2289/QĐ-NLDK

Quyết định 2289/QĐ-NLDK năm 2005 về định mức dự toán lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2289/QĐ-NLDK Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 và số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ; Xét tờ trình số 6215/TTr-BNV-KTDT ngày 10 tháng 12 năm 2004 trình phê duyệt bộ định mức dự toán chuyên ngành xây lắp công trình thủy điện và bổ sung tại văn bản số 590/CV-EVN-KTDT ngày 02/02/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam; Căn cứ văn bản số 445/BXD-KTTC ngày 31 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng thỏa thuận định mức xây dựng công trình nhà máy thủy điện; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu Khí, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số định mức dự toán công tác lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện. Điều 2. Các danh mục định mức không bao gồm trong bộ định mức này và bộ định mức đã được ban hành tại Quyết định số 1582/QĐ-NLDK ngày 29/4/2005, được áp dụng theo các bộ định mức dự toán hiện hành. Điều 3. Các định mức lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện là cơ sở để lập đơn giá XDCB, lập và phê duyệt Tổng dự toán, dự toán và thanh quyết toán công tác lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện. Giao Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn theo dõi, tổng kết trong quá trình áp dụng định mức, kịp thời đề xuất các ý kiến hiệu chỉnh, bổ sung khi cần thiết. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu Khí, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VP, NLDK. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Thủy ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THỦY ĐIỆN ( theo QĐ số 2289/QĐ-NLDK ngày 12/7/2005 của BCN) CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Chương 1. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THỦY CÔNG L11.110 Lắp đặt khe van, khe lưới chắn rác, chi tiết đặt sẵn Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, giao nhận tim mốc, chuẩn bị dụng cụ. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm. Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Chiều sâu lắp khe van ≤ 10m ≤ 30m ≤ 40m > 40m Vật liệu L11. Que hàn E42 fi 3-6 kg 5,950 5,653 5,370 5,101 Đất đèn kg 4,200 3,990 3,791 3,601 Ôxy chai 0,600 0,570 0,542 0,514 Dây thép mạ kẽm fi 1 kg 0,100 0,095 0,090 0,086 Giẻ lau kg 0,200 0,190 0,181 0,171 Dầu nhờn các loại kg 0,500 0,475 0,451 0,429 Đá mài 180x22x6 viên 0,340 0,323 0,307 0,292 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 37,480 46,280 53,750 63,000 Máy thi công Máy hàn 23kw ca 1,850 1,758 1,670 1,586 Cần trục 25 tấn ca 0,220 0,200 - - Cần trục 63 tấn ca - - 0,190 0,170 Máy mài đá cầm tay ca 0,600 0,570 0,542 0,514 Máy khác % 3,000 3,000 3,000 3,000 111 112 113 114 L11.120 Tổ hợp và lắp đặt van bướm (van đĩa), van cầu Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, giao nhận tim mốc, chuẩn bị dụng cụ. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L11. Đồng lá 0,5-1,0mm kg 0,040 Cao su tấm dày 3-4 kg 0,050 Dầu nhờn các loại kg 3,500 Mỡ các loại kg 3,000 Thép lá đen thường kg 10,00 Ôxy chai 0,070 Que hàn E42 fi 3-6 kg 0,300 Đất đèn kg 0,560 Giấy ráp tờ 1,000 Sơn đỏ kg 0,380 Dung môi than đá kg 0,100 Dây thép mạ kẽm fi 1mm kg 0,030 Gỗ kê chèn m3 0,010 Giấy dầu m2 0,500 Dây nilông fi 16-20mm kg 0,500 Giẻ lau kg 1,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 42,08 Máy thi công Cần trục 40 tấn ca 0,390 Máy hàn 23 kw ca 0,130 Máy khác % 3,000 120 Ghi chú: - Khi lắp đặt trong gian máy tính bằng vận hành cầu trục gian máy, tại nhà van tính vận hành cầu trục lắp tại nhà van. - Đối với van cửa xả thi công được lập theo biện pháp riêng. L11.130 Lắp đặt lưới chắn rác Thành phần công việc: Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Máy có khối lượng (tấn) ≤ 5tấn ≤ 15tấn ≤ 20tấn ≤ 30tấn ≤ 40tấn ≤ 50tấn Vật liệu L11. Mỡ các loại kg 1,560 1,291 1,174 1,067 0,970 0,922 Dầu các loại kg 1,790 1,477 1,343 1,221 1,110 1,055 Que hàn các loại kg 1,660 1,371 1,246 1,133 1,030 0,979 Đất đèn kg 4,650 3,847 3,497 3,179 2,890 2,746 Ô xy chai 0,660 0,546 0,496 0,451 0,410 0,390 Xăng kg 0,480 0,399 0,363 0,330 0,300 0,285 Gỗ kê chèn m3 0,020 0,013 0,012 0,011 0,010 0,010 Sơn đánh dấu kg 0,020 0,013 0,012 0,011 0,010 0,010 Thép tấm 10 mm kg 8,054 6,654 6,050 5,500 5,000 4,750 Thép tròn trơn fi10-16 kg 2,400 1,983 1,803 1,639 1,490 1,416 Giấy ráp tờ 1,190 0,985 0,895 0,814 0,740 0,703 Đá mài 180x22x6 viên 0,160 0,133 0,121 0,110 0,100 0,095 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 28,500 23,553 21,412 19,466 17,696 16,811 Máy thi công Cổng trục chân dê 20 tấn ca 0,200 0,200 Cổng trục chân dê 50 tấn ca 0,200 0,200 0,150 0,150 Cần trục 25 tấn ca 0,010 0,010 0,010 0,010 Máy hàn 23 kw ca 0,467 0,386 0,351 0,319 0,290 0,276 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,370 0,306 0,278 0,253 0,230 0,219 Máy khác % 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 131 132 133 134 135 136 Ghi chú: Cổng trục chân dê lắp tại chỗ được tính chi phí vận hành L11.140 Tổ hợp và lắp đặt cửa van cung Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, giao nhận tim mốc, chuẩn bị dụng cụ, gia công căn kê. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thử khô của van bằng thiết bị nâng lắp tại chỗ. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L11. Mỡ các loại kg 0,950 Dầu nhờn các loại kg 1,100 Que hàn các loại kg 5,309 Đất đèn kg 1,820 Ôxy chai 0,260 Xăng kg 0,290 Thép tấm dày 10-20 kg 22,506 Đá mài 180x22x6 viên 0,170 Cáp thép fi 20-22,5 kg 1,320 Gỗ kê chèn m3 0,010 Sơn đỏ kg 0,010 Thép tròn trơn fi 10-16 kg 1,460 Giấy ráp tờ 0,730 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 25,728 Máy thi công Cần trục 25 tấn ca 0,220 Máy mài đá cầm tay ca 0,200 Máy hàn 23 kw ca 1,360 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,260 Máy khác % 5,000 140 L11.150 Thử khô van phẳng Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, nâng hạ ít nhất 3 lần, hiệu chỉnh toàn bộ sai sót trong quá trình lắp, kiểm tra chất lượng lắp, lập hoàn công, đặt van về vị trí qui định theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L11. Thép tấm dày 10 - 20 kg 3,572 Thép tròn đốt fi 18 - 25 kg 0,613 Thép góc L đều cạnh kg 0,527 Cáp thép fi 20 - 22,5 kg 0,398 Ôxy chai 0,019 Đất đèn kg 0,134 Que hàn E42 fi 3-6 kg 0,339 Giẻ lau kg 0,033 Sơn màu ghi kg 0,002 Đá mài 250x22x6 viên 0,005 Dây thép mạ kẽm fi 1 kg 0,003 Thép U rộng 20 - 30 kg 0,110 Phấn trắng hộp 0,006 Sơn chống rỉ kg 0,003 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 6,000 Máy thi công Cần trục 40 tấn ca 0,030 Máy hàn 23 kw ca 0,080 Máy mài đá cầm tay ca 0,013 Tời điện 7,5 tấn ca 0,033 Tời điện 3,0 tấn ca 0,066 Máy khác % 3,000 150 Ghi chú: Thử khô của van xả thi công được lập theo biện pháp riêng L11.160 Tổ hợp và lắp đặt cửa van phẳng Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, giao nhận tim mốc, chuẩn bị dụng cụ, gia công căn kê. