244/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 244/ KH -UBND Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 - VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/20 1 9 và các Nghị định hướng dẫn; Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đ ố i tác công tư ngày 18/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và các Nghị định hướng dẫn; Căn cứ Nghị quyết số 56/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Q uốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầ u tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Căn cứ Nghị quyết s ố 106/N Đ -CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết s ố 56/2022/ Q H 1 5, ngày 16/6/2022 của Quốc hội v ề việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Th ủ đô Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 1 5/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình dự án đầu tư công của UBND thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 2447/2022/QĐ- U BND ngày 13/7/2022 của UBND Thành phố về việc giao nhiệm vụ tr iể n khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND Thành phố về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - V ù ng Thủ đô. C ă n cứ Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND Thành phố về việc ủy quy ề n phê duyệt và giao nhiệm vụ triển khai thủ tục đầu tư các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đ ể triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đườn g Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đảm bảo mục tiêu, tiến độ UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đườn g Vành đai 4 - Vùng Thủ đô thuộc trách nhiệm của thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH. Đường Vành đai 4 là tuy ế n đường Vành đai liên vùng phục vụ kết n ố i giao thông gi ữ a Hà Nội với các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô. Việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đ ả ng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ ba về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và thực hiện thành công Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển b ề n vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc đầu tư phát triển tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô là một trong các cực tăng trưởng của cả nước; phát triển trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn d ắ t và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị; là cơ sở để thực hiện công tác Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị; tạo ra trục giao thông quan trọng thúc đ ẩ y phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị; tổ chức lại cơ cấu dân cư và phát triển kinh tế trong quá trình tái thiết và phát triển đô thị. Theo đó Chủ trương đầu tư đã được Qu ố c hội thông qua tại Nghị quyết s ố 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và Chính phủ chỉ đạo triển khai tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 với ti ế n độ t ổ ng th ể chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Với khối lượng công việc r ất lớn và các đặc điểm đặc thù của dự án ( Việc giải phóng mặt bằ ng được tách thành dự án thành ph ầ n, v ốn đầu tư dự án g ồ m nh iề u nguồn khác nhau, nhi ề u thủ tục trình tự chưa có quy định trong hệ th ố ng quy phạm pháp luật, triển khai với nhi ề u cơ ch ế chính sách đặc thù đ ược quốc hội thông qua... ) thì r ấ t c ầ n thiết phải ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết để đảm bảo hu y động toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố tham gia với tinh th ầ n trách nhiệm cao nh ấ t mới có thể triển khai thành công dự án, đáp ứng mục tiêu, tiến độ đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ chỉ đạo. II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố; sử dụng tối đa sức mạnh của trí tuệ tập thể; triển khai đồng thời các công việc của dự án đầu tư, tạo sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa các chủ thể tham gia triển khai dự án để đ ẩ y nhanh ti ế n độ, thực hiện thành công dự án, đáp ứng mục tiêu đầu tư đã được Quốc hội quyết nghị tại Chủ trương đầu tư. - Quán triệt tư tưởng của các chủ thể tham gia triển khai dự án cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, c ầ n tập trung thời gian, trí tuệ, bố trí sắp x ế p nhân vật lực để tham gia tích cực, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao. Triển khai các nhiệm vụ được giao với tư tưởng “ dám nghĩ , dám nói, dám làm , dám chịu trách nhiệm , dám đ ổ i mới sáng tạo, dám đ ương đầu với khó khăn, th ử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung ”. - Cụ thể hóa nội dung, ti ế n độ triển khai đối với từng hạng mục công việc ( bồi thường, hỗ trợ và t á i định cư; chu ẩ n bị dự án; lựa chọn nhà đầu tư; triển khai thực hiện dự án, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng... ) đ ể các cơ quan, đơn vị của Thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đảm bảo ti ế n độ và chất lượng, đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, th ấ t thoát, lãng phí. - Phân công rõ nhiệm vụ ( chủ trì, phối hợp ) với tiến độ cụ thể đối với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố và các đơn vị có liên quan để chủ động triển khai tổ chức thực hiện với tinh th ầ n trách nhiệm cao nhất nhằm đáp ứng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. III. K Ế HOẠCH, TIẾN ĐỘ T Ổ NG THỂ. 1. Phê duyệt các dự án thành ph ầ n (Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường s ắ t quốc gia) thuộc địa phận thành phố Hà Nội; Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội và Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư): Trong tháng 01/2023. 2. Giải phóng mặt b ằ ng, bàn giao tối thi ể u 70% trong tháng 6/2023 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2023. 3. Triển khai thực hiện dự án, ph ấ n đ ấ u khởi công dự án trong tháng 6 năm 2023; tập trung thi công cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. IV. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ CHI TIẾT 1. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt ch ỉ giới đường đỏ toàn tuyến trên địa bàn Thành phố Tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ giới đường đ ỏ 05 đoạn trên toàn tuy ế n thuộc địa bàn Thành phố (QL18 - cầu Hồng Hà; cầu Hồng Hà - QL32; QL32 - QL6; QL6-QL1A và QL1A - cầu Mễ Sở) trong tháng 9/2022. 2. Xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt cơ ch ế chính sách áp dụng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tổ chức xây dựng, phê duyệt cơ ch ế chính sách áp dụng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án để làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình xong trong tháng 9/2022. 3. Công tác bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng - UBND các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh , Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư ( quy hoạch, quy mô, các hạng mục đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư... ) báo cáo UBND Thành phố xem xét chấp thuận, triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư b ằ ng nguồn vốn dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; hoàn thành trong tháng 4/2023. - UBND quận Hà Đông rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với S ở Xây dựng tiến hành rà soát quỹ nhà t á i định cư trên địa bàn Thành phố làm c ơ sở để UBND Thành phố xem xét ch ấ p thuận bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện được bố trí nhà tái định cư của dự án đầu tư; hoàn thành xong trong tháng 9/2022. 4. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án. Phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh báo cáo Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 để chỉ đạo triển khai các công việc liên quan của các dự án thành phần đảm bảo tính đ ồ ng bộ về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, hiệu quả: Hoàn thành trong tháng 9/2022. 5. Cắm, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng và tổ chức giải phóng mặt bằng Trên cơ sở chỉ giới đường đỏ được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc giải phóng mặt bằng và tiến hành bàn giao mốc ngoài thực địa cho UBND các quận, huyện để triển khai các công tác tiếp theo phục vụ công tác GPMB, tiến độ cụ thể: - Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai, Thường Tín, Hoài Đức và quận Hà Đông đối với các đoạn đ ã phê duyệt, xong trước ngày 15/9/2022. - Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các huyện: Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín và Hoài Đức (đoạn đi ngoài để Sông Đáy qua xã Song Phương) xong trước ngày 30/10/2022 (chỉ giới đường đ ỏ các đoạn tuy ế n còn lại được phê duyệt trước 30/9/2022). 6. Lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi D ự án thành phần 1.1, Dự án thành phần 2.1 và Dự án thành phần 3 - Lựa chọn đơn vị tư vấn l ậ p Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc địa phận thành phố Hà Nội; dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội và dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn thẩm tra và các đơn vị tư vấn khác (nếu có) trong tháng 10/2022. - Thỏa thuận phương án thiết kế với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan công trình n ằ m trong phạm vi ảnh hư ở ng đê điều, hành lang thoát lũ: hoàn thành trong tháng 11/2022. - Khảo sát, lập, thẩm tra, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi thi Dự án thành phần 1.1, dự án thành phần 2.1 và dự án thành phần 3: Hoàn thành trong tháng 12/2022. - Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần: Hoàn thành trong tháng 12/2022. - Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1.1, Dự án thành phần 2.1 và Dự án thành phần 3: Hoàn thành trong tháng 12/2022. - Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành ph ầ n 1.1, Dự án thành phần 2.1 và Dự án thành phần 3: Hoàn thành tháng 01/2023. 7. Lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 3 theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT - Tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư: Hoàn thành trong tháng 10/2022. - Tổ chức sơ tuy ể n nhà đầu tư: Hoàn thành trong tháng 12/2022. - Tiến hành lựa chọn nhà đầu tư: Hoàn thành trong tháng 6/2023. 8. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán: 8.1. Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội. - Chuẩn bị và lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán và các đơn vị tư vấn liên quan: Hoàn thành trong tháng 02/2023. - L ậ p, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình: Hoàn thành trong tháng 5/2023. - Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu: Hoàn thành trong tháng 5/2023. 8.2. Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư - Lập, thẩm định và phê duyệt thiết k ế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán ti ể u dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong dự án thành phần 3: Hoàn thành trong tháng 3/2022. - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tháng 6/2023. Sau khi có quyết định lựa chọn, Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án PPP triển khai việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán. 9. Lựa chọn nhà thầu thi công 9.1. Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội. - Lập, thẩm định và phê duyệt, phát hành Hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp; tư vấn giám sát; bảo hiểm công trình: Hoàn thành trong tháng 6/2023. - Đấu thầu, lựa chọn và thương thảo, ký hợp đồng nhà thầu xây lắp; tư vấn giám sát; bảo hi ể m công trình: Hoàn thành trong tháng 8/2023, trong đó đối với gói thầu kh ở i công hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/6/2023. 9.2. Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư - Nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: Hoàn thành trong tháng 6/2023. Ưu tiên, tập trung triển khai đối với ti ể u dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong dự án thành phần 3. - Hoàn thành các thủ tục để khởi công công trình trong tháng 6/2023 10. Bàn giao mặt bằng - Tháng 6/2023: bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. - Tháng 12/2023: bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án. 11. Kh ởi công công trình - Hoàn thành các thủ tục khởi công công trình Dự án thành phần 2.1 trong tháng 6/2023. - Hoàn thành các th ủ t ụ c khởi công công trình Dự án thành phần 3 trong tháng 6/2023. 12. Tổ chức triển khai thi công Quá trình triển khai thi công tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu, nhà đầu tư đ ẩ y nhanh tiến độ thi công và phối hợp chặt ch ẽ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công đảm bảo cơ bản hoàn thành Dự án trong tháng 12/2026 và đưa vào sử dụng năm 2027. (Tiến độ chi tiết theo Phụ lục đính kèm) V. T Ổ CHỨC TH Ự C HIỆN Trên cơ sở nội dung kế hoạch đ ề ra, các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố và các địa phương có Dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự để triển khai thực hiện kế hoạch trên tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động trong việc triển khai các quy trình, thủ tục của dự án; tích cực trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể như sau: 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, vốn phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng và vốn đầu tư thực hiện dự án; kịp thời điều chỉnh nguồn vốn đầu tư phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. - Thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án thành phần đảm bảo tiến độ. Tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành đối với các công tác liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 3 ( khảo sát sự quan tâm; lựa chọn danh sách ng ắ n; tổ chức lựa chọn nhà đ ầ u tư... ). - Báo cáo, tham mưu UBND Thành phố trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3. - Thực hiện đăng tải thông báo khảo sát sự quan tâm của Nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đ ấu thầu quốc gia, tổ chức tiếp nhận tổng hợp tiếp nhận thông t in của Nhà Đầu tư, cung cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm cơ sở cập nhật trong Báo cáo nghiên cứu khả thi và xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 3. - Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần do UBND Thành phố được giao là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 - Vùng thủ đô. 2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Chủ trì, tổ chức hướng dẫn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan l ậ p, thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Th ủ đô trên địa bàn Thành phố đảm bảo tiến độ, xong trước 30/9/2022. - Chủ trì, phối hợp với S ở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện và các đơn vị liên quan rà soát cụ thể vị trí, quy mô, ranh giới các khu tái định cư, báo cáo thành phố chấp thuận; giải quyết các thủ tục về lập, phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy định. - Chủ trì hướng dẫn UBND quận Hà Đông, UBND các huyện cải tạo, chỉnh trang các nghĩa trang hiện có trên địa bàn hoàn thành trước tháng 10/2022 để đảm bảo thời gian di chuyển mộ ở các địa phương theo đúng phong tục tập quán. - Chủ trì giải quyết các nội dung liên quan đến quy hoạch, địa điểm tái định cư, phạm vi cải tạo nghĩa trang; quy hoạch hai bên đường. 3. Sở Tài chính - Chủ trì tham mưu cho UBND Thành phố, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố đối với các nội dung về thuế, phí, lệ phí liên quan đến Dự án; Phương án tài chính trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao t ố c theo phương thức đối tác công tư và trong hợp đồng dự án (BOT) ký kết với Nhà đầu tư được lựa chọn. - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND Thành phố trong việc xử lý, triển khai thực hiện đối với cơ ch ế chia sẻ ph ầ n tăng, giảm doanh thu (n ế u có) trong h ợp đ ồ ng dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư. - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn ngân sách, bố trí nguồn vốn, kinh phí theo tiến độ, kế hoạch chung tổng thể của dự án. - Chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước Hà Nội thực hiện các thủ tục liên quan trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố, UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín thực hiện nhiệm vụ được giao. - Chủ trì hướng dẫn, thực hiện công tác thẩm tra, phê du y ệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 4. Sở Giao thông vận tải - Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến kỹ thuật chuyên ngành đối với Dự án thành phần 2.1 và Dự án thành phần 3. - Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND Thành phố trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT. - Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu tư các dự án thành phần trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, tiết kiệm, ch ố ng lãng phí. - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ quy chuẩn xây dựng, quy hoạch lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng công trình, dự án, kết nối đ ồ ng bộ với mạng lưới công trình giao thông đang khai thác. - Chủ trì thẩm định, thẩm định điều chỉnh (nếu có) báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần 1.1 và 2.1, trình UBND Thành phố phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh (nếu có) báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần 1.1 và 2.1. Chủ trì hướng dẫn, góp ý đề cương nhiệm vụ, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đối với các dự án thành phần. 5. Sở Xây dựng - Hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND Thành phố tháo gỡ nh ữ ng khó khăn vướng mắc liên quan đến quy trình công tác quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng. - Chủ trì tham mưu cho UBND Thành phố đối với quỹ nhà tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng triển khai dự án đáp ứng tiến độ, đặc biệt giới thiệu quỹ nhà Tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư đối với đoạn tuyến n ằ m trên địa bàn quận Hà Đông. - Chủ trì tổ chức xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt và ban hành các định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của Dự án để làm cơ sở để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố tổ chức lập, trình thẩm định phê duyệt dự toán đảm bảo đúng quy định. - Chủ trì xây dựng công bố giá xây dựng, công bố giá các loại vật liệu xây dựng (đất, đ á , cát, sỏi...) đến chân công trình cho từng gói thầu, dự án thành phần, bao gồm vật liệu xây dựng tại các mỏ khoáng sản nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án đầu tư; xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng hàng tháng để áp dụng riêng cho các gói thầu, dự án thành phần. 6. Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ trì, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố trong công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo tác động môi trường của các dự án thành phần đáp ứng tiến độ. - Giới thiệu địa điểm đô thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng của dự án đầu tư theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/5/2017 của UBND Thành phố. - Chủ trì, tổng hợp nhu cầu phai thực hiện tái định cư để giải phóng mặt bằng; phối hợp với các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố đ ề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư (quy hoạch, quy mô, các hạng mục đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư...), báo cáo UBND Thành phố xem xét chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện, đảm bảo nhanh nhất về tiến độ và phù hợp với quy định để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư. - Xây dựng, tham mưu cho UBND Thành phố về cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư. - Trên cơ sở chỉ giới đường đỏ được duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố xác định mốc giới trên bản đồ, tổ chức bàn giao mốc giới tại hiện trường cho UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín từ 30/9/2022 và hoàn thành trước ngày 30/10/2022. - Phối hợp hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố trong việc triển khai lập, tổ chức thực hiện dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc địa phận thành phố Hà Nội đối với các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về trữ lượng khai thác, tiến độ cung cấp của các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ việc l ậ p, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án thành phần. - Cho ý kiến về chuyên môn công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong nội dung đề cương nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ, làm cơ sở để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí các công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo khoản 2, Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ về quản l ý chi phí đầu tư xây dựng. 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chủ trì, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố về nội dung thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều, thủ y lợi; kiểm tra, rà soát hồ sơ và tham mưu văn b ả n báo cáo UBND Thành phố gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn th ỏ a thuận về các nội dung liên quan đến giải pháp kỹ thuật, phương án thiết kế đảm bảo thoát l ũ và an toàn đê điều đối với các hạng mục công trình ảnh hưởng đến đê điều (cầu Hồng Hà, M ễ S ở vượt sông H ồ ng; ph ầ n đườn g ngoài đ ê sông Đ á y...). - Chủ trì, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố trong việc cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều như: Khoan khảo sát lập thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; các công tác trong quá trình triển khai thi công công trình... - Chủ trì hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố trong việc lập, thẩm định, cấp phép phương án bảo vệ, di chuy ể n các công trình thủy lợi nằm trong phạm vi dự án. 8. Sở Thông tin và Truyền thông - Chỉ đạo công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng, nhân dân. - Phối hợp Sở Xây dựng và chỉ đạo các nhà đầu tư, các doanh nghiệp viễn thông tổ chức di chuyển hệ thống thông tin trong phạm vi chỉ giới đường đỏ của tuyến đường. 9. Sở Công Thương - Chủ trì hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành và giải quyết các thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở liên quan đến việc di chuyển các công trình điện (cao, trung, hạ áp); giám sát, quản lý chất lượng công trình; giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. - Chỉ đạo các công ty điện lực phối hợp trong công tác tổ chức di chuyển hệ thống điện trong phạm vi giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án đầu tư. 10. Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội Chủ trì, chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố trong việc thỏa thuận cấp nguồn, công tác khảo sát, lập phương án di chuyển, bảo vệ các công trình điện n ằ m trong phạm vi chí giới xây dựng của tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. 11. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội - Đ ẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa phận thành phố Hà Nội, hoàn thành trong tháng 9/2022. - Tổ chức công bố, công khai chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đ ỏ được duyệt cho UBND các quận, huyện (Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín) và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. - Chủ trì cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật tuyến đường làm cơ sở để tư vấn đ ề xuất giải pháp thiết kế kh ớ p nối đảm bảo đồng bộ, an toàn, hiệu quả khai thác của tuyến đường. 12. Kho b ạ c Nhà nước Hà N ộ i - Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các thủ tục liên quan đến hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố, UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín thực hiện nhiệm vụ được giao. - Hướng dẫn, ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến trình tự, thủ tục giải ngân, thanh toán thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước. - Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đ ầy đủ cho Dự án đầu tư khi đã có đ ủ điều kiện và đúng thời gian quy định của pháp luật hiện hành. - Đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định về tạm ứng, thu h ồi vốn tạm ứng, công nợ, phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đ ã tạm ứng để thu h ồ i ngay những khoản t ồ n đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. 13. UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín - Thực hiện toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến của đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn của các quận, huyện phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (không bao gồm công tác di dời, hoàn trả phần hạ tầng kỹ thuật công trình ngầm, n ổ i có tính chất liên tuyến). - Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố trong việc xây dựng phương án tổng thể giải phóng mặt bằng và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc địa phận Thành phố. - Tổ chức lập, thẩm định; phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức xây dựng các Khu tái định cư, chỉnh trang nghĩa trang, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến công tác thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Th ủ đô thuộc địa bàn của các quận, huyện, phù hợp và đồng bộ với tiến độ triển khai Dự án đầu tư ban hành theo Kế hoạch này. - Thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc tổ chức xây dựng các khu tái định cư phục vụ gi ả i phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đảm b ả o tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Nghị quyết số 106/N Q -CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ. - Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, UBND Thành phố về tiến độ giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư trên địa bàn. Kịp thời báo cáo UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền và đ ề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đảm bảo tiến độ bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố 70% mặt bằng trước tháng 6/2023 phục vụ khởi công Dự án và bàn giao toàn bộ phạm vi mặt bằng của Dự án trên địa bàn trong năm 2023. - Chủ động rà soát, cân đối và chuẩn bị đủ quỹ đất phục vụ tái định cư ngay trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án để đảm b ả o tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống của người dân sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng. - Đối với các trường hợp đã được giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định, th ỏ a đáng; đã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo quy định nhưng vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng thì cương quyết xử lý cưỡng chế, thu hồi mặt bằng theo quy định. - Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao ngay cho chủ đầu tư; phối hợp với Chủ đầu tư quản lý, bảo vệ mặt bằng đã thu h ồ i, đảm bảo không để tình trạng tái l ấn chiếm; xác định địa điểm thu gom, qu ả n lý tái sử dụng tầng đất canh tác. 14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố - Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án thành phần triển khai theo hình thức đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: Dự án thành phần 1.1 và dự án thành phần 2.1; có trách nhiệm tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan, phù hợp với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án đầu tư đã được Quốc hội thông qua, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả. - Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng BOT. - Tổ chức triển khai các công tác trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3 Đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT theo nhiệm vụ được UBND Thành phố giao. - Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên triển khai lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng BOT. - Chủ trì phối hợp với S ở Tài nguy ê n và Môi trường rà soát hệ thống mỏ vật liệu, b ã i đ ổ th ả i phục vụ cho Dự án đầu tư để đáp ứng tr ữ lượng, chất lượng yêu cầu; Chủ động làm việc với các địa phương có liên quan thực hiện các thủ tục cấp phép, lập quy hoạch để đảm bảo cung cấp được vật liệu cho Dự án đầu tư theo quy định. - Đ ề xuất, báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đ ồ ng thẩm định nhà nước để kịp thời triển khai công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi thành phần 3: Đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng BOT đáp ứng tiến độ triển khai tại Kế hoạch này. - Là đầu mối chủ trì liên hệ với các đơn vị chức năng thuộc UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Bắc Ninh giao triển khai các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, t ỉ nh Bắc Ninh, xây dựng báo cáo tổng thể kết qu ả triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ( tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất... ) phục vụ các cuộc họp của thành phố, cuộc họp giữa các tỉnh thành trong Vùng Th ủ đô, cuộc họp thường k ỳ Chính phủ, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải và các cuộc họp khác có liên quan. - Chủ trì, tham mưu cho UBND Thành phố trong việc xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ( tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất... ) phục vụ việc báo cáo Quốc hội định kỳ tại kỳ h ọ p cuối năm và trong trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. 15. Công tác phối hợp với các Bộ, ngành của Trung ương và UBND các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh Quá trình triển khai thực hiện UBND Thành phố phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành của Trung ương và UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án để đảm bảo tiến độ. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các S ở , Th ủ trưởng các ban, ngành Thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín t ổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp cần chủ động, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố giải quyết một cách kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án đầu tư. Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ ; (để báo cáo) - Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo) - Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo) - Thường trực Thành ủy ; Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo) - Đ/c Ch ủ tịch UBND TP; - Các Đ/c PCT UBND TP; - UBND các tỉnh Hưng Yên , Bắc Ninh (để ph/h) ; - Các Sở, ban, ngành Thành phố; - UBND các quận, huyện, thị xã; - VP T U , VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP, VP UBND TP; - VPUBTP: CPVP , PCVP V.T.Anh, ĐT; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Sỹ Thanh PHỤ LỤC 1: TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 - VÙNG THỦ ĐÔ THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Kèm theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND Thành phố Hà Nội) TT Nội dung công việc Cơ quan thực hiện Dự kiến thời gian Ghi chú Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Bắt đầu Hoàn thành Tổng số ngày A Các công việc chung I Lập , thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đ ỏ các đoạn còn lại của tuyến đường Vành đai 4 trên địa bàn thành phố Hà Nội - Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, trình thẩm định - Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình phê duyệt - UBND Thành phố phê duyệt Sở Giao thông vận tải, UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 20/06/2022 30/09/2022 102 II Xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt cơ chế chính sách áp dụng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài chính , UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 15/07/2022 15/09/2022 62 III Xây dựng hạ t ầ ng khu tái định cư, phục vụ GPMB (UBND các huyện làm nhiệm vụ chủ đầu tư) UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín. 20/07/2022 30/03/2023 253 IV Giới thiệu quỹ nhà Tái định cư bố trí cho dự án trên địa bàn quận Hà Đông UBND quận Hà Đông. Sở Xây dựng 20/07/2022 09/10/2022 81 V Bổ sung danh mục sử dụng kế hoạch đất để thực hiện dự án UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 20/06/2022 30/07/2022 40 Đã hoàn thành VI Xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh U BND Thành phố Hà Nội. UBND tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. 15/07/2022 15/09/2022 62 B Các dự án thành phần I Dự án thành phần 1.1. Công tác giải phóng mặt bằng trên địa phận thành phố Hà Nội 1 Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội trình - Sở Giao thông vận tải thẩm định - UBND TP phê duyệt - Các Sở, ban ngành của Thành phố liên quan. - Các Chủ sở hữu các công trình ngầm nổi cần di chuyển - UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông - Tư vấn lập dự án 05/09/2022 09/01/2023 126 Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu cho UBND Thành phố về quản lý nhà nước về lĩnh vực đường bộ trên địa bàn. Phạm vi giải phóng mặt bằng (Quy mô dự án thành phần 1.1) liên quan mật thiết đến phương án thiết kế đường song hành dự án thành phần 2.1 do Sở GTVT thẩm định và phương án thiết kế đường cao tốc do Sở GTVT tham mưu cho UBND thành phố trong quá trình HĐTD nhà nước thẩm định có tính đến phạm vi ảnh hưởng của các nút giao trên tuyến cao tốc (08 nút giao). 2 Tổ chức Giải phóng mặt bằng UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 30/08/2022 30/12/2023 487 2.1 Bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 (70% mặt bằng) 30/04/2023 30/06/2023 61 2.2 Bàn giao toàn bộ mặt bằng 30/06/2023 31/12/2023 184 3 Tổ chức thực hiện di chuyển công trình ngầm n ổ i UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông - Chủ sở hữu các công trình ngầm nổi cần di chuyển - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 09/01/2023 31/12/2023 356 II Dự án thành phần 2.1. Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội 1 Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Lập BCNCKT: Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Thẩm định, trình phê duyệt: Sở GTVT - Các Sở, ngành Thành phố - Tư vấn lập dự án 05/09/2022 09/01/2023 126 2 Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Sở Giao thông vận tải - Tư vấn thiết kế kỹ thuật 09/01/2023 31/05/2023 142 3 Tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Sở Kế hoạch và đầu tư, Tư vấn đấu thầu 15/05/2023 19/08/2023 96 Riêng gói khởi công hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/6/2023 4 Khởi công xây dựng và thi công cơ bản hoàn thành dự án Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Các nhà thầu 30/06/2023 31/12/2026 1280 Cơ bản hoàn thành 2026 5 Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan 31/12/2026 30/09/2027 273 Hoàn thành các hạng mục phụ trợ còn lại của dự án III Dự án thành phần 3. Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư 1 khảo sát sự quan tâm của Nhà đầu tư và bên cho vay (trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) Cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 01/09/2022 31/10/2022 60 2 Tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án Hội đồng thẩm định nhà nước. Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Các Bộ có liên quan như: Giao thông vận tải, Xây dựng: Nông nghiệp.... - Các Sở ngành của thành phố có liên quan như: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.... - UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở ngành liên quan - UBND tỉnh Hưng Yên và các Sở Ngành liên quan 05/09/2022 09/01/2023 126 Điểm b , khoản 1- Điều 11 , Quy trình dự án PPP- Luật PPP 3 Bước thực hiện dự án 09/01/2023 31/12/2027 1817 3.1 Lựa chọn danh sách ng ắ n Cơ quan có thẩm quyền Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 31/10/2022 10/01/2023 71 3.2 Lập , thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán ti ể u dự án sử dụng vốn nhà nước trong dự án thành phần 3 Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội lập, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thẩm định - Các Bộ có liên quan như: Giao thông vận tải, Xây dựng; Nông nghiệp.... - Các Sở ngành của thành phố có liên quan như: Quy hoạch - Kiến trúc , Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.... - UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở ngành liên quan - UBND tỉnh Hưng Yên và các Sở Ngành liên quan 09/01/2023 14/03/2023 64 Cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc lập, thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán làm cơ sở để phê duyệt đồng thời với HSMT theo quy định Khoản 4 Điều 49 Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 3.3 Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu) Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội lập HSMT, Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt HSMT - Các Bộ có liên quan như: Giao thông vận tải, Xây dựng; Nông nghiệp.... - Các Sở ngành của thành phố Hà Nội 09/03/2023 22/03/2023 13 3.4 Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Bên mời thầu; Nhà đầu tư; Tổ chuyên gia 22/03/2023 24/05/2023 63 3.5 Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, tài chính - thương mại Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Bên mời thầu; Nhà đầu tư; Tổ chuyên gia 24/05/2023 06/06/2023 13 3.6 Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn Nhà đầu tư - Đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thẩm định - Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 06/06/2023 09/06/2023 3 3.7 Đàm phán hoàn thiện, ký kết hợp đồng, công khai thông tin hợp đồng dự án PPP, thành lập doanh nghiệp dự án PPP - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội đàm phán - Cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư - Các Bộ có liên quan như: Giao thông vận tải, Xây dựng; Nông nghiệp.... - Các Sở ngành của thành phố Hà Nội 09/06/2023 15/06/2023 6 3.8 Lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp, bảo hiểm công trình.... tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước trong dự án thành phần 3 Doanh nghiệp dự án PPP Nhà thầu thi công Ban QLDA ĐTXD CTGT T P Hà Nội và các đơn vị liên quan 15/06/2023 30/06/2023 15 3.9 Khởi công xây dựng và thi công cơ bản hoàn thành dự án, trong đó ưu tiên khởi công công trình, hạng mục công trình thuộc tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước trong dự án thành phần 3 Doanh nghiệp dự án PPP Nhà thầu thi công Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan 30/06/2023 31/12/2026 1280 Cơ bản hoàn thành 2026 3.10 Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng Doanh nghiệp dự án PPP Nhà thầu thi công Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan 1/1/2027 31/12/2027 364 Hoàn thành các hạng mục phụ trợ còn lại của dự án PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1.1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 - VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI (Kèm theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND Thành phố Hà Nội) TT Nội dung công việc Cơ quan thực hiện Dự kiến thời gian Ghi chú Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Bắt đầu Hoàn thành Tổng số ngày I Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 5/9/2022 9/1/2023 126 1 Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn 5/9/2022 19/10/2022 44 1 1 Lập đề cương, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư Đơn vị tư vấn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 5/9/2022 10/9/2022 5 1.2 Trình thẩm định, phê duyệt chi phí CBĐT Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 10/9/2022 15/9/2022 5 1.3 Lập thẩm định, phê duyệt KHLCNT bước CBĐT Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư 5/9/2022 10/9/2022 5 1.4 Phê duyệt dự toán gói thầu Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn 10/9/2022 15/9/2022 5 1.5 Lập thẩm định phê duyệt HSYC Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, tư vấn đấu thầu 15/9/2022 25/9/2022 10 Thẩm định: Tối đa 20 ngày : Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Luật đấu thầu 2014 1.6 Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất Nhà thầu tư vấn 29/9/2022 4/10/2022 5 Tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.7 Đánh giá Hồ sơ đề xuất và thương thảo Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, nhà thầu tư vấn 4/10/2022 14/10/2022 10 Tối đa 30 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.8 Thẩm định, phê duyệt kết quả. hoàn thiện và ký kết hợp đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 14/10/2022 19/10/2022 5 Thẩm định: Tối đa 20 ngày Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 2 Khảo sát, lập, thẩm tra, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn - Các Sở, ban ngành của Thành phố liên quan đến các công trình ngầm nổi cần di chuyển. - Các Chủ sở hữu các công trình ngầm nổi cần di chuyển - UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 19/10/2022 15/12/2022 57 2.1 Khảo sát, điều tra thu thập số liệu phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đơn vị tư vấn lập BCNCKT - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Các Sở, ban ngành của Thành phố liên quan đến các công trình ngầm nổi cần di chuyển, GPMB. - Các Chủ sở hữu các công trình ngầm nổi cần di chuyển - UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 19/10/2022 18/11/2022 30 2.2 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn lập BCNCKT 19/10/2022 3/12/2022 45 2.3 Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn lập BCNCKT Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 3/12/2022 18/12/2022 15 3 Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 19/10/2022 30/12/2022 72 3.1 Lập báo cáo đánh giá tác dụng môi trường Đơn vị tư vấn được lựa chọn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 19/10/2022 28/10/2022 9 3.2 Tham vấn cộng đồng trên địa bàn 07 quận/huyện Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 28/10/2022 12/11/2022 15 3.3 Nộp hồ sơ thẩm định, phê duyệt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/10/2022 12/12/2022 45 3.4 Tham vấn trên cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TV Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 12/12/2022 27/12/2022 15 3.5 Họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TV Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 27/12/2022 29/12/2022 2 3.6 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi nường Ban QLDA ĐTXD CTGT TV Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 29/12/2022 30/12/2022 1 4 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP trình - Sở Giao thông vận tải Hà Nội thẩm định - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Các Sở, ban ngành của Thành phố liên quan đến Các công trình ngầm nổi cần di chuyển, GPMB. - Các Chủ Sở hữu Các công trình ngầm nổi cần di chuyển. - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Đơn vị tư vấn được lựa chọn 4/12/2022 30/12/2022 26 Không quá 45 ngày đối với dự án nhóm A theo Điều 19 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 5 Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho 07 quận/huyện Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 3/8/2022 30/9/2022 58 5.1 Cắm mốc gi ả i phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Sóc Sơn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường UBND huyện: Sóc Sơn 3/8/2022 15/9/2022 43 5.2 Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Mê Linh Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường UBND huyện: Mê Linh 30/8/2022 30/10/2022 61 Hoàn thành công tác cắm mốc trước 30/10/2022 nếu chỉ giới đường đ ỏ đoạn tuy ế n từ Cầu Hồng Hà đến QL32 phê duyệt trước 30/9/2022. 