232/TANDTC-KHTC

Công văn 232/TANDTC-KHTC năm 2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/TANDTC-KHTC V/ v các nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu thúc đ ẩy tiến độ giải n g ân vốn đầu tư công. Hà Nội , ngày 08 tháng 7 năm 2021 Kính gửi: - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn g ; - Ch ủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân các cấp. Thực hiện Nghị Quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp ch ủ yếu thúc đ ẩ y tăng trư ở ng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền v ữ ng nh ữ ng tháng cuối năm 2021 và đ ầ u năm 2022 , đ ể đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân t ỉ nh, thành phố trực thuộc trung ương và Ch ủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân các cấp chỉ đạo , tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu qu ả các nhiệm vụ , giải pháp sau: 1. Khẩn trương đ ẩ y nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng m ắ c, bảo đảm tiến độ thi công công trình; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định. Đ ế n ngày 30/9/2021 phải giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài của năm 2019 và 2020 sang năm 2021 ; giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2021 đã giao. Trước thời hạn giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công (31/01/2022) phải gi ả i ngân đạt 95% đến 100% vốn đầu tư công năm 2021. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ giải ngân với Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân tối cao theo Biểu kèm theo. - Đối với các dự án đã hoàn thành và dự ki ế n hoàn thành trong năm 2021: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn t ấ t công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu theo quy định ; kh ẩ n trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp quyết định đầu tư thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời phải cam kết thời hạn tối đa hoàn thành toàn bộ các gói thầu của dự án và cam kết thời hạn tối đa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm C . - Đ ố i v ớ i dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2021: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đ ẩy nhanh tiến độ thi côn g , tập trun g hoàn thiện các thủ tục pháp lý , n g hiệm thu khối lượn g hoàn thành để đ ủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu. - Đối với dự án kh ở i côn g mới năm 2021: Kh ẩ n trươn g hoàn thành việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế b ả n vẽ thi côn g và dự toán côn g tr ì nh theo đ ú ng quy định, tr ì nh cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình n g ười quyết định đầu tư phê du y ệt chậm nhất trong tháng 9/2021; đồng thời lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đ ể làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và sớm khởi côn g côn g trình. 2. Đ ế n n g à y 30/9 / 2021, nếu các dự án có vốn được k é o dài san g năm 2021 giải n g ân khôn g đạt tỷ lệ 100% và các dự án có t ỷ lệ giải n g ân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư c ô n g năm 2021 được g iao s ẽ bị điều chuy ể n vốn sa ng dự án khác. Tòa án nhân dân tối cao s ẽ kiểm đ i ể m trách nhiệm người đứng đ ầ u, ch ủ đầu tư v ề việc chậm tiến độ thực hiện và g i ả i ngân của các dự án. 3. Các ch ủ đầu tư phải đặc biệt quan tâm đ ế n việc đảm bảo an toàn cho n g ười lao độn g theo đún g quy định về phòn g, chốn g dịch ; đả m b ả o chất lượng côn g trình, coi việc đảm b ả o chất lượn g là ưu tiên hàn g đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư , thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý n g hiêm , kịp thời các nhà th ầ u vi phạm tiến độ xây dựn g , chất lượn g côn g trình, chậm g iao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản h ợ p đ ồ n g đã ký kết; ch ủ động đề xuất, báo cáo Tòa án nhân dân tối cao tình hình thực hiện dự án. 4. Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân t ố i cao: - Ch ủ trì , phối hợp với các đơn vị liên quan thườn g xuyên thực hiện côn g tác kiểm tra, đôn đốc tình hình tri ể n khai và g iải n g ân vốn đầu tư nhất là đối với các dự án chậm tiến độ , có tỷ lệ giải n g ân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giải quyết các khó khăn, vướn g mắc tron g côn g tác giải ngân. - Thực hiện kiểm tra từng dự án đ ể tháo gỡ các vướng mắc tron g quá trình thực hiện và tri ể n khai thi côn g . Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu , thanh toán các khối lượn g hoàn thành. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao các nội dun g vượt thẩm quyền đ ể đ ẩy nhanh tiến độ thực hiện và g iải n g ân các dự án, trườn g hợp cần thiết đề xuất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tha y thế các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn có năng lực yếu, khôn g đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của dự án theo đúng quy định. - Rà soát, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao các dự án chậm tiến độ giải ngân theo cam kết; đề xuất việc điều chuy ể n nguồn vốn từ các dự án chậm giải ngân (đặc biệt là các dự án có tiến độ dải ngân đ ế n ngày 30 / 9 / 2021 th ấ p hơn 60 % kế hoạch vốn được gi ao năm 2021) sang dự án có tiến độ giải ngân t ố t , có nhu c ầ u vốn để đẩ y nhanh tiến độ thực hiện. - T ổ n g hợp tình hình giải ngân kế hoạch đ ầ u tư năm 2021 và báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao các đơn vị không đạt từ 95 % đ ế n 100% kế hoạch giải ngân năm 2021 đ ể xem xét xử lý trách nhiệm. 5. T ă ng cường kỷ luật, k ỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ: - Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ , tăng cường theo dõi , kiểm tra , giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả , tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. - Kiên quyết xử l ý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và c ố tình cản tr ở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Kịp thời xử lý những cán bộ , công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nh ũ ng nhi ễ u, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đ ầ u tư và trong công tác đ ấ u th ầ u. - Đối với các đơn vị và chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết , chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 95% đến 100% kế hoạch giải ngân năm 2021 thì Tòa án nhân dân tối cao sẽ xem xét , xử lý trách nhiệm người đứng đầu, chủ đầu tư, đồng thời không xem xét đề nghị khen thư ở ng tập thể , cá nhân của đơn vị trong năm 2021. Định kỳ đến ngày 30 hàng tháng, các đơn vị , ch ủ đầu tư các dự án có liên quan phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, năm 2021 về Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân tối cao đ ể theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo./. (Kèm theo Bi ể u Tình hình thực hiện dự án, cam kết giải ngân và đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đ ầ u tư; Chủ đầu tư nộp cam kết trước ngày 20/7/2021). Nơi nhận: - Như trên; - Chánh án TANDTC (để b / c) - Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo); - Cục Kế hoạch-Tài chính (để thực hiện); - C ổ ng thông tin ĐT TANDTC (để đăng t ả i); - Lưu: VT , KHTC. KT. CHÁNH ÁN PHÓ CHÁNH ÁN Nguyễn Văn Du (Biểu 01) TÒA ÁN NHÂN DÂN ... TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, CAM KẾT GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021 (Kèm theo C ô ng văn s ố 232/TANDTC-KHTC ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án M ã dự án Mã Kho bạc m ở TK giao dịch Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 Tổng giá trị khối lượng công tác đã hoàn thành, nghiệm thu. Lũy kế thanh toán K H vốn đầu tư từ khởi công đ ến hết tháng 6/2021 Cam kết th ờ i hạn tối đa hoàn thành toàn bộ các gói thầu của dự án (*) Cam kết th ời hạn t ố i đ a p hê duyệt quyết toán dự án ( * ) Cam kết gi ả i ngân đế n ngày 31/8/2021 Cam kết gi ả i ngân đế n ngày 3 0 / 9 /2021 Cam kết gi ả i ngân đế n ngày 3 1 / 12 /2021 Cam kết gi ả i ngân đế n ngày 3 1 / 01 /202 2 Đề xuất điều chỉnh K ế hoạch vốn năm 2021 G hi chú (lý do điều ch ỉ nh) Tăng Giảm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 Ghi chú: - Cam k ế t thực hiện đ ối với các dự án hoàn thành năm 2021 theo Quy ế t định ph ê duy ệt/ điều chỉnh dự án. - Dành riêng cho các dự án nhóm B. CHỦ ĐẦU TƯ (BIỂU 02) TÒA ÁN NHÂN DÂN…. TÌN h H ÌN H TH Ự C HIỆN DỰ ÁN, CAM K Ế T GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XU Ấ T ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH V Ố N ĐẦU TƯ NĂM 2021 (Kèm theo C ô ng văn số 232/TANDTC-KHTC ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án M ã dự án Mã Kho bạc m ở TK giao dịch Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 Tổng giá trị khối lượng công tác đã hoàn thành, nghiệm thu. Lũy kế thanh toán K H vốn đầu tư từ khởi công đ ến hết tháng 6/2021 Cam kết th ờ i hạn tối đa hoàn thành toàn bộ các gói thầu của dự án (*) Cam kết th ời hạn t ố i đ a p hê duyệt quyết toán dự án ( * ) Cam kết gi ả i ngân đế n ngày 31/8/2021 Cam kết gi ả i