. Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020: 4.2.1. Về giải ngân: Số vốn giải ngân đến hết ngày thời điểm báo cáo là 12.036,279 tỷ đồng, đạt 82,6% kế hoạch năm 2021 được giao (14.568,039 tỷ đồng ( [5] ) ). 4.2.2. Về tình hình thực hiện: Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải đến ngày 09/12/2021, tình hình thực hiện Dự án như sau: a) Về bàn giao mặt bằng, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật : Đã bàn giao mặt bằng với chiều dài tuyến 652,395km/652,86km (đạt 99,9%); hoàn thành 79/83 khu (đạt 94%); đang triển khai thi công 04 khu, dự kiến hoàn thành 03 khu trong tháng 12/2021; riêng 01 khu TĐC thuộc dự án Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dự kiến hoàn thành công tác xây dựng vào cuối năm 2021 (hiện nay địa phương đã bố trí tạm cư). b) Về tình hình triển khai thi công Hiện đã khởi công xây dựng 11/11 dự án thành phần. Tình hình triển khai cụ thể như sau: (1) Đối với 10 dự án đã khởi công xây dựng: - Đối với 03 dự án đầu tư công ban đầu theo Nghị quyết số 52/2017/QH14: dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 95,6% giá trị các hợp đồng, trong đó gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành 98,11% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ yêu cầu (trong tháng 12/2021, trừ hệ thống ITS sẽ triển khai thực hiện trong năm 2022); dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 43,7% giá trị các hợp đồng, tiến độ đáp ứng kế hoạch đề ra; riêng đoạn Cam Lộ - La Sơn khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 70,2% giá trị các hợp đồng xây lắp, khả năng không hoàn thành đúng kế hoạch vào năm 2021 do một số nguyên nhân như bão lũ khu vực miền Trung năm 2020, dịch COVID-19, khó khăn trong nguồn vật liệu đất đắp nền và chậm trễ trong công tác GPMB đối với những đoạn phải xử lý nền đất yếu trong giai đoạn đầu thực hiện dự án. - Đối với 03 dự án được chuyển đổi theo Nghị quyết số 117/2020/QH14: đoạn Mai Sơn - QL45 khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 41,16% giá trị các hợp đồng. Tiến độ thực hiện dự án đến nay cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 17,83% giá trị các hợp đồng và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây khối lượng hoàn thành đạt 24,23% tổng giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện 02 dự án này đến nay có chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn về nguồn cung vật liệu đất đắp trong giai đoạn đầu triển khai dự án, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời tiết các tháng gần đây mưa nhiều. Riêng đối với đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì nguyên nhân chủ quan từ nhà thầu thi công chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thi công. - Đối với 02 dự án mới được chuyển đổi theo Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14: đoạn QL45 - Nghi Sơn khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 7,09% giá trị các hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án đến nay cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra; đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 7,0% giá trị các hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án đến nay cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra. - Đối với 03 dự án đầu tư theo hình thức PPP: + Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: Hiện nhà đầu tư đang thực hiện công tác chuẩn bị thi công và thực hiện các thủ tục huy động tín dụng; khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 