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm. Chạy thử thiết bị không tải và có tải kiểm tra chất lượng lắp, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Van có khối lượng ≤ 10 tấn ≤ 20 tấn ≤ 30 tấn Vật liệu L11. Mỡ các loại kg 0,275 0,250 0,225 Dầu các loại kg 0,154 0,140 0,126 Que hàn các loại kg 2,794 2,540 2,286 Đất đèn kg 1,001 0,910 0,819 Ô xy chai 0,143 0,130 0,117 Xăng kg 0,330 0,300 0,270 Đồng lá 0,5-1,0mm kg 0,033 0,030 0,027 Giấy dầu m2 0,407 0,370 0,333 Thép tấm kg 2,442 2,220 1,998 Ống cao su cao áp m 0,209 0,190 0,171 Cáp thép fi20-22,5 kg 1,452 1,320 1,188 Gỗ kê chèn m3 0,006 0,005 0,005 Sơn dánh dấu kg 0,011 0,010 0,009 Thép tròn trơn fi10-16 kg 1,573 1,430 1,287 Giấy ráp tờ 1,980 1,800 1,620 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 30,041 27,310 24,579 Máy thi công Cổng trục chân dê 20 tấn (vận hành) ca 0,220 0,200 - Cổng trục chân dê 50 tấn (vận hành) ca - - 0,180 Cổng trục 20 tấn (bãi tỏ hợp) ca 0,110 0,100 - Cổng trục 50 tấn (bãi tỏ hợp) ca - - 0,090 Máy hàn 23 kw ca 0,636 0,578 0,520 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,253 0,230 0,207 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 161 162 163 Ghi chú: Đối với van có khối lượng lớn hơn 30 tấn tính như van có khối lượng 30 tấn, nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 0,9. L11.170 Thả van phẳng vào kho van Thành phần công việc: Nâng van từ vị trí lắp đưa về kho, lau chùi bảo quản van. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Nhân công L11. Nhân công 4,0/7 công 3,000 Máy thi công Cổng trục chân dê 25 tấn (vận hành) ca 0,030 170 L11.180 Lắp đặt đường ray cần trục và đường ray máy biến áp Thành phần công việc: Gia công lắp đặt các chi tiết giá đỡ trong bê tông, kiểm tra kích thước tấm đế ray trước khi đổ bê tông. Lắp đặt hoàn chỉnh ray theo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L11. Thép góc L đều cạnh kg 10,680 Thép tấm dày 10-20 kg 0,070 Ê cu M24 cái 6,340 Rông đen vênh fi 25 cái 3,170 Rông đen đệm fi 26 cái 3,170 Gu zông M 24x150 bộ 3,370 Ô xy chai 0,046 Đất đèn kg 0,322 Dây thép mạ kẽm fi 1 kg 0,004 Que hàn E42 - fi 3-6 kg 0,100 Mỡ bò kg 0,100 Vật liệu khác % 1,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 3,000 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 0,029 Máy cưa ca 0,026 Tời điện 7,5 tấn ca 0,026 Máy khác % 3,000 180 L11.190 Lắp đặt đường ray cần trục treo Thành phần công việc: Gia công lắp đặt các chi tiết giá đỡ trong bê tông, kiểm tra kích thước tấm đế ray trước khi đổ bê tông. Lắp đặt hoàn chỉnh ray theo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: 1m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L11. Thép góc L đều cạnh kg 7,120 Thép tấm dày 10-20 kg 0,070 Bu lông fi 24- L220 cái 3,370 Dây thép mạ kẽm fi 1 kg 0,004 Ô xy chai 0,046 Đất đèn kg 0,332 Que hàn E42 - fi 3-6 kg 0,100 Mỡ phấn chì YC-2 kg 0,100 Vật liệu khác % 2,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 4,050 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 0,029 Máy cưa ca 0,026 Tời điện 7,5 tấn ca 0,052 Máy khác % 3,000 190 L12.200 Tổ hợp và lắp đặt pa lăng, tời Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, gia công căn kê. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Mỡ các loại kg 1,000 Dầu nhờn các loại kg 1,100 Thép tấm dày 10-20 kg 1,500 Que hàn E42 fi 3-6 kg 0,100 Đất đèn kg 0,500 Ôxy chai 0,080 Xăng kg 0,400 Đồng lá 0,5-1,0mm kg 0,030 Dây chì fi 1-2mm kg 0,100 Gỗ kê chèn m3 0,010 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 16,486 Máy thi công Tời điện 5 tấn ca 0,231 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,169 Máy hàn 23 kw ca 0,056 Máy khác % 5,000 200 L12.210 Tổ hợp và lắp đặt cần trục chân dê Tổ hợp và lắp đặt máy bao gồm: các dầm, xe con, bộ phận di chuyển, hệ thống dẫn điện các bộ phận và chi tiết gắn liền vào máy. Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, gia công căn kê. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, lắp đặt máy đồng thời với hệ thống cấp điện thi công trước khi bàn giao cần bảo dưỡng lại và đấu nối vào hệ thống điện của nhà máy. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Thép góc L các loại kg 5,600 Mỡ các loại kg 1,250 Dầu nhờn các loại kg 1,440 Thép tấm dày 10-20 kg 1,920 Que hàn các loại kg 2,000 Đá mài 180x22x6 viên 0,025 Đất đèn kg 0,480 Ôxy chai 0,070 Xăng kg 0,380 Đồng lá 0,5-1,0mm kg 0,040 Dây chì fi 1-2mm kg 0,100 Gỗ kê chèn m3 0,010 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 15,000 Máy thi công Cần trục 40 tấn ca 0,280 Máy mài đá cầm tay ca 0,037 Máy hàn 23 kw ca 0,500 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,189 Máy khác % 5,000 210 L12.220 Tổ hợp và lắp đặt cầu trục gian máy Tổ hợp và lắp đặt máy bao gồm: các dầm, xe con, bộ phận di chuyển, hệ thống dẫn điện các bộ phận và chi tiết gắn liền vào máy. Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, gia công căn kê. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, trang bị an toàn lao động, tổ hợp và lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, lắp đặt máy đồng thời với hệ thống cấp điện thi công trước khi bàn giao cần bảo dưỡng lại và đấu nối vào hệ thống điện của nhà máy. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Trọng lượng cầu trục gian máy ≤ 15 tấn ≤ 50 tấn ≤ 100 tấn Vật liệu L12. Mỡ các loại kg 1,313 1,250 1,210 Dầu các loại kg 1,512 1,440 1,400 Thép hình kg 1,290 1,536 1,496 Thép tấm kg 0,323 0,384 0,374 Que hàn các loại kg 0,648 0,617 0,588 Đất đèn kg 0,504 0,480 0,470 Ô xy chai 0,074 0,070 0,070 Xăng kg 0,399 0,380 0,370 Đồng lá 0,5 - 1mm kg 0,042 0,040 0,040 Dây chì kg 0,105 0,100 0,090 Gỗ kê chèn m3 0,100 0,100 0,100 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 24,200 22,000 21,000 Máy thi công Cần trục 25 tấn ca 0,250 Cần trục 40 tấn ca 0,250 0,220 Máy hàn 23 kw ca 0,185 0,176 0,168 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,104 0,099 0,095 Máy khác % 3,000 3,000 3,000 221 222 223 Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Trọng lượng cầu trục gian máy ≤ 150 tấn ≤ 200 tấn > 200 tấn Vật liệu L12. Mỡ các loại kg 1,200 1,200 1,190 Dầu các loại kg 1,390 1,380 1,380 Thép hình kg 1,480 1,472 1,472 Thép tấm kg 0,370 0,368 0,368 Que hàn các loại kg 0,560 0,532 0,505 Đất đèn kg 0,460 0,460 0,460 Ô xy chai 0,070 0,070 0,070 Xăng kg 0,370 0,370 0,370 Đồng lá 0,5 - 1mm kg 0,040 0,040 0,040 Dây chì kg 0,090 0,100 0,090 Gỗ kê chèn m3 0,100 0,100 0,010 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 20,000 19,000 18,100 Máy thi công Cần trục 63 tấn ca 0,210 0,200 0,180 Máy hàn 23 kw ca 0,160 0,152 0,144 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,090 0,086 0,081 Máy khác % 3,000 3,000 3,000 224 225 226 L12.230 Lắp đặt thang máy (phần cơ) Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Đồng lá 0,5-1,0mm kg 0,021 Thép tấm dày 10-20 kg 31,775 Dầu mazut kg 2,325 Mỡ bò kg 1,937 Que hàn E42 fi 3-6 kg 6,510 Đất đèn kg 3,260 Ôxy chai 0,470 Bột nhôm đỏ kg 0,031 Bồ tạt kg 0,016 Sơn màu kg 0,031 Dây gai kg 0,016 Gỗ nhóm 8 m3 0,008 Giấy ráp tờ 0,160 Phấn trắng hộp 0,007 Giẻ lau kg 0,500 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 30,240 Máy thi công Tời điện 7,5 tấn ca 1,100 Máy hàn 23 kw ca 1,240 Máy khác % 3,000 230 L12.240 Lắp đặt đường ống áp lực bằng thép trong hầm Đường ống áp lực được hiểu là các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm. Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp, vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m phía ngoài cửa hầm đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống. Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Lắp đặt ống áp lực thép Đoạn nằm ngang Đoạn đứng, nghiêng Vật liệu L12. Thép tấm dày 10-20 kg 4,218 4,218 Thép ống d57-159 kg 0,470 0,470 Thép I,T cao 20-30 kg 1,391 1,391 Thép tròn đốt fi 18-25 kg 2,726 2,726 Dây thép mạ kẽm fi 1mm kg 0,002 0,002 Mỡ bò kg 0,042 0,042 Que hàn E42 fi 3-6 kg 3,840 3,840 Que hàn than kg 0,108 0,108 Ôxy chai 0,383 0,383 Đất đèn kg 2,684 2,684 Đá mài 180x22x6 viên 0,315 0,315 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 36,267 43,520 Máy thi công Cần trục 25 tấn kíp 0,197 0,219 Rơ moóc 15 tấn kíp 0,270 0,300 Ôtô đầu kéo 150 cv kíp 0,270 0,300 Máy hàn 23 kw kíp 1,701 1,890 Máy mài đá cầm tay kíp 0,346 0,384 Máy sấy 2kw kíp 0,492 0,547 Máy nén khí điêzen 600 m3/h kíp 0,168 0,187 Tời điện 5 tấn kíp 1,980 2,200 241 242 Ghi chú: Trong mức chưa tính kết cấu biện pháp thi công và các kết cấu néo, đỡ trong bê tông. Nếu trong hợp đồng đã cấp vật liệu hàn thì vẫn tính chi phí nhân công và ca máy hàn. Đoạn ống có độ dốc ≤ 15 độ được tính là ống nằm ngang, độ dốc >15 độ đến 90 độ được tính là ống nghiêng. L12.250 Lắp đặt ống thép bọc tháp điều áp trong hầm Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống. Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Thép tấm dày 10-20 kg 4,218 Thép ống d57-159 kg 0,470 Thép I,T cao 20-30 kg 1,391 Thép tròn đốt fi 18-25 kg 2,726 Dây thép mạ kẽm fi 1mm kg 0,002 Mỡ bò kg 0,042 Que hàn E42 fi 3-6 kg 3,840 Que hàn than kg 0,108 Ôxy chai 0,383 Đất đèn kg 2,684 Đá mài 180x22x6 viên 0,315 Cáp thép fi 20-22,5 kg 0,102 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 43,520 Máy thi công Cần trục 40 tấn kíp 0,324 Máy hàn 23 kw kíp 1,890 Máy mài đá cầm tay kíp 0,384 Máy sấy 2 kw kíp 0,547 Máy nén khí điêzen 600m3/h kíp 0,187 250 Ghi chú: Trong mức chưa tính kết cấu biện pháp thi công và các kết cấu néo, đỡ trong bê tông. L12.260 Tổ hợp đường ống áp lực bằng thép ngoài bãi Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp. Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m, tổ hợp vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, lắp đặt giằng néo tăng cứng trong ống. Thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Thép tấm dày 6 kg 0,650 Thép tấm dày 10 kg 12,060 Thép tấm dày 20 kg 8,040 Thép tròn trơn fi 6-10 kg 0,350 Thép ống d 219 kg 2,363 Thép góc L đều cạnh 75x75 kg 7,297 Đá mài 180x22x5 viên 0,679 Bulông ≤ cu M32x250 bộ 0,047 Ôxy chai 0,508 Đất đèn kg 3,571 Mỡ phấn chì YC-2 kg 0,697 Dây thép mạ kẽm fi 1 kg 0,024 Que hàn E 42 kg 14,966 Que hàn than kg 0,508 Giẻ lau kg 0,083 Phấn trắng hộp 0,033 Sơn màu kg 0,004 Vật liệu khác % 3,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 40,230 Máy thi công Cổng trục 50 tấn ca 0,010 Máy hàn 23 kw ca 3,536 Máy mài đá cầm tay ca 0,439 Máy hàn 30 kw ca 0,416 Máy khác % 3,000 260 L12.270 Lắp đặt đường ống áp lực bằng thép ngoài hở Đường ống áp lực được hiểu là các đoạn ống, nắp thăm, mối bù co giãn và các kết cấu mặt bích thử nghiệm. Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong ống, Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Lắp đặt đường ống áp lực ngoài hở Đoạn nằm ngang Đoạn nằm nghiêng Vật liệu L12. Thép tấm dày 10-20 kg 4,687 4,687 Thép ống d57-159 kg 0,522 0,522 Thép I,T cao 20-30 kg 1,546 1,546 Thép tròn đốt fi 18-25 kg 3,029 3,029 Dây thép mạ kẽm fi 1mm kg 0,002 0,002 Mỡ bò kg 0,047 0,047 Que hàn E42 fi 3-6 kg 4,267 4,267 Que hàn than kg 0,12 0,12 Ôxy chai 0,426 0,426 Đất đèn kg 2,982 2,982 Đá mài 180x22x6 viên 0,35 0,35 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 30,6 39,78 Máy thi công Cần trục 25 tấn ca 0,210 0,295 Máy hàn 23 kw ca 1,830 1,830 Máy mài đá cầm tay ca 0,280 0,280 Quạt thông gió 7,5 kw ca 0,140 0,140 Máy nén khí diêzel 600 m3/h ca 0,140 0,140 Máy sấy 2kw ca 0,410 0,410 271 272 Ghi chú: Trong mức chưa tính kết cấu biện pháp thi công và các kết cấu néo, đỡ trong bê tông. Đoạn ống có độ dốc ≤ 15 độ được tính là ống nằm ngang, độ dốc >15 độ đến 90 độ được tính là ống nghiêng. L12.280 Lắp đặt côn, khuỷu, ống xả tuốc bin từ các phân đoạn Thành phần công việc: Nghiên cứu bản vẽ và qui trình thiết kế, kiểm tra tình trạng số lượng, chất lượng thiết bị trước khi lắp Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu trong phạm vi 30m đến vị trí lắp đặt, tháo dỡ, luân chuyển giằng néo tăng cứng trong côn, khuỷu. Lắp đặt vào vị trí theo đúng qui trình, qui phạm, thu dọn mặt bằng thi công, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Thép tấm dày 4-10 kg 4,126 Ô xy chai 1,200 Đất đèn kg 8,400 Que hàn E42 - fi 3-6 kg 2,130 Đá mài 180x22x6 viên 0,230 Thép tròn trơn fi 31-60 kg 1,090 Thép góc L các loại kg 2,777 Vật liệu khác % 3,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 44,400 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 0,346 Cần trục tháp 50 tấn ca 0,101 Máy mài đá cầm tay ca 0,698 Máy khác % 3,000 280 Ghi chú: Trong mức chưa tính kết cấu biện pháp thi công và các kết cấu néo, đỡ trong bê tông. L12.290 Lắp đặt kết cấu thép mố đỡ đường ống Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Que hàn E42 fi 3-6 kg 6,200 Ôxy chai 0,160 Đất đèn kg 1,120 Thép tấm dày 4-10mm kg 1,49 Vật liệu khác % 2,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 12,00 Máy thi công Cần trục 15 tấn ca 0,100 Máy hàn 15kw ca 1,550 Máy sấy 2kw ca 0,500 290 L12.320 Lắp đặt máy đóng mở kiểu vít và máy nâng tương tự Thành phần công việc: Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật kiểm tra chất lượng lắp đặt. Gia công, lắp đặt, luân chuyển, tháo dỡ các kết cấu biện pháp tổ chức thi công. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Máy vít quay tay và chạy điện sức nâng Tời Quay tay Điện các loại Quay tay Chạy điện ≤ 1,5 tấn ≤ 5tấn ≤ 10 tấn Vật liệu L12. Mỡ các loại kg 1,900 2,600 3,400 3,500 3,000 2,000 Dầu các loại kg 2,400 3,500 4,000 8,100 2,700 3,800 Thép góc các loại kg 25,00 26,00 32,00 32,00 16,00 15,00 Que hàn các loại kg 3,000 3,300 4,500 4,800 2,000 1,370 Đất đèn kg 0,600 0,800 1,000 1,100 0,140 0,100 Ô xy chai 0,110 0,130 0,180 0,190 0,540 0,500 Sơn các loại kg 1,400 2,000 2,300 2,300 0,010 0,010 Xăng kg 2,400 2,400 2,400 Gỗ kê chèn m3 0,030 0,032 0,040 0,040 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 25,00 26,00 27,00 28,00 17,00 15,00 Máy thi công Tời điện 1 tấn ca 1,000 0,600 Cần trục 16 tấn ca 0,300 2,800 0,200 0,200 Máy hàn 23 kw ca 0,750 0,820 1,120 1,200 0,500 0,340 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 321 322 323 324 325 326 Ghi chú: Lắp đặt tời điện bao gồm cả công tác đấu nối chạy thử, kiểm tra chất lượng. L12.330 Lắp dựng cửa chống cháy, cửa sắt 2 lớp Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Thép tấm dày 4-10 kg 72,309 Ôxy chai 0,800 Đất đèn kg 4,021 Que hàn N46 fi 4 kg 11,660 Bulông fi20 L=55-110 cái 91,383 Dầu nhờn các loại kg 0,500 Vật liệu khác % 