4341/QĐ-UBND

Quyết định 4341/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H Ồ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4341/ Q Đ -UBND Thành phố Hồ Ch í Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠ N G TRÌNH GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG, GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Ch í nh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; C ă n c ứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Chương trình hành động số 14-CtrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đạ i hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 6204/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đ ả ng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ù n tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Kết luận số 363-KL/TU ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 5169/TTr-SGTVT ngày 11 tháng 9 năm 2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông tr ên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 . Điều 2. Th ủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện v à các cơ quan, đơn vị c ó liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này đ ể xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, gi ả m tai nạn giao thông cho giai đoạn 2018 - 2020. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung không được đề cập tro ng Quyết định n à y vẫn triển khai thực hiện theo Quyết định số 6204/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định n à y./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - UB ATGT Quốc gia; - Bộ GTVT; Bộ Công an; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - Th à nh viên Ủy ban nhân d â n TP; - Ủy ban Mặt trận Tổ qu ố c VN TP; - Văn phòng Thành ủ y; Các Ban Th à nh ủy; - Các đoàn thể thành phố; - Các s ở - ban - ngành TP; - UBND các quận - huyện; - VPUB: các PVP, - Phòng TH, ĐT; TTCB; - Lưu: VT, (ĐT-HS) TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ T Ị CH Trần Vĩnh Tuyến KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG, GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4341 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) Triển khai Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy và Quyết định số 6204/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần th ứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020; Trên cơ sở Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về đ á nh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, gi ả m tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giai đoạn 2018-2020 như sau: I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Mục đích 1.1. Rà soát, đánh giá lại cách thức tổ chức thực hiện thời gian qua, đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức thực hiện; đ ị nh kỳ xác định và rà soát các danh mục công việc phải hoàn thành theo kế hoạch năm, 6 tháng, quý. 1.2. Rà soát, cân đối nguồn v ố n cho chương trình đột phá; tạo điều kiện thuận lợi nhất đẩy mạnh x ã hội hóa kêu gọi đầu tư các dự án; phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân tham gia và cơ quan nhà nước phải đảm bảo trật tự, kỷ cương pháp luật trong quá trình thực hiện chương trình đột phá về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020. 1.3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong các hoạt động, triển khai thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố . 2. Yêu cầu 2.1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp, quyết liệt, khẩn tr ương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 2.2. Giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt, nắm sát tình hình, kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp khả thi để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Mục tiêu chung Tiếp tục thực hiện Quyết định số 6204/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương tr ình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định 6204). 2. Chỉ tiêu đến năm 2020 2.1 . Năm 2018 - Phấn đấu làm mới đưa vào sử dụng 33,5km đường bộ và 14 cây cầu. - Mật độ đường giao thông đạt 2,06km/km2. - Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 8,97% đất xây dựng đô thị. - Khối lượng vận t ả i hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 9,6% nhu cầu giao thông đô thị. - Kìm hãm và giảm dần số vụ ùn tắc giao thông. - Giảm 5% số vụ, số người chết và s ố người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm so với năm liền kề trước đó. 2.2. Năm 2019 - Ph ấ n đấu làm mới đưa vào sử dụng 75km đường bộ và 17 cây cầu. - Mật độ đường giao thông đạt 2,14km/km 2 . - Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 10,01% đất xây dựng đô thị. - Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 11,2% nhu cầu giao thông đô thị. - Kìm hãm và giảm dần số vụ ùn tắc giao thông. - Giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm so với năm liền kề trước đó. 2.3. Năm 2020 - Phấn đấu làm mới đưa vào sử dụng 81 km đường bộ và 18 cây cầu. - Mật độ đường giao thông đạt 2,2km/km 2 . - Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 12,2% đất xây dựng đô thị. - Khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứ ng được từ 15% nhu cầu giao thông đô thị. - K ì m hãm và giảm dần số vụ ùn tắc giao thông. - Giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm so với năm liền kề trước đó. 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và gi ả i pháp đã được ban hành tại Quyết định số 6204. Trong giai đoạn 2018-2020, bổ sung và điều chỉnh thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau: 3.1. Phân công điều chỉnh các nh i ệm vụ, thời gian hoàn thành tại Phụ lục 2 của Quyết định số 6204 (theo Phụ lục 2 của Quyết định này). 3.2. Công tác chỉ đạo điều hành: - Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các sở ngành, quận, huyện và gắn tr ách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai Chương trình. Trên cơ sở Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về cơ ch ế cải cách tiền lương trên địa bàn thành phố, xây dựng tiêu chí cụ thể đ ể phát huy năng lực làm việc chủ động, sáng tạo của cán bộ công chức của thành phố, góp phần hoàn thành mục ti ê u đề ra đầu nhiệm kỳ. - Thành lập Ban Điều hành tổ chức thực hiện Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 - 2020. - Xây dựng cơ ch ế đặc thù rút ngắn thời gian v à các khâu trong c ô ng tác giải phóng mặt bằng và tái đ ị nh cư đối với các dự án giao thông cấp bách, đảm bảo bàn giao mặt b ằ ng trước tháng 7 năm 2019 để xây dựng hoàn thành các dự án trong năm 2020. - Hoàn thiện Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của thành phố, quận huyện, Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư các dự án ODA. - Ban hành quy trình thực hiện các dự án đầu tư theo h ì nh thức PPP trên địa bàn thành phố, phù hợp quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan, nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP (bao gồm cả việc tiếp t ụ c xem xét, phê duyệt đề xuất cũng như nghiên cứu khả thi các dự án PPP ). - Tiếp tục đẩy mạnh việc ứ ng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tránh t ì nh tr ạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gắn liền với thực hiện đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tr ở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. - Chấp thuận triển khai theo nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017 đối với các dự án, công trình (trong chương trình đầu tư công) tại Phụ lục 1 Quyết định này, cụ thể: + Các dự án được phép tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi cấp c ó thẩm quyền quyết định đ ầ u tư. + Ưu tiên xem xét, giải quyết tạm ứng kế hoạch vốn cho các dự án nêu trên nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đề ra, bố tr í kế hoạch vốn cho dự án để hoàn trả tạm ứng theo quy định. 3.3. Công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông: 3.3.1. Bổ sung, điều chỉnh danh mục, nguồn vốn thực hiện các công trình giao thông mang tính chất c ấ p bách trong việc kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông để triển khai thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2018 - 2020, các dự án sử dụng nguồn v ố n của Quỹ bảo tr ì đường bộ, các dự án thành phần thuộc chương trình đầu tư công do Giám đốc Sở Giao thông vận tải phân khai chi ti ế t danh mục (08 nguồn vốn ủ y quyền) theo Phụ lục 1, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự á n kh á c trong Phụ lục 1 của Quyết định số 6204. 3.3.2. Tập trung huy động các nguồn lực: - Trong giai đoạn 2018-2020, ưu tiên sử dụng Ngân sách thành phố để thực hiện, trong đó lựa chọn các công trình giao thông thực s ự cần thiết để đầu tư, đảm bảo phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng; ứng dụng các công nghệ hiện đại của thế gi ớ i trong quá trình thiết kế v à thi công để đảm bảo chất lượng công trình, tránh lãng phí v à hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. - Xây dựng Đề án huy động tổng thể các nguồn lực để phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2022. - Phát huy vai trò của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố trong công tác huy động các nguồn l ực đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn nhà nước, tổ chức đấu thầu một số khu đất, mặt b ằ ng nhà xưởng giá trị lớn để tạo vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm. - Triển khai thực hiện chủ trương chuyển đ ổ i linh hoạt về nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư của các dự án đầu tư trong danh mục Chương trình (từ vốn ngân sách sang PPP , ODA, ... và ngược lại; ...) theo đúng quy định pháp luật. - Hoàn chỉnh thủ tục triển khai tiếp tục dự án xây dựng tuy ế n đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh (B ế n Thành - Suối Tiên) và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh (B ế n Thành - Tham Lương). - Tham mưu chủ trương đầu tư một số dự án nh ó m A sử dụng ngân sách của thành phố. - Xây dựng phương án ứng vố n ngân sách thành phố cho Trung ương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn thành phố. - Xác định các vị trí đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe khu vực trung tâm thành phố để kêu gọi xã hội hóa, đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút sự tham gia của người dân và doanh nghiệp đầu tư các bãi đỗ xe. 3.4. Tập trung các nguồn lực để phát triển vận tải hành khách công cộng (đường bộ, đường thủy), hệ thống bến bãi phục vụ vận tải nh ằ m thu hút người dân tham gia, đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp để hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào khai thác tuyến đường sắt đô thị s ố 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên), tuyến BRT số 1 trên Đại lộ Đông Tây; tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành - Tham Lương). Tập trung nguồn lực đầu tư đoàn phương tiện phục vụ hoạt động vận tải hành khách cộng cộng đến năm 2020, bổ s u ng kinh phí ngân sách dự kiến hỗ trợ lãi vay v à bố trí kinh phí trợ giá xe buýt giai đoạn 2018-2020. 3.5. Tập trung thực hiện các giải pháp phi công trình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: 3.5.1. Công tác tuyên truyền cần đi vào chiều sâu, không hình thức, đ ú ng nội dung đúng đối tượng, đặc biệt cần nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người tham gia theo chiều sâu để mỗi người dân tự giá có ý th ứ c chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện t ố t công tác vận động quần chúng để người dân tích cực hỗ trợ để trực tiếp tuyên truyền cho gia đình, người thân và cộng đồng dân cư, như: Nhân dân thành phố không đi lấn tuyến, Dừng trước vạch dừng khi đèn đỏ,... 3.5.2. Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền để triển khai thí điểm tại các quận trung tâm nh ằ m nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Nội dung tuyên t r uyền tập trung vào các nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. 3.5.3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng liên quan trong việc kiểm soát các điểm có nguy cơ ùn t ắ c giao thông và điểm đen về tai nạn giao thông. Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển giao thông hiện hữu phục vụ công tác điều hành giao thông đô thị trong năm 2018. 