0,5% giá trị chi phí xây lắp, hiện Dự án đang chậm tiến độ so với tiến độ quy định trong Hợp đồng dự án. Nhà đầu tư đã góp 630 tỷ đồng/571 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. + Đoạn Nha Trang - Cam Lâm: Hiện nhà đầu tư đang thi công và thực hiện các thủ tục huy động tín dụng. Đến nay khối lượng hoàn thành tại dự án đạt 15% giá trị chi phí xây lắp. Nhà đầu tư đã góp 514 tỷ đồng/511 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. + Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Hiện nhà đầu tư đã có thông báo khởi công và triển khai một số công việc trên hiện trường; doanh nghiệp dự án đã ký hợp đồng tính dụng với Ngân hàng TP Bank (1.700 tỷ đồng) và 02 hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với tổng vốn huy động là 1.056 tỷ đồng. Giá trị sản lượng đạt khoảng 1,0% giá trị chi phí xây lắp. Nhà đầu tư đã góp 731 tỷ đồng /1.030 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Sau khi được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021, trong đó, cho phép địa phương được điều chỉnh nâng công suất khai thác theo nhu cầu các dự án trong phạm vi trữ lượng đã được cấp phép. Hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục triển khai thực hiện và không còn vướng mắc. 5. Một số nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Các nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công đã được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại các báo cáo hàng tháng, đồng thời, qua kết quả kiểm tra tại 6 đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công như: - Công tác giao kế hoạch còn chậm. Các dự án khởi công mới đến tháng 7, Quốc hội mới thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tháng 9, Thủ tướng Chính phủ mới giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nên cuối tháng 9, đầu tháng 10 các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới phân bổ và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới. Mặt khác, hiện nay, một số đơn vị còn nhiều dự án khởi công mới vẫn đang phải chờ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông qua theo quy định tại Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội với tỷ lệ kế hoạch vốn năm 2021 bố trí cho các dự án này rất lớn như: Bộ Thông tin và Truyền thông (95% kế hoạch); Bộ Nội vụ (87%); Bộ Ngoại giao (86%); do đó, tỷ lệ giải ngân của các đơn vị này đạt rất thấp. - Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do việc tuyên truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn chưa đầy đủ; còn tình trạng thiếu minh bạch và công bằng trong lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng, gây tâm lý không tin tưởng trong người dân, dẫn tới người dân cố tình không di dời hoặc khiếu kiện vượt cấp để mong được hưởng thêm quyền lợi trong đền bù giải phóng mặt bằng. - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, việc khống chế khó khăn hơn nhiều so với năm 2020, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài để phòng, chống đại dịch, làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư công nói riêng. Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh tại một số địa phương còn thiếu thống nhất, đồng bộ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng, chậm tiến độ triển khai dự án. Hầu hết các công trình xây dựng phải tạm dừng thi công tại khu vực có mức nguy cơ rất cao. Các dự án ODA cũng chịu tác động nặng nề của dịch bệnh do hầu hết các hoạt động đều gắn với yếu tố nước ngoài từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát,...; bên cạnh đó việc giải ngân chậm do nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh hiệp định vay, gia hạn thời gian thực hiện dự án, thống nhất với nhà tài trợ về kế hoạch thực hiện, công tác đấu thầu,... - Giá các vật liệu xây dựng trên thị trường tăng mạnh, nhất là sắt, thép xây dựng, xi măng, cát, sỏi,... tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án. - Công tác tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số Bộ, ngành, địa phương còn thiếu quyết liệt, sâu sát, cụ thể, thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy; - Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và chủ đầu tư chưa tốt trong quá trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. - Công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài, chất lượng kém, năng lực chuyên môn của một số cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu,... còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nên dự án phải thực hiện điều chỉnh, làm chậm tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, công tác thẩm định, tư vấn còn chậm; - Việc phân bổ vốn còn dàn trải, thiếu tập trung, lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế; - Kỷ cương kỷ luật chưa nghiêm, công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, việc xử lý các vi phạm, chậm trễ trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chưa kịp thời, nghiêm minh; - Việc sửa đổi bổ sung một số quy định pháp luật còn chậm... III. Kiến nghị của Bộ Tài chính: 1. Đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục có giải pháp thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Đoàn kiểm tra của Chính phủ nhằm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đạt ở mức cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ (phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95%-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm). 2. Đối với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương được điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2021 (theo Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ), đề nghị khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án để triển khai ngay, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KHĐT; - Cổng TTĐTCP (để đăng tải); - Bộ trưởng (để báo cáo); - KBNN; - Cục QLN và TCĐN; - Vụ: I, NSNN, TCNH; - Cục TH và TKTC (để đăng tải lên Cổng TTĐT); - Lưu: VT, ĐT (5b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Tạ Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH PHỤ LỤC SỐ 01 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2021 (Kèm theo công văn số: 14744/BTC-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch bộ, ngành/địa phương triển khai Kế hoạch chưa triển khai, phân bổ Ghi chú Tổng số Trong đó: ĐP triển khai tăng so với KH TTCP giao Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 1 2 3 4 5 6=4/3 7=3-(4-5) 8=7/3 9 TỔNG SỐ (A)+(B) (I)+(II) 461.300.000 505.179.006 67.274.125 109,51% 23.395.119 5,07% VỐN TRONG NƯỚC 409.750.000 461.169.723 67.274.125 112,55% 15.854.402 3,87% VỐN NƯỚC NGOÀI 51.550.000 44.009.283 - 85,37% 7.540.717 14,63% A VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 255.300.000 308.848.178 67.274.125 120,97% 13.725.947 5,38% B VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 206.000.000 196.330.828 - 95,31% 9.669.172 4,69% I BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 106.006.140 