3,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 27,820 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 3,368 Máy khoan điện cầm tay 0,6 kw ca 0,716 Máy khác % 3,000 330 L12.340 Lắp đặt đường trượt Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Lắp đặt đường trượt để lắp ống trong hầm Lắp đặt đường trượt để lắp ống ngoài hở Trên tà vẹt gỗ Trên tà vẹt thép Trên tà vẹt gỗ Trên tà vẹt thép Vật liệu L12. Thép hình U,I,L kg 99,360 99,360 Ray P43 (đã thu hồi) kg 89,300 89,300 89,300 89,300 Thép tấm dày 4-10 kg 10,460 10,460 10,460 10,460 Đinh Crampong cái 8,770 8,770 Bulông fi20 L=55-110 cái 0,974 0,974 0,974 0,974 Gỗ nhóm 8 m3 0,119 0,119 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 0,876 0,876 0,876 0,876 341 342 343 344 Ghi chú: Một mét được tính cho cả bên. L12.350 Sản xuất chi tiết phi tiêu chuẩn Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Thép tấm dày 10-20 kg 880,0 Thép tròn trơn fi 31-60 kg 220,0 Que hàn E42 fi 3-6 kg 35,36 Ôxy chai 9,870 Đất đèn kg 69,09 Vật liệu khác % 4,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 110,0 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 10,10 Máy tiện 4,5 kw ca 1,000 Máy khoan đứng 4,5 kw ca 6,500 Máy bào ngang 10 kw ca 17,94 Máy khác % 3,000 350 L12.360 Sản xuất, lắp đặt khung giằng chống để lại trong bê tông Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Thép tấm dày 4-10 kg 30,760 Thép U cao 20-30 kg 241,18 Thép góc L đều cạnh kg 728,46 Thép tròn trơn fi 10-16 kg 61,60 Ôxy chai 1,770 Đất đèn kg 12,39 Que hàn E42 fi 3-6 kg 13,98 Phấn trắng hộp 1,000 Vật liệu khác % 1,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 30,69 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 3,300 Cần trục 25 tấn ca 0,350 Máy khác % 3,000 360 L12.370 Sản xuất, lắp đặt khung sàn, cầu thang thi công Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Thép tấm dày 4-10 kg 30,760 Thép tấm dày 10-20 kg 131,50 Thép hình các loại kg 834,30 Thép tròn trơn fi 31-60 kg 61,600 Ôxy chai 2,5000 Đất đèn kg 17,500 Thép ống lg 3,820 Que hàn E42 fi4 kg 10,88 Phấn trắng hộp 1,000 Vật liệu khác % 1,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 31,00 Máy thi công Máy mài đá cầm tay ca 0,050 Máy khoan đứng 4,5 kw ca 0,110 Máy hàn 23 kw ca 2,420 Cần trục 25 tấn ca 0,100 Máy khác % 3,000 370 L12.380 Tháo dỡ kết cấu thép, khung sàn, cầu thang thi công Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L12. Ôxy chai 1,000 Đất đèn kg 10,00 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 3,5/7 công 12,00 Máy thi công Cần trục 25 tấn ca 0,100 Máy khác % 1,000 380 Chương 2. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THỦY LỰC L22.100 Tổ hợp và lắp đặt Tuabin Tổ hợp và lắp đặt Tuabin bao gồm Tuabin buồng xoắn, ống hút, bộ phận điều khiển tuốc bin, thiết bị đầu áp lực, bảng điều khiển tuốc bin, các bộ phận và chi tiết gắn liền vào tuốc bin. Đối với tuốc bin cánh quay có cơ cấu điều chỉnh kép thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1. Thành phần công việc: Tổ hợp tại bãi: Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, kiểm tra đánh giá tính chính xác và đồng bộ của thiết bị. Gia công căn kê. Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, định vị bằng then hoặc chốt... tháo dỡ để vận chuyển đến chỗ lắp. Tổ hợp và lắp đặt tại gian máy: Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, vận chuyển từ sàn lắp máy đến vị trí lắp. Vạch dấu, định vị tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt. L22.110 Tổ hợp và lắp đặt Tuabin ≤ 50 tấn Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Tua bin có khối lượng ≤ 5 tấn ≤ 15 tấn ≤ 25 tấn ≤ 50 tấn Vật liệu L22. Mỡ các loại kg 1,788 1,703 1,622 1,544 Dầu các loại kg 2,068 1,970 1,876 1,787 Thép tấm kg 6,078 5,788 5,513 5,250 Que hàn các loại kg 2,500 2,250 2,025 1,823 Đất đèn kg 1,374 1,309 1,246 1,187 Ô xy chai 0,295 0,281 0,268 0,255 Xăng kg 0,547 0,521 0,496 0,472 Đá mài cắt viên 2,216 2,111 2,010 1,914 Dây chì kg 0,133 0,127 0,121 0,115 Gỗ kê chèn m3 0,015 0,014 0,013 0,013 Giấy ráp mịn tờ 1,477 1,407 1,340 1,276 Sơn các loại kg 0,044 0,042 0,040 0,038 Dầu Tua bin kg 0,251 0,239 0,228 0,217 Đồng tròn d= 30-80mm kg 0,517 0,492 0,469 0,447 Bu lông các loại cái 6,900 6,571 6,258 5,960 Keo kg 0,030 0,028 0,027 0,026 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 65,354 49,015 43,569 39,212 Máy thi công Cầu trục gian máy 20 tấn (V.hành) ca 0,350 Cầu trục gian máy 70 tấn (V.hành) ca 0,280 0,270 0,240 Máy hàn 23 kw ca 1,000 0,900 0,810 0,729 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,290 0,240 0,230 0,230 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 111 112 113 114 Ghi chú: - Các loại tuốc bin nhỏ này mức độ tổ hợp ít, buồng xoắn, ống hút được chế tạo thành từng cụm. - Định mức chưa tính công tác gia công, lắp đặt các kết cấu biện pháp thi công. L22.120 Tổ hợp và lắp đặt Tuabin > 50 tấn Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Tua bin có khối lượng ≤ 100 tấn ≤ 150 tấn ≤ 200 tấn Vật liệu L22. Mỡ các loại kg 1,471 1,401 1,334 Dầu các loại kg 1,702 1,621 1,544 Thép tấm kg 7,68 7,296 6,931 Que hàn các loại kg 12,375 11,757 11,169 Que hàn than kg 1,604 1,528 1,455 Đất đèn kg 1,130 1,077 1,025 Ô xy chai 0,243 0,232 0,221 Xăng kg 0,450 0,430 0,410 Đá mài cắt viên 1,823 1,736 1,654 Dây chì kg 0,110 0,104 0,099 Gỗ kê chèn m3 0,012 0,012 0,011 Giấy ráp mịn tờ 1,216 1,158 1,103 Sơn các loại kg 0,036 0,035 0,033 Dầu Tua bin kg 0,207 0,197 0,187 Đồng tròn d= 30-80mm kg 0,425 0,405 0,386 Bu lông các loại cái 5,676 5,406 5,149 Keo kg 0,024 0,023 0,022 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 70,182 66,841 63,657 Máy thi công Cầu trục gian máy 75 tấn (V. hành) ca 0,350 Cầu trục gian máy 100 tấn (V. hành) ca 0,330 Cầu trục gian máy 150 tấn (V. hành) ca 0,303 Cổng trục 30 tấn ca 0,187 0,178 Cổng trục 50 tấn ca 0,170 Máy hàn 23 kw ca 5,550 4,995 4,496 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,207 0,197 0,187 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 121 122 123 Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Tua bin có khối lượng ≤ 300 tấn ≤ 400 tấn > 400 tấn Vật liệu L22. Mỡ các loại kg 1,210 1,210 1,090 Dầu các loại kg 1,400 1,400 1,260 Thép tấm kg 6,585 6,255 5,943 Que hàn các loại kg 10,610 10,080 9,576 Que hàn than kg 1,368 1,320 1,254 Đất đèn kg 0,977 0,930 0,884 Ô xy chai 0,210 0,200 0,190 Xăng kg 0,389 0,370 0,325 Đá mài cắt viên 1,575 1,500 1,425 Dây chì kg 0,095 0,09 0,086 Gỗ kê chèn m3 0,011 0,010 0,010 Giấy ráp mịn tờ 1,050 1,000 0,950 Sơn các loại kg 0,032 0,030 0,029 Dầu Tua bin kg 0,179 0,170 0,162 Đồng tròn d= 30-80mm kg 0,368 0,350 0,333 Bu lông các loại cái 4,904 4,670 4,437 Keo kg 0,021 0,020 0,019 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 60,626 57,739 54,852 Máy thi công Cầu trục gian máy 250 tấn (V.hành) ca 0,282 Cầu trục gian máy 350 tấn (V.hành) ca 0,262 0,244 Cổng trục 50 tấn ca 0,162 0,154 0,146 Máy hàn 23 Kw ca 4,046 3,641 3,277 Máy hàn hơi ca 0,179 0,170 0,160 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 124 125 126 Ghi chú: - Các loại tuốc bin lớn này mức độ tổ hợp nhiều, buồng xoắn phải tổ hợp từ các tấm phôi. - Đối với