149/TB-BGTVT

Thông báo số 149/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của ban QLDA1 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 149/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN QLDA1 Ngày 16/04/2008, tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Ban QLDA1. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban Quản lý dự án 1. Sau khi nghe Tổng giám đốc Ban QLDA1 báo cáo tình hình triển khai thực hiện, công tác giải ngân, thanh toán các dự án, kiến nghị các vấn đề liên quan; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Vụ, Cục; Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau: - Kết quả giải ngân các dự án trong quý I của Ban QLDA1 đạt thấp (được 16,2% so với kế hoạch được giao), để bảo đảm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, 6 tháng đầu năm giải ngân đạt trên 50% kế hoạch, Ban QLDA1 cần có các giải pháp quyết liệt, cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, tiến độ thực hiện các dự án. - Đối với các dự án ODA (WB3, ADB5, WB5) đã cơ bản giải quyết các vướng mắc về thủ tục, Ban QLDA1 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chủ động làm việc với các địa phương để phối hợp thực hiện và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Riêng đối với các dự án WB5 và ADB5 do biến động giá nên tổng mức đầu tư sẽ tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai dự án (vốn vay không đủ cho toàn bộ khối lượng công việc), yêu cầu Ban QLDA1 cập nhật, báo cáo Bộ để xem xét làm việc với các nhà tài trợ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm. - Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: + Dự án cải tạo nâng cấp QL70 (tiểu dự án 2) theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2008, Ban QLDA1 phải chỉ đạo quyết liệt, các Vụ, Cục hỗ trợ Ban khẩn trương giải quyết các vướng mắc, thủ tục để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Riêng Gói thầu số 13, Ban đẩy nhanh công tác đấu thầu, trong quá trình thương thảo ký kết hợp đồng cần yêu cầu nhà thầu xây dựng lại tiến độ thi công phù hợp để rút ngắn tối đa thời gian thi công kịp tiến độ toàn dự án. Ban QLDA1 đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt tiến độ thi công trên công trường, nhà thầu nào không đủ năng lực thực hiện hợp đồng hoặc cố tình kéo dài tiến độ thi công cần kiên quyết thay thế. Lưu ý công tác đảm bảo giao thông, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công. + Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo: Ban QLDA1 chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ. - Đối với Dự án cải tạo nâng cấp QL1 đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ: tương tự như đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận, Ban QLDA1 chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương triển khai thi công trên tất cả các đoạn đã được bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Cục Đường bộ VN khẩn trương phê duyệt các thủ tục để Ban QLDA1 triển khai thực hiện các bước tiếp theo. - Các dự án tránh ngập thủy điện: đối với 2 dự án do Ban thực hiện cần tập trung đẩy nhanh thi công bảo đảm hoàn thành theo tiến độ của các dự án thủy điện. Vụ Kế hoạch đầu tư soạn thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cấp vốn cho các dự án tránh ngập thủy điện. - Về công tác giải pháp mặt bằng của các dự án: Ban QLDA1 phải chủ động phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Xuất phát từ tính thực tế không thể giải phóng mặt bằng xong mới khởi công nên giao Cục Giám định, Ban QLDA1 làm việc cụ thể với các nhà thầu, yêu cầu triển khai thi công trong phạm vi mặt bằng đã có, những điểm chưa giải phóng mặt bằng được thì khoanh lại thi công sau. Về vấn đề này yêu cầu Cục Giám định chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban QLDA đưa điều kiện này vào hồ sơ mời thầu để tổ chức thực hiện. - Giải quyết trượt giá cho các dự án: Cục Giám định khẩn trương hoàn thành hướng dẫn thủ tục điều chỉnh theo các quy định mới để triển khai thực hiện. -Ban QLDA1 cần chủ động làm việc với Kho bạc để giải quyết nhanh các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. - Vụ Kế hoạch đầu tư phối hợp với Vụ Tài chính hướng dẫn mẫu báo cáo thống kê công tác giải ngân, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, thể hiện đầy đủ các số liệu yêu cầu. - Về công tác xử lý văn bản, thủ tục: Ban chủ động làm việc, phản ánh với lãnh đạo các Vụ, Cục, báo cáo lãnh đạo Bộ các hành vi gây phiền nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết văn bản, thủ tục của cán bộ công chức, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. - Hàng tháng, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, các Thứ trưởng sẽ làm việc với các Ban QLDA, các chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ thực hiện, hàng quý Bộ trưởng sẽ có buổi làm việc với từng Ban QLDA. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Các Vụ KHĐT, TC; - Cục Giám định; - Cục Đường bộ VN; - Ban QLDA 1; - Lưu: VT, TH. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công