3.5.4. Rà soát, sắp xếp lại các vị trí dừng đ ỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè; có giải pháp hạn chế sử dụng lòng đường làm chỗ đỗ xe. Mở rộng việc thu phí đỗ xe dưới l ò ng đường trên toàn địa bàn thành phố. 3.5.5. Rà soát lại các dự án các khu dân cư đã và đang triển khai thực hiện để có kế hoạch bàn giao, tiếp nhận và cập nhật vào chi tiêu đất dành cho giao thông. 3.5.6. Tập trung xử lý nghiêm các công trình xây dựng có chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, để vật liệu rơi vãi, c ó ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Yêu cầu các đơn vị thi công các công trình hạ t ầ ng k ỹ thuật đô thị phải thực hiện công tác khoan ngầm hoặc c ó biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công để không ảnh hưởng đến giao thông của thành phố. 3.5.7. Xây dựng kế hoạch chi tiết v à triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận t ả i hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, trong đó: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung của giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng và kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ cá nhân theo chủ đề cụ thể đồng bộ v ớ i lộ tr ì nh thực hiện giải pháp, để tạo sự đồng tình của người dân nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Mở rộng khả năng cung cấp thông tin qua cổng Thông tin giao thông công cộng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của hệ th ố ng giao thông công cộng. - Triển khai ngay các giải pháp khi đã hội đủ điều kiện để hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, thực hiện có lộ tr ì nh những giải pháp gián tiếp như thu phí phương tiện vào giờ cao điểm, hạn chế xe máy từng khu vực khi giao thông công cộng đáp ứng các điều kiện cụ thể, hạn chế phương tiện giao thông từ các tỉnh thành khác lưu thông vào thành phố theo một số giờ nhất định, theo hướng hoặc theo lộ trình như các th à nh phố trên thế giới đã triển khai . - Tập trung nguồn lực từ ngân sách để đầu tư đổi mới đoàn phương tiện phù hợp với đặc tính đô thị và thân thiện môi trường, cụ thể xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư phương tiện xe giai đoạn 2018-2020 đồng bộ với kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trạm nạp khí nén thi ê n nhiên CNG. Mở rộng mạng lưới tuyến xe buýt kết nối đến các khu đô thị mới, khu công nghiệp, đầu mối giao thông, các đô thị vệ tinh; tổ chức các tuy ế n buýt kết nối với cảng hàng không Tân Sơn Nhất đến các tỉnh lân cận; rà soát, điều chỉnh, bổ sung lộ trình các tuy ế n xe buýt trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường sắt đô thị số 1 và tuyến xe buýt nhanh BRT số 1; triển khai các tuy ế n buýt có trợ giá đưa rước học sinh trên địa bàn các quận huyện và tổ chức mở rộng phương án vận chuyển học sinh, sinh viên tại các trường bằng nhiều hình thức khác nhau. - Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dành quỹ đất hợp l ý cho phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; cải tạo và xây mới trạm dừng, nhà chờ xe buýt, đảm bảo bố trí trạm dừng, nhà chờ thuận lợi cho hành khách dễ dàng tiếp cận và chuyển tuy ế n; phát triển các b ế n bãi trung chuy ể n xe buýt gần các giao cắt giữa đường trục chính với tuyến Vành đai 2 nhằm hạn chế phương tiện giao thông vào thành phố; hình thành các điểm giữ xe mô tô và xe gắn máy 2-3 bánh cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. - Hiện đại hóa công tác quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, cụ thể nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư hệ th ố ng trang thiết bị giám sát điều hành (camera, hệ thống truyền dẫn, cơ sở dữ liệu...), lắp đặt trang thiết bị hiện đại tại các điểm dừng, nhà chờ, điểm đầu cuối, điểm trung chuyển, tr iển khai ứng dụng vé thôn g minh (smart card) trong hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trước năm 2020. 3 . 5 . 8. Đẩy mạnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là đẩy mạnh việc ứng dụng c ô ng nghệ (xử phạt qua hình ảnh, qua thiết bị giám sát hành trình...) trong công tác kiểm tra xử phạt các vi phạm về trật tự an toàn giao thông kể từ đầu năm 2019. Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không để tái diễn tình tr ạng “t á i chiếm”; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác quản lý lòng đường, v ỉ a hè. III. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN Tổng nguồn lực tập trung thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2018 - 2020 là 96.159 tỷ đồng . Trong đó: 1. Kinh phí thực hiện các dự án theo Phụ lục 1: 84.645 tỷ đồng : - 82 dự án từ nguồn vốn ngân sách thành phố: 33.800 tỷ đồng. - 02 dự án từ nguồn vốn ODA: 24.845 tỷ đồng. - 03 dự án từ nguồn vốn Trung ương: 17.737 tỷ đồng. - 10 dự án đầu tư theo hình thức đ ố i tác công tư (PPP): 8.263 tỷ đồng. 2. Kinh phí đầu tư đoàn phương tiện phục vụ hoạt động vận tải hành khách cộng cộng đến năm 2020: 11.514 tỷ đồng . IV. T Ổ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thủ trư ở ng các sở - ngành, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực ti ễ n và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để triển khai thực hiện c ó hiệu quả chương trình này. Triển khai thực hiện theo phân công tại Phụ lục 2 và Quyết định số 6204, đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành; tổ chức tổng kết, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch này cho Ban Điều hành Chương trình. 2. Thành lập Ban Điều hành tổ chức thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 - 2020 d o Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ tr ách lĩnh vực Đô thị làm Trư ở ng Ban; mời 01 đồng ch í Ủ y viên Ban Thường vụ Th à nh ủy tham gia l ã nh đạo. Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tr a và xử lý những v ấ n đề phát sinh tro ng quá trình thực hiện; định kỳ 06 tháng một lần tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố . 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu c ó vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các sở - ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./. PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÔNG TRÌNH C Ấ P BÁCH TH Ự C HIỆN HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4341/ QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủ y b an nhân dân thành phố) S ố TT T ê n dự án Địa điểm Quy mô Ch ủ đầu tư Tổng mức (tỷ đồng) Nhu cầu v ố n (2018-2020) (tỷ đồng) Nguồn vố n Kh ở i công- Hoàn th à nh Tình hình thực hiện T Ổ NG CỘNG (A+B+C) 265,507 84,645 GIAO THÔN G ĐƯỜNG BỘ (68 dự án) 166,626 70,909 I. Đường vành đai (05 dự án) 67,598 23,941 1 1.1. Đư ờ ng nối từ cầu Phú H ữ u đến n ú t giao B ì nh Th á i (Xa lộ Hà Nội) Quận 9 Dài 3,82km, rộng 67m. Chưa xác định 2,434 488 PPP 2017-2020 Đã ph ê duyệt đ ề xuất dự án, đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 1.2. Dự án giải phóng mặt b ằ ng phục vụ d ự án Đường nối từ cầu Ph ú Hữu đến nút giao Bình Thái (Xa lộ Hà Nội) Quận 9 Ban BTGPMB Quận 9 4,116 4,116 NSTP 2017-2020 2 2.1. Đường nối B ì nh Thái - Phạm V ă n Đồng. Quận 9, Th ủ Đức Dài 2km, rộng 67 m Chưa xác định 349 75 PPP 2017-2020 Đ ã phê duyệt đ ề xuất dự án, đang lập Báo cáo nghi ê n cứu kh ả thi 2.2. Dự án giải phóng mặt b ằ ng phục vụ dự án Đ ườn g n ố i Bì nh Thái - Phạm V ă n Đồng. Quận 9, Th ủ Đức Ban BTGPMB Quận Th ủ Đức 1,012 1,012 NSTP 3 Đoạn tuyến kết n ố i từ đ ường Phạm V ă n Đ ồ ng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 Quận Thủ Đức Dài 2,7km, rộng 67m Liên danh HNS- Văn Phú Invest - Bắc Ái 2,528 2,527 PPP 2016-2020 Đã ph ê duyệt TKBVTC- DT hạng mục cầu. Đối với hạng mục đường, đang thực hiện thẩm định đoạn nút giao đường s ắ t. Nhà đầu tư đang thực hiện công tác GPMB và lập TKBVTC. 4 4.1. Đường n ố i từ Qu ố c lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh Huyện B ì nh Ch á nh, quận Bình Tân, quận 8 Dài 5,3km, lộ giới 60m; Giai đoạn I xây dựng 6 làn xe, giải phóng mặt b ằ ng đủ 6 0m. Chưa xác định 1,859 373 PPP 2017-2020 Đ ang hoàn ch ỉ nh đề xuất dự án theo góp ý của các Sở ngành 4.2. Dự án giải ph ó ng mặt bằng phục vụ dự án Đường n ố i từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn L i nh Huyện B ì nh Ch á nh, qu ậ n Bình Tân, quận 8 Ban BTGPMB B ì nh Tân, Quận 8, Bình Chánh 4,200 4,200 NSTP 2017-2020 5 5 . 1 . Đường Vành Đa i 3 Đ ồ ng Nai, TP HCM, B ì nh Dương Chưa xác định 47,000 7,051 TW 2017-2020 Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ GTVT đang lựa chọn nhà đầu tư 5.3 . Dự án giải ph ó ng mặt bằng phục vụ dự án Vành Đai 3 TPHCM Ban BTGPMB 4,100 4,100 NSTP 2017-2020 II. Quốc lộ ( 01 dự án) 300 300 6 M ở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ nút gia o Tân Kiên đến nút giao Bình Thuận) Huyện Bình Chánh Dài 2,5 km; m ở rộng lên 35m Khu Qu ả n lý giao th ô ng đ ô thị s ố 4 300 300 NSTP 2018-2020 Sử dụng vốn ngân sách thành phố để đầ u t ư trước đ oạn t ừ nút giao Tân Kiên đến nút giao B ì nh Thuận III . Đường cao tốc (01 dự án) 14,900 10,281 7 Đường cao tốc li ê n vùng ph í a Nam (B ế n Lức - Nhơn Trạch - Long Thành) Long An, huyện Nhà Bè, C ầ n Giờ Dài 59km, lộ giới 100 m (quy mô 10 làn xe; chiều dài trên địa bàn thành ph ố : 24,77k m ) Bộ Giao thông vận t ả i 14,900 10,281 TW 2016-2020 Đường cao tốc B ế n Lức Long Thành đ ang thi công đ ược khoảng 70% t ổ ng khối lượng; GPMB Cơ b ả n hoàn th à nh trên địa bàn Nhà Bè, C ầ n Gi ờ , Riêng B ì nh Chánh còn kho ả ng 40 hộ chưa đ ược GPMB IV. Nút giao thông (03 dự án) 3,357 2,159 8 Xây dựng cầu vượt tại ngã tư Bốn xã Quận Bình Tân, Tân Phú Xây dựng cầu vượt trực thông 2 chiều theo hư ớ ng đ ường Thoại Ngọc Hầu - Hương lộ 2. Dài 280m, rộng 9m Khu Qu ả n lý giao thông đô thị số 1 1,399 854 NSTP 2016-2020 Dự án đã được thông qua ch ủ trương đầu tư công tại Nghị quyết 07/2016. Ch ủ đ ầu t ư đang lập dự án đầu tư. Dự ki ế n duyệt năm 2018. 9 Xây dựng n ú t giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn H ữ u Th ọ (Giai đoạn 1) Quận 7 Xây dựng nút giao 3 tầng, khác mức không hoàn ch ỉ nh gồm h ầ m, cầu vượt, đảo trung tâm và Xây dựng cầu Rạch Đ ỉ a IPC 900 900 PPP 2018-2020 Dự án đã được phê duyệt ngày 22/2/2017. Ch ủ đầu tư đang t ổ chức công tác lựa chọn nhà thầu EPC. Dự kiến khởi công năm 2018 10 Nút giao An Phú Quận 2 Xây dựng hầm chui hướng cao tốc - Mai Chí Thọ Xây dựng cầu vượt hướng cao tốc Lương Đ ị nh Của VEC 1,058 405 TW 2019-2020 Bộ GTVT đã thông qua phương án thiết kế. Hiện nay, Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị TP đang chuyển giao hồ sơ cho VEC để triển khai lập DAĐT giai đo ạ n 1 V. Trục giao thông đối ngoại - nội đ ô (35 dự án) 21,162 15,382 11 11.1. Nâng cấp, m ở rộng đ ường Tân Kỳ Tân Quý (Cộng Hòa - Lê Trọng Tấn) Quận Tân B ình Dài 644,8m, rộng 30m. Khu Quản lý giao thông đô thị s ố 1 109 1 NSTP 2015-2020 Đang thẩm định dự á n, dự kiến phê duyệt quý III năm 2018, chờ giải phóng mặt bằng đ ể khởi công. 11.2. Dự án giải phóng mặt bằng phục vụ dự á n Nâng cấp, m ở rộng đ ường T â n Kỳ Tân Quý (Cộng Hòa - Lê Trọng T ấ n) Quận Tân B ì nh Dài 644,8m, rộng 30m. Ban Bồi thườ n g gi ả i ph ó ng mặt bằng quận Tân B ì nh 170 170 NSTP 2015-2019 Sở GTVT đã thông qua ranh GPMB. Hiện tại đang thực hiện công tác GPMB dự á n 12 12.1. Nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đế n Âu Cơ) Quận Tân B ì nh, Quận Tân Phú Dài 765m. Rộng 30m Khu Qu ả n lý giao thông đô thị số 1 240 1 NSTP 2016-2020 Đang thẩm định dự án, dự kiến phê duyệt quý III năm 2018, chờ giải phóng mặt b ằ ng đ ể khởi công. 12 . 