tuốc bin có công tác tổ hợp phức tạp thì nhân công trong bảng được nhân với hệ số 1,3. - Định mức chưa tính công tác gia công, lắp đặt các kết cấu biện pháp thi công. L22.130 Tổ hợp và lắp đặt máy phát điện Tổ hợp và lắp đặt máy phát bao gồm roto, stato, trục, nắp, máy phát kích thích, bộ phận kích từ... Thành phần công việc: Tổ hợp tại bãi: Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, kiểm tra đánh giá tính chính xác và đồng bộ của thiết bị, Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, định vị bằng then hoặc chốt... tháo dỡ để vận chuyển đến chỗ lắp Tổ hợp và lắp đặt tại gian máy: Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, vận chuyển từ sàn lắp máy đến vị trí lắp,Vạch dấu, định vị tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt L22.130 Tổ hợp và lắp đặt máy phát điện ≤ 50 tấn Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Máy phát có khối lượng ≤ 5 tấn ≤ 15 tấn ≤ 25 tấn ≤ 50 tấn Vật liệu L22. Mỡ các loại kg 3,243 3,089 2,942 2,801 Dầu nhờn các loại kg 3,752 3,574 3,403 3,241 Thép hình các loại kg 4,010 3,818 3,637 3,464 Thép tấm kg 1,002 0,955 0,909 0,866 Que hàn các loại kg 1,801 1,715 1,634 1,556 Đất đèn kg 1,260 1,200 1,143 1,088 Ôxy chai 0,188 0,179 0,170 0,162 Cáp điện trọng lượng <=2kg/m m 0,255 0,242 0,231 0,220 Đá mài 180x22x6 viên 0,255 0,242 0,231 0,220 Dây đồng vỏ PVC 2x1,5 m 2,493 2,374 2,261 2,153 Đồng lá 0,5-1,0mm kg 0,107 0,102 0,097 0,093 Dây chì fi 1-2mm kg 0,241 0,230 0,219 0,208 Gỗ kê chèn m3 0,027 0,026 0,024 0,023 Vải thủy tinh m2 0,241 0,230 0,219 0,208 Axêtôn kg 0,322 0,306 0,292 0,278 Giấy ráp tờ 1,555 1,480 1,410 1,343 Bột kẽm sệt kg 0,322 0,306 0,292 0,278 Bulông êcu M16x50 bộ 12,516 11,920 11,353 10,812 Vải amiăng m2 0,456 0,434 0,413 0,394 Graphit tấm m2 0,616 0,587 0,559 0,533 ống cao su chịu áp lực d16-20 m 0,616 0,587 0,559 0,533 Khí argon bình 0,001 0,001 0,001 0,001 Đá cắt viên 0,134 0,128 0,122 0,116 Que hàn đồng kg 0,134 0,128 0,122 0,116 Băng dính cách điện cuộn 1,555 1,480 1,410 1,343 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 57,718 54,970 52,352 49,860 Máy thi công Cần trục 15 tấn ca 0,106 0,097 Cần trục 25 tấn ca 0,187 0,078 Cầu trục gian máy 50 tấn (V.hành) ca 0,350 0,350 Cầu trục gian máy 70 tấn (V.hành) ca 0,307 0,307 Máy hàn 23 kw ca 1,244 1,288 1,128 1,074 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,341 0,325 0,310 0,295 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 131 132 133 134 Ghi chú: Các loại máy phát nhỏ được chế tạo thành các cụm rotor, stator liền khối, mức độ tổ hợp ít. L22.140 Tổ hợp và lắp đặt máy phát điện > 50 tấn Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Máy phát có khối lượng ≤ 100 tấn ≤ 150 tấn ≤ 200 tấn Vật liệu L22. Mỡ các loại kg 2,668 2,541 2,420 Dầu nhờn các loại kg 3,087 2,940 2,800 Thép hình kg 3,298 3,142 2,992 Thép tấm kg 0,825 0,785 0,748 Que hàn các loại kg 1,482 1,411 1,344 Đất đèn kg 1,036 0,987 0,940 Ôxy chai 0,154 0,147 0,140 Cáp điện trọng lượng <=2kg/m m 0,209 0,200 0,190 Đá mài 180x22x6 viên 0,209 0,200 0,190 Dây đồng vỏ PVC 2x1,5 m 2,051 1,953 1,860 Đồng lá 0,5-1,0mm kg 0,088 0,084 0,080 Dây chì fi 1-2mm kg 0,198 0,189 0,180 Gỗ kê chèn m3 0,022 0,021 0,020 Vải thủy tinh m2 0,198 0,189 0,180 Axêtôn kg 0,265 0,252 0,240 Giấy ráp tờ 1,279 1,218 1,160 Bột kẽm sệt kg 0,265 0,252 0,240 Bulông êcu M16x50 bộ 10,297 9,807 9,340 Vải amiăng m2 0,375 0,357 0,340 Graphit tấm m2 0,507 0,483 0,460 ống cao su chịu áp lực d16-20 m 0,507 0,483 0,460 Khí argon bình 0,001 0,001 0,001 Đá cắt viên 0,110 0,105 0,100 Que hàn đồng kg 0,110 0,105 0,100 Băng dính cách điện cuộn 1,279 1,218 1,160 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 88,933 84,698 80,665 Máy thi công Cầu trục gian máy 250 tấn (V.hành) ca 0,397 0,378 0,360 Cần trục 40 tấn ca 0,170 0,162 0,154 Máy hàn 23 kw ca 1,023 0,974 0,928 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,281 0,268 0,255 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 141 142 143 Ghi chú: Các loại máy phát lớn được chế tạo thành các cụm rotor, stator không liền khối phải tổ hợp từ các mảnh thép từ và ghép thanh dẫn, mức độ tổ hợp rất nhiều. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Máy phát có khối lượng ≤ 300 tấn ≤ 400 tấn > 400 tấn Vật liệu L22. Mỡ các loại kg 2,299 2,184 2,075 Dầu nhờn các loại kg 2,660 2,527 2,401 Thép hình kg 2,842 2,700 2,566 Thép tấm kg 0,711 0,675 0,641 Que hàn các loại kg 1,277 1,213 1,152 Đất đèn kg 0,893 0,848 0,806 Ôxy chai 0,133 0,126 0,120 Cáp điện trọng lượng <=2kg/m m 0,181 0,171 0,163 Đá mài 180x22x6 viên 0,181 0,171 0,163 Dây đồng vỏ PVC 2x1,5 m 1,767 1,679 1,595 Đồng lá 0,5-1,0mm kg 0,076 0,072 0,069 Dây chì fi 1-2mm kg 0,171 0,162 0,154 Gỗ kê chèn m3 0,019 0,018 0,017 Vải thủy tinh m2 0,171 0,162 0,154 Axêtôn kg 0,228 0,217 0,206 Giấy ráp tờ 1,102 1,047 0,995 Bột kẽm sệt kg 0,228 0,217 0,206 Bulông êcu M16x50 bộ 8,873 8,429 8,008 Vải amiăng m2 0,323 0,307 0,292 Graphit tấm m2 0,437 0,415 0,394 ống cao su chịu áp lực d16-20 m 0,437 0,415 0,394 Khí argon bình 0,001 0,001 0,001 Đá cắt viên 0,095 0,090 0,086 Que hàn đồng kg 0,095 0,090 0,086 Băng dính cách điện cuộn 1,102 1,047 0,995 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 76,632 72,800 69,160 Máy thi công Cầu trục gian máy 350 tấn (V.hành) ca 0,342 0,325 0,309 Cần trục 63 tấn ca 0,146 0,139 0,132 Máy hàn 23 kw ca 0,882 0,838 0,796 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,242 0,230 0,218 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 144 145 146 Ghi chú: Các loại máy phát lớn được chế tạo thành các cụm rotor, stator không liền khối phải tổ hợp từ các mảnh thép từ và ghép thanh dẫn, mức độ tổ hợp rất nhiều. L22.150 Tổ hợp và lắp đặt máy nâng thủy lực Tổ hợp và lắp đặt máy nâng thủy lực bao gồm xy lanh thủy lực, hệ thống điều khiển, thiết bị đầu áp lực, bảng điều khiển, các bộ phận & chi tiết gắn liền vào máy. Thành phần công việc: Tổ hợp tại bãi: Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, kiểm tra đánh giá tính chính xác và đồng bộ của thiết bị. Tổ hợp các cụm chi tiết, kiểm tra kích thước lắp ghép, định vị bằng then hoặc chốt... tháo dỡ để vận chuyển đến chỗ lắp. Lắp đặt: Vận chuyển từ sàn lắp máy đến vị trí lắp, vạch dấu, định vị tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng lắp đặt. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Máy có khối lượng ≤ 5 tấn ≤ 15 tấn > 15 tấn Vật liệu L22. Mỡ các loại kg 1,950 1,590 1,530 Dầu các loại kg 2,250 1,830 1,740 Thép hình kg 2,400 1,960 1,864 Thép tấm kg 0,600 0,490 0,466 Que hàn các loại kg 0,230 0,180 0,130 Đất đèn kg 1,500 1,220 1,100 Ô xy chai 0,110 0,090 0,090 Xăng kg 0,600 0,490 0,430 Đá mài cắt viên 0,300 0,240 0,200 Đồng lá 0,5 - 1mm kg 0,060 0,050 0,050 Dây chì kg 0,150 0,120 0,120 Gỗ kê chèn m3 0,020 0,010 0,030 Giấy ráp mịn tờ 0,940 0,760 0,730 Sơn các loại kg 0,050 0,040 0,030 Dầu Tua bin kg 0,280 0,230 0,220 Đồng tròn d= 30-80mm kg 0,560 0,460 0,480 Bu lông tổng hợp cái 7,500 6,120 5,800 Keo kg 0,040 0,030 0,260 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 87,36 82,992 78,841 Máy thi công Cần trục 25 tấn ca 0,294 0,238 0,231 Máy hàn 23 kw ca 0,07 0,056 0,056 Máy hàn hơi 1000 l/h ca 0,203 0,168 0,161 Máy khác % 5,000 5,000 5,000 151 152 153 L22.190 Lắp đặt bình bể Thành phần công việc: Lắp đặt bình bể kiểm tra thử nghiệm, vệ sinh, nghiệm thu bàn giao. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L22. Mỡ bò kg 0,500 Dầu mazut kg 1,000 Thép dẹt 25x4 kg 5,000 Que hàn E42 fi 3-6 kg 0,150 Ôxy chai 0,070 Đất đèn kg 0,490 Giẻ lau kg 0,500 Bồ tạt kg 0,030 Gỗ nhóm 8 m3 0,050 Bột nhôm đỏ kg 0,040 Bột phấn chì kg 1,000 Giấy ráp tờ 1,000 Các tông amiăng kg 1,500 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 7,000 Máy thi công Cần trục 16 tấn ca 0,200 Máy hàn 23 kw ca 0,050 Máy khác % 3,000 190 Chương 3. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN Qui định chung: Thiết bị điện đã tính lắp đặt hoàn chỉnh trong mọi điều kiện thi công của công trình. L31.100 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vệ sinh thiết bị và phụ kiện máy biến áp. - Lắp đặt phụ kiện máy biến áp (máy biến áp, cánh toả nhiệt, quạt gió, tủ bảng điện). - Lắp đặt máy vào đúng vụ trí theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao. Ghi chú: Lắp đặt máy biến áp không kể phần tháo dầu, nạp nitơ và rút ruột kiểm tra. L31.110 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 13,8/500KV Đơn vị tính: máy Mã Thành phần hao phí Đơn vị Công suất máy biến áp (MVA) ≤ 100 ≤ 150 ≤ 175 Vật liệu L31. Que hàn các loại kg 2,200 2,800 3,100 Cồn công nghiệp kg 1,700 1,900 2,000 Keo dán kg 0,400 0,700 0,850 Xăng kg 7,400 9,700 10,850 Sơn màu kg 2,200 2,400 2,500 Giấy ráp mịn tờ 9,000 11,000 12,000 Vải nhựa m2 25,330 38,000 44,340 Vải trắng mộc 0,8m m2 5,400 7,200 8,100 Sơn chống gỉ kg 0,400 0,700 0,850 Mỡ YOC kg 1,000 1,800 2,200 Dây thép mạ d=2 kg 8,000 8,200 8,300 Giẻ lau kg 10,000 10,000 10,000 Gỗ nhóm 4 m3 0,360 0,360 0,360 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 496,000 688,000 752,000 Máy thi công Máy hàn 14 kw ca 1,100 1,400 1,550 Cần trục 16 tấn ca 2,180 2,310 2,380 Cần trục 5 tấn ca 0,650 1,200 1,460 111 112 113 Đơn vị tính: máy Mã Thành phần hao phí Đơn vị Công suất máy biến áp (MVA) ≤ 200 ≤ 250 ≤ 300 Vật liệu L31. Que hàn các loại kg 3,400 4,000 4,600 Cồn công nghiệp kg 2,100 2,300 2,500 Keo dán kg 1,000 1,300 1,600 Xăng kg 12,000 14,300 16,600 Sơn màu kg 2,600 2,800 3,000 Giấy ráp mịn tờ 13,000 15,000 17,000 Vải nhựa m2 50,670 63,340 76,010 Vải trắng mộc 0,8m m2 9,000 10,800 12,600 Sơn chống gỉ kg 1,000 1,300 1,600 Mỡ YOC kg 2,600 3,400 4,200 Dây thép mạ d=2 kg 8,400 8,600 8,800 Giẻ lau kg 10,000 10,000 10,000 Gỗ nhóm 4 m3 0,360 0,360 0,360 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 802,000 850,000 925,000 Máy thi công Máy hàn 14 kw ca 1,700 2,000 2,300 Cần trục 16 tấn ca 2,440 2,570 2,700 Cần trục 5 tấn ca 1,720 2,240 2,760 114 115 116 L31.120 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 13,8/220KV Đơn vị tính: máy Mã Thành phần hao phí Đơn vị Công suất máy biến áp (MVA) ≤ 63 ≤ 100 ≤ 125 Vật liệu L31. Que hàn các loại kg 0,900 1,200 1,400 Cồn công nghiệp kg 0,600 0,720 0,800 Keo dán kg 0,200 0,260 0,300 Xăng kg 3,200 3,860 4,300 Sơn màu kg 1,200 1,440 1,600 Giấy ráp mịn tờ 3,000 4,190 5,000 Vải nhựa m2 15,960 29,110 38,000 Vải trắng mộc 0,8m m2 3,000 3,600 4,000 Sơn chống gỉ kg 0,300 0,360 0,400 Mỡ YOC kg 0,500 0,620 0,700 Dây thép mạ d=2 kg 2,500 3,400 4,000 Giẻ lau kg 3,500 4,100 4,500 Gỗ nhóm 4 m3 0,150 0,280 0,360 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 200,000 308,61 382,000 Máy thi công Máy hàn 14 kw ca 0,450 0,600 0,700 Cần trục 10 tấn ca 0,880 1,210 1,430 Cần trục 5 tấn ca 0,260 0,490 0,650 121 122 123 Đơn vị tính: máy Mã Thành phần hao phí Đơn vị Công suất máy biến áp (MVA) ≤ 150 ≤ 175 ≤ 200 Vật liệu L31. Que hàn các loại kg 1,480 1,560 1,640 Cồn công nghiệp kg 0,860 0,920 0,980 Keo dán kg 0,320 0,340 0,360 Xăng kg 4,520 4,740 4,960 Sơn màu kg 1,640 1,680 1,720 Giấy ráp mịn tờ 5,200 5,400 5,600 Vải nhựa m2 39,52 41,04 42,56 Vải trắng mộc 0,8m m2 4,280 4,560 4,840 Sơn chống gỉ kg 0,400 0,400 0,400 Mỡ YOC kg 0,760 0,820 0,880 Dây thép mạ d=2 kg 4,200 4,400 4,600 Giẻ lau kg 5,100 5,700 6,300 Gỗ nhóm 4 m3 0,410 0,460 0,500 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 399,20 416,40 433,60 Máy thi công Máy hàn 14 kw ca 0,740 0,780 0,820 Cần trục 10 tấn ca 1,580 1,730 1,880 Cần trục 5 tấn ca 0,650 0,650 0,650 124 125 126 L31.130 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 13,8/110KV Đơn vị tính: máy Mã Thành phần hao phí Đơn vị Công suất máy biến áp (MVA) ≤ 11 ≤ 25 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 63 Vật liệu L31. Que hàn các loại kg 0,700 1,100 1,300 1,520 1,800 Cồn công nghiệp kg 0,400 0,600 0,800 0,930 1,100 Keo dán kg 0,200 0,200 0,300 0,340 0,400 Xăng kg 2,000 3,300 4,100 4,670 5,400 Sơn màu kg 1,300 1,500 1,600 1,690 1,800 Giấy ráp mịn tờ 2,300 3,600 4,500 5,150 6,000 Vải nhựa m2 6,000 6,330 10,130 12,660 15,960 Vải trắng mộc 0,8m m2 2,000 3,200 4,000 4,610 5,400 Sơn chống gỉ kg 0,200 0,200 0,300 0,340 0,400 Mỡ YOC kg 0,400 0,600 0,800 0,890 1,000 Dây thép mạ d=2 kg 3,530 3,530 5,040 5,280 5,600 Giẻ lau kg 1,600 4,800 6,000 6,650 7,500 Gỗ nhóm 4 m3 0,060 0,060 0,100 0,120 0,150 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 63,00 80,00 93,00 104,30 119,00 Máy thi công Máy hàn 14 kw ca 0,350 0,550 0,650 0,760 0,900 Cần trục 10 tấn ca 0,590 0,880 0,880 0,880 0,880 Cần trục 5 tấn ca 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 131 132 133 134 135 Chương 4. CÔNG TÁC SƠN THIẾT BỊ Công tác chuẩn bị bề mặt kim loại để sơn: Công tác làm sạch bề mặt chi tiết khe van, khe lưới chắn rác tính cho 1m2 bề mặt kết cấu kim loại cần sơn. Công tác phun cát: Dịch chuyển kết cấu trong quá trình phun. Phun cát bằng vòi áp lực. Kiểm tra hoàn thiện bề mặt để phun sơn. Thu dọn mặt bằng sau khi phun sơn Công tác làm sạch đã tính bình quân cho tất cả các điều kiện thi công của công trình. L51.100 Làm sạch bề mặt kim loại bằng máy mài chổi sắt (độ sạch St 2.0) Thành phần công việc: Mài phẳng mối hàn, bề mặt két cấu kim loại (do hàn gá trong quá trình lắp đặt và vận chuyển) bằng máy mài chổi sắt, vệ sinh bề mặt kim loại bằng giấy nháp, giẻ lau, dung môi trước khi sơn. Đơn vị tính: m2 Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L51. Đĩa mài kiểu chổi sắt cái 0,500 Giẻ lau kg 0,500 Dung môi kg 0,040 Nhân công Nhân công 3,5/7 công 3,610 Máy thi công Máy nén khí diezen 600 m3/h ca 0,010 Máy mài chổi sắt ca 1,500 Quạt thông gió 7,5 kw ca 0,500 100 L51.200 Làm sạch bề mặt kim loại bằng phun cát (độ sạch Sa 2.5) Thành phần công việc: Làm sạch mối hàn, bề mặt kim loại bằng phun cát khô tiêu chuẩn, giẻ lau, dung môi trước khi sơn gồm: Chuẩn bị mặt bằng; Phun cát vệ sinh bề mặt đủ điều kiện để sơn. Đơn vị tính: m2 Mã Thành phần hao phí Đơn vị Bề mặt kim loại mới Bề mặt kim loại đã sơn Vật liệu L51. Cát khô tiêu chuẩn m3 0,057 0,071 Giẻ lau kg 0,300 0,300 Vòi phun cát cái 0,100 0,100 ống cao su chịu áp F16-20 m 0,050 0,050 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 0,78 1,400 Máy thi công Máy nén khí diezen 600 m3/h ca 0,050 0,050 Máy phun cát ca 0,050 0,050 Cần trục 16 tấn ca 0,004 0,004 Máy khác % 5,000 5,000 211 212 L51.300 Công tác sơn thiết bị và kết cấu kim loại Thành phần công việc: Vệ sinh lại bề mặt trước khi sơn bằng dẻ lau và dung môi pha sơn theo tỷ lệ yêu cầu. Phun sơn bằng máy, kiểm tra chiếu dày sơn bằng máy đo siêu âm và độ bám dính bằng băng keo theo tiêu chuẩn, độ chịu va đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Hoàn thiện bề mặt thiết bị. L51.310 Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn không ngập nước Đơn vị tính: m2 Mã Thành phần hao phí Đơn vị Chiều dày lớp sơn Sơn dặm vá dày 130 Mcr 50 Mcr 80 Mcr 130 Mcr Vật liệu L51. VẬT LIỆU CHÍNH Theo định mức sơn của hãng Vật liệu phụ Giẻ lau kg 0,0404 0,064 0,100 0,100 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 0,500 0,600 0,720 0,720 Máy thi công Máy phun sơn 400 m2/h ca 0,0138 0,022 0,036 0,036 Máy nén khí diezen 600 m3/h ca 0,0138 0,022 0,036 0,036 Máy khuấy sơn ca 0,0009 0,0148 0,024 0,024 311 312 313 314 L51.320 Sơn thiết bị và kết cấu kim loại công nghệ bằng hệ sơn ngập nước Đơn vị tính: m2 Mã Thành phần hao phí Đơn vị Chiều dày lớp sơn 350 Mcr 400 Mcr Vật liệu L51. VẬT LIỆU CHÍNH Theo định mức sơn của hãng Vật liệu phụ Giẻ lau kg 0,010 0,010 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 0,720 0,720 Máy thi công Máy phun sơn 400 m2/h ca 0,040 0,048 Máy nén khí diezen 600 m3/h ca 0,040 0,048 Máy khuấy sơn ca 0,020 0,020 321 322 Chương 5. CÔNG TÁC KIỂM TRA MỐI HÀN L61.111 Làm sạch mối hàn để kiểm tra (rộng 200mm) ngoài hở Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L61. Đĩa mài kiểu chổi sắt cái 0,100 Giẻ lau kg 0,100 Mỡ bò kg 0,030 Dầu mazút kg 0,050 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 0,740 Máy thi công Máy chổi sắt cầm tay ca 0,300 Cần trục 25 tấn ca 0,005 Máy khác % 3,000 111 L61.112 Làm sạch mối hàn để kiểm tra (rộng 200mm) trong hầm Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L61. Đĩa mài kiểu chổi sắt cái 0,100 Giẻ lau kg 0,100 Mỡ bò kg 0,030 Dầu mazút kg 0,050 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 0,980 Máy thi công Máy chổi sắt cầm tay kíp 0,400 Máy nâng thủy lực kíp 0,130 Máy khác % 3,000 112 L61.211 KIỂM TRA X QUANG MỐI HÀN THÉP NGOÀI HỞ Đơn vị tính: phim Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L61. Mỡ phấn chì YC-2 kg 0,201 Giẻ lau kg 0,030 Phim ảnh (0.1x0.35m) tấm 1,050 Thuốc rửa kg 0,001 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 1,500 Máy thi công Cổng trục 50 tấn ca 0,050 Máy chụp X quang ca 0,170 Máy khác % 5,000 211 L61.212 KIỂM TRA X QUANG MỐI HÀN THÉP TRONG HẦM Đơn vị tính: phim Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L61. Mỡ phấn chì YC-2 kg 0,201 Giẻ lau kg 0,030 Phim ảnh (0.1x0.35m) tấm 1,050 Thuốc rửa kg 0,001 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 2,000 Máy thi công Máy nâng thủy lực kíp 0,133 Máy chụp X quang kíp 0,226 Máy khác % 5,000 212 L61.311 Kiểm tra siêu âm mối hàn thép ngoài hở Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L61. Mỡ phấn chì YC-2 kg 0,402 Giẻ lau kg 0,050 Dầu mazút kg 0,050 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 1,485 Máy thi công Cổng trục 50 tấn ca 0,050 Máy dò siêu âm ca 0,200 Máy khác % 5,000 311 L61.312 Kiểm tra siêu âm mối hàn thép trong hầm Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L61. Mỡ phấn chì YC-2 kg 0,402 Giẻ lau kg 0,050 Dầu mazút kg 0,050 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 1,980 Máy thi công Máy nâng thủy lực kíp 0,133 Máy dò siêu âm kíp 0,266 Máy khác % 5,000 312 Chương 6. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ L71.100 Vận chuyển thiết bị và kết cấu kim loại Thành phần công việc : Bốc lên, vận chuyển 1 km đầu thiết bị có trọng lượng từ ≤ 12 tấn đến ≤ 40 tấn. Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Trọng lượng ≤ 12 tấn ≤ 25 tấn ≤ 40 tấn Vật liệu L71. Thép lá đen thường kg - 0,275 0,261 Que hàn fi 4x/ch kg - 0,050 0,048 Ô xy chai - 0,013 0,012 Đất đèn kg - 0,091 0,086 Thép tròn trơn fi 6-8 kg 0,167 0,076 0,072 Gỗ kê chèn m3 - 0,001 0,001 Vật liệu khác % 5,000 5,000 5,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 0,633 0,600 0,569 Máy thi công Cần trục 16 tấn ca 0,023 - - Ô tô thùng 12 tấn ca 0,057 - - Cần trục 40 tấn ca - 0,008 0,006 Cần trục 63 tấn ca - 0,018 0,014 Moóc kéo 60 tấn ca - 0,032 0,025 Ô tô đầu kéo 272 cv ca - 0,032 0,025 Máy hàn 23 kw ca - 0,015 0,012 Máy khác % 3,000 3,000 3,000 111 112 113 L71.200 Bốc xuống trong sàn lắp máy thiết bị và kết cấu kim loại Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Trọng lượng ≤ 12 tấn ≤ 25 tấn ≤ 40 tấn Nhân công L71. Nhân công 4,0/7 công 0,420 0,399 0,379 Máy thi công Cầu trục gian máy 50 tấn (V. hành) ca 0,022 0,018 0,015 Máy khác % 3,000 3,000 3,000 211 212 213 L71.300 Bốc xuống ngoài nhà máy thiết bị và kết cấu kim loại Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Trọng lượng ≤ 12 tấn ≤ 25 tấn ≤ 40 tấn Nhân công L71. Nhân công 4,0/7 công 0,320 0,310 0,300 Máy thi công Cần trục 16 tấn ca 0,016 - - Cần trục 25 tấn ca - 0,005 - Cần trục 40 tấn ca - 0,011 0,004 Cần trục 65 tấn ca - - 0,008 Máy khác % 3,000 3,000 3,000 311 312 313 L71.400 Vận chuyển tiếp 1 km ngoài hở thiết bị và kết cấu kim loại Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Trọng lượng ≤ 12 tấn ≤ 25 tấn ≤ 40 tấn Nhân công L71. Nhân công 4,0/7 công 0,0420 0,0390 0,0312 Máy thi công Ô tô thùng 12 tấn ca 0,0210 - - Moóc kéo 60 tấn ca - 0,0197 0,0157 Ô tô đầu kéo 272 cv ca - 0,0197 0,0157 411 412 413 L71.500 Vận chuyển tiếp 1 km trong hầm thiết bị và kết cấu kim loại Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Trọng lượng ≤ 12 tấn ≤ 25 tấn ≤ 40 tấn Nhân công L71. Nhân công 4,0/7 công 0,0580 0,0500 0,0450 Máy thi công Ô tô thùng 12 tấn ca 0,0290 - - Moóc kéo 60 tấn ca - 0,0311 0,0250 Ô tô đầu kéo 272 cv ca - 0,0311 0,0250 511 512 513 L71.600 Công tác bảo dưỡng thiết bị Đơn vị tính: tấn Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L71. Mỡ các loại kg 0,100 Dầu nhờn các loại kg 0,425 Xăng A90 kg 0,040 Vải bạt m2 2,000 Vật liệu khác % 3,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 3,500 Máy thi công Cổng trục 50 tấn ca 0,063 Máy khác % 2,000 600 Chương 7. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC L81.100 Lắp đặt thiết bị quan trắc trong bê tông Thành phần công việc: Kiểm tra, bảo quản, vận chuyển thiết bị đến nơi lắp đặt, định vị thiết bị đo bằng hàn, buộc. Kéo rải cáp dẫn tín hiệu, đo thử. Bảo quản thiết bị trong thời gian thi công. L81.111 Lắp đặt thiết bị đo ứng suất cốt thép trong bê tông Đơn vị tính: cái Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Thép tròn đốt fi 18-25 kg 2,000 Dây thép mạ kẽm fi 1mm kg 0,200 Que hàn E42 fi 3-6 kg 0,170 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 3,5/7 công 0,360 Nhân công 4,0/7 công 1,000 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 0,010 111 L81.112 Lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ trong bê tông Đơn vị tính: cái Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Giẻ lau kg 0,400 Cồn công nghiệp kg 0,200 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 3,0/7 công 0,500 Nhân công 4,0/7 công 1,000 112 L81.113 Lắp đặt thiết bị đo độ tách nền, đo thấm Đơn vị tính: cái Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Giẻ lau kg 0,400 Xăng kg 0,500 Cồn 90 độ kg 0,200 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 3,0/7 công 0,500 Nhân công 4,0/7 công 1,500 113 L81.121 Rải dây dẫn cho thiết bị đo Đơn vị tính: 100m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Nhân công L81. Nhân công 3,0/7 công 20,000 121 L81.122 Đấu dây dẫn vào trạm thu nhận tín hiệu Đơn vị tính: 10 thiết bị Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Băng nilông các loại cuộn 2,000 Băng dính cách điện cuộn 2,000 Giẻ lau kg 1,000 Thiếc hàn kg 0,020 Vật liệu khác % 10,00 Nhân công Nhân công 3,0/7 công 2,000 Nhân công 4,0/7 công 5,000 122 L81.210 Khoan tạo lỗ qua đất Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Đường kính 50 mm 100 mm 150 mm Vật liệu L81. Mũi khoan hợp kim fi 50 cái 0,023 - - Mũi khoan hợp kim fi 100 cái - 0,023 - Mũi khoan hợp kim fi 150 cái - - 0,023 Cần khoan fi 50 L=4,6m cái 0,023 0,023 0,023 Dầu điêzel kg 5,202 5,462 5,735 Gỗ kê chèn m3 0,002 0,002 0,002 Vật liệu khác % 10,00 10,00 10,00 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 3,000 3,150 3,308 Máy thi công Bộ máy khoan SBU 150 Zam ca 0,332 0,349 0,366 211 212 213 L81.220 Khoan tạo lỗ qua đá, độ sâu khoan ≤ 30m Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Đường kính 50 mm 100 mm 150 mm Vật liệu L81. Mũi khoan hợp kim fi 50 cái 0,028 - - Mũi khoan hợp kim fi 100 cái - 0,028 - Mũi khoan hợp kim fi 150 cái - - 0,028 Cần khoan fi 50 L=4,6m cái 0,028 0,028 0,028 Dầu điêzel kg 6,242 6,554 6,882 Gỗ kê chèn m3 0,002 0,002 0,002 Vật liệu khác % 10,000 10,000 10,00 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 3,600 3,780 3,969 Máy thi công Bộ máy khoan SBU 150 Zam 0,398 0,418 0,439 Máy khác % 1,000 1,000 1,000 221 222 223 L81.230 Khoan tạo lỗ qua đá, độ sâu khoan > 30m Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Đường kính 50 mm 100 mm 150 mm Vật liệu L81. Mũi khoan hợp kim fi 50 cái 0,029 - - Mũi khoan hợp kim fi 100 cái - 0,029 - Mũi khoan hợp kim fi 150 cái - - 0,029 Cần khoan fi 50 L=4,6m cái 0,029 0,029 0,029 Dầu điêzel kg 6,610 6,941 7,288 Gỗ kê chèn m3 0,002 0,002 0,002 Vật liệu khác % 10,000 10,000 10,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 3,788 3,977 4,176 Máy thi công Bộ máy khoan SBU 150 Zam 0,453 0,476 0,499 Máy khác % 1,000 1,000 1,000 231 232 233 L81.321 Sản xuất lắp đặt nắp và phụ kiện Pêzômét Đơn vị tính: bộ Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Ống thép tráng kẽm d75 m 0,071 Ống thép tráng kẽm d89 m 0,121 Thép tấm dày 4-10 kg 1,352 Bulông M10x30 bộ 1,000 Ôxy chai 0,014 Đất đèn kg 0,019 Que hàn N46 fi 4 kg 0,185 Thép tròn trơn fi 6-8 kg 0,491 Nhân công Nhân công 3,2/7 công 0,180 Nhân công 3,5/7 công 0,068 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 0,031 Máy khoan đứng 4,5kw ca 0,028 Máy tiện 4,5kw ca 0,015 Máy khác % 1,000 321 L81.322 Quấn vải thủy tinh ống Pêzômét Đơn vị tính: bộ Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Vải thủy tinh m2 1,620 Dây đồng fi 2mm kg 0,503 Vật liệu khác % 1,000 Nhân công Nhân công 3,57 công 0,454 322 L81.323 Lắp đặt ống Pêzômét fi 75, chèn cát sỏi Đơn vị tính: m Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Ống thép tráng kẽm d75 m 1,020 Gỗ kê chèn m3 0,004 Vật liệu khác % 1,000 Nhân công Nhân công 4,0/7 công 0,090 Nhân công 3,0/7 công 0,221 Máy thi công Bộ máy khoan SBU 150 Zam ca 0,020 Máy khác % 1,000 323 L81.324 Sản xuất lắp đặt mốc chuyển vị Đơn vị tính: mốc Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Thép tấm dày 4-10 kg 26,424 Thép tấm không rỉ dày 5mm kg 1,870 Thép tròn trơn fi 6-8 kg 0,457 Sơn chống rỉ kg 0,998 Que hàn N46 fi 4 kg 0,255 Đất đèn kg 0,265 Ống thép d200x6 m 0,808 Ôxy chai 0,047 Vật liệu khác % 2,000 Nhân công Nhân công 3,5/7 công 2,302 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 0,049 Máy khoan đứng 4,5kw ca 0,028 324 L81.325 Sản xuất lắp đặt mốc đo lún Đơn vị tính: mốc Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Thép tấm dày 4-10 kg 1,760 Xăng kg 0,106 Nhựa bitum số 3 kg 0,964 Củi đun kg 0,330 Ôxy chai 0,017 Que hàn N46 fi 4 kg 0,221 Đất đèn kg 0,042 Ống thép tráng kẽm d75 m 1,032 Thép tròn trơn fi 18-30 kg 3,028 Vật liệu khác % 2,000 Nhân công Nhân công 3,5/7 công 4,443 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 0,036 Máy khoan đứng 4,5kw ca 0,028 Máy khác % 1,000 325 L81.300 Công tác lắp đặt hệ thống đo lường và điều khiển Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, kiểm tra giao nhận thiết bị, vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp đặt thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm, nghiệm thu. L81.331 Lắp đặt bộ cảm biến các loại, bộ biến đổi, đồng hồ hiển thị các loại Đơn vị tính: bộ Mã Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Vật liệu L81. Vải trắng kg 0,100 Giấy giáp tờ 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,050 Xăng kg 0,100 Vazơlin kg 0,010 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 1,000 331 L81.332 Lắp đặt đồng hồ tự ghi các loại Đơn vị tính: cái Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Vải trắng kg 0,100 Giấy giáp tờ 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,050 Xăng kg 0,100 Vazơlin kg 0,010 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 1,500 332 L81.333 Lắp đặt tủ DCS, PLC, RTU Đơn vị tính: cái Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Xăng kg 1,500 Vazơlin kg 0,400 Băng ni lông cuộn 2,000 Cồn công nghiệp kg 0,700 Mỡ phấn chì YC - 2 kg 0,500 Sơn cách điện kg 0,300 Thiếc hàn kg 0,300 Thuốc hàn kg 0,030 Que hàn kg 0,600 Giấy giáp tờ 3,000 Giẻ lau sạch kg 2,000 Thép dẹt 25x4 kg 5,000 Vật liệu khác % 5,000 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 27,000 Máy thi công Máy hàn 23 Kw ca 0,200 Cần trục bánh hơi 16 tấn ca 0,250 Xe nâng thang ca 0,200 333 L81.334 Lắp đặt bàn điều khiển Đơn vị tính: cái Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Vải trắng kg 0,500 Giấy giáp tờ 0,500 Cồn công nghiệp kg 0,500 Xăng kg 0,500 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 8,000 334 L81.335 Lắp đặt màn hình giám sát ≤ 21" Đơn vị tính: cái Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Vải trắng kg 0,200 Cồn công nghiệp kg 0,200 Xăng kg 0,400 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 1,000 335 L81.336 Lắp đặt màn hình giám sát cỡ lớn Đơn vị tính: cái Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Vải trắng kg 0,400 Cồn công nghiệp kg 0,400 Xăng kg 0,800 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 8,000 336 L81.337 Lắp đặt bộ lấy mẫu Đơn vị tính: bộ Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Que hàn kg 2,000 Đá mài viên 2,000 Vật liệu khác % 10,00 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 20,00 Máy thi công Máy hàn 23 Kw ca 0,500 Máy mài ca 1,000 Máy khác % 10,00 337 L81.338 Lắp đặt bộ cơ cấu chấp hành Đơn vị tính: bộ Mã Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Vật liệu L81. Thép các loại kg 10,00 Que hàn kg 1,500 Vật liệu khác kg 10,00 Nhân công Nhân công 4,5/7 công 12,00 Máy thi công Máy hàn 23 kw ca 0,500 Máy khác % 10,00 338