99.575.517 - 93,93% 6.430.623 6,07% VỐN TRONG NƯỚC 89.207.229 87.979.576 - 98,62% 1.227.653 1,38% VỐN NƯỚC NGOÀI 16.798.911 11.595.941 - 69,03% 5.202.970 30,97% 1 Văn phòng Chính phủ 230.300 230.300 - 100,00% - 0,00% 2 Văn phòng Quốc hội 162.300 162.300 - 100,00% - 0,00% 3 Văn phòng Trung ương Đảng 271.351 271.351 - 100,00% - 0,00% 4 Học viện Chính trị - Hành chính QG HCM 180.000 143.107 - 79,50% 36.893 20,50% 5 Toà án nhân dân tối cao 1.300.000 1.300.000 - 100,00% - 0,00% 6 Viện KSND tối cao 745.980 745.980 - 100,00% - 0,00% 7 Bộ Công an 7.696.583 7.696.583 - 100,00% - 0,00% 8 Bộ Quốc phòng 17.387.265 15.525.623 - 89,29% 1.861.642 10,71% 9 Bộ Ngoại giao 418.800 418.800 - 100,00% - 0,00% 10 Bộ Nông nghiệp và PTNT 9.846.000 9.846.000 - 100,00% - 0,00% 11 Bộ Giao thông vận tải 42.995.964 42.995.964 - 100,00% - 0,00% 12 Bộ Công thương 1.076.415 372.420 - 34,60% 703.995 65,40% 13 Bộ Xây dựng 671.240 671.240 - 100,00% - 0,00% 14 Bộ Y tế 1.003.900 638.900 - 63,64% 365.000 36,36% 15 Bộ Giáo dục và ĐT 1.697.751 1.629.976 - 96,01% 67.775 3,99% 16 Bộ Khoa học và Công nghệ 475.055 413.255 - 86,99% 61.800 13,01% 17 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 830.785 830.785 - 100,00% - 0,00% 18 Bộ Lao động - TB XH 837.200 807.700 - 96,48% 29.500 3,52% 19 Bộ Tài chính 214.700 214.700 - 100,00% - 0,00% 20 Bộ Tư pháp 319.900 319.900 - 100,00% - 0,00% 21 Ngân hàng nhà nước 203.400 203.400 - 100,00% - 0,00% 22 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 292.865 292.865 - 100,00% - 0,00% 23 Bộ Nội vụ 555.200 555.200 - 100,00% - 0,00% 24 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.028.700 1.028.700 - 100,00% - 0,00% 25 Bộ Thông tin và Truyền Thông 521.400 15.144 - 2,90% 506.256 97,10% 26 Ủy ban dân tộc 15.300 - - 0,00% 15.300 100,00% 27 Thanh tra Chính phủ 84.070 84.070 - 100,00% - 0,00% 28 Kiểm toán nhà nước 1.035.300 1.035.300 - 100,00% - 0,00% 29 UB Trung ương Mặt trận TQVN 24.000 24.000 - 100,00% - 0,00% 30 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM 167.000 167.000 - 100,00% - 0,00% 31 Thông tấn xã VN 87.900 87.900 - 100,00% - 0,00% 32 Đài Truyền hình VN 197.300 197.300 - 100,00% - 0,00% 33 Đài Tiếng nói Việt Nam 350.000 350.000 - 100,00% - 0,00% 34 Viện Khoa học công nghệ Việt Nam 3.826.100 1.666.500 - 43,56% 2.159.600 56,44% 35 Viện Khoa học xã hội Việt Nam 86.500 86.500 - 100,00% - 0,00% 36 Đại học Quốc gia Hà Nội 572.138 452.600 - 79,11% 119.538 20,89% 37 Đại học Quốc gia TP HCM 936.500 462.272 - 49,36% 474.228 50,64% 38 Tổng liên đoàn LĐVN 82.500 82.500 - 100,00% - 0,00% 39 Liên minh HTX VN 600.000 600.000 - 100,00% - 0,00% 40 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 300.000 300.000 - 100,00% - 0,00% 41 Hội Liên hiệp phụ nữ VN 141.500 112.404 - 79,44% 29.096 20,56% 42 Hội Nông dân VN 59.992 59.992 - 100,00% - 0,00% 43 Hội Nhà báo VN 704 704 - 100,00% - 0,00% 44 Liên Hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 20.000 20.000 - 100,00% - 0,00% 45 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật VN 24.300 24.300 - 100,00% - 0,00% 46 BQL KCNC Hoà Lạc 540.574 540.574 - 100,00% - 0,00% 47 BQL Làng VHDL các dân tộc VN 104.800 104.800 - 100,00% - 0,00% 48 Ngân hàng Chính sách xã hội 2.789.600 2.789.600 - 100,00% - 0,00% 49 Tập đoàn Điện lực 654.800 654.800 - 100,00% - 0,00% 50 Ngân hàng phát triển 2.342.208 2.342.208 - - 0,00% II ĐỊA PHƯƠNG 355.293.860 405.603.489 67.274.125 114,16% 16.964.496 4,77% VỐN TRONG NƯỚC 320.542.771 373.190.147 67.274.125 