21/TB-UBDT

Thông báo 21/TB-UBDT năm 2016 kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp về công tác xây dựng cơ bản do Ủy ban Dân tộc ban hành ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/TB-UBDT Hà Nội , ngày 23 tháng 03 năm 2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM LÊ SƠN HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN Ngày 22/3/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn H ả i đ ã chủ tr ì cuộc h ọ p về công tác xây dựng cơ bản, tham dự cuộc họp có đại diện L ã nh đạo chuyên viên Vụ Kế hoạch -Tài chính, Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng , Văn phòng Ủy ban . Sau khi nghe đại diện L ã nh đạo Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng. Vụ Kế hoạch-Tài chính báo cáo về tiến độ xây dựng Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; về tiến độ triển khai dự án xây dựng Học viện Dân Tộc . T rụ sở Văn phòn g Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Công văn số 263/BKHĐT-TH n g ày 13/01/2016 V/v rà soát dự án khởi công mới , dự án bố trí vốn n g ân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến tham g ia của các đại biểu dự họp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải kết luận như sau: 1. V ề dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc: yêu cầu Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng chủ trì , phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch -Tài chính rà soát, thống nhất mức dự toán đền bù giải phóng mặt bằng Dự án theo quy định. Khẩn trương ho à n thiện hồ sơ, Quyết định phê duyệt đề xuất chủ trươn g đầu tư và Quyết định đầu tư Dự án trong giai đoạn 2016-2020 theo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Lãnh đạo Ủ y ban vào sáng ngày thứ 6, 25/3/2016. 2. Về dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: Giao Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựn g chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính xây dựng phương án đầu tư . Kh ẩ n trương hoàn thiện hồ sơ, Quyết định phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư và Quyết định đ ầ u tư Dự án trong giai đoạn 2016-2020 theo th ẩ m định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Lãnh đạo Ủ y ban vào sáng ngày thứ 6, 25/3/2016. 3. Về dự án Trụ sở Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội C ấn , Ba Đình , Hà Nội g iao Ban Quản lý các Dự án đ ầ u tư xây dựng: - Tổng hợp ý kiến góp ý c ủ a các Vụ, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện phương án t hiết kế , điều ch ỉ nh, bổ sung các phòn g chức năn g đ ặc thù (Phòng máy ch ủ, Phòng Truyền thống, Phòng Lưu tr ữ, Phòng họp trực tuyến...), báo cáo Lãnh đạo Ủy ban vào sáng ngày 29/3/2016. - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức L ễ cất nóc công trình vào ngày 25/4/2016 , đảm bảo an toàn, trang trọng. - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án đẩy nhanh tiến độ công trình Trụ sở để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định. Trên đây là kết luận của Thứ tr ưở ng , Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban về công tác xây dựng cơ b ả n với Vụ Kế hoạch -Tài chính và Ban Quản lý các Dự án đầu tư xâ y dựng; Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ , đơn vị biết và triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c); - Các TT, PCN UBDT (để b/c); - Vụ Kế hoạch Tài chính: Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng (để thực hiện); - Cổng TTĐT của UBDT; - Lưu: VT, TKTH. TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Sỹ Tá