5.3 Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Đan Phượng Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường UBND huyện: Đan Phượng 30/8/2022 30/10/2022 61 Hoàn thành công tác cắm mốc trước 30/10/2022 nếu chỉ giới đường đ ỏ đoạn tuy ế n từ Cầu Hồng Hà đến QL32 phê duyệt trước 30/9/2022. 5.4 Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Hoài Đức Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường UBND huyện: Hoài Đức 3/8/2022 30/10/2022 58 Hoàn thành công tác cắm mốc trước 30/10/2022 nếu chỉ giới đường đ ỏ đoạn tuy ế n từ Cầu Hồng Hà đến QL32 phê duyệt trước 30/9/2022. 5.5 Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho quận Hà Đông Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường UBND qu ậ n: Hà Đông 3/8/2022 15/9/2022 43 5.6 Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Thanh Oai Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường UBND huyện: Thanh Oai 3/8/2022 15/9/2022 43 5.7 Cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Thường Tín Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường UBND huyện: Thường Tín 3/8/2022 30/10/2022 88 Hoàn thành công tác cắm mốc trước 30/10/2022 nếu chỉ giới đường đ ỏ đoạn tuyến từ QL1A đến cầu Mễ Sở phê duyệt trước 30/9/2022. 6 Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Đơn vị chủ trì thẩm định theo hướng dẫn chi tiết của Bộ KHĐT và Bộ TNMT hoặc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông vận tải (trường hợp 02 Bộ không hướng dẫn) - UBND Thành phố Hà Nội - Các Sở, ban ngành của Thánh phố liên quan đến các công trình ngầm nổi cần di chuyển, GPMB. - Các Chủ sở hữu các công trình ngầm nổi cần di chuyển. - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Đơn vị tư vấn được lựa chọn 30/12/2022 9/1/2023 10 VII Tổ chức Giải phóng mặt bằng 30/8/2022 31/12/2023 488 1 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thành lập tổ công tác UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 30/8/2022 9/11/2022 71 1.1 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thành lập tổ công tác huyện Sóc Sơn UBND huyện: Sóc Sơn 30/8/2022 15/9/2022 16 1.2 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thành lập tổ công tác huyện Mê Linh UBND huyện: Mê Linh 30/10/2022 9/11/2022 10 1.3 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; thành lập tổ công tác huyện Đan Phượng UBND huyện: Đan Phượng 30/30/2022 9/11/2022 10 1.4 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; thành lập tổ công tác huyện Hoài Đức UBND huyện: Hoài Đức 30/8/2022 15/9/2022 16 1.5 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; thành lập tổ công tác quận Hà Đông UBND quận: Hà Đông 30/8/2022 15/9/2022 16 1.6 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; thành lập tổ công tác huyện Thanh Oai UBND huyện: Thanh Oai 30/8/2022 15/9/2022 16 1.7 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; thành lập tổ công tác huyện Thường Tín UBND huyện: Thường Tín 30/8/2022 15/9/2022 16 2 Ki ể m đếm, xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất, lập, thẩm định phương án bồi thường UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 20/9/2022 30/6/2023 283 3 Phê duyệt phương án bồi thường, chi trả chi phí bồi thường hỗ trợ Tái định cư và thu hồi mặt bằng đối với các hộ không phải thực hiện tái định cư UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 19/12/2022 30/9/2023 285 4 Bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 (70% diện tích mặt bằng) UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, Nhà đầu tư 30/4/2023 30/6/2023 61 5 Phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư, bàn giao nhà đất phục vụ tái định cư đối với các hộ thuộc diện tái định cư UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 30/8/2023 20/12/2023 112 6 Bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, Nhà đầu tư 30/6/2023 31/12/2023 184 7 Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Lựa chọn nhà thầu và thực hiện di chuyển công trình ngầm nổi UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông; Các nhà thầu liên quan UBND các quận huyện: - Các Sở, ban ngành của Thành phố liên quan đến các công trình ngầm nổi cần di chuyển, GPMB. - Các Chủ sở hữu các công trình ngầm nổi cần di chuyển 9/1/2023 31/12/2023 356 PHỤ LỤC 3: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2.1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 - VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI (Kèm theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND Thành phố Hà Nội) TT Nội dung công việc Cơ quan thực hiện Dự kiến thời gian Ghi chú Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Bắt đầu Hoàn thành Tổng số ngày I Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 5/9/2022 9/1/2023 126 1 Lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn thẩm tra Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn 5/9/2022 19/10/2022 44 1.1 Lập đề cương, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, đơn vị tư vấn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 5/9/2022 10/9/2022 5 1.2 Trình thẩm định, phê duyệt chi phí CBĐT Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 10/9/2022 15/9/2022 5 1.3 Lập, thẩm định, Phê duyệt KHLCNT bước CBĐT Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầ u tư 5/9/2022 10/9/2022 5 1.4 Phê duyệt dự toán gói thầu Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn 10/9/2022 15/9/2022 5 1.5 Lập, thẩm định phê duyệt HSYC Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, tư vấn đấu thầu 15/9/2022 25/9/2022 10 Thẩm định: Tối đa 20 ngày ; Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Luật đấu thầu 2014 1.6 Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất Nhà thầu tư vấn 29/9/2022 4/10/2022 5 Tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.7 Đánh giá Hồ sơ đề xuất và thương thảo Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, nhà thầu tư vấn 4/10/2022 14/10/2022 10 Tối đa 30 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.8 Thẩm định, phê duyệt kết quả, hoàn thiện và ký kết hợp đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, Nhà thầu được lựa chọn 14/10/2022 19/10/2022 5 Thảm định: Tối đa 20 ngày ; Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 2 Khảo sát, lập, thẩm tra, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn - Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Các Sở: Giao thông vận tải , Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội. 19/10/2022 18/12/2022 60 2.1 khảo sát, điều tra thu thập số liệu phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đơn vị tư vấn được lựa chọn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Các Sở, ban ngành của Thành phố liên quan 19/10/2022 18/11/2022 30 2.2 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn được lựa chọn 19/10/2022 3/12/2022 45 2.3 Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn được lựa chọn 3/12/2022 18/12/2022 15 3 Thỏa thuận phương án thiết kế với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn liên quan đến ảnh hưởng của công trình đến an toàn đê điều và thoát lũ dòng sông Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6/10/2022 25/11/2022 50 4 Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 18/9/2022 30/12/2022 103 4.1 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đơn vị tư vấn được lựa chọn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 19/10/2022 28/10/2022 9 4.2 Tham vấn cộng đồng trên địa hàn 07 quận huyện Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 28/10/2022 12/11/2022 15 4.3 Nộp hồ sơ thẩm định, phê duyệt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/10/2022 12/12/2022 45 4.4 Tham vấn trên cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 12/12/2022 27/12/2022 15 4.5 Họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 27/12/2022 29/12/2022 2 4.6 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 29/12/2022 30/12/2022 1 5 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Sở Giao thông vận tải Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn - Các Sở, ngành thành phố - UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 4/12/2022 30/12/2022 26 6 Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Sở