4881/QĐ-BNN-KH

Quyết định 4881/QĐ-BNN-KH năm 2014 phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung-khoản vay bổ sung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành B Ộ NÔNG NGHIỆP VÀ PH Á T TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố : 4881/ QĐ-BNN-KH Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG-KHOẢN VAY BỔ SUNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng ; Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về Quản lý và sử dụng Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ; Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 07/5/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt danh mục dự án Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung ”, vay vốn ADB; Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-BNN-HTQT ngày 6/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ-BNN-HTQT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung ” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Căn cứ Công văn số 312/TTr- UBND ngày 31/07/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; số 3656/ UBND -ĐN ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; số 2826/ UBND -KTN ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Bình Định; số 3310/UBND-ĐTXD ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Phú Yên; số 3301/UBND-QHXD ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận; số 2908/ UBND -ĐTQH ngày 13/08/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt KHTT dự án; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tại công văn số 2498/TTr-DANN-KHKT ngày 01/10/2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng, cục Quản lý xây dựng công trình. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 . Phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung” vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với các nội dung như sau: 1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2015-2019. 2. Tổng số vốn: 92,50 triệu USD, tương đương 1.942.500 triệu VNĐ (tỷ giá tính quy đổi 21.000 đồng/USD), trong đó: - Vốn vay ADB: 85,00 triệu USD, tương đương 1.785.000 triệu VNĐ. - Vốn đối ứng trong nước: 7,50 triệu USD, tương đương 157.500 triệu VNĐ, Trong đó: + Vốn đối ứng Trung ương: 0,39 triệu USD + Vốn đối ứng địa phương: 7,11 triệu USD (Chi tiết xem phụ lục đính kèm). Điều 2. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh tham gia dự án xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm phù hợp với các nội dung đã ký kết với nhà tài trợ, tổ chức triển khai dự án theo mục tiêu, tiến độ, chất lượng, đảm bảo theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý ODA, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch , Hợp tác Quốc tế, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các tỉnh tham gia dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Bộ: TC, KH&ĐT; - UBND 06 tỉnh vùng dự án; - Ban QLDATW và Ban QLDA các tỉnh; - Lưu: VT, KH(26). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng PHỤ LỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG - KHOẢN VAY BỔ SUNG (Phụ lục kèm theo Quyết định số: 4881/QĐ-BNN-KH, ngày 10 tháng 11 năm 2014) Tỷ giá: 1 USD = 21000 VNĐ TT Danh mục Loại Công trình Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Kế hoạch phân bổ Tổng Tri ệ u USD Tổng Tri ệ u VNĐ Đơn vị Khối lượng ADB Vốn đối ứng ADB Vố n đối ứ ng T W Tỉnh TW T ỉ nh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T Ổ NG 92 , 5 0 85,00 0,39 7,11 1.942.500 1.785.000 8.231 149.269 A CH I PH Í TẠI BAN TRUNG ƯƠNG H à Nội 9,77 9,38 0,39 0,00 205.230 197.000 8.231 0 1 Chi phí quản lý dự án 0,75 0,71 0,04 0,00 15.666 14.883 783 0 Lương hợp đồng và phụ cấp QLDA 0 , 34 0 , 32 0,02 0 , 00 7.09 8 6.74 3 355 0 Chi phí văn phòng và chi phí khác 0,34 0,32 0,02 0,00 7.098 6.74 3 355 0 Họp khởi động, tổng kết năm, giữa kỳ 0,07 0,07 0,00 0,00 1.470 1.397 74 0 2 T ư vấn quốc t ế 1,76 1,60 0,16 0,00 36.922 33.600 3.322 0 3 Thi ế t bị 0,04 0,04 0,00 0,00 798 798 0 0 4 Đào tạo , tập hu ấ n 1,18 1,06 0,12 0,00 24.826 22.344 2.483 0 5 Các dịch vụ tư vấn khác 0 , 87 0,79 0,08 0,00 18.249 16.607 1.642 0 Tư vấn điều tra kinh tế xã hội ban đầu 0 , 39 0 , 35 0,03 0,00 8.0 8 5 7.357 728 0 Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính 0,19 0,17 0,02 0 , 00 3.927 3.574 353 0 Tư vấn kiểm toán quyết toán tiểu dự án hoàn thành 0 , 30 0,27 0,03 0 , 00 6.237 5.676 561 0 6 Phí ngân hàng (ADB) trong quá trình thực hiện 3 , 21 3 ,2 1 0,00 0,00 67.410 67.410 0 0 7 Dự phòng 1,97 1,97 0,00 0,00 41.359 41 . 