ngân đế n ngày 3 0 / 9 /2021 Cam kết gi ả i ngân đế n ngày 3 1 / 12 /2021 Cam kết gi ả i ngân đế n ngày 3 1 / 01 /202 2 Đề xuất điều chỉnh K ế hoạch vốn năm 2021 G hi chú (lý do điều ch ỉ nh) Tăng Gi ả m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 Ghi chú: - (*) Cam k ế t thực hiện đối với các dự án hoàn thành năm 2021 theo Quyết định phê duy ệ t/điều chỉnh dự án. - Dành riêng cho các dự án nhóm C . NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỦ ĐẦU TƯ (Biểu 03) TÒA ÁN NHÂN DÂN ... TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, CAM KẾT GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2021 (Kèm theo Công văn s ố 232/TANDTC-KHTC ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao) Đơn vị: Triệu đ ồng TT Danh mục dự án M ã dự án Mã Kho bạc m ở TK giao dịch Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 đ ư ợc kéo dài sang năm 2021 Tổng giá trị khối lượng công tác đã hoàn thành, nghiệm thu. Lũy kế thanh toán KH vốn đầu tư từ khởi công đến hết tháng 6/2021 Cam kết thời hạn tối đa hoàn thành toàn bộ các gói thầu của dự án (*) Cam kết giải ngân đến ngày 3 1 /8/2021 Cam kết giải ngân đế n ngày 30/9/2021 Cam kết giải ngân đế n ngày 31/12/2021 Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 Ghi chú (lý do điều chỉnh) T ă ng Giảm 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Ghi chú: - Cam kết thực hiện đối với các dự án hoàn thành năm 2021 theo Quyết định ph ê duyệt/điều chỉnh dự án. - Dành riêng cho các dự án nhóm B. CHỦ ĐẦU TƯ (Biểu 04) TÒA ÁN NHÂN DÂN…. TÌNH HÌNH TH Ự C HIỆN DỰ ÁN, CAM KẾT GIẢI NGÂN VÀ Đ Ề XUẤT ĐIỀU CHỈNH K Ế HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2021 (Kèm theo Công văn s ố 232/TANDTC-KHTC ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Mã dự án Mã Kho bạc m ở TK giao dịch Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 đ ư ợc kéo dài sang năm 2021 Tổng giá trị khối lượng công tác đã hoàn thành, nghiệm thu. Lũy kế thanh toán KH vốn đầu tư từ khởi công đến hết tháng 6/2021 Cam kết thời hạn tối đa hoàn thành toàn bộ các gói thầu của dự án (*) Cam kết thời hạn tối đa phê duyệt quyết toán dự án (*) Cam kết giải ngân đế n ngày 3 1 / 8 /2021 Cam kết giải ngân đế n ngày 3 0 / 9 /2021 Cam kết giải ngân đế n ngày 3 1 / 12 /2021 Đ ề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2020 kéo d ài sang năm 2021 Ghi chú (lý d o điều ch ỉ nh) Tăng Giảm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ghi chú: - Cam kết thực hiện đối với các dự án hoàn thành năm 2021 theo Quyết định phê duyệt/điều chỉnh dự án. - Dành riêng cho các dự án nhóm C . NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỦ ĐẦU TƯ (BI Ể U 05) TÒA ÁN NHÂN DÂN ... T Ì NH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, CAM KẾT GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SANG NĂM 2021 (Kèm theo Công văn s ố 232/TANDTC-KHTC ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Mã dự án Mã Kho bạc mở TK giao dịch Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 được kéo dài sang năm 2021 K ế hoạch vốn đầ u tư năm 2019 được kéo dài sang năm 2021 Tổng giá trị khối lượng công tác đã hoàn thành, nghiệm thu. Cam kết thời hạn tối đa hoàn thành toàn bộ các gói thầu của dự án (*) Cam kết giải ngân đến ngày 30/9/2021 Cam kết giải ngân đến ngày 31/12/2021 Đề xuất điều ch ỉ nh K ế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2021 G hi chú (lý do điều ch ỉ nh) Tăng Giảm 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 Ghi chú: - (*) Cam kết thực hiện đối với các dự án hoàn th à nh năm 2021 theo Quyết định ph ê duyệt/điều chỉnh dự án. - Dành riêng cho các dự án nhóm B. CHỦ ĐẦU TƯ (BI Ể U 06) TÒA ÁN NHÂN DÂN ... TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, CAM KẾT GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN TH Ự C HIỆN SANG NĂM 2021 (Kèm theo Công văn s ố 232/TANDTC-KHTC ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao) Đơn vị: Triệu đ ồng TT Danh mục dự án Mã Dự án Mã Kho bạc mở TK giao dịch Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 được kéo dài sang năm 2021 Tổng giá trị khối lượng công tác đã hoàn thành, nghiệm thu. Cam kết thời hạn tối đa hoàn thành toàn bộ các gói thầu của dự án Cam kết thời hạn tối đ a ph ê duyệt quyết toán dự án Cam kết giải ngân đến ngày 31/8/2021 Cam kết giải ngân đến ngày 30/9/2021 Cam kết giải ngân đến ngày 31/12/2021 Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ghi chú: Dành riêng cho dự án nhóm C NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