116,42% 14.626.749 4,56% VỐN NƯỚC NGOÀI 34.751.089 32.413.342 - 93,27% 2.337.747 6,73% 1 Vốn cân đối ngân sách địa phương 255.300.000 308.848.178 67.274.125 120,97% 13.725.947 5,38% 2 Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho ĐP 99.993.860 96.755.311 - 96,76% 3.238.549 3,24% Vốn trong nước 65.242.771 64.341.969 - 98,62% 900.802 1,38% Vốn nước ngoài 34.751.089 32.413.342 - 93,27% 2.337.747 6,73% 1 HÀ GIANG 2.986.035 3.611.340 625.305 120,94% - 0,00% 2 TUYÊN QUANG 2.505.389 3.210.599 705.210 128,15% - 0,00% 3 CAO BẰNG 2.709.177 2.309.576 - 85,25% 399.601 14,75% 4 LẠNG SƠN 2.761.784 2.911.784 150.000 105,43% - 0,00% 5 LÀO CAI 3.168.577 4.803.276 1.634.699 151,59% - 0,00% 6 YÊN BÁI 2.957.827 3.561.817 603.990 120,42% - 0,00% 7 THÁI NGUYÊN 3.606.875 5.291.252 1.731.518 146,70% 47.141 1,31% 8 BẮC KẠN 2.261.387 2.298.997 37.610 101,66% - 0,00% 9 PHÚ THỌ 2.717.046 2.426.698 33.200 89,31% 323.548 11,91% 10 BẮC GIANG 4.902.851 6.600.824 1.697.973 134,63% - 0,00% 11 HÒA BÌNH 3.512.645 3.312.091 - 94,29% 200.554 5,71% 12 SƠN LA 3.371.974 3.345.785 150.000 99,22% 176.189 5,23% 13 LAI CHÂU 1.762.137 1.630.635 6.300 92,54% 137.802 7,82% 14 ĐIỆN BIÊN 2.589.428 2.282.653 6.225 88,15% 313.000 12,09% 15 HÀ NỘI 41.688.264 46.141.326 4.453.062 110,68% - 0,00% 16 HẢI PHÒNG 7.291.041 13.614.488 6.323.447 186,73% - 0,00% 17 QUẢNG NINH 9.322.524 18.011.371 8.688.847 193,20% - 0,00% 18 HẢI DƯƠNG 3.553.601 3.553.601 - 100,00% - 0,00% 19 HƯNG YÊN 3.880.190 5.654.874 1.774.684 145,74% - 0,00% 20 VĨNH PHÚC 6.661.298 9.190.180 2.528.882 137,96% - 0,00% 21 BẮC NINH 5.972.455 8.945.109 2.972.654 149,77% - 0,00% 22 HÀ NAM 2.343.973 4.137.954 1.995.399 176,54% 201.418 8,59% 23 NAM ĐỊNH 4.036.997 4.456.997 420.000 110,40% - 0,00% 24 NINH BÌNH 3.043.742 4.757.826 1.714.084 156,32% - 0,00% 25 THÁI BÌNH 3.336.343 5.437.579 2.120.243 162,98% 19.007 0,57% 26 THANH HOÁ 9.218.093 8.647.053 - 93,81% 571.040 6,19% 27 NGHỆ AN 5.859.945 6.494.945 650.000 110,84% 15.000 0,26% 28 HÀ TĨNH 6.821.612 8.231.376 1.725.263 120,67% 315.499 4,62% 29 QUẢNG BÌNH 4.235.114 4.305.757 70.643 101,67% - 0,00% 30 QUẢNG TRỊ 3.220.415 2.944.278 288.973 91,43% 565.110 17,55% 31 THỪA THIÊN HUẾ 3.613.207 5.336.052 1.722.845 147,68% - 0,00% 32 ĐÀ NẴNG 7.075.110 9.481.522 2.406.412 134,01% - 0,00% 33 QUẢNG NAM 4.491.674 5.303.538 811.864 118,07% - 0,00% 34 QUẢNG NGÃI 3.643.489 4.344.476 758.700 119,24% 57.713 1,58% 35 BÌNH ĐỊNH 6.811.336 8.372.036 1.560.700 122,91% - 0,00% 36 PHÚ YÊN 3.650.579 5.493.579 1.843.000 150,49% - 0,00% 37 KHÁNH HÒA 3.784.535 2.587.419 - 68,37% 1.197.116 31,63% 38 NINH THUẬN 1.707.426 1.875.537 168.111 109,85% - 0,00% 39 BÌNH THUẬN 4.152.616 4.162.174 9.558 100,23% - 0,00% 40 ĐẮC LẮC 3.303.909 5.559.138 2.255.229 168,26% - 0,00% 41 Đ Ắ C NÔNG 1.946.833 1.966.833 20.000 101,03% - 0,00% 42 GIA LAI 3.101.937 3.313.937 212.000 106,83% - 0,00% 43 KON TUM 2.214.908 2.278.908 64.000 102,89% - 0,00% 44 LÂM ĐỒNG 4.904.044 5.321.591 552.317 108,51% 134.770 2,75% 45 TP HỒ CHÍ MINH 46.072.965 35.749.218 - 77,59% 10.323.747 22,41% 46 ĐỒNG NAI 12.022.783 13.093.433 1.070.650 108,91% - 0,00% 47 BÌNH DƯƠNG 10.242.750 12.296.699 2.113.840 120,05% 59.891 0,58% 48 BÌNH PHƯỚC 3.590.587 6.346.782 2.756.195 176,76% - 0,00% 49 TÂY NINH 3.735.400 4.554.270 818.870 121,92% - 0,00% 50 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 7.795.130 10.698.531 2.915.401 137,25% 12.000 0,15% 51 LONG AN 5.077.246 5.248.246 171.000 103,37% - 0,00% 52 TIỀN GIANG 