359 0 0 B C Á C T Ỉ NH THAM GIA D Ự Á N 82 , 73 75 , 62 7,11 1.737.270 1.588.000 149.269 I Hà Tĩnh 14,45 12,96 1,49 303.399 272.204 31.195 1 Nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi Sông Rác TL H uyện Kỳ Anh ha 2.851 ha 653 ha 3 , 74 3 , 40 0,35 78.629 71.374 0 7.255 2 Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới, tiêu vùng ngập úng huyện Lộc Hà T L Huy ệ n Lộc H à h a 790 3,42 3,10 0,32 71.814 65.057 0 6.757 3 Sửa chữa, nâng cấp đập Họ và hệ thống kênh Sông Tiêm TL Huyện H ươ ng Kh ê ha 2 , 770 2,29 2,02 0,28 48.160 42.360 0 5.801 4 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông, chợ nông thôn 7 xã ngập úng, huyện Đức Thọ TL Huyện Đức Th ọ ha 1 , 250 2,69 2,42 0,27 56.466 50.857 0 5.610 5 Phục hồi và nâng cấp hệ thống thủy lợi 3 xã phía Tây Nam huyện Thạch Hà TL Huyện Thạch Hà ha 550 ha 87 h a 2,30 2,03 0 , 27 48.330 42.557 0 5.773 II Th ừ a Thiên Hu ế 11 , 97 11,28 0,69 251.412 236.94 8 1 4 .464 1 Nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang TL Tx Hương Thủy; Phú Lộc; Phú ha 1 , 461 5 , 50 5 , 19 0 , 31 115.596 108.982 0 6 . 6 14 2 Nâng cấp hệ thống đê kết hợp giao thông nội đồng Đông Tây Hỏi Tôm T L Phong Điền ; Quảng Điền ha 540 2,88 2,70 0 , 18 60.484 56. 6 19 0 3.865 3 Nâng cấp đường giao thông kết hợp đê ngăn lũ Phổ Lại - Thanh Cần - Nam Dương - Cổ Tháp GT; TL Quảng Đi ề n km 11 , 1 3,59 3,40 0,19 75.331 71.347 0 3.985 III Bình Định 17,57 16,24 1,33 368.908 341.020 27.888 1 Kiên cố kênh hồ Núi Một TL Th ị xã An Nh ơ n ha 2 , 450 2,79 2,59 0,20 58.519 54.339 0 4.179 2 Kiên cố kênh đập Lại Giang TL Huyện Hoài Nhơn ha 2 , 327 3,04 2,80 0,23 63.789 58.893 0 4.896 3 Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Hội Khánh TL Huyện Ph ù Mỹ ha 600 2 , 41 2,16 0,25 50.690 4 5.417 0 5.273 4 Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Mỹ Thuận T L Huyện Phù Cá t ha 600 2,62 2 , 37 0,25 55.009 49.803 0 5.206 5 Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh GT T h ị xã An Nh ơ n km 6,2 3 , 71 3,42 0,29 77.975 71.802 0 6.173 6 Kênh N24 - Hệ thống kênh tưới Văn Phong TL - Huyện Tây Sơn - Thị xã An Nhơn - Huyện Phù Cát ha 727 3,00 2,89 0 , 10 62 .926 60.765 0 2.161 IV Phú Y ên 15,86 14,07 1,79 333.114 295.428 37.687 1 Kiên cố kênh chính và kênh nhánh - Kênh Bắc và kênh Nam hệ thống thủy nông Đồng Cam TL Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa Km GT: 24,5; T L : 19,5. 5 , 85 5 , 52 0 , 33 122.809 115.8 48 0 6.961 2 Nâng cấp kè, đường giao thông cống ngăn mặn và thoát lũ An Cư - An Hiệp - An Hòa GT; TL Tuy An Km 9,1 3,15 2,90 0 , 25 66.109 60.857 0 5.252 3 Nâng cấp đập dâng Suối Cầu và đường quản lý kết hợp giao thông GT; TL Huyện Đồng Xuân Km GT: 3,00; T L: 8,00 . 3,29 2 , 9 8 0,31 69.067 62.601 0 6.465 4 Nâng cấp kênh tưới thuộc hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Đồng Tròn TL Tuy An, Đồng Xuân Km 28 3,58 2 , 67 0,91 75.130 56.122 0 19.008 V Ninh Thuận 10,79 9,69 1,11 226.687 203.396 23.291 1 C ả i tạo, nâ n g c ấ p đoạn đầu Kênh ( đoạn từ K0+500 đ ế n K10 + 00) và Đường giao thông quản lý k ê nh chính Bắc thuộc H ệ th ố ng thủy lợi Nh a Tr ì nh - Lâm Cấm , tỉnh Ninh Thuận. GT; TL Ninh S ơ n; TP Phan Rang-Thap Cha m Km Kênh: 9 , 5 km; Đ ườ ng: 14,42 k m . 6,11 5,53 0,57 128.288 116.219 0 12.069 2 Cải tạo, nâng cấp kênh Chàm và Đường quản lý kết hợp giao thông kênh chính Nam thuộc Hệ thống thủy lợi Nha Trình - Lâm Cấm, Tỉnh Ninh Thuận. GT; TL Ninh P hước Km Kênh: 4 , 64 k m ; Đường: 16 km. 4,69 4,15 0 , 53 98.399 87.177 0 11.222 V I B ình Thuận 12,08 11,38 0,7 0 253.750 239.006 14.744 1 Nâng cấp hồ chứa nước Đu Đủ huyện Hàm Thuận Nam TL Hàm Thuận Na m ha 410 2,74 2,59 0,15 57.485 54.411 0 3.074 2 Nâng cấp hệ thống công trình hồ chứa nước Saloun TL Hàm Thuậ n B ắc ha 421 2,37 2,18 0,19 4 9.784 45.787 0 3.996 3 Nâng cấp kiên cố hóa kênh chính Bắc Ba Bàu TL Hàm Thuận Nam ha 1 . 450 3,82 3,63 0,19 80.190 76.138 0 4.051 4 Nâng cấp, kiên cố hóa kênh cấp 1 Sông Quao TL Hàm Thu ậ n Bắc ha 1 . 985 3,16 2,98 0,17 66.291 62.669 0 3.622 Ghi chú: 1. Các chi phí chi trả từ nguồn vốn đối ứng do phát sinh các hạng mục (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công, tái định cư....) trong quá trình thực hiện sẽ do UBND tỉnh bố trí từ nguồn vốn đối ứng địa phương. 2. Nguồn vốn đối ứng của các dự án thành phần có thể thay đổi nhưng nguồn vốn nước ngoài (ADB) không được vượt quá giá trị đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt trong Kế hoạch tổng thể.