2. Dự án giải phóng mặt bằng phục vụ dự á n Nâng cấp, m ở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đến Âu Cơ) Quận Tân B ì nh Ban B ồ i thườ n g giải phóng mặt bằng quận Tân Bình 1,012 1,012 NSTP 2015-2019 Sở GTVT đã thông qua ranh GPMB. Hiện tại đang thực hiện công tác GPMB dự án 12.3. Dự án giải ph ó ng mặt bằng phục vụ dự á n N â ng cấp, m ở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đến Âu Cơ) Quận Tân Phú Ban Bồi thường gi ả i phóng mặt bằng quận Tân Ph ú 759 759 NSTP 2015-2019 Sở GTVT đã thông qua ranh GPMB. Hiện tại đ ang thực hiện công tác GPMB dự án 13 Cải tạo đường Cộng H ò a từ h ẻ m số 2 đ ường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long Quận Tân Bình Dài 1 10 m, rộng t ừ 13,5m - 18,5m Khu Quản lý giao thông đ ô thị s ố 1 143 1 43 NSTP 2016-2020 Đã phê duyệt TKBVTC, đ ang ch ờ BTGPMB xong đ ể thi công. 14 M ở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng Doanh trại quân đội (giáp sân b ay) đến đường Cộng Hòa Quận Tân B ì nh D à i 81 0 m, rộng 22m Khu Quản lý giao thông đ ô thị s ố 1 255 255 NSTP 2016-2020 Đã phê duyệt TKBVTC, đang chờ BTGPMB xong để thi công. 15 Xây dựng đường song hành với đường cao tốc Tp. HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút An Phú đ ế n đường Đỗ Xuân Hợp), bên phải tuy ế n Quận 2 Dài 3,95km, rộng từ 14, 0 m đến 20,0m Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc 869 819 PPP 2016 - 2020 Đã khởi công một số gói thầu. Hiện nay, Ch ủ đầu tư đang tiếp tục th i công và lập TKBVTC- DT các hạng mục c ò n lại 16 16.1. M ở rộng đường Đỗ Xu â n Hợp Quận 9 L=1.830m; B=30m. Khu Quản lý giao thông đô thị s ố 2 360 124 NSTP 2016-2019 Đã trình phê duyệt TKBVTC, d ự ki ế n kh ở i công tháng 7/2018 16.2 . D ự á n gi ải ph ó ng mặt b ằ ng phục vụ dự án Mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9 Ban BTGPMB Quận 9 1,130 1,130 NSTP 2016-2019 Đang l ập dự án bồi thường GPMB 17 M ở rộng đ ường Đồng Văn C ống Quận 2 Dài 2800m, rộng 21m Khu Qu ả n lý giao thông đô thị s ố 2 45 45 NSTP 2018-2020 Đã được phê duyệt ĐTM, đang hoàn thiện Dự án đầu tư 18 Nâng cấp, m ở rộng đườ n g Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đế n đường vào Khu công nghiệp Ph ú H ữu ) Quận 9 Dài 1 ,6km, rộng 3 0 m Khu Quản lý giao thông đ ô thị s ố 2 923 923 NSTP 2016-2020 Chuyển nguồn v ố n từ PPP sang NSTP 19 19 . 1. S ử a chữa và nâng cấp đ ườn g T ỉ nh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh). Huyện C ủ Chi Dài 5,2km, rộng 30m Khu Qu ả n lý giao thông đô th ị số 3 698 360 NSTP 2016-2019 Đã phê duyệt TKBVTC- DT. Đang thực hiện công tác GPMB. 19 . 2. Dự án Bồi thường, giải ph ó ng mặt bằng để nâng cấp sửa chữa đường T ỉ nh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh) Huyện Hóc Môn Dài 5,2km, rộng 30m Ban Bồi thường giải phóng mặt b ằ ng huyện Hóc Môn 1,421 1,371 NSTP 2016-2018 Đang b ồ i thường GPMB 20 Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái Quận 1, Quận 4, Quận 7 Dài 2km, rộng trung bình 30m. Khu Quản l ý giao thông đô thị số 0 4 1,250 426 NSTP 2016-2020 Dự án đã được phê duyệt năm 2017, Ch ủ đầu tư đang triển khai các bước ti ế p theo 21 Nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân) Quận 7 Dài 6,5km, rộng 14m Khu Qu ả n lý giao thông đô thị số 04 473 295 NSTP 2018-2019 Đã khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2019 22 Xây dựng hệ thống thoát nước và c ả i tạo m ặ t đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh) Huyện Nhà Bè Xây dựng HTTN + c ả i tạo mặt đ ường dài 5.000m Khu Quản lý giao th ô ng đô thị số 04 458 220 NSTP 2019-2020 Dự án đã được thông qua ch ủ trương đ ầ u t ư công tại Nghị quyết 07/2016. Ch ủ đầu tư đang lập dự án đầu tư. 23 Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ cầu Kênh Tẻ đến đường Nguyễn Văn Linh) Quận 7 Dài 2,100 m x 40m IPC 595 160 PPP 2016-2019 Dự á n đã được thông qua ch ủ trương đầu tư công tại Nghị quyết 07/2016. Chủ đầu tư đang lập dự án đầu tư. 24 Xây dựng đường n ố i từ Đại lộ V õ Văn Kiệt đ ến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương Huyện Bình Chánh Dài 2,7km, g ồ m xây dựng 02 đ ường khu vực (rộng từ 11 m÷ 1 4,5m); Xây dựng 02 nút giao khác mức hai đầu t u yến v à 02 cầu đường bộ trên tuyến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh 1,763 1,460 PPP 2015-2019 Dự án đã được phê duyệt. Đang thực hiện công tác GPMB dự án. Ch ủ đầu tư đ ang lập TKBVTC. Dự kiến kh ở i công năm 2018 25 Nâng cấp đường T ỉ nh lộ 10 (đoạn t ừ đ ường s ố 3 đến M ã L ò ) Quận B ì nh Tân Dài 2,85km, rộng 7m- 8m Khu Quản lý giao thông đ ô thị số 1 54 54 NSTP 2016-2018 Dự án đã được phê năm 2017. Dự kiến khởi công năm 2018 26 S ử a chữa đ ường Nguyễn Hữu C ả nh Quận Bình Thạnh Nâng cấp mặt đường, thoát nước toàn tuy ế n d à i 3,2km Khu Quản lý giao thông đô thị s ố 1 473 473 NSTP 2016-2020 Dự án đã được phê duyệt. Chủ đầu tư đang lập TKBVTC-DT 27 Nâng cấp, m ở rộng đường Phạm Văn Bạch Quận Tân Binh, Gò Vấp Dài 5,8km, bao gồm 5 nhánh, rộng 8-13,5m. Khu Qu ả n lý giao thông đô thị số 1 680 340 NSTP 2008-2019 Công trình đang thi c ô ng. Khối lượng đ ạt khoảng 70%. Dự kiến hoàn thành năm 2019 28 Xây dựng tuy ế n đ ườn g g o m thuộc đư ờn g dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương Quận Bình Tân Dài 4,39km; Rộng 6m Khu Quản lý giao thông đ ô thị số 1 235 185 NSTP 2016-2018 Công tr ì nh đang thi công, đạt 60% kh ố i lượng Nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Tr ầ n Não đến Nguyễn Thị Định) Quận 2 Dài 2,3km, rộng 30m. Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 827 315 NSTP 2015-2018 Công tr ì nh khởi c ô ng 2015. Khối lượng đạt khoảng 50%. D ự kiến hoàn thành năm 2018 29 Bồi thường, giải phóng mặt bằng đ ể đầu tư xây dựng đ ường Lương Đ ị nh Của và nút giao thông Trần Não - Lương Định Của Quận 2 Bồi thường m ở rộng đoạn từ cầu Giồng nút giao thông Trần N ã o Đ ế n Nút giao An Phú với tổng diện tích thu hồi 126.137 m 2 Ban Bồi thường giải phóng mặt b ằ ng Quận 2 952 942 NSTP 2016-2018 Đã duyệt phương án b ồ i thường, đang tiến hành chi trả tiền cho các hộ d â n 30 Cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện mặt đư ờ ng tuyến vành đ ai phía Đông (từ nút giao thông Mỹ Thủy đ ến cầu Rạch Chiếc) Quận 2, Quận 9 Dài 5,4km, mở rộng mặt đường quy mô 02 làn xe ôtô và 01 làn xe 02 bánh Khu Qu ả n lý giao thông đô th ị số 2 250 70 NSTP 2016-2018 Công trình đ ang thi c ô ng. Khối lượng đạt khoảng 35%. Dự kiến ho à n th à nh năm 2018 31 Nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến ng ã ba Bầu). Huyện H óc Môn Dài 2,4km, rộng 20m Khu Qu ả n lý giao thông đô th ị số 3 217 175 NSTP 2016-2019 Công tr ì nh đã kh ở i công quý IV/2017. Dự ki ế n hoàn thành 2019 Bồi thường giải phóng m ặ t bằng và tái định cư phục vụ S ử a chữa, nâng c ấ p mở rộng đ ường T ô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đ ến ngã ba Bầu) Huy ệ n Hóc M ô n D à i 2,4km, rộng 25m Ban Bồi thường gi ả i phóng mặt bằng huyện Hóc Môn 267 217 NSTP 2015-2018 Đang bồi thường GPMB 32 S ử a chữa đường L ê Đức Thọ (đoạn từ c ầ u Trường Đai đế n cầu Cụt) Quận 12, Quận Gò Vấp Nâng cấp m ở rộng mặt đường rộng 20m, dài 590 m, lắp đ ặ t hệ thống thoát nước Khu Quản lý giao thông đ ô thị số 3 155 35 NSTP 2016-2018 Công trình đã khởi công quý III/20 1 7. Dự kiến hoàn thành 2018 33 Nâng cấp mặt đường, xây dựng v ỉ a hè và hệ thống thoát nước tuyến đ ường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu công nghiệp Hiệp Phước, giai đoạn 1 Huyện Nhà B è - Dài 2,2 km. - Rộng: 25,5m - Cầu trên tuy ế n: cầu Sa Sạp dài 60m. Khu Quản lý giao th ô ng đô th ị số 4 195 1 55 NSTP 2016-2018 Kh ở i công: 29/12/2017; Khối lượng: 20% 34 Xây dựng đ ường D 1 (kết nối đ ại học Sài Gòn với đường Nguy ễ n Văn Linh v à khu dân c ư Him Lam) Quận 7 Dài 1,6km, rộng 20m; Khu Quản lý giao th ô ng đ ô thị s ố 4 290 172 NSTP 2016-2020 Công trình khởi công 2016. Khối lượng đạt khoảng 70%. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2018 35 Xây dựng tuy ế n đ ường gom thuộc tuyến đường dẫn cao tốc tp.HCM - Trung Lương (từ nút giao thông B ì nh Thuận đến đường Trần Đ ại Nghĩa) Huyện B ì nh Chánh Dài 6,8km, rộng 5,5m (2 bên song hành đường gom) Khu Quản l ý giao thông đô thị s ố 4 119 84 NSTP 2016-2018 Ch ủ đầu tư đang tổ chức thi công công tr ì nh 36 S ử a chữa, n â ng cao độ mặt đường - đ ường V õ Văn Kiệt (từ c ầ u Lò Gốm đến giao lộ Ký Con) Quận 1, Quận 5, Quận 6 Nâng cao độ mặt đường. C ả i tạo mương thoát nước . Nâng cao đ ộ b ó v ỉ a, v ỉ a hè. Dài 6,25km, rộng 31 m Trung t â m Qu ả n lý đ ườn g hầm sông Sài Gòn 56 56 NSTP 2018-2019 Dự ki ế n khởi công năm 2018 37 Nâng c ấ p, m ở rộng đường Nguyễn B ì nh, giai đoạn 2 (đoạn từ Nguyễn Văn Tạo đến Lê V ă n Lương) Huyện Nhà B è Dài 2,7km, rộng 15m Ban Quản lý đ ầ u t ư xây dựng c ô ng trình huyện Nhà Bè 208 140 NSTP 2016-2018 Đã kh ở i công tháng 12/2016. Khối lượng đạt 30%. Dự ki ế n ho à n thành 2018 38 Nâng cấp, m ở rộng đ ường Đoàn Nguyễn Tuấn Huyện Bình Chánh Dài 2,8km, rộng 10,5m Ban Quản lý đầu tư xây dựng công tr ì nh huyện B ì nh Chánh 163 49 NSTP 2014-2018 Công tr ì nh khởi công 2015. Hiện đang thi công đạt khoảng 85%. Dự kiến hoàn thành năm 2018 39 Nâng cấp đường Nguyễn Cửu Phú (Hương lộ 4). Quận B ì nh Tân Dài 2,6km, rộng từ 23m đến 30m Ban Quản lý đầu tư xây dựng công tr ì nh Quận Bình Tân 319 269 NSTP 2015-2019 Công tr ì nh đã kh ở i công 2017 (gói thầu s ố 2). Dự ki ế n hoàn th à nh năm 2019 40 Đường Bình Đăng (đoạn từ h ẻ m 189 đ ường Bùi Minh Tr ự c đ ế n Ủ y ban nhân dân Phường 6) Quận 8 Dài 1,6km, rộng 32m, Ban Qu ả n l ý đầu tư xây dựng công tr ì nh Quận 8 264 154 NSTP 2015-2018 Công trình kh ở i c ô ng tháng 4/2016, Khối lượng đạt kho ả ng 45% 41 Nâng cấp, m ở rộng đường B ế n Ba Đình Quận 8 Dài 1 ,7km, rộng 9-12,5 mét. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 353 298 NSTP 2016-2018 Công tr ì nh khởi công tháng 12/2016. Kh ố i lượng đạt khoảng 50% 42 Nâng cấp đ ường Cao Lỗ Quận 8 Dài 1,1 km, rộng 24 m Ban Qu ả n lý đầu tư xây dựn g công tr ì nh Quận 8 298 293 NSTP 2016-2018 Công trình kh ở i công tháng 12/2017. Khối lượng đ ạt khoảng 10% 43 Nâng cấp, m ở rộng đường B ì nh Đông Quận 8 D à i 3,2km, rộng 15,5m, Ban Qu ả n lý đ ầ u tư xây d ựn g công trình Quận 8 499 399 NSTP 2016-2018 Công trình kh ở i công tháng 10/2015. Khối lượng đạt khoảng 20% 44 Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú Quận 9 Dài 1,9km, rộng 15m Ban Quản lý đầu tư xây dựng công tr ì nh Quận 9 214 163 NSTP 2016-2018 Công tr ì nh đang thi công 45 Xây dựng đường nối Trần Q uốc Hoàn - Cộng Hòa Quận Tân B ì nh Dài 4,3km, rộng: 15,5- 20m Khu Qu ả n lý giao thông đô thị s ố 1 1,402 671 NSTP 2017-2020 Đang tạm ngưng ch ờ quy hoạch điều ch ỉ nh c ả ng hàng không TSN đ ược Chính phủ phê duyệt VI. Công trình cầu đường bộ (23 dự á n) 7,239 4,725 46 Xây dựng công trình cầu rạch L ă ng trên đ ường Phan Chu Trinh hiện hữu, kể cả phần đườ n g dẫn hai bên để kết nối đến đường Nơ Trang Long. Quận Bình Thạnh Dài 24,50m, quy mô 04 làn xe. Xây dựng nút giao đường Chu Văn An - Phan Chu Trinh. Khu Quản lý giao thông đ ô thị số 2 120 67 NSTP 2015-2018 Dự án khởi công 2015. Đang thi công đạt khoảng 40% kh ố i lượng. Hiện đang tạm dừng do vướng GPMB. Dự kiến hoàn thành 2018 47 Xây dựng cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc) Quận 9 Cầu BTCT dài 450,2m, rộng 20m. Khu Qu ả n lý giao thông đô thị số 2 857 460 NSTP 2008-2018 Dự án khởi công 2016. Đang thi công đạt khoảng 35% khối lượng. 48 Xây dựng cầu Bà C u a - Nhánh phải trên đường Vành đai phía Đ ô ng Quận 2 D à i 326,82m, rộng 19,25m. Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 274 57 NSTP 2016-2018 Đ ã kh ở i công năm 2017. Dự kiến hoàn thành năm 2018 49 Xây dựng mới cầu Tăng Long Quận 9 Dài 680m, rộng 23m Khu Qu ả n lý giao thông đ ô thị số 2 451 340 NSTP 2017-2019 Công tr ì nh đã kh ở i c ô ng năm 2017 50 Xây dựng cầu Phước Lộc Huyện Nhà Bè Dài 350,82m, rộng 10.5m; đ ường vào cầu dài 454,93m; Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 405 121 NSTP 2008-2018 Công trình đạt 50% khối lượng, đang tạm dừng thi công do vướng GPMB. Đang tr ì nh UBNDTP chủ trương điều ch ỉ nh dự án 51 Xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguy ễ n Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt Quận 5 Xây dựng 02 nhánh cầu kết nối với đường Võ Văn Kiệt. Trung tâm Qu ả n lý đường hầm sông Sài Gòn 260 86 NSTP 2016-2019 Công trình khởi công năm 2017. Công trình cơ bản hoàn thành. Đang thi công xây dựng nhánh N4, dự kiến hoàn thành đầ u năm 2019 52 M ở rộng mặt c ầ u Kênh T ẻ Quận 4, Quận 7 M ở rộng mặt cầu mỗi bên 1 ,5m Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 90 85 NSTP 2016-2018 Dự án và KHĐT đã được phê duyệt. Dự kiến kh ở i công và hoàn th à nh 2018 53 N â ng cấp, mở rộng cầu chữ Y Quận 5, Quận 8 Nâng cấp, m ở rộng cầu và đường vào cầu. Dài 780m (cầu 494m; đường 303m). Mở rộng phần mặt đ ường xe chạy từ 9m thành 12m. Khu Quản lý giao thông đô thị s ố 1 186 147 NSTP 2016-2018 Dự án và KHĐT đã được ph ê duyệt. Dự kiến khởi công và hoàn th à nh 2018 54 Xây dựng cầu Rạch D ơ i Huyện Nhà Bè Dài 41 1 m, rộng 10,5m Khu Qu ả n lý giao thông đô thị số 4 672 220 NSTP 2016-2020 Dự án đã đ ược th ô ng qua chủ trương đầu tư công tại Nghị quyết 08/2015. Ch ủ đầu t ư đ ang l ậ p dự án đầu tư. 55 Xây dựng cầu Rạch Tôm Huyện Nhà Bè Dài 148m, rộng 10,5m Khu Qu ả n lý giao thông đ ô thị số 04 498 120 NSTP 2016-2020 Dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư công tại Nghị quyết 08/2015. Ch ủ đầu tư đang lập dự án đầu tư. 56 Xây dựng cầu Phước Long Quận 7, Huyện Nhà Bè Dài 380m, rộng 10,5m; đường vào cầu 2 bên dài 120m, rộng 30m Khu Quản l ý giao thông đô thị số 04 398 303 NSTP 2016-2019 Dự án dã được phê duyệt. Ch ủ đầu tư đ ang triển khai các bước tiếp theo. 57 M ở rộng cầu Văn Thánh Quận B ì nh Thạnh Dài 1 2,5m, rộng 48,0m Khu Qu ả n lý giao th ô ng đ ô thị số 2 57 51 NSTP 2018-2019 Dự án đã được b ố trí vốn CBĐT. Chủ đ ầ u tư đang lập dự án và nghiên cứu điều ch ỉ nh quy hoạch khu vực. 58 Xây dựng mới cầu Chùm Chụp Quận 9 Dài 83m, rộng 19m Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 68 68 NSTP 2018-2019 Chủ đầu tư đang lập dự án đầu tư. 59 Xây dựng mới cầu Lấp Quận 9 Dài 83m, rộng 19m Khu Quản lý giao thông đ ô th ị số 2 56 56 NSTP 2018-2019 Ch ủ đầu tư đ ang lập dự án đ ầ u tư. 60 Xây dựng mớ i cầu Làng Quận 9 Dài 83m, rộng 19m K hu Qu ả n lý giao thông đ ô thị số 2 91 75 NSTP 2018-2019 Đang trình TKBVTC- DT. Dự ki ế n KC cuối tháng 7/2018 61 Xây dựng mới cầu Ông Bồn Quận 9 Dài 25m, rộng 19m Khu Qu ả n lý giao thông đ ô thị s ố 2 68 65 NSTP 2018-2019 Đang tr ì nh TKBVTC- DT. Dự kiến KC cuối tháng 7/2018 62 Xây dựng mới cầu Vàm Xuồng Quận 9 Dài 83m, rộng 19m Khu Qu ả n lý giao thông đ ô thị số 2 91 89 NSTP 2018-2019 Chủ đầu tư đang lập dự án đầu tư. 63 Xây d ựn g cầu vượt trước b ế n xe mi ề n đông mới trên xa lộ Hà Nội Quận 9 và TX Dĩ An, t ỉ nh B ì nh Dương Cầu vượt 8 làn xe trên XLHN; XD 2 hầm chui Khu Qu ả n lý giao thông đô thị số 2 600 500 NSTP 2019-2020 Đã trình th ẩ m định DAĐT 64 Xây dựng tuyến đường k ế t nối từ cảng Cát Lái đế n đường Vành đai 2. Quận 2 Tuy ế n dài: 1 ,552m, rộng: 40-48m Cầu qua rạch Nghi: dài 123,5m, rộng: 35m, C ầu qua rạch Ố ng Keo: dài 123,5m, rộng: 35m Khu Quản lý giao th ô ng đô thị số 2 432 429 NSTP 2018-2020 Dự án đã được ph ê duyệt. Ch ủ đầu tư đang trình duyệt TKBVTC- DT gói thầu cầu rạch Nghị. Dự ki ế n phê duyệt trong tháng 6/2018 65 Xây dựng m ớ i cầu Bưng Quận B ì nh Tân T ổ ng chiều dài 560m. Chiều dài phần cầu 212m Đường vào cầu dài 350m Đường d â n sinh hai bên cầu dài t ổ ng cộng 630m Khu Quản lý giao th ô ng đô thị số 1 509 350 NSTP 2016-2020 Đang thi công 66 Xây dựng mới c ầ u Bà Hom Quận B ì nh T â n Dài 85m, đường vào cầu dài 3 00 m; rộng 25m Khu Qu ả n lý giao thông đ ô thị số 1 374 360 NSTP 2016-2020 Dự án dã được duyệt. Đang thẩm định TKBVTC-DT 67 Xây dựng cầu Tân Kỳ - Tân Quý Quận B ì nh Tân Dài 400m, rộng 22m IDICO-IDI 261 261 PPP 2019-2020 Kh ở i công quý I /2018 và hoàn th à nh năm 2020 6 8 Xây dựng mới cầu Hang Ngoài Quận Gò Vấ p - Xây dựng mới cầu Hang Ngoài: dài 25m. - Nâng cấp, m ở rộng đ ường Nguyễn V ă n Nghi, L ê Quang Định: dài 625m, rộng 25m Khu Qu ả n lý giao thông đ ô thị số 3 405 400 NSTP 2016-2019 Dự án đ ã đ ược phê duyệt. Đang lập thiết kế b ả n vẽ thi công, dự toán 69 Tháo dỡ cầu Phú Long cũ, Quận 12 TPHCM v à thị xã Thuận An, t ỉ nh Bình Dương Quận 12, T ỉ nh B ì nh Dương - Xây dựng mới cầu Hang Ngoài: dài 25m. - Nâng cấp, m ở rộng đường Nguy ễ n Văn Nghi, Lê Quang Định: dài 625m, rộng 25m Khu Quản lý giao thông đô t hị số 3 15 15 NSTP 2018-2019 Dự án đ ã được phê duyệt báo cáo KT-KT VII. Công trình khác (02 d ự án) 460 385 70 Nâng c ấ p hệ thống điều khi ể n giao thông hiện hữu phục vụ công tác điều h à nh giao thông đô thị Thành phố H ồ Chí Minh Kết n ố i hệ thống t í n hiệu giao thông và lắp đặt camera v à 100 nút giao Trung tâm Qu ả n lý đường hầm sông Sài Gòn 250 175 NSTP 2017-2019 Đ ã phê duyệt thiết k ế BVTC-DT, đang triển khai th i công 71 Nạo vét khai thông tuyến rạch Ô ng Nhiêu Quận 9 Nạo vét L=8,65 km Khu quản lý đường thủy nội đ ị a 210 210 NSTP 2017-2019 Đ ang lập dự án B CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈ NH (12 dự án) 2,235 1,313 72 Bến xe miền Đông m ớ i (Giai đoạn 1) Quận 9, t ỉ nh Bình Dương Diện t í ch 16 ha SAMCO 1,200 600 V ố n d oanh nghiệp 2018-2020 Đang thi công 73 Xây dựng bến xe Buýt Củ Chi Huyện C ủ Chi Xây dựng b ế n xe buýt trên diện tích 1 ha Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 65 64 NSTP 2019 Đang triển khai công tác tr ì nh phê duyệt giá T 1 đ ấ t ở (đã phê duyệt giá T 1 đất nông nghiệp) 74 Xây dựng bến xe Buýt Nhà Bè (điểm trung chuyển hành khách xe buýt tại xã Phú Xuân) Huyện Nhà Bè Xây dựng bế n xe buýt trên diện tích 1,6 ha Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP 28 28 NSTP 2017-2018 Chủ đầu tư đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu lập Thiết k ế b ả n vẽ thi công và dự toán 75 B ế n xe Quận 8 Quận 8 Xây dựng b ế n xe buýt trên diện tích 1,6 ha Trung tâm Quản lý giao thông c ô ng cộng TP 64 65 NSTP 2018-2020 7 6 B ế n xe buýt H ó c Môn Huyện Hóc Môn Xây dựng bến xe buýt trên diện tích 4h Trung tâm Qu ả n lý giao thông công cộng TP 70 70 NSTP 2018-2020 77 B ế n x e buýt Khu CN Lê Minh Xuân mở rộng (tiếp giáp đường Võ Hữu Lợi) Huyện Bình Chánh Xây dựng b ế n xe buýt trên diện tích 1h Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP 70 70 NSTP 2018-2020 78 B ế n xe buýt xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè Xây dựng b ế n xe buýt trên diện tích 1,6h Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP 27 27 NSTP 2018-2020 79 45.1. Xây dựng bãi trung chuyển xe buý t tại Khu B, số 152 Điện Biên Ph ủ . Quận Bình Thạnh Diện tích 1 ,9ha, hệ thống đường dẫn, thoát nước, chi ế u sáng cầu vượt đường ống cấp nước D2000 Khu Quản lý giao thông đ ô thị số 2 250 72 NSTP 2018-2020 Đã K/C cuối tháng 8/2018 45.2. Dự án Bồi thường, gi ả i phóng m ặ t b ằ ng đ ể th ự c hiện dự án Bãi trung chuyển xe buýt tại khu B số 152 Điện Biên Ph ủ Quận Bình Thạnh - 45 hộ và 01 tổ chức bị ảnh hưởng - Diện tích thu hồi: 18 ha Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh 198 198 NSTP 2015-2019 80 Bãi kỹ thuật xe buýt rạch Vĩnh Bình Quận Th ủ Đức 2ha Trung tâm Qu ả n lý giao thông công cộng TP 49 21 NSTP 2018-2020 81 B ã i kỹ thuật xe buýt khu vực lân cận 03 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm V ă n Hai Huyện B ì nh Chánh 4ha Trung tâm Qu ả n lý giao thông công cộng TP 76 31 NSTP 2018-2020 82 Bãi kỹ thuật xe buýt gần B ế n xe Đa Phước (Quốc lộ 50) Huyện B ì nh Chánh 3ha Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP 62 31 NSTP 2018-2020 83 Bãi kỹ thuật xe buýt gần T ỉ nh lộ 10 trong KDC Bình Lợi (đường Trần Văn Giàu) Huyện B ì nh Chánh 4ha Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP 76 36 NSTP 2018-2020 C CÔNG TRÌN H V Ậ N TẢI SỨC C H Ở L Ớ N (02 dự án) 49,375 12,423 84 Tuyến BRT số 1 dọc trục Đông Tây Quận 1, Quận 2, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Bình Tân Dài 23km (từ Vòng xoay An Lạc qua trục V õ V ă n Kiệt-Mai Chí Thọ đến ga Rạch Chiếc) UCCI 2,050 2,050 ODA 2017-2020 Đang hoàn ch ỉ nh dự án 85 Tuyến đường s ắ t đô thị số 1 Quận 1, Bình Thạnh, Quận 2, Thủ Đ ức, Quận 9 Dài 19,7 km, gồm 2,6 km đ i ng ầ m và 17,1 km đi trên cao; với 14 ga gồm: 03 ga ngầm (B ế n Thành; Nhà hát TP, Ba Son), còn lại 11 ga trên cao, xây dựng deopt Long Bình tại Quận 9 Ban Quản lý đường sắt đô thị 47,325 10,373 ODA 2007-2020 Đang thi công. Khối lượng khoảng 52% khối lượng t ổ ng thể. Dự kiến vận hành khai thác 2020 D B Ổ SUNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH (08 CHƯƠNG TRÌNH) VÀO DANH MỤC GIẢM ÙN T Ắ C GIAO THÔNG, GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG 86 S ử a chữa lớn hệ thống công trình giao thông trên địa bàn thành phố Phân khai danh mục hàng năm 87 S ử a chữa vừa hệ thống công tr ì nh giao thông trên địa bàn thành phố Phân khai danh mục hàng năm 88 Thực hiện đảm bảo giao thông các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Phân khai danh mục hàng năm 89 Thực hiện cấp bách các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Phân khai danh mục hàng năm 90 Cải tạo, nâng cấp, l ắ p đặt mới hệ th ố ng chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Phân khai danh mục hàng năm 91 Ngầm hóa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành p hố Phân khai danh mục hàng năm 92 Phòng chống sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố Phân khai danh mục hàng năm 93 Chương trình Phát triển mảng xanh trên địa bàn thành phố Phân khai danh mục hàng năm 94 Quỹ bảo tr ì đường bộ Thành phố Phân khai danh mục hàng năm STT Nguồn vốn Số Lượng Thành tiền 1 Ng uồ n vốn ngân sách 82 33,800 2 Nguồn v ố n ODA 2 24 ,8 45 3 Nguồn vốn Trung ương 3 17,737 4 Nguồn vốn PPP 10 8,263 T Ổ NG CỘNG 97 84,645 PHỤ LỤC 2 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRI Ể N KHAI TH Ự C HIỆN K Ế HOẠCH (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 4341 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) STT Nhiệm vụ/ H ành động C ơ quan ch ủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm Tiến độ - Thời gian hoàn thành A Hoàn thiện quy hoạch, cơ chế chính sách và bộ máy quản lý nhà n ướ c về giao thông đô thị I Hoàn thiện hệ thống quy hoạch 1 Rà soát, điều chỉnh, hợp nhất các quy hoạch trên địa bàn th à nh phố phù hợp với nội dung quy hoạch giao thông vận tải đã được phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Sở Quy hoạch - kiến trúc Sở Giao thông vận tải, Ủ y ban nhân dân các quận huyện, các sở ngành liên quan Quyết định và các đồ án quy hoạch Năm 2016-2020 2 Tổ chức lập và thực hiện quy hoạch chi tiết các tuyến trục ch í nh đô thị, nút giao thông trọng điểm, đường Vành đai, đường trên cao, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tĩnh, mạng lư ớ i vận tải hành khách công cộng đa phương thức, liên thông trong nội đô và k ế t nối với các đô thị vệ tinh, các công trình đầu mối vận tải (bến cảng, nhà ga, sân bay, bến xe ô tô liên t ỉ nh, cảng I CD), rà soát quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng, bến khu vực thành phố Hồ Chí Minh... và xây dựng lộ trình triển khai thực hiện sau khi các quy hoạch được phê duyệt Sở Giao thông vận tải Sở Quy hoạch - kiến trúc, Ủy ban nhân d â n các quận huyện Quy hoạch chi tiết và kế hoạch thực hiện Năm 2016-2020 3 Xem xét điều chỉnh quy hoạch lộ giới các tuyến đường giao thông trong nội thành cho phù hợp với t ì nh hình th ự c tiễn và công bố rộng rãi cho người dân biết Sở Quy hoạch - kiến trúc Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các sở ngành liên quan Quyết định điều chỉnh và công b ố quy hoạch Năm 2019 II Hoàn thiện các cơ chế chính sách 4 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đ ị a bàn th à nh phố hàng năm Ban An toàn giao thông Các đơn vị liên quan Kế hoạch Tháng 1 hàng năm 5 Xây dựng các tiêu chí theo dõi, thống kê v ề trật tự an toàn giao thông, các tiêu chí thi đua làm cơ sở đánh giá các đơn vị h à ng năm. Ban An toàn giao thông Sở Giao thông vận t ả i, Công an thành phố B ộ tiêu chí cụ thể Năm 2018-2020 6 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 về thi công xây dựng c ô ng trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ t ầ ng giao thông đường bộ. S ở Giao thông vận tải Ban An toàn giao thông v à Ủy ban nhân dân các quận huyện. Quyết định Năm 2018 7 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định quản lý và sử dụng lòng đường, vỉ a hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sở Giao thông vận tải Ban An toàn giao thông, Công an thành phố và Ủ y ban nhân dân các quận huyện. Quyết định Năm 2018 8 Nghiên cứu đề xuất các hình thức xử phạt khác để phù hợp với đặc thù đô thị và tăng tính răn đe Công an thành phố Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp Đề xuất các h ì nh thức xử phạt cụ thể, trong đó đẩy mạnh triển khai x ử phạt qua hình ảnh. Năm 2018 9 Ban h à nh quy định qu ả n lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn Thành phố H ồ Chí Minh. Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng, Sở Công thương, S ở TTTT Quyết định Năm 2019 1 0 Huy động vốn từ nhiều nguồn lực khác nhau nh ằ m đ áp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Sở Kế hoạch và đầu tư, các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Phương án cụ thể Quý IV năm 2018 11 Rà soát, thường xuyên công bố Danh mục Dự án gội vốn đầu tư theo hình thức PPP và đẩy mạnh chương trình kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông vận t ả i. Sở Kế hoạch và đầu tư Sở Giao thông vận t ả i Danh mục các dự án và các chương trình kêu gọi đầu tư Công việc thường xuyên hàng năm 12 Ban hành quy trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn thành phố, phù hợp quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan, nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP (bao gồm c ả việc tiếp tục xem xét, phê duyệt đề xuất cũng như nghiên cứu khả thi các dự án PPP) Sở Kế hoạch và đầu tư Sở Giao thông vận tải, các s ở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Quy trình cụ thể Quý IV năm 2018 13 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để phục vụ các c ô ng tr ì nh giao thông trọng điểm Sở Xây dựng Sở Tài nguyên và Môi trư ờ ng, Sở Tài chính và UBND các quận-huyện Phải có sẵn Qu ỹ đất, quỹ nhà trước khi triển khai giải phóng mặt b ằ ng Thực hiện thường xuyên và gắn với Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị 14 Xây dựng cơ ch ế đặc thù rút ng ắ n thời gian các khâu trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Sở Tài nguyên và môi trường Sở Xây dựng, Sở Tư Pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Sở Giao thông vận t ả i Cơ chế cụ thể Quý III năm 2018 15 N g hiên cứu giao cho một đơn vị thực hiện (tổng th ầ u) công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng qu ả n lý hệ thống các hào kỹ thuật Sở Công thương Sở Xây dựng, Sở Giao thôn g vận tải, Sở Thông tin và truyền thông, UBND các quận - huyện Đ ề án cụ thể Quý II năm 2019 16 Đơn gi ả n tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian ra các quyết định cần thiết có liên quan đ ến việc đẩy nhanh ti ế n độ các công trình giao thông Sở Giao thông vận tải Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện có liên quan Cơ chế, chính sách cụ thể và trình tự thủ tục Thực hiện thường xuyên III Hoàn thiện cơ chế, chính sách và bộ máy quản lý nhà nước về giao thông đô thị 17 Nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện chức năng một số cơ quan quản lý trong lĩnh vực giao thông đô thị (Ban An toàn giao thông TP, các đơn vị trực thuộc Sở GTVT, Trung tâm ĐHCT chống ngập nước TP) để đề xuất m ô hình qu ả n lý về giao thông đô thị phù hợp với đặc thù thành phố. Sở Nội vụ Ban An toàn giao thông TP, S ở Giao thông vận tải, Trung tâm Điều hành Chương trình ch ố ng ngập nước Thành phố Mô hình qu ả n lý cụ thể và lộ trình triển khai thực hiện. Quý II I năm 2018 18 Hoàn thiện Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án của thành phố, quận huyện, Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư các dự án ODA Sở Nội vụ Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ủ y ban nhân dân quận huyện. Mô hình quản lý cụ thể và lộ trình tri ể n khai thực hiện. Tháng 9 năm 2018 19 Xây dựng Đề án huy động tổng thể các nguồn lực để phục vụ cho đầu tư cơ s ở hạ tầng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2022 Sở Kế hoạch và đ ầ u tư Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị liên quan Đề án cụ thể gắn với các chương trình hành động của Khối đô thị Tháng 9 năm 2018 20 Chủ trương đầu tư m ột số dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố Sở Kế hoạch và đầu tư Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị liên quan Tờ trình cụ thể cho từng dự án Thực hiện thường xuyên 21 Xây dựng phương án ứng v ố n ngân sách thành phố cho Trung ương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn Th à nh ph ố Sở Giao thông vận tải Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận huyện liên quan Tờ trình cụ t hể đ ể trình Hội đ ồng nhân dân TP Tháng 9 năm 2018 22 Thành lập Hội đồng tư vấn về giao thông đô thị Thành phố: cơ chế, chính sách và qu ả n lý về giao thông đô thị; các giải pháp giao thông vận tải; công nghệ thông tin; xã hội học, đô thị học) Sở Giao thông vận tải Sở Nội vụ, Ban An toàn giao th ô ng TP, Sở Tài chính Hội đồng tư vấn về giao thông đô thị TP Quý III năm 2018 23 Tham mưu thành lập Ban Điều hành tổ chức thực hiện chương trình đ ột phá thực hiện Ngh ị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về chương trình giảm ùn tắ c giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 - 2020 Sở Giao thông vận tải Sở Nội vụ Quy ế t định của Ủy ban nhân dân Thành phố Quý III năm 2018 24 Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các sở ngành, quận huyện và gắn trách nhiệm c ủ a người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai Chương trình. Sở Nội vụ Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Các nội dung công việc cụ thể và lộ trình triển khai thực hiện Quý III năm 2018 25 Trên cơ sở Nghị quyết số 54/2017/QH14 n gày 24 tháng 11 năm 2017 của Qu ố c hội về cơ ch ế cả i cách tiền lương tr ê n địa bàn Thành phố, xây dựng tiêu chí cụ thể đ ể phát huy năng lực làm việc chủ động, sáng tạo của cán bộ công chức của Thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu đ ề ra đầu nhiệm kỳ Sở Nội vụ Các sở ngành, Ủ y ban nhân dân các quận - huyện Các nội dung công việc cụ thể và lộ trình triển khai thực hiện, gắn với các chương trình đột phá khác của Khối đô thị Quý III năm 2018 B Khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông hiện h ữ u I Nâng cao năng l ự c quản lý và kha i thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hi ệ n hữu 1 Nghiên cứu và điều chỉnh phân luồng giao thông hợp lý trên các tuy ế n đường (tổ chức lưu thông một chiều các cặp đường song song; c ấ m rẽ, c ấ m dừng đậu theo giờ; tổ chức t h ực hiện hình thức thay đổi số lượng các làn xe trên tuyến theo các th ời điểm khác nhau). Sở Giao thông vận tải Công an thành phố, UBND các quận-huyện Danh mục cụ thể v à kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm và đột xuất Thực hiện thường xuyên 2 R à soát v à tiến hành cải tạo các đường h ẻ m nối t hông giữa các đường trục, các n ú t giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện Sở Giao th ô ng vận tải, các sở ngành liên quan Kế hoạch hàng năm v à kết hợp v ớ i Chương trình chỉnh trang phát triển đô thị Tháng 1 hàng năm 3 Cải tạo kích thước hình học, m ở rộng t ầ m nhìn đảm b ả o an toàn giao thông tại các giao lộ, các đoạn cong nguy hiểm; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tiểu đảo ở các giao lộ đ ể gi ả i tỏa tiểu đảo, tạo sự thông tho á ng, giao thông thuận l ợ i S ở Giao thông vận t ả i Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật Kế hoạch cụ thể từng năm để thực hiện Tháng 1 hàng năm 4 Tổ chức giao thông một số tuyến đường theo phương thức xe lưu thông theo ngày chẵn, ngày l ẻ và l ấ y ý k iế n rộng rãi của người dân để tạo sự đồng thuận xã hội cao trước khi thực hiện Sở Giao thông vận t ả i Công an th à nh ph ố , Ban An toàn giao th ô ng Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Phương án cụ thể trên từng tuy ế n đường Tháng 1 hàng năm 5 Xây dựng mô hình dự báo t ì nh hình giao thông đô thị của Thành phố trong đó tính đến m ứ c độ gia tăng phương tiện trong giai đ oạn 2018 - 2020 để đề xuất gi ả i pháp giải quyết t ì nh trạng ùn tắc giao th ô ng và tai nạn giao thông. Sở Giao thông vận t ả i Công an thành phố, UBND các quận-huyện Mô h ì nh cụ thể Năm 2019 6 Thường xuyên kiểm tra, rà soát điều chỉnh hệ thống biển báo, sơn đường, đèn tín hiệu giao thông đ ả m b ả o rõ ràng, dễ quan sát; tiếp tục rà soát và điều chỉnh tốc độ p hư ơng tiện cơ giới đường bộ cho phù hợp quy định và tình hình giao thông thực tế Sở Giao thông vận tải Công an thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố, các đơn vị hạ tầng kỹ thuật Danh mục, vị trí lắp đ ặt cụ thể và kế hoạch triển khai thực hiện Thực hiện thường xuyên 7 Nghiên cứu có thể cấm taxi hoạt động tại một số tuyến đường; quy định cụ thể việc đón, trả khách của xe taxi để đảm bảo tr ậ t tự an toàn giao thông Sở Giao thông vận tải Công an thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Phương án cụ th ể trên từng tuy ế n đ ường Tháng 1 hàng năm 8 B ố trí, sử dụng các nguồn v ố n khác nhau để bổ sung các biển báo hướng dẫn giao thông trên các quốc lộ, các tuyến đường chính, đường cửa ngõ ra vào thành phố theo dạng cần vươn, giá long môn, bảng thông tin g i ao thông điện t ử ; đồng thời khẩn trương rà soát, l ắ p đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bi ể n thông tin giao thông điện tử, hệ thống camera quan sát giao thông đo đếm lưu lượng giao th ô ng tại các khu vực, tuy ế n đường trọng điểm của thành phố S ở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận - huyện S ở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính Kế hoạch cụ thể từng năm đ ể thực hiện Tháng 1 hàng năm 9 Đầu t ư các tiện ích cho người bộ hành như bổ sung hàng rào ngăn người đi bộ trên tuyến quốc l ộ , đường trục chính; các đảo dừng chờ; xây dựng cầu vượt, hầm chui cho người đ i bộ. Sở Giao thông vận t ả i Công an TP, Ban An toàn giao thông Thành phố Danh mục, vị trí l ắ p đặt cụ th ể và kế hoạch triển khai thực hiện Thực hiện thường xuyên 10 Xóa bỏ các điểm đen tai nạn giao thông, đi ể m ùn t ắ c giao thông đ ường bộ, bảo đảm hành lang an toàn giao thông cho các Quốc lộ, đường sắt Ban A n toàn giao thông Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, UBND các quận huyện Rà soát, theo dõi và lên kế hoạch kh ắ c phục hàng năm Thực hiện thường xuyên 11 Kiểm soát chặt công tác cấp phép cho các phương tiện vận tải lưu thông trong nội thành, hạn chế tối đa các trường hợp xe tải, xe Container, xe máy chuyên dùng lưu thông v à o nội đô thành phố trong giờ cao điểm Sở Giao thông vận tải Công an Thành phố, UBND các quận huyện Kế hoạch cụ thể và ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát Thực hiện thường xuyên II Công tác quản lý, bảo trì k ết cấu hạ tầng giao thông đường b ộ 12 Tăng cường công tác kiểm tra, duy tu s ử a chữa thư ờ ng xuyên các tuyến đường trên địa b à n thành phố, không để xuất hiện tình trạng mặt đường bị hư h ỏ ng, bi ế n dạng, thiếu hệ thống chiếu sáng, mất an toàn giao thông. Xử lý khắc phục ngay các bất cập của hệ thống hạ tầng giao thông S ở Giao thông vận tải Ban An toàn giao thông thành phố, Công an Thành phố Đảm b ả o khai thác Liên tục và an toàn Thực hiện thường xuyên 13 Thường xuyên rà soát các tuyến đ ường trên địa bàn quản lý (kể cả hệ thống giao thông nông thôn), đảm bảo giao thông thông suốt an toàn Ủy ban nhân dân các quận-huyện Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông th à nh phố, Công an Th à nh phố Đảm bảo khai thác liên tục và an toàn Thực hiện thường xuyên 14 Sử dụng nguồn vốn ủy quyền, Quỹ b ả o trì đường bộ và các nguồn vốn khác thực hiện công tác đảm bảo giao thông kịp thời kết cấu hạ tầng giao thông theo thứ tự cấp bách; tăng cường công tác sửa chữa l ớn và sửa chữa vừa hệ th ố ng hạ tầng giao thông đã đến hạn phải sửa chữa. Sở Giao thông vận t ả i, Ủy ban nhân dân các quận - hu y ện Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính Danh mục công trìn h Quý IV hàng năm 15 Đẩy mạnh thực hiện tổ chức đấu thầu công tác quản lý bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, nh ằ m nâng cao chất lượng, trách nhiệm và hiệu quả qu ả n lý cơ sở hạ tầng. Sở Giao thông vận tải Ủy ban nhân dân các quận - huyện Triển khai đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch v ụ công ích lĩnh vực giao thông vận t ả i Thực hiện thường xuyên III Sử dụng hiệu qu ả Quỹ b ả o trì đường bộ 16 Sử dụng kinh phí của Quỹ để thực hiện ngay các công việc cần thiết để k é o giảm ùn t ắ c giao thông và tai nạn giao thông; khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông, phát triển kết cấu hạ tầng vận tải Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo tr ì đường bộ thành phố được quyết định ch ủ trương đầu tư Thành viên quỹ Chịu trách quyết định thực hiện và chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình t ừ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Thực hiện thường xuyên 17 Nghiên cứu triển khai thực hiện các chính sách để tăng thêm nguồn thu vào Quỹ bảo trì đường bộ, gi ả m dần việc hỗ trợ của Ngân sách Hội đồng Qu ả n lý Quỹ bảo trì đường bộ TP, Sở giao thông vận tải Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Văn hóa thể thao Đề xuất cụ thể và Kế hoạch thực hiện Thực hiện thường xuyên IV Kiểm soát việc phát triển các khu tập trung đông ngư ời có nguy cư gây ùn tắc giao thông khu vực nội đô 18 Rà soát toàn bộ các trung tâm thương mại, cao ốc, bệnh viện, trường học,...khu vực nội đô gây ùn tắc giao thông để xem xét, điều chỉnh chức năng hoạt động cho phù hợp. S ở Giao thông vận tải, UBND các quận huyện Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố Danh sách các vị trí gây ùn tắc giao thông Tháng 1 hàng năm 19 Rà soát cải tạo lại các lối ra v à o tại các tụ đi ể m đ ông người; lắp đặt các biển cấm dừng đậu của phương tiện trên đường đ ể hạn chế tối đa tình trạng dừng đậu t ù y tiện dưới lòng đường, vỉa hè. Sở Giao thông vận tải UBND các quận huyện Các vị trí cụ thể v à kế hoạch thực hiện Thực hiện thường xuyên. 20 Triển khai thực hiện việc đánh giá tác động giao thông đô thị hoặc thỏa thuận đ ầ u nối giao thông trước khi thẩm định các đ ồ án quy hoạch; các hồ sơ thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng tập trung đông người có nguy cơ gây ùn tắc giao thông Sở Giao thông vận tải Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, UBND các quận huyện. Văn bản hướng dẫn v à triển khai thực hiện Thực hiện thường xuyên V Chấn chỉnh công tác thi công trên đường bộ đang khai thác 21 Xây dựng kế hoạch phối hợp thi công hàng năm trên đường bộ đang khai thác; công bố rộng rãi trên các phương tiện và các công trình cụ thể đ ể người d â n thư ờ ng xuyên theo dõi, giám sát qu á trình thực hiện. Sở Giao thông vận tải Sở Công thương, Sở TTTT và các ch ủ đầu tư. K ế hoạch, quy mô và bản đồ tiến độ thực hiện các công trình Tháng 1 hàng năm 22 Tăng cường kiểm tra giám sát quá trình triển khai công tác thi công trên đ ường bộ đang khai thác nh ằ m đảm bảo an toàn giao thông, mỹ qua n đô thị, trong đ ó tập tr ung vào việc x ử phạt cụ thể đối với từng đơ n vị, cá nhân c ó liên quan Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận huyện. S ở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận huyện. Danh sách các đơn vị, cá nhân cụ th ể Thực hiện thường xuyên. C Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông 1 Huy động tối đa nguồn lực để có thể triển khai xây dựng và hoàn thành các dự án trọng điểm giai đoạn 2018-2020 Công ty Đầu tư Tài chính Nh à nước Thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giao th ô ng vận tải Kế hoạch huy động nguồn vốn thực hiện các dự án Quý I hàng năm 2 Tập trung đầu tư xây dựng một số nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố, khép kín Vành đ ai 2, các tu y ến đường c ử a ngõ nh ằ m giải nhanh ùn t ắ c v à tai nạn giao thông khu vực Sở Giao thông vận tải Các sở-ban-ngành Theo Phụ lục 1 Theo kế hoạch tại Phụ lục I 3 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bãi đ ậu xe ngầm ở trung tâm thành phố S ở Giao th ô ng vận tải Các sở-ban-ngàn h Kế hoạch chi tiết của từng dự án Năm 2016-2020 4 Hoàn chỉnh thủ tục v à đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng tuy ế n đường sắt đ ô thị số 1 (B ế n Thành - Suối Tiên), tuyến tàu điện ngầm s ố 2 (B ế n Thành - Tham Lương) Ban Quản lý đường s ắ t đô thị Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở GTVT Đưa vào khai thác sử dụng Hoàn thành tuyến số 1 trong năm 2020 5 Đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường sắt đô thị khác. Ban Qu ả n lý đ ường sắt đô th ị Các sở-ban-ng à nh Xây dựng K ế hoạch cụ thể điều hành thực hiện giai đoạn 2018-2020 Quý IV n ă m 2018 6 Phối hợp với Bộ Giao thông vận t ả i tr iển khai nhanh d ự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Quốc lộ 50, xây d ựn g một phần đường Vành đai 3, Vành đai 4 tr ước năm 2020. S ở Giao thông vận tải Các đơn vị thuộc Bộ GTVT Xây dựng Kế hoạch cụ thể điều hành thực hiện giai đ oạn 2018-2020 Thực hiện hàng Quý 7 Phát huy vai trò của Công ty đầu tư tài chính Nhà nước thành phố trong công tác huy động các nguồn lực đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp c ó vốn nhà nước, tổ chức đấu thầu một số khu đất, mặt bằng nhà xưởng giá trị lớn để tạo v ố n đầu tư các công trình giao thông trọng điểm Công ty Đầu tư Tà i chính Nhà nước Sở Kế hoạch và đầu t ư, Sở Tài Chính Phương án c ụ thể Quý I năm 2019 8 Triển khai thực hiện chủ trương chuy ể n đổi linh hoạt về nguồn vốn đầu tư, hình thức đ ầ u tư của các dự án đầu tư trong danh mục Chương trình tại Phụ lục 1 (từ vốn ngân sách sang PPP , ODA, ... v à ngược lại; ...). Sở Kế hoạch và đầu tư Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính Phương án cụ th ể của từng dự án để hoàn tất thủ tục đầu tư Thực hiện thường xuyên 9 Xác định các vị trí đầu tư xây dựng các bãi đ ỗ xe thông minh khu vực trung tâm thành phố để k ê u gọi xã hội hóa Sở Giao thông vận t ả i Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Tài nguyên và m ô i trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ủy ban nh â n dân các quận c ó liên quan Danh mục các tuy ế n đường Quý IV năm 2018 10 Xử phạt nghiêm đối với các nhà thầu tham gia hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ b ả n thường xuyên vi phạm ti ế n độ, chất lượng Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng và UBND các quận - huyện Danh sách c á c cá nhân, đơn vị vi phạm và công bố trên trang thông tin xây d ựn g Thực hiện hàng Quý 11 Danh mục các dự án cần chuẩn bị sớm quỹ đất, tiến hành trước công tác giải phóng mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật Sở Giao thông vận t ả i Sở Tài nguyên và Môi trường; S ở Kế hoạch và đầu tư và Ủy ban nhân dân các quận - huy ệ n Danh sách trình UBND TP phê duyệt v à triển khai thực hiện. Kế hoạch nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm 12 Đẩ y nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình giao thông, đặc biệt là các c ô ng trình giao thông trọng điểm trên đ ị a bàn Ủ y ban nhân dân các quận - huyện Sở Giao thông vận t ả i Các dự án cụ thể Theo ti ế n độ các dự án trong phụ lục 1 13 Th ủ trưởng các đơn vị, sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nh â n dân thành phố các nội dung liên quan đ ế n lĩnh vực quản lý nếu chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm ch ấ m dứt tình trạng chậm tiến độ các công tr ì nh giao thông Lãnh đạo các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện Sở Tài nguyên và mô i trường, Sở Giao thông vận tải Theo từng dự án cụ thể Kể từ năm 2018 14 Tích cực di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc đơn v ị mình qu ả n lý Các đơn vị quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật Sở Giao thông vận t ả i Theo từng dự án cụ th ể Thực hiện thường xuyên 15 Đẩy mạnh x ã hội hóa đầu tư xây dựng các khu dân cư tập trung ở khu vực ngo ại thành, bảo đảm bố trí đ ầ y đ ủ các công tr ì nh phúc lợi công cộng, sinh hoạt thuận tiện để giảm bớt lưu lượng giao thông trong nội thành Sở Xây dựng Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Quy hoạch - kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Theo Chương trình ch ỉ nh trang đ ô thị Thực hiện thường xuyên 16 Việc phát triển các cao ố c, khu đô thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học... cần phải thực hiện phù hợp với hiện trạng và lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông xung quanh theo quy hoạch được duyệt và phải kiểm soát chặt chẽ Sở Xây dựng S ở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Y t ế , Sở Giáo dục và đào tạo Quy định cụ thể K ể từ Quý II I năm 2018 D Nâng cao hi ệ u quả ho ạ t động v ậ n tải hành khách và v ậ n t ả i hàng h ó a; quản lý nhu c ầ u giao thông cá nhân I Rà soát và tối ưu mạng lư ớ i vận tải hành khách c ô ng cộng trên địa bàn Thành phố 1 Tổ chức s ắ p xếp lại mạng lưới tuyến xe buýt theo kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển vận t ả i hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 để hình thành mạng lưới xe buýt liên th ô ng v à ph ủ khắp Sở Giao thông vận tải Ban Qu ả n lý đường sắt đ ô thị Đảm b ả o tiện ích cho hành khách Thực hiện thường xuyên 2 Triển khai các tuy ế n buýt có trợ g i á đưa rước học sinh trên địa bàn các quận - huyện và tổ chức m ở rộng phương án vận chuyển học sinh, sinh viên tại các trường bằng nhiều hình thức khác nhau. Sở Giao thông vận tải Sở Giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Kế hoạch cụ th ể Tháng 1 hàng năm 3 Tiếp tục sắp xếp , đổi mới mô hình quản lý của các hợp tác xã vận tải xe buýt hướng đến việc phát triển doanh nghiệp vận tải theo mô h ì nh quản lý tập trung, quản lý tốt hoạt động của các doanh nghiệp xe buýt gắn với tổ chức sắp xếp lại các đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách b ằ ng xe buýt; Sở Giao thông vận t ả i Liên minh HTX Thành phố Thực hiện thường xuyên 4 Qu ả n lý tốt hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng taxi và các hình thức tương tự taxi (Grab, Uber,...). Sở Giao thông vận t ả i Hiệp hội Taxi thành phố Thực hiện thường xuyên 5 Nâng cao năng lực qu ả n lý vận tải và hiệu quả hoạt động của xe buýt, xe khách liên tỉnh, xe taxi. S ở Giao thông vận tải Hiệp hội vận t ả i hành khách và Hiệp hội Taxi thành phố Thực hiện thường xuyên 6 Tiếp tục áp dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển mạnh mẽ xe buýt, tổ chức đấu thầu l uồng tuyến, qu ả ng cáo thương mại bên ngoài thân xe buýt, nhà chờ, trạm dừng, hỗ trợ lãi vay đầu tư đổi mới xe buýt,... Sở Tài chính Sở Giao thông vận tải Hoàn thành chỉ tiêu kh ối lượng vận tải hành khách công cộng đến năm 2020 Thực hiện thường xuyên hàng năm 7 Thực hiện thí đi ể m một số tuyến đường có bố trí làn đường dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt như: Võ Thị Sáu, Điện Biên Ph ủ , Xa lộ Hà Nộ i,... tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai tiếp. Sở Giao thông vận tải Các sở-ban-ngành và UBND các quận-huyện Một số đ oạn đ ường ưu tiên cho xe buýt Quý IV năm 2019 8 Xây dựng Đề án kh ả o sát, lấy ý kiến của nhân dân thành phố về nhu c ầ u đi lại b ằ ng xe buýt trong đó đánh giá và tìm hiểu nguyên nhân cụ thể về việc nhân dân ít sử dụng xe buýt đ ể đề ra giải pháp phát triển sản lượng hành khách đi xe b uýt Sở Giao thông vận tải Ủy ban mặt trận T ổ quốc Th à nh phố, Ủ y ban nhân dân các quận - huyện Đề án cụ thể Quý I năm 2019 9 Mở rộng mạng lưới tuyến xe buýt kết nối đến các khu đô thị mới, khu công nghiệp, đầu m ố i giao thông, các đô thị vệ tinh; tổ chức các tuyến buýt kết nối với c ả ng hàng không Tân Sơn Nhất đến các tỉnh lân cận Sở Giao thông vận t ả i Các s ở -ban-ngành và UBND các quận-huyện, các Sở GTVT các t ỉ nh có liên quan Kế hoạch cụ thể Q uý IV nă m 2018 10 Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp đ ể cải thiện ch ấ t lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng b ằ ng xe buýt. Sở Giao thông vận tải Các sở ngành liên quan Kế hoạch và lộ trình thực hiện hàng năm Thực hiện thường xuyên II Đầu tư đổi mới phương tiện phù hợp với đặc tín h đô thị và thân thiện môi trường 11 Tập trung nguồn lực đầu tư đoàn phương tiện phục vụ hoạt động vận tải hành khách cộng cộng đến năm 2020 đạt 5.525 xe (trong đó có 4.306 xe buýt và 1,219 xe đưa rước học sinh), bổ sung kinh phí ngân sách dự kiến hỗ t rợ lãi vay l à 2.447 tỷ đồng và bố trí kinh phí trợ giá xe buýt giai đoạn 2018-2020 là 7.755 t ỷ đồng Sở Giao thông vận tải Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư Kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm. Quý I V n ăm 2018 12 Triển khai đầ u tư phát triển xe buýt phục vụ người khuyết tật, xe buýt thân thiện với môi trường (sử dụng điện, khí CNG) đồng bộ với kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trạm nạp khí nén thiên nhiên CNG S ở Giao thông vận tải Các s ở ngành li ê n quan Kế hoạch triển khai thực hiện h à ng năm. Thực hiện thường xuyên 13 Triển khai phát triển các loại hình vận t ả i hành khách công cộng bằng phương tiện vận t ả i thủy thâ n thiện môi trường Sở Giao thông vận tải Các s ở ngành liên quan Các tuyến xe buýt th ủ y có kết nối với hệ thống buýt đường bộ. Quý III năm 2018 III Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng cho vận tải hành khách công cộng, dành quỹ đất hợp lý cho p h át triển vận tải hành khách công cộng 14 Tiếp tục thực hiện rà soát, xác định vị tr í , địa điểm, pháp lý về đất đai, quy mô diện tích cụ thể các địa đi ể m quy hoạch xây dựng bến bãi cho xe buýt trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt Sở T à i nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Sở Giao thông vận tải, các sở ngành có liên quan Báo cáo kết quả, đề xuất quy mô, diện tích đất dành cho hoạt động xe buýt Đ ế n năm 2020, giải quyết dứt điểm các điểm đầu - điể m cuối xe buýt sử dụng tạm lòng lề đường. 