2115/CĐ-TTg

Công điện 2115/ CĐ-TTg năm 2012 về giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ điện THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2115/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012 CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên; - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chủ đầu tư đang triển khai có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo hoàn thành được các dự án đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có các dự án đi qua tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, cụ thể như sau: 1. Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Yêu cầu các địa phương bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư xong trước ngày 25 tháng 12 năm 2012 và tập trung giải quyết dứt điểm các công tác sau đây: a) Trên địa bàn Thành phố Hà Nội: - Di chuyển 9 ngôi mộ và các công trình công cộng (02 đường điện hạ thế tại Km6+500 và Km6+900, 01 đường cáp thông tin Quân đội tại Km4+350) thuộc địa phận xã Tân Dân. - Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án bồi thường, đất đang tranh chấp hoặc đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng tại xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, cụ thể: 5 hộ dân thuộc đất nông nghiệp và 4 hộ dân thuộc đất thổ cư. b) Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: - Khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư tại xã Nam Viêm (Phúc Yên). - Di chuyển 05 đường điện từ 0,4 ¸ 110KV và 02 vị trí đường dây cáp quang, cáp viễn thông tại các xã Nam Viêm (Phúc Yên), Tam Hợp, Sơn Lôi, Hương Sơn và Gia Khánh (Bình Xuyên). - Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án bồi thường, đất đang tranh chấp hoặc đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao đất đối với 16 hộ đất nông nghiệp và 01 hộ đất thổ cư tại các xã Nam Viêm (Phúc Yên), Hương Sơn (Bình Xuyên), Kim Long, Đạo Tú, An Hòa (Tam Dương). c) Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án bồi thường, đất đang tranh chấp hoặc đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao đất đối với 16 hộ đất thổ cư và đất nông nghiệp tại xã Kim Đức (thành phố Việt Trì), xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh), xã Tiên Kiên (Lâm Thao), xã Đông Thành (Thanh Ba), xã Sai Nga (Cẩm Khê), xã Văn Lang, Bằng Giã, Xuân Áng (Hạ Hòa). d) Trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với 0,252 ha và 0,635 km (tương ứng với 13 điểm) tại địa bàn xã Minh Tiến (huyện Lục Yên), xã Y Can (huyện Trấn Yên), xã Xuân Ái, An Thịnh, Tân Hợp, Châu Quế Thượng (huyện Văn Yên). 2. Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: - Giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đối với 06 hộ dân thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội và 18,94 ha đất thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương. - Khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường tại các xã Yên Mỹ và Ân Thi thuộc tỉnh Hưng Yên. 3. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chỉ đạo khẩn trương thực hiện các công việc cụ thể nêu trên và có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng. 4. Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và chỉ đạo chủ đầu tư thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ./. Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; - Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam; - Tổng công ty PTHT&ĐT tài chính Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.III, KTTH, V.I, TKBT, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN (3). KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải