340/QĐ-BNN-XD

Quyết định 340/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số 7, 7B, 8 và 10 dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 340/QĐ-BNN-XD Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 7, 7B SỐ 8 VÀ SỐ 10 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 2 - ĐÀ NẴNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT); Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng của Quốc hội và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư Xây dựng công trình Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng; Xét Tờ trình số 0073/TTr-QLCL ngày 17/01/2011, các Công văn số 0166/QLCL-VP ngày 29/1/2011; 0217/QLCL-DA ngày 16/2/2011 của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT tại Báo cáo thẩm định số 141/BC-XD-CĐ ngày 24/2/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 04 gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng bao gồm các gói thầu sau: + Gói thầu số 7 - Lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT xây lắp; + Gói thầu số 7B - Thí nghiệm nén tĩnh cọc; + Gói thầu số 8 - Thi công xây dựng trụ sở và hệ thống chống sét; + Gói thầu số 10 - Giám sát thi công xây lắp. Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có thông báo vốn chính thức từ cấp có thẩm quyền. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - KBNN Đà Nẵng; - Lưu: VT, XD (5b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 7, 7B, 8 VÀ 10 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN VÙNG 2 - ĐÀ NẴNG (Kèm theo Quyết định số 340/QĐ-BNN-XD ngày 02 tháng 3 năm 2011) TT Tên gói thầu Giá gói thầu (triệu đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng I Tư vấn đầu tư xây dựng 457,81 1 Gói 7 - Lập HSMT, phân tích, đánh giá HSDT xây lắp 42,11 NSTT TN Chỉ định thầu Quý I - II/2011 Trọn gói 02 tháng 2 Gói 7B - Thí nghiệm nén tĩnh cọc 83,27 NSTT TN Chỉ định thầu Quý II - III/2011 Trọn gói 01 tháng 3 Gói 10 - Giám sát thi công xây lắp 332,43 NSTT TN Đấu thầu rộng rãi 02 túi HS Quý II - III/2011 Theo thời gian 18 tháng II Xây dựng + Lắp đặt 14.041,69 1 Gói 8 - Thi công xây dựng trụ sở và hệ thống chống sét 14.041,69 NSTT TN Đấu thầu rộng rãi 01 túi HS Quý II - III/2011 Theo đơn giá 15 tháng 1.1 Ép cọc xử lý móng 986,78 1.2 Phần móng 1.444,90 1.3 Phần thân + hoàn thiện 8.394,68 1.4 Hệ thống điện, nước, chống sét, điều hòa không khí (không bao gồm máy điều hòa) 1.848,00 1.5 Hệ thống xử lý nước thải - Phần xây dựng 104,22 1.6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Phần xây dựng 320,03 1.7 Hệ thống thang máy (02 hệ thống) 943,08 TỔNG CỘNG 14.499,50 Ghi chú: Giá gói thầu xác định theo dự toán do chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 564/QĐ-QLCL ngày 23/12/2010. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của dự toán do chủ đầu tư phê duyệt.