3.603.080 3.701.480 98.400 102,73% - 0,00% 53 BẾN TRE 3.591.551 4.479.759 888.208 124,73% - 0,00% 54 TRÀ VINH 2.988.198 2.988.198 - 100,00% - 0,00% 55 VĨNH LONG 3.883.377 4.370.637 487.260 112,55% - 0,00% 56 CẦN THƠ 7.175.691 6.086.716 - 84,82% 1.088.975 15,18% 57 HẬU GIANG 2.812.918 2.917.676 104.758 103,72% - 0,00% 58 SÓC TRĂNG 4.160.885 3.576.460 - 85,95% 584.425 14,05% 59 AN GIANG 4.960.182 5.248.136 341.289 105,81% 53.335 1,08% 60 ĐỒNG THÁP 4.488.804 4.488.804 - 100,00% - 0,00% 61 KIÊN GIANG 5.247.827 5.247.827 - 100,00% - 0,00% 62 BẠC LIÊU 3.374.348 3.206.733 - 95,03% 167.615 4,97% 63 CÀ MAU 3.769.796 3.785.103 15.307 100,41% - 0,00% BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 01A DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CHƯA PHÂN BỔ HẾT VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 Tổng hợp số liệu từ các báo cáo Bộ Tài chính nhận được (Cập nhật đến thời điểm báo cáo) (Kèm theo công văn số: 14744/BTC-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Kế hoạch vốn NSTW Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch bộ, ngành/địa phương triển khai Kế hoạch chưa triển khai, phân bổ Ghi chú Tổng số Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 1 2 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9 I BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 1 Học viện Chính trị - Hành chính QG HCM 180.000 143.107 79,50% 36.893 20,50% Vốn trong nước 180.000 143.107 79,50% 36.893 20,50% 2 Bộ Quốc phòng 17.387.265 15.525.623 89,29% 1.861.642 10,71% Vốn nước ngoài 2.873.398 1.011.756 35,21% 1.861.642 64,79% 3 Bộ Công thương 1.076.415 372.420 34,60% 703.995 65,40% Vốn trong nước 688.000 372.420 54,13% 315.580 45,87% Vốn nước ngoài 388.415 - 388.415 100,00% 4 Bộ Y tế 1.003.900 638.900 63,64% 365.000 36,36% Vốn nước ngoài 566.000 201.000 35,51% 365.000 64,49% 5 Bộ Giáo dục và ĐT 1.697.751 1.629.976 96,01% 67.775 3,99% Vốn nước ngoài 955.151 887.376 92,90% 67.775 7,10% 6 Bộ Khoa học và Công nghệ 475.055 413.255 86,99% 61.800 13,01% Vốn trong nước 312.900 251.100 80,25% 61.800 19,75% 7 Bộ Lao động - TB XH 837.200 807.700 96,48% 29.500 3,52% Vốn nước ngoài 88.500 59.000 29.500 33,33% 8 Bộ Thông tin và Truyền Thông 521.400 15.144 2,90% 506.256 97,10% Vốn trong nước 521.400 15.144 2,90% 506.256 97,10% 9 Ủy ban dân tộc 15.300 0,00% 15.300 100,00% Vốn trong nước 15.300 - 0,00% 15.300 100,00% 10 Viện Khoa học công nghệ Việt Nam 3.826.100 1.666.500 43,56% 2.159.600 56,44% Vốn nước ngoài 3.115.600 956.000 30,68% 2.159.600 69,32% 11 Đại học Quốc gia Hà Nội 572.138 452.600 79,11% 119.538 20,89% Vốn nước ngoài 119.538 - 0,00% 119.538 100,00% 12 Đại học Quốc gia TPHCM 936.500 462.272 49,36% 474.228 50,64% Vốn trong nước 725.000 462.272 63,76% 262.728 36,24% Vốn nước ngoài 211.500 - 211.500 100,00% 13 Hội Liên hiệp phụ nữ VN 141.500 112.404 79,44% 29.096 20,56% Vốn trong nước 141.500 112.404 79,44% 29.096 20,56% II ĐỊA PHƯƠNG 1 CAO BẰNG 1.669.997 1.369.997 82,04% 300.000 17,96% Vốn trong nước 1.054.814 754.814 71,56% 300.000 28,44% 2 THÁI NGUYÊN 1.179.467 1.132.326 96,00% 47.141 4,00% Vốn nước ngoài 593.915 546.774 92,06% 47.141 7,94% 3 PHÚ THỌ 1.510.426 1.186.878 78,58% 323.548 21,42% Vốn nước ngoài 515.626 192.078 37,25% 323.548 62,75% 4 SƠN LA 1.754.054 1.577.865 89,96% 176.189 10,04% Vốn nước ngoài 349.429 173.240 49,58% 176.189 50,42% 5 LAI CHÂU 980.917 843.115 85,95% 137.802 14,05% Vốn trong nước 948.917 811.115 85,48% 137.802 14,52% 6 ĐIỆN BIÊN 1.735.798 