2554/QĐ-BCĐ

Quyết định 2554/QĐ-BCĐ năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2016-2020 do Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 ban hành BỘ NỘI VỤ BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 513 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2554/ QĐ-BCĐ Hà Nội , ngày 29 tháng 07 năm 201 6 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 513 Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ v ề việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đ ại hóa h ồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Dự án 513); Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2016 - 2020. Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3 . Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trư ở ng Lê Vĩnh Tân (để báo cáo); - Th ứ trư ở ng Trần Anh Tuấn; - Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Lưu: VT, CQĐP (5b). TRƯỞNG BAN THỨ TRƯỞNG Trần Anh Tuấn KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (kèm theo Quyết định số 2554/QĐ-BCĐ ngày 29/7/2016 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513) TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC S Ả N PHẨM THỜI GIAN TH Ự C HIỆN CƠ QUAN, NGƯỜ I BAN HÀNH HOẶC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM 2016 I Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án 513 đến ngày 31/12/2020 Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện D ự án 513 Tháng 7/2016 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo II Giải quyết tranh chấp ĐGHC cấp tỉnh do lịch sử để lại 1 Thành lập đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực t ế 14 khu vực tranh ch ấ p, làm việc với lãnh đạo các địa phương có tra nh chấp và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực có tr anh chấp. Quyết định thành lập Đoàn công tác Từ ngày 03 - 10/8/2016 Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định 2 Giải quyết tranh chấp giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị; giữa tỉnh T h ừa Thiên Hu ế và thành phố Đà N ẵ ng 2.1 Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực t ế 03 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo các địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đ ì nh tại các khu vực có tranh chấp. Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc Từ ngày 10 - 13/8/2016. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo 2.2 Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương. Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN- 2000 Từ ngày 12 - 15/8/2016 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 2.3 Trình Quốc hội giải quyết tranh chấp giữa các địa phương. Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Q uốc hội Từ ngày 16/8 - 16/9/2016 Bộ Nội vụ ch ủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội 3 Giải quyết tranh chấp giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum; giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk 3.1 Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 04 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo các địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực có tranh chấp. Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc Từ ngày 04 - 08/9/2016 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo 3.2 Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương. Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 Từ ngày 06 - 10/9/2016 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 3.3 Trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp giữa các địa phương. Tờ tr ình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội Từ ngày 11/9 - 11/10/2016 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội 4 Giải quyết tranh chấp giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố H ồ Chí Minh 4.1 Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 01 khu vực tr anh chấp, làm việc với lãnh đạo 02 địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại khu vực có tra nh chấp. Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc Từ ngày 01 - 03/10/2016 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo 4.2 Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa 02 địa phương. Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 Từ ngày 03 - 12/10/2016 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 4.3 Trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp giữa 02 địa phương. Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội Từ ngày 13/10 - 13/11/2016 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội 5 Giải quyết tranh chấp giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng; gi ữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương 5.1 Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 03 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo các địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực có tranh chấp. Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc Từ ngày 01 - 04/11/2016 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo 5.2 Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương. Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 Từ ngày 03 - 07/11/2016 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 5.3 Trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp giữa các địa phương. Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Q uốc hội Từ ngày 08/11 - 08/12/2016 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội 6 Giải quyết tranh chấp giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình; giữa tỉnh Hòa Bìn h và tỉnh Thanh Hóa 6.1 Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 03 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo các địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực có tranh chấp. Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc Từ ngày 01 - 04/12/2016 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo 6.2 Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương. Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 Từ ngày 03 - 07/12/2016 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 6.3 Tr ì nh Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp giữa các địa phương. T ờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội Từ ngày 13/12/2016- 13/01/2017 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội III Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương B áo cáo kết quả Quý IV/2016 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đ ạ o IV Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Dự án đến hết năm 2016 Báo cáo Tháng 12/2016 Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình , Bộ tr ưởng Bộ Nội vụ quyết định V Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thuộc địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định công nhận các Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đủ điều kiện đưa vào quản l ý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước. NĂM 2017 I Tiếp tục giải quyết tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại 1 Đo đạc xác định đường địa giới hành chính ở thực địa các khu vực tr anh chấp theo Nghị quyết của Quốc hội hoặc theo kết quả thống nhất phương án giải quyết tranh chấp giữa các đ ị a phương liên quan 1.1 - Xác định đường địa giới hành chính tr ên thực địa, đúc mốc, cắm mốc, đo đạc tọa độ, độ cao vị trí các mốc địa giới hành chính, điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính, lập sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính, bản mô tả đường địa giới hành chính và bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương tại khu vực có tranh chấp lên bản đồ địa giới hành chính. - Ký xác nhận pháp lý trên hồ sơ, bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương tại khu vực tranh chấp để bàn giao cho các địa phương. H ồ sơ, bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính các cấp liên quan khu vực tranh chấp. Từ tháng 01- 6/2017 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 1.2 Hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan khu vực tranh chấp. Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp liên quan khu vực tranh chấp đã được ký pháp lý Từ tháng 01- 6/2017 Trư ở ng Ban Chỉ đạo triển kha i thực hiện Dự án 513 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tranh chấp II Xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo 1 Xây dựng dự thảo nguyên tắc và trình tự, thủ tục xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Dự thảo văn bản Tháng 7 và tháng 8/2017 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đ ạ o 2 Xây dựng bản đồ phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 kèm theo danh mục các đảo, đá,... Tháng 7 và tháng 8/2017 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đ ạ o 3 Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan để hoàn thiện các tài liệu nêu tại khoản 1 và khoản 2 mục II này. Hội nghị theo 3 khu vực: Bắc - Trun g - Nam Tháng 9/2017 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đ ạ o 4 Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc và trình tự, thủ tục xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo tr ì nh cấp c ó thẩm quyền xem xét, quyết định Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban TVQH Tháng 10/2017 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Ủ y ban TVQH 5 Hoàn thiện bản đồ phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo để Bộ Nội vụ lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định (dự kiến 10 tỉnh, thành phố) Bản đ ồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 kèm theo danh mục các đảo, đ á ,... Tháng 11 và tháng 12/2017 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trư ờ ng, Phó trưởng Ban Chỉ đ ạ o III Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của Dự án 513. Báo cáo kết quả kiểm tra, nghiệm thu Theo đ ề nghị của các địa phương Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo IV Tổ chức hội nghị th ẩ m định công nhận s ố lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (dự kiến 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) Biên bản th ẩ m định Theo đ ề nghị của các địa phương Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đ ạ o V Kiểm tra công tác tri ể n khai thực hiện Dự án tại các địa phương Báo cáo kết quả Quý III/2017 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đ ạ o VI Giao ban công tác tri ể n khai thực hiện Dự án Báo cáo kết quả Quý IV/20 1 7 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo VII Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tri ể n khai thực hiện Dự án đến hết năm 2017 Báo cáo Tháng 12/2017 Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định VIII Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xác minh ngoại ng h iệp những đoạn đường địa giới hành chính chưa chuyển vẽ được trong nội nghiệp do có sự khác nhau về hệ tọa độ giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364-CT với bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 để bàn giao cho các địa phương sử dụng làm tài liệu tr iển khai thực hiện Dự án IX Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thuộc địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định công nhận các Bộ hồ sơ, bản đồ địa gi ớ i hành chính đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước. NĂM 2018 I Hoàn thành xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đả o 1 Hoàn thiện bản đồ phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo để Bộ Nội vụ l ập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định (dự kiến 18 tỉnh, thành phố còn lại) Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 kèm theo danh mục các đảo, đ á ,... Quý I /2018 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 2 Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Quốc hội quyết định ranh giới quản lý hành chính, biển, đảo giữa các địa phương l iên quan Tờ trình của CP kèm theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban TVQH (đ ố i v ớ i cấp huyện, cấp xã) hoặc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (đối với cấp tỉnh) Quý I và Quý II /2018 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Quốc h ộ i 3 Đo đạc xác định đường ranh gi ớ i quản lý hành chính biển, đảo ở thực địa theo Ngh ị quyết của Ủy ban TVQH ho ặ c của Quốc h ộ i - Xác định đường ranh giới hành chính tr ên thực địa, đúc mốc, cắm mốc (nếu có), đo đạc tọa độ, độ cao vị trí các mốc ranh giới hành chính, điểm đặc tr ư ng trên đường ranh giới hành chính, lập sơ đồ vị trí các mốc ranh giới hành chính, bản mô tả đường ranh gi ớ i hành chính và bản đồ gốc tuyến ranh gi ớ i hành chính giữa các địa phương ven biển.. - Ký xác nhận pháp lý trên hồ sơ, bản đồ gốc tuyến, ranh giới hành chính giữa các địa phương liên quan để bàn giao cho địa phương. H ồ Sơ, bản đồ gốc tuyến ranh giới hành chính của 28 tỉnh, thành phố ven biển. Quý II, III, IV/2018 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo II Trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khu vực tranh chấp ĐGHC các cấp mới phát sinh; xác định lại địa giới hành chính tại các khu vực bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất tự nhiên, lũ lụt và giải quyết những điểm có sự không thống nhất về địa giới hành chính giữa thực tế quản lý với hồ sơ, bản đồ ĐGHC 364-CT khi giữa các địa phương liên quan không thống nhất được phương án giải quyết 1 Thành lập đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế các khu vực và làm việc với lãnh đạo các địa phương có liên quan. Quyết định thành lập Đoàn công tác Tháng 7/2018 Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình , Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định 2 Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế các khu vực và làm việc với lãnh đạo các địa phương có liên quan. Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc Quý III và quý IV/2018 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo 3 Đo đạc, biên tập bản đồ phương án giải quyết các khu vực. Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 Quý III và quý IV/2018 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 4 Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc trình Quốc hội về việc giải quyết các khu vực. Tờ trình của Chính, phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Ủ y ba n TVQH (đối với cấp huyện, cấp xã) hoặc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (đối với cấp tỉnh) Quý III và quý IV /2018 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Quốc hội III Ti ế p tục k iể m tra, nghiệm thu kỹ thuật thành lậ p bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của D ự án 513. Báo cáo kết quả kiểm tra, nghiệm thu Theo đ ề nghị của các địa phương Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo IV Ti ế p tục tổ chức hội nghị th ẩ m định công nhận s ố lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (dự ki ế n 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Biên bản th ẩ m định Theo đ ề nghị của các địa phương Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo V Kiểm tra công tác tri ể n khai thực hiện Dự án tại các địa phương Báo cáo kết quả Quý III/2018 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo VI Giao ban công tác tri ể n khai thực hiện Dự án Báo cáo kết quả Quý IV/2018 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo VII Báo cáo Thủ tướng Chính phủ k ế t quả triển khai thực hiện Dự án đến hết năm 2018 Báo cáo Tháng 12/2018 Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định VIII Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc xây dựng phần mềm chuyên dụng phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính sau khi bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp được cấp có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện để đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước. IX Các tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ s ơ , bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định công nhận các Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước. Năm 2019 I Đo đạc xác định đường địa giới hành chính ở thực địa theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc của Quốc hội tại những khu vực giữa các địa phương không th ố ng nh ấ t được phương án giải quyết 1 - Xác định đường địa giới hành chính trên thực địa, đúc mốc, cắm mốc địa giới hành chính và đo đạc tọa độ, độ cao vị trí các mốc địa giới hành chính, điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính, lập sơ đồ vị tr í c á c mốc địa giới hành chính, bản mô tả đường địa giới hành chính và bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương liên quan theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc của Quốc hội. - Ký xác nhận pháp lý trên hồ sơ, bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương liên quan để bàn giao cho địa phương. H ồ sơ, bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính các cấp có liên quan. Từ tháng 01- 6/2019 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 2 Căn cứ kết quả xác định đường địa gi ớ i hành chính trên thực địa nêu trên để hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan. Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan đã được ký pháp lý Từ tháng 01- 6/2019 Trưởng Ban Chỉ đạo tr iển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan II Hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xác định địa giới hành chính, cắm m ố c địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của D ự án 513. Báo cáo kết quả kiểm tra, nghiệm thu Theo đề nghị của các địa phương Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo III Hoàn thành tổ chức hội nghị thẩm định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (dự kiến 34 tỉnh, thành phố còn lại) Biên bản thẩm định Theo đề nghị của các địa phương Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo IV Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương Báo cáo kết quả Quý III/2019 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trư ở ng Ban Chỉ đạo V Giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án Báo cáo kết quả Quý IV/2019 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo VI Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tr iển khai thực hiện Dự án đến hết năm 2019 Báo cáo Tháng 12/2019 Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định VII B ộ Tài nguyên và Môi tr ường hoàn th àn h v iệ c xây d ự ng cơ sở dữ l iệ u về đ ị a giới hành chính. VIII Các tỉnh, th à nh ph ố tr ực thuộc trung ương hoàn thà nh việc triển khai thực hiện Thi ế t k ế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới Hành c h ính các cấp thuộc địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định công nhận các Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước. Năm 2020 I T ổ chức hội nghị thẩm định công nhận chất lượng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố tr ực thuộc Trung ương) Biên bản thẩm định Quý I và quý II /2020 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo II Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính Thiết bị tin học Quý II và Quý III/2020 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo III Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ, bàn giao sản phẩm cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính đến các Bộ, cơ quan, địa phương Hội nghị tập huấn Quý III và Quý IV/2020 Thứ trư ở ng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo IV Tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án Hội nghị tổng kết và Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Tháng 12/2020 Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trư ở ng Bộ Nội vụ quyết định