GTVT trình phê duyệt - UBND Thành phố phê duyệt - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Đơn vị tư vấn lập BCNCKT 30/12/2022 9/1/2023 10 II Thực hiện dự án 9/1/2023 31/12/2027 1817 Cơ bản hoàn thành 2026 1 Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán 9/1/2023 31/5/2023 142 1.1 Lập, trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư. - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Sở Kế hoạch và Đầu tư - UBND Thành phố. 9/1/2023 8/2/2023 30 1.1.1 Lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 9/1/2023 14/1/2023 5 1.1.2 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/1/2023 24/1/2023 10 1.1.3 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án UBND Thành phố 24/1/2023 29/1/2023 5 1.2 Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật; tư vấn đấu thầu; tư vấn thẩm tra; đơn vị rà phá bom mìn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 29/1/2023 24/2/2023 26 Để đáp ứng tiến độ lựa chọn nhà thầu thì đề xuất UBND Th à nh phố cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn (theo điểm c, mục 1, Điều 3 Nghị Quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 1.2.1 Lập, thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán bước thiết kế kỹ thuật Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 29/1/2023 1/2/2023 3 1.2.2 Phê duyệt dự toán gó i thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán;... Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 1/2/2023 2/2/2023 1 1.2.3 Lập, thẩm định phê duyệt HSYC Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 2/2/2023 7/2/2023 5 Thẩm định: Tối đa 20 ngày ; Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Luật đấu thầu 2014 1.2.4 Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất Nhà thầu tư vấn 7/2/2023 12/2/2023 5 Tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.2.5 Đánh giá Hồ sơ đề xuất và thương thảo Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 12/2/2023 19/2/2023 7 Tối đa 30 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.2.6 Thẩm định, phê duyệt kết quả, hoàn thiện và ký kết hợp đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 19/2/2023 24/2/2023 5 - Thẩm định: Tối đa 20 ngày ; Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.3 Khảo sát, lập, thẩm tra, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật - dự toán Nhà thầu tư vấn được lựa chọn 24/2/2023 15/5/2023 80 Thực hiện theo khoản 6 Điều 35 Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Đề xuất thực hiện theo từng bộ phận công trình. 1.4 Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình Sở Giao thông vận tải Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 25/4/2023 30/5/2023 35 1.5 Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội; Nhà thấu tư vấn được lựa chọn 25/5/2023 31/5/2023 6 2 Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình 15/5/2023 19/8/2023 96 2.1 Lập, thẩm định và phê duyệt, phát hành: Hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp; tư vấn giám sát; bảo hiểm công trình. Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội; Tư vấn đấu thầu Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 15/5/2023 20/6/2023 36 2.2 Tổ chức đấu thầu, lựa chọn và thương thảo, ký hợp đồng nhà thầu xây lắp; tư vấn giám sát; bảo hiểm công trình. Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội; Tư vấn đấu thầu Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 20/6/2023 19/8/2023 60 Riêng gói khởi công hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/6/2023 3 Khởi công xây dựng và thi công cơ bản hoàn thành dự án Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội; Các nhà thầu liên quan 30/6/2023 31/12/2026 1280 Cơ bản hoàn thành 2026 4 Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Sở Tài chính - Các nhà thầu 01/01/2027 31/12/2027 364 Hoàn thành các hạng mục phụ trợ còn lại của dự án PHỤ LỤC 4: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI DỰ ÁN THÀNH PHẦN 3 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 - VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI (Kèm theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND Thành phố Hà Nội) TT Nội dung công việ c Cơ quan thực hiện Dự kiến thời gian Ghi chú Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Bắt đầu Hoàn thành Tổng số ngày I Khảo sát sự quan tâm của Nhà đầu tư và bên cho vay (trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) Cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 1/9/2022 31/10/2022 60 II Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 5/9/2022 9/1/2023 126 1 Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn thẩm tra UBND Th à nh phố Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn 5/9/2022 19/10/2022 44 1.1 Lập đề cương, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, đơn vị tư vấn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 5/9/2022 10/9/2022 5 1.2 Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt chi phí CBĐT Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội; Đơn vị tư vấn thẩm tra 10/9/2022 15/9/2022 5 1.3 Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT bước CBĐT Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Sở Kế hoạch và Đầu tư 5/9/2022 10/9/2022 5 1.4 Phê duyệt dự toán gói thầu Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn lập dự toán gói thầu 10/9/2022 15/9/2022 5 1.5 Lập, thẩm định phê duyệt HSYC Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, tư vấn đấu thầu 15/9/2022 25/9/2022 10 Thẩm định: Tối đa 20 ngày ; Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Luật đấu thầu 2014 1.6 Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất Nhà thầu tư vấn 29/9/2022 4/10/2022 5 Tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.7 Đánh giá Hồ sơ đề xuất và thương thảo Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, nhà thầu tư vấn 4/10/2022 14/10/2022 10 Tối đa 30 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.8 Thẩm định, phê duyệt kết quả, hoàn thiện và ký kết hợp đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, nhà thầu tư vấn 14/10/2022 19/10/2022 5 Thẩm định Tối đa 20 ngày ; Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 2 Khảo sát, lập, thẩm tra, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vi tư vấn được lựa chọn - Các Bộ có liên quan như Giao thông vận tải, Xây dựng; Nông nghiệp.... - Các Sở ngành của thành phố có liên quan như: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.... - UBND tỉnh Hưng Yên và các Sở Ngành liên quan - UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở ngành liên quan 19/10/2022 18/12/2022 60 2.1 Khảo sát, điều tra thu thập số liệu phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đơn vị tư vấn được lựa chọn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội - Các Bộ có liên quan như Giao thông vận tải, Xây dựng; Nông nghiệp.... - Các Sở ngành của thành phố có liên quan như: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.... - UBND tỉnh Hưng Yên và các Sở Ngành liên quan - UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở ngành liên quan 19/10/2022 18/11/2022 30 2.2 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn được lựa chọn Ban QLDA ĐTXD CT G T TP Hà Nội 19/10/2022 3/12/2022 45 2.3 Thẩm tra b áo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn thẩm tra được lựa chọn Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi 3/12/2022 18/12/2022 15 3 Thỏa thuận phương án thiết kế với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn liên quan đến ảnh hưởng của công trình đến an toàn đê điều và thoát lũ dòng sông Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/10/2022 28/11/2022 40 4 Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 19/10/2022 30/12/2022 72 4.1 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đơn vị tư vấn được lựa chọn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 19/10/2022 28/10/2022 9 4.2 Tham vấn cộng đồng trên địa bàn 07 quận huyện Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn UBND các quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông 28/10/2022 12/11/2022 15 Theo điểm c Khoản 3 Điều 26 NĐ/08/2022/NĐ-CP thì thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được Văn bản tham vấn 4.3 Nộp hồ sơ thẩm định, phê duyệt t ạ i Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/10/2022 12/12/2022 45 4.4 Tham vấn trên cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 12/12/2022 27/12/2022 15 4.5 Họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 27/12/2022 29/12/2022 2 4.6 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 29/12/2022 30/12/2022 1 5 Thẩm định Báo cáo nghiên c ứu khả thi Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 4/12/2022 30/12/2022 26 Cơ quan chủ trì, thẩm định Dự án thành phần 3 là hội đồng thẩm định nhà nước thảo quy định tại Điều 6 Luật PPP số 64/2020/QH14 - Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo Điều 26 Luật đầu tư công “Không quá 90 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; Không quá 60 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương,...” 6 Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - UBND Thành phố phệ duyệt - Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND Thành phố trình thẩm định Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Đơn vị tư vấn được lựa chọn 30/12/2022 9/1/2023 10 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 3 theo điểm b, mục 1, Điều 3 Nghị Quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4. - Thời gian phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo Điều 27 Luật đầu tư công “Không quá 20 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; Không quá 15 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương...” - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư, thời gian lựa chọn nhà đầu tư,... được quy định trong Quyết định phê duyệt BCNCKT III Thực hiện dự án 9/1/2023 31/12/2027 1817 Cơ bản hoàn thành 2026 1 S ơ tuyển - Lựa chọn danh sách ngắn (nếu có tứ 06 nhà đầu tư đăng ký quan tâm) Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội và Đơn vị tư vấn đấu thầu (nếu có) - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải. - Các Sở ngành, đơn vị trực thuộc của Thành phố Hà Nội. - UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc - UBND tỉnh Hưng Yên và các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc 31/10/2022 10/01/2023 71 1.1 Lập, thẩm định hồ sơ mờ i sơ tuyển Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội và Đơn vị tư vấn đấu thầu (nếu có) - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải. - Các Sở ngành của Thành phố Hà Nội. - UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc - UBND tỉnh Hưng Yên và các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc 31/10/2022 10/11/2022 10 Tối đa 20 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.2 Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội và Đơn vị tư vấn đấu thầu (nếu có) 10/11/2022 15/11/2022 5 Tối đa 10 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 1.3 Đăng tải thông báo và Hồ sơ mời sơ tuyển trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 15/11/2022 15/11/2022 1 Điểm b kho ả n 1 Điều 9 của Luật PPP 1.4 Chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển Nhà đầu tư 15/11/2022 15/11/2022 30 Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 30 ngày theo Điều 31 Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 1.5 Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội và Đơn vị tư vấn đấu thầu (nếu có) - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải. - Các Sở ngành của Thành phố Hà Nội. 15/12/2022 30/12/2022 15 Tối đa 20 ngày theo quy định Luật đấu thầu 2014 1.6 Thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 30/12/2022 9/1/2023 10 Thẩm định tối đa 20 ngày ; phê duyệt tối đa 10 ngày theo quy định Luật đấu thầu 2014 1.7 Thông báo và đăng tải danh sách ngắn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 9/1/2023 10/1/2023 1 2 Lập thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước trong dự án thành phần 3 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 9/1/2023 14/3/2023 64 Cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc lập, thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán làm cơ sở để phê duyệt đồng thời với HSMT theo quy định Khoản 4 Điều 49 Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 2.1 Lập và trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án. UBND Thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 9/1/2023 19/1/2023 10 2.1.1 Lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 9/1/2023 11/1/2023 2 2.1.2 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 16/1/2023 16/1/2023 5 2.1.3 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án UBND Thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 16/1/2023 19/1/2023 3 2.2 Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 19/1/2023 28/1/2023 9 Để đáp ứng tiến độ lựa chọn nhà thầu thì đề xuất UBND Thành phố cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn (theo điểm c, mục 1, Điều 3 Nghị Quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 2.2.1 Lập, thẩm định , phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán bước thiết kế kỹ thuật Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 9/1/2023 12/1/2023 3 2.2.2 Phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán; Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 12/1/2023 13/1/2023 1 2.2.3 Lập, thẩm định phê duyệt HSYC Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Tư vấn đấu thầu 13/1/2023 16/1/2023 3 Thẩm định: Tối đa 20 ngày ; Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Luật đấu thầu 2014 2.2.4 Chuẩn bị Hồ sơ đề xuất Nhà thầu tư vấn 16/1/2023 23/1/2023 7 Tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 2.2.5 Đánh giá Hồ sơ đề xuất và thương thảo Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội Tư vấn đấu thầu 23/1/2023 26/1/2023 3 Tối đa 30 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 2.2.6 Thẩm định, phê duyệt kết quả, hoàn thiện và ký kết hợp đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 26/1/2023 28/1/2023 2 - Thẩm định: Tối đa 20 ngày ; Phê duyệt: Tối đa 10 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 2.3 Khảo sát, lập, thẩm tra, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật - dự toán Nhà thầu tư vấn được lựa chọn Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội và các đơn vị liên quan 28/1/2023 27/2/2023 30 2.4 Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội và các đơn vị liên quan 27/2/2023 14/3/2023 15 3 Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu) 09/03/2023 22/03/2023 13 3.1 Lập hồ sơ mời thầu Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 9/3/2023 14/3/2023 5 3.2 Thẩm định Hồ sơ mời thầu Đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thẩm định Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 14/3/2023 19/3/2023 5 Thẩm định tối đa 20 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 3.3 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt - Đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thẩm định trình Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 19/3/2023 22/3/2023 3 Phê duyệt tối đa 10 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 4 Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 22/3/2023 24/5/2023 63 4.1 Thông báo mời thầu, phát hành HSMT Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 22/3/2023 25/3/2023 3 4.2 Chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 25/3/2023 24/5/2023 60 Tối thiểu 60 ngày theo Điều 31 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 5 Đánh giá hồ sơ đ ề xuất kỹ thuật, tài chính - thương mại Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 24/5/2023 6/6/2023 13 Tối đa 45 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 6 Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn Nhà đầu tư - Đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thẩm định - Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 6/6/2023 9/6/2023 3 Thẩm định tối đa 20 ngày ; phê duyệt tối đa 10 ngày theo quy định của Điều 12 Luật đấu thầu 2014 7 Đàm phán hoàn thiện, ký kết hợp đồng, công khai thông tin hợp đồng dự án PPP, thành lập doanh nghiệp dự án PPP - Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội đàm phán - Cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội 9/6/2023 15/6/2023 6 8 Lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp, bảo hiểm công trình... tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước trong dự án thành phần 3 Doanh nghiệp dự án PPP 15/6/2023 30/6/2023 15 9 Khởi công xây dựng và thi công cơ bản hoàn thành dự án, trong đó ưu tiên khởi công công trình, hạng mục công trình thuộc tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước trong dự án thành phần 3 Doanh nghiệp dự án PPP Nhà thầu thi công Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội và các đơn vị liên quan 30/6/2023 31/12/2026 1280 10 Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng Doanh nghiệp dự án PPP Nhà thầu thi công Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan 1/1/2027 31/12/2027 364 Hoàn thành các hạng mục phụ trợ còn lại của dự án