1 5 Cải tạo và xây dựng mới trạm dừng, nhà chờ xe buýt , đảm bảo bố trí trạm dừng, nhà chờ thuận lợi cho hành khách dễ dàng tiếp cận v à chuyển tuyến; bổ sung lộ trình các tuy ế n xe buýt trong phạm vi ảnh hưởng của tuy ế n đường sắt đô thị s ố 1 và tuyến xe buýt nhanh BRT số 1 Sở Giao thông vận t ả i Ban Qu ả n lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Danh mục c ụ thể Quý I năm 2019 16 Xác định lộ tr ì nh, sắp x ế p ưu tiên xây dựng b ế n bãi cho xe buýt theo danh mục bến bãi được bố trí theo quy hoạch Sở Giao thông vận tải Sở Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Danh mục bến bãi cụ thể Theo tiến độ các b ế n bãi được bàn giao 17 Đầu tư xây dựng Bãi trung chuy ể n xe buýt tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt phát triển các b ế n bãi trung chuyển xe buýt gần các giao cắt giữa đường trục chính với tuyến Vành đai 2 nh ằ m hạn ch ế phương tiện giao thông vào thành phố Sở Giao thông vận t ải Các sở-ban-ngành và UBND các quận-huyện Xây dựng xong các đầu mối trung chuyển theo Phụ lục 1 Năm 2018-2020 18 Hình thành các đi ể m giữ xe mô tô và xe g ắ n máy 2-3 bánh cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng Sở Giao thông vận tải Các sở-ban-ngành và UBND các quận-huyện Danh mục cụ thể Quý II năm 2019 19 Hiện đại h ó a công tác quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, cụ thể nâng cấp cơ s ở hạ tầng, đầu tư hệ thống trang thiết bị giám sát điều hành (camera, hệ thống truyền dẫn, cơ sở dữ liệu...), lắp đặt trang thiết bị hiện đại tại các điểm dừng, nhà chờ, điểm đầu cuối, điểm trung chuyển S ở Giao thông vận t ả i Các sở-ban-ngành và UBND các quận-huyện Kế hoạch cụ thể Hoàn thành trước năm 2020 20 Xây dựng hoàn thành Bến xe miền Đông mới, kh ở i công xây dựng B ế n xe miền Tây mới và di dời hoạt động các b ế n xe cũ. Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn Các sở-ban-ngành và UBND các quận-huyện Xây dựng hoàn thành B ế n xe Miền Đông mới giai đoạn 1, khởi công xây dựng B ế n xe Miền Tây mới Năm 2019-2020 IV Triển khai các giải pháp đưa các dự án vận t ả i hành khách công cộng lớn vào khai thác 21 Xây dựng phương án kết nối giao thông tại các nhà ga metro, dọc tuyến BRT vào các tuyến giao thông hiện hữu sau khi tuy ế n metro số 1, s ố 2 và tuyến BRT được đưa vào khai thác sử dụng Sở Giao thông vận tải Ban Qu ả n lý đầu t ư xây dựng công trình giao thông - đô thị T P , Ban Quản lý đường sắt đô thị, UBND các quận - huyện Phương án cụ th ể Quý I năm 2019 22 Chuẩn bị nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy chuẩn bị cho việc qu ả n lý, khai thác có hiệu quả các tuyến metro, tuyến BRT Sở Nội vụ Ban Qu ả n lý đường sắt đô thị; Sở Giao thông vận tải, Phương án cụ thể Quý IV năm 2018 V Kiểm soát lưu thông đ ố i với phương tiện giao th ô ng cá nhân 23 Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Sở Giao thông vận t ả i Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Quý I năm 2019 24 Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm việc hạn chế môtô, xe g ắ n máy và ôtô lưu thông trên một số tuy ế n đường, kh u vực vào một số giờ nhất định. Trong kế hoạch cần xác định rõ lộ trình thực hiện, loại phương tiện, thời gian hạn chế Sở Giao thông vận tải Công an Thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Kế hoạch cụ thể Q uý I hàng năm 25 Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các ph ố đi bộ khu vực trung tâm Thành phố theo Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 29 th á n g 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạc h xây dựng đô thị chi tiết tỷ l ệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu trung t âm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (930ha) Sở Giao thông vận tải Công an Thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Kế hoạch cụ thể Quý I năm 2019 26 Xây dựng và triển khai Đề án thu phí lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố đồng thời hạn chế một số loại phương tiện giao thông cá nhân lưu th ô ng vào một số tuyến đường, khu vực trung tâm thành phố trong các thời điểm nhất định Sở Giao thông vận tải Các sở ngành liên quan Đề án cụ thể và triển khai thực hiện Quý I năm 2019 27 Nghiên cứu xây dựng và thực hiện thí điểm việc điều ch ỉ nh tăng mức thu các loại phí Liên quan đến đăng ký mới v à lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông; x â y dựng các biện pháp kinh tế, hành chính với lộ trình phù hợp nhằm hạn chế nhu cầu xe máy lưu thông Viện Nghiên c ứ u phát triển thành phố Các sở - ngành, Ban ATGT TP và UBND các quận - huyện Đề án cụ thể Quý II năm 2019 28 Thực hiện Đề án hạn chế lưu thông của các phương tiện vận chuyển hành khách từ 30 chỗ ngồi trở lên trên 1 s ố tuy ế n đường. Sở Giao thông vận tải Các sở ngành liên quan Đề án c ụ th ể và triển khai thực hiện Quý I năm 2019 29 Di dời cụm cảng Trường Thọ ra khỏi khu vực nội đ ô Thành phố Liên doanh 3 Công ty Công ty Cổ phần Đức Khải - Công ty cổ phần Địa ố c Tân Hoàng - Công ty Cổ phần địa ốc Tam B ình Các sở ngành liên quan Kế hoạch cụ thể Hoàn thành trong năm 2020 30 Đ ẩ y nhanh tiến độ di dời các trường học, bệnh viện, trung tâm đăng kiểm, các nơi tập trung đông người ra khỏi khu vực trung tâm thành phố theo đúng quy hoạch Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân d â n các quận - huyện Các sở ngành liên quan Kế hoạch cụ thể v à báo cáo kết quả hàng năm cho Ban Điều hành Thực hiện thường xuyên VI Nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường thủy nội địa nh ằ m giảm bớt áp lực giao th ô ng đư ờ ng bộ 31 Khai thác có hiệu quả trong hoạt động vận tải thông qua việc kết n ố i liên thông các loại hình vận t ả i bằng đường hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ,...giảm áp lực giao thông cho đường bộ Sở Giao thông vận tải Các đơn vị tr ự c thuộc Bộ GTVT Kế hoạch phối hợp thực hiện trong công tác vận t ả i đa phương thức Thực hiện thường xuyên 32 Cải tạo, nâng cấp, khai thông các luồng tuyến giao thông thủy hiện hữu của thành phố. Sở Giao thông vận tải Các sở ngành, UBND các quận - huyện có liên quan Cải tạo và Công bố các luồng tuy ế n đường thủy Thực hiện thường xuyên 33 Khai thông những luồng tuy ế n đường thủy mới của thành phố để có thể khai thác và đưa vào sử dụng. Sở Giao thông vận tải Các sở ngành, UBND các quận - huyện Các sở ngành, UBND các quận - huyện c ó liên quan Thực hiện thường xuyên 34 Thực hiện đầu tư nâng cấp, nạo vét các t uyến đường thủy nội địa k ế t n ố i th à nh phố với các t ỉ nh đồng bằng sông Cửu Long Sở Giao thông vận t ả i Các sở ngành, UBND các quận - huyện c ó liên quan Kế hoạch thực hiện Năm 2018 -2020 35 K ế t nối các c ả ng đ ường sông với hệ thống c ả ng biển, phát triển các h ì nh thức trung chuyển hàng h ó a giữa Thành phố Hồ Chí Minh và t ỉ nh lân cận Sở Giao thông vận t ả i Các sở ngành, UBND các quận - huyện có liên quan K ế hoạch thực hiện Thực hiện thường xuyên 36 Đ ầ u tư xây dựng các cảng hàng hóa đường sông kết nối hệ thống cảng biển thành phố; xây dựng mối l iên kết giao thông và hỗ trợ hữu hiệu giữa vận tải đ ường bộ và vận tải đường thủy thông qua hệ thống cảng mới Sở Giao thông vận tải Các sở ngành, UBND các quận - huyện có liên quan Kế hoạch thực hiện Thực hiện thường xuyên 37 Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh ti ế n độ di dời các c ả ng trên sông Sài Gòn, các dự án kết nối giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất Sở Giao thông vận tải Các đơn vị thuộc Bộ GTVT Kế hoạch thực hiện Thực hiện thường xuyên 38 Xây dựng khu đô thị c ả ng, phát triển n hanh, đồng bộ cụm công nghiệp - logistic - cảng bi ể n ở Hiệp Phước, gắn kết chặt chẽ với hệ thống c ả ng logict i c nội địa tại khu vực Cát Lái Công ty TNHH MTV Phát tr iển CN Tân Thuận Các sở ngành, UBND các quận - huyện có liên quan Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Theo kế hoạch đã xây dựng 39 Triển khai phát triển các loại hình vận t ả i hành khách công cộng bằng phương tiện vận t ả i thủy thân thiện môi trường. Sở Giao thông vận tải Các sở ngành, UBND các quận- huyện có liên quan Đề án cụ thể Q uý IV năm 2018 E Tăng cường ứng dụng khoa h ọc công nghệ và công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng, qu ả n lý khai thác, điều hành giao thông vận t ả i I Ứ ng dụng công nghệ hiện đại trong công tác qu ả n lý đầu tư xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và tổ chức khai thác hạ tầng giao thông tr ê n địa bàn thành ph ố 1 Đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác qu ả n lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng Các dự án cụ th ể Thực hiện thường xuyên 2 Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về qu ả n lý cơ sở hạ tầng giao thông, công cụ thu thập, tích hợp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu giao thông đô thị theo thời gian. Sở Giao thông vận tải Các sở ngành liên quan Cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông đô thị thành phố Quý I năm 2019 3 Triển khai, phổ biến rộng rãi cổng thông tin giao thông điện t ử thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để người dân, cán bộ, công chức ph ả n ánh sự cố hạ tầng, các bất cập trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị Sở Giao thông vận t ả i Sở Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Trang thông tin, ứng dụng trên thiết bị di động thông minh, tổng đài tiếp nhận.... Thực hiện thường xuyên 4 Triển khai áp dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới để nâng cao chất lượn g , hiệu quả trong công tác qu ả n lý và bảo trì hệ thống cơ s ở hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Sở Giao thông vận tải Các sở ngành liên quan Các ứng dụng, đề án cụ thể Thực hiện thường xuyên II Đ ẩy nhanh xây dựng hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông và ứng dụng công nghệ th ô ng tin; xây dựng hoàn thành Trung tâm Điều hành giao thông thành phố 5 Đầu tư, xây dựng Trung tâm điều khiển giao thông tập trung dựa trên cơ sở hạ tầng hiện hữu. Sở Giao thông vận tải Sở Thông tin và truyền thông Trung tâm điều khiển giao thông Quý IV năm 2018 6 Nâng cấp hệ thống truyền dẫn dữ liệu chất lượng cao đối với các hệ thống điều khiển giao thông (camera giao thông, b ằ ng thông tin giao thông điện tử, hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông...) Sở Giao thông vận tải Sở Thông tin và truyền thông, Công an Thành phố Đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn thông tin và an ninh mạng Thực hiện thường xuyên 7 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Điều khiển giao thông thành phố - giai đoạn 2 Sở Giao thông vận t ả i Các sở-ban-ngành Trung tâm điều khiển giao thông Thành phố Năm 2020 III Khai thác hiệu qu ả hệ thống trang thiết bị giám sát giao thông 8 Xây dựng hệ thống camera độ phân giải cao giám sát dùng chung, tích hợp và chia s ẻ dữ liệu dùng chung cho các ngành khác theo nhu cầu Công an TP Sở Giao thông vận tải Kế hoạch thực hiện Quý I năm 2019 9 Khai thác hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình gắn tr ê n phương tiện vận tải hàng hóa và vận t ả i hành khách lưu thông trên địa bàn thành phố phục vụ công tác quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm và cấp phép phương tiện lưu thông Sở Giao thông vận tải Công an Thành phố Kế hoạch thực hiện Thực hiện thường xuyên 10 Đầu tư các trạm kiểm soát t ả i trọng xe tự động phục vụ công tác kiểm tra xử lý xe vi phạm quá tải lưu thông trên đ ường bộ đang khai thác Sở Giao thông vận t ả i Công an TP Danh mục cụ thể Hoàn thành trước năm 2020 IV Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành vận tải 11 Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng b ằ ng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Sở Giao thông vận tải Sở Thông tin và truyền thông Sử dụng vé điện t ử thông minh Quý IV năm 2018 12 Chuyển đ ổi các trạm thu phí th ủ công hiện nay sang phương thức thu phí điện tử không dừng ETC. Các nhà đầu tư thu phí trên địa bàn TP Các sở ngành liên quan Thu phí điện tử Năm 2018-2019 13 Nghiên cứu tích hợp hệ thống vé điện tử, hệ thống thông tin hành khách của các tuyến vận tải hành khách kh ố i lượng lớn với hệ thống vé và hệ thống thông thông tin hành khách của mạng lưới xe buýt Ban Quản lý đ ường sắt đô thị Sở Thông tin và truyền thông, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Giao thông vận tả i Mô h ì nh thực hiện Quý III năm 2019 V Ki ể m soát v à hiện đại hóa công tác đăng kiểm và đào tạo, sát hạch cấp giấy ph é p lái xe 14 Thực hiện việc quản lý hồ sơ điện tử của người lái xe; quản lý phương tiện và triển khai thực hiện quy chế p hố i hợp cung cấp thông tin giữa Công an th à nh ph ố và Sở Giao thông vận tải trong qu ả n lý người lái xe, quản lý phương tiện Sở Giao thông vận tải Công an Thành phố Quản lý hồ sơ điện tử Quý IV năm 2018 15 Đ ẩy mạn h việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính . Sở Giao thông vận tải Sở Thông tin và truyền thông Dịch vụ c ô ng trực tuyến mức độ 3 và 4 Thực hiện thường xuyên F Đ ẩ y mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý th ứ c chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông 1 Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nhiều h ì nh thức và nội dung phù hợp, theo các chuyên đề, Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông v à o sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội . Đưa việc chấ p hành pháp luật về trật tự, an toàn giao th ô ng là một tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, hội vi ê n. Bên cạnh đ ó, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố hạn chế sử dụng xe gắn máy cá nhân, chuyển đổi phương thức đi lại bằng các loại phương tiện vận tải hành khách công cộng Ban An toàn giao thông th à nh phố, Ủy ban Mặt trận T ổ quốc Thành phố Sở ban ngành liên quan Kế hoạch cụ th ể hàng năm Thực hiện thường xuyên 2 Triển khai tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị, ý thức và trách nhiệm của công dân khi tham gia giao thông Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố Sở ban ngành liên quan Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 3 Xây dựng giáo án giáo dục công dân trong đó lồng ghép chương trình giáo dục về an toàn giao thông, ý thức công dân khi tham gia giao thông, ch ấ p hành Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa, có văn hóa ứng x ử , văn minh nơi công cộng...từ bậc mẫu giáo đ ế n đại học. Phải có nhiều chương trình hoạt động thực tiễn giáo dục về ý thức v à trách nhiệm công dân liên quan đ ến văn hóa giao thông đô thị Sở Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân các quận - huyện Giáo án cụ thể Thực hiện thường xuyên 4 Xây dựng kế hoạch tuy ê n truyền vận động học sinh, sinh viên đi học bằng xe buýt, x e đạp hoặc đi bộ Sở Giáo dục và đảo tạo Ủ y ban nhân dân các quận - huyện; Sở Giao thông vận t ả i, Thành đoàn. Đ ế n năm 2020 ph ấ n đ ấ u đạt chỉ tiêu 15-20% học sinh- sinh viên tham gia đi lại bằng xe buýt so với tổng số học sinh-sinh viên tại mỗi trường Thực hiện thường xuyên 5 Tuyên truyền và phát động phong trào về gi ữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh công cộng trước c ổ ng trường. Sở Giáo dục v à đào tạo Ủy ban nh â n dân các quận - huyện. XD phong trào thi đ ua và hình thức tuyên truyền cụ thể Thực hiện thường xuyên 6 Tổ chức nhiều chương trình, hội thi lái xe an toàn. Sở Giao thông vận tải Ban An toàn giao thông Thành phố và sở ngành liên quan XD các chương trình, hội thi Thực hiện thường xuyên 7 Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền để triển khai thí đi ể m tại các quận trung tâm nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Nội dung tuyên t r uyền tập trung vào các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông Ban An toàn giao thông TP Thành đoàn, Công an Thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong, Ủy ban nhân dân các quận - huyện Chuyên đề cụ thể Thực hiện thường xuyên 8 Tăng cường công tác tuyên truyền vận động công nhân, học sinh, sinh viên tham gia đi l à m, đi học bằng xe đ ưa rước Sở Giao thông vận t ả i Sở Giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Ban QL khu c hế xuất - khu công nghiệp, các Trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Kế hoạch cụ thể h à ng năm Thực hiện thường xuyên 9 Đầu tư xây dựng mô hình công viên an toàn giao thông và phối hợp với Sở Giáo dục và đ à o tạo đ ể giáo dục các cấp học Sở Giao thông vận tải Sở Giáo dục và đào tạo, Ban An toàn giao thông Thành phố, Ủ y ban nh â n dân các quận huyện Mô hình công viên an toàn giao thông cụ thể và triển khai thực hiện Xây dựng mô hình trước Quý IV năm 2018 10 Tổ chức đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ bi ế n giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị; ý thức và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên - những người tham gia giao thông thường xuyên; bên cạnh đó, kêu gọi tuyên truyền và vận động ng ư ời dân trên địa bàn tích cực tham gia theo dõi, giám sát và bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thôn g Ủy ban nhân d â n các quận - huyện Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Kế hoạch cụ thể h à ng năm Thực hiện thường xu yê n 11 Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về an toàn giao thông tại các đ ị a phương, chủ trọng phát triển ở cấp cơ s ở Ủy ban nhân dân các quận - huyện Các tổ chức đo à n thể chính trị - xã hội Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 12 Triển khai thực hiện treo băng rôn, pano cổ động, tờ bướm, xe loa lưu động, dàn dựng các chương trình ca múa nhạc, hài kịch lưu động,... tuyên truyền cổ động về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Thực hiện bản tin với những hình ảnh bài viết phê phán những hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, những hình ảnh và gương người tốt, việc t ố t, gương sáng phố phường về trật tự a n toàn giao thông đến nhân dân thông qua các buổi họp tổ dân phố Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ban An toàn giao thông Thàn h phố Các tổ chức đo à n thể chính trị - xã hội Kế hoạch cụ th ể hàng năm Thực hiện thường xuyên 13 Vận động nhân dân không buôn bán lấn ch iế m lòng đường và chấp hành nghiêm ch ỉ nh pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nếp sống v ă n minh đô thị và ứng xử văn hóa nơi công cộng, đặc biệt trong khi tham gia giao thông Ủy ban nhân dân các quận - huyện Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 14 Xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền, xây dựng ý thức văn hóa giao thông và nếp sống v ă n minh đô thị trong lực lượng thanh niên, thường xuyên có các mô hình sinh hoạt sinh động, đổi mới phong cách hoạt động tạo sân chơi lành mạnh thu hút thanh niên tham gia có tổ chức; tuyên truyền, quảng bá loại hình đưa rước học sinh đến với phụ huynh học sinh và học sinh. Th à nh đoàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; Sở Giao thông vận t ả i, Sở Giáo dục đào tạo. Kế hoạch cụ th ể hàng năm Thực hiện thường xuyên 15 Mở chuyên trang, chuyên mục theo định kỳ để thường xuyên tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông v à trên các trang thông tin điện tử của các báo Các cơ quan truyền thông của thành phố Sở Thông tin và truyền thông v à các s ở ngành; UBND các quận huyện liên quan Các hình thức tuyên truyền thông qua phương tiện thông t in đ ại chúng Thực hiện thường xuyên 16 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức phi Chính phủ. . . xây dựng và thực hiện các chương trình, kế h oạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ bi ế n, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, trọng tâm là các hoạt động tuy ê n truyền gắn với ch ủ đề an toàn giao thông h à ng năm. Ban An toàn giao thông Thành phố Sở Thông tin v à truyền thông và các sở ngành; UBND các quận huyện liên quan Kế hoạch cụ thể hàng năm, Tập trung các biện pháp đ ổi mới hình thức nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các đối tượng được tuyên truyền, nội dung cần biên tập ng ắ n gọn - dễ hiểu, dễ nhớ và dễ l à m theo. Thực hiện thường xuyên G Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nư ớ c và thực th i pháp luật về trật tự an toàn giao thông 1 Tập trung nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ của lực lượng cảnh sát giao th ô ng, thanh tra giao thông v à các lực lượng thực thi công vụ khác. Kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân nếu có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong khi thi hành nhiệm vụ Công an Thành phố Ủy ban nhân dân c á c quận - huyện Thực hiện thường xuyên 2 Tập trung tối đa lực lượng c ả nh sát giao thông (từ Thành phố đến địa phương) v à huy động các lực lượng khác (c ả nh sát cơ động, dân quân tự vệ, dân phòng, thanh niên xung kích, ... ) thực hiện điều hòa giao thông vào các giờ cao đi ể m nhằm phòng ch ố ng t ì nh trạng ùn tắc tại các nút giao thông c hính và các tuyến đ ường trọng điểm Công an Thành phố Ủy ban nhân dân các quận - huyện Thực hiện thường xuyên 3 Hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, ki ể m soát, x ử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông Công an thành phố và UBND các quận huyện Sở T à i chính Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 4 Tăng cường tuần tra, ki ể m soát, xử lý vi phạm, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và g â y ùn tắc giao thông. Đ ẩ y mạnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ (xử phạt qua hình ảnh, qua thiết bị giám sát hành trình,...) Công an thành phố và UBND các quận huyện Sở Giao thông vận tải Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 5 Thực hiện công t ác siết chặt quản lý kinh doanh vận t ả i và kiểm soát t ả i trọng phương tiện Công an Thành phố, Thanh tra giao thông Kế hoạch cụ th ể hàng nă m Thực hiện thường xuyên 6 Tập trung kiểm tra , xử phạt nặng đối với các xe taxi không đăng ký kinh doanh, taxi hoạt động không phép, hoạt động đón và trả khách gây mất trật tự an toàn giao thông, thường xuyên vi phạm Luật giao thông đường bộ, các xe buýt p hó ng nhanh vượt ẩ u, dừng đỗ không đúng quy định; chấn chỉnh, xóa bỏ tình tr ạng b ế n cóc, xe dù Công an Thành phố, Thanh tra giao thông Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 7 Xử lý nghiêm các công trình xây dựng lấn chiếm phạm vi đất dành cho đ ường bộ, v ỉ a hè; rào chắn công trình không đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị Thanh tra Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân các quận - huyện Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 8 Thiết lập lại trật tự lòng đ ường, lề đường, v ỉ a hè, xử lý ki ê n quyết tình tr ạng xe dù, bến cóc phát sinh trên địa bàn quản lý UBND các quận huyện Ban ATGTTP, C ô ng an TP, Sở GTVT Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 9 Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo quản lý hiệu quả việc sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Viện Nghiên cứu phát triển TP Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT Đề án nghiên cứu và đ ề xuất cụ thể Quý IV năm 2018 10 Kiên quyết chấn ch ỉ nh t ì nh trạng sử dụng xe đẩy tay, xe gắn máy tự ch ế , xe cơ giới và xe th ô sơ ba bánh t ự chế Công an Thành phố Ủy ban nhân dân các quận - huyện Kế hoạch cụ th ể hàng n ă m Thực hiện thường xuyên 11 Tăng cường phối hợp kiểm tra, chấn ch ỉ nh, xử lý dứt đi ể m; các bãi xe khách trung chuyển không phép, xe khách trá hình; taxi hoạt động không phép, hoạt động đón và trả khách gây m ấ t trật tự an toàn giao thông Sở Giao thông vận tải Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ban An toàn giao thông TP, Công an Thành phố Kế hoạch cụ thể hàng năm Thực hiện thường xuyên 12 Xem xét trách nhiệm của người đứng đầu địa phương để x ả y ra tình trạng l ấ n chiếm lòng đường, vỉa hè, tình trạng bến bãi hoạt động vận tải tr á i phép trên địa bàn Thành phố Ban An toàn giao thông Thành phố S ở Nội vụ Hình thức xử lý Thực hiện thường xuyên