1.422.798 81,97% 313.000 18,03% Vốn trong nước 1.556.626 1.243.626 79,89% 313.000 20,11% 7 HÀ NAM 943.145 741.727 78,64% 201.418 21,36% Vốn nước ngoài 361.583 160.165 44,30% 201.418 55,70% 8 THÁI BÌNH 1.469.883 1.450.876 98,71% 19.007 1,29% Vốn nước ngoài 121.394 102,387 84,34% 19.007 15,66% 9 NGHỆ AN 2.166.065 2.151.065 99,31% 15.000 0,69% Vốn nước ngoài 631.350 616.350 97,62% 15.000 2,38% 10 HÀ TĨNH 4.753.022 4.437.523 93,36% 315.499 6,64% Vốn nước ngoài 1.473.095 1.157.596 78,58% 315.499 21,42% 11 QUẢNG TRỊ 2.176.705 1.611.595 74,04% 565.110 25,96% Vốn trong nước 1.062.853 912.853 85,89% 150.000 14,11% Vốn nước ngoài 1.113.852 698.742 62,73% 415.110 37,27% 12 QUẢNG NGÃI 1.054.859 997.146 94,53% 57.713 5,47% Vốn nước ngoài 214.039 156.326 73,04% 57.713 26,96% 13 KHÁNH HÒA 644.695 495.564 76,87% 149.131 23,13% Vốn nước ngoài 255.245 106.114 41,57% 149.131 58,43% 14 LÂM ĐỒNG 1.895.064 1.760.294 92,89% 134.770 7,11% Vốn nước ngoài 257.495 122.725 47,66% 134.770 52,34% 15 BÌNH DƯƠNG 452.090 392.199 86,75% 59.891 13,25% Vốn nước ngoài 100.000 40.109 40,11% 59.891 59,89% 16 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 608.220 596.220 98,03% 12.000 1,97% Vốn nước ngoài 168.000 156.000 92,86% 12.000 7,14% 17 CẦN THƠ 2.136.291 2.086.291 97,66% 50.000 2,34% Vốn nước ngoài 1.828.662 1.778.662 97,27% 50.000 2,73% 18 SÓC TRĂNG 1.671.345 1.486.965 88,97% 184.380 11,03% Vốn nước ngoài 651.915 467.535 71,72% 184.380 28,28% 19 AN GIANG 1.428.002 1.374.667 96,27% 53.335 3,73% Vốn nước ngoài 418.017 364.682 87,24% 53.335 12,76% 20 BẠC LIÊU 1.107.198 983.583 88,84% 123.615 11,16% Vốn nước ngoài 264.774 141.159 53,31% 123.615 46,69% BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 01B DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHƯA PHÂN BỔ HẾT VỐN CÂN ĐỐI NSĐP KẾ HOẠCH NĂM 2021 Tổng hợp số liệu từ các báo cáo Bộ Tài chính nhận được (Cập nhật đến thời điểm báo cáo) (Kèm theo công văn số: 14744/BTC-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Kế hoạch vốn cân đối NSĐP Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch địa phương triển khai Kế hoạch chưa triển khai, phân bổ Ghi chú Tổng số Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 1 2 3 4 5=4/3 6=3-4 7=6/3 9 1 KHÁNH H ÒA 3.139.840 2.091.855 66,62% 1.047.985 33,38% 2 TP HỒ CHÍ MINH 42.245.282 31.921.535 75,56% 10.323.747 24,44% 3 CẦN THƠ 5.039.400 4.000.425 79,38% 1.038.975 20,62% 4 SÓC TRĂNG 2.489.540 2.089.495 83,93% 400.045 16,07% 5 CAO BẰNG 1.039.180 939.579 90,42% 99.601 9,58% 6 HOÀ BÌNH 2.154.490 1.953.936 90,69% 200.554 9,31% 7 THANH HÓA 7.164.300 6.593.260 92,03% 571.040 7,97% 8 BẠC LIÊU 2.267.150 2.223.150 98,06% 44.000 1,94% FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN [1] Bao gồm 16.000 tỷ đồng vốn Chương trình MTQG chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn. [2] Điều chỉnh kế hoạch tại Nghị quyết số 410/NQ-UBTVQH15 ngày 01/11/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. [3] Bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao là 461.300 tỷ đồng và kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương triển khai tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 67.274.125 tỷ đồng. [4] Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (0%); Bộ Thông tin và Truyền thông (2,9%); Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (5,36%) [5] Điều chỉnh giảm 765,781 tỷ đồng so với tháng trước tại Quyết định số 1963/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải.