2411/QĐ-BNN-XD

Quyết định 2411/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án sản xuất giống nấm giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2411/QĐ-BNN-XD Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 201 1 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN SẢN XUẤT GIỐNG NẤM GIAI ĐOẠN 2011-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức n ă ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính ph ủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quy ế t định số 3577/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp v à P hát triển nông thôn duyệt Dự án sản xuất giống nấm giai đoạn 2011-2015; Xét Tờ trình số 24/C V -TT-DAG ngày 30/8/2011 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thực vậ t xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án s ả n xuất giống nấm giai đ oạn 2011-2015 v à hồ sơ kèm theo; Theo đ ề ng hị của Cục trư ở ng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 955/XD -CĐ ng ày 21/9/2011), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt kế hoạch đấu thầu D ự án sản xuất giống nấm giai đoạn 2011-2015 có tổng mức đầu tư là: 93.465.092.000 đồng (Chín mươi ba tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm chín mươi hai ngàn đồng) với nội dung chính như sau: 1. Phần công việc đã thực hiện: 02 gói thầu với t ổ ng giá trị là: 190.565. 000 đ ồng (Một trăm chín mươi triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). 2. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: Bao gồm Ban quản lý dự án; Lệ phí thẩm định dự án; Hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng; Đào tạo, tập huấn (Trong nước; Nước ngoài); Thuê chuyên gia nước ngoài; Thẩm tr a và phê duyệt quyết toán; Dự phòng với tổn g giá trị là: 10.042.274.000 đồng (Mười tỷ, không trăm bốn mươi hai triệu, hai tră m b ả y mươi tư ngàn đồng). 3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: 12 gói thầu với tổng giá tr ị là: 83.232.253. 000 đồng (Tám mươi ba tỷ, hai trăm ba hai tr iệu, hai tr ăm năm mươi ba ngàn đồng). Điều 2. Tên gói thầu, giá dự toán gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và hình thức hợp đồng: Theo phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này . Nguồn vốn: - Ngân sách nhà nước: 56.679.767.000 đồng. - Tự huy động: 36.785.325.000 đồng. Chủ đầu tư chịu tr ách nhiệm thực hiện đúng cam kết tại Tờ trình số 24/CV-TT-DAG ngày 30/8/2011, khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật (Chủ đầu tư) tổ chức thẩm định, phê duyệt các bước thiết kế tiếp theo phù hợp với thiết kế cơ sở đã được duyệt; phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết định xử lý tình huống tr ong đấu thầu và chịu tr ách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật và Thủ trưởng các cơ quan đ ơ n vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Kho bạc NN Hà Nội; - Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật; - Viện di truyền NN; - Viện khoa học NN Việt Nam; - Vụ TC, KH; - Lưu: VT, XD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng PHỤ LỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN SẢN XUẤT GIỐNG NẤM GIAI ĐOẠN 2011-2015 (Kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đơn vị tính: 1.000 đồng TT Tên gói thầu Giá dự toán gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu (dự kiến) Hình thức hợp đồng Th ờ i gian thực hiện h ợ p đồng I Phần công việc đã thực hiện 190.565 1 Khảo sát địa hình (theo Quyết định số 33B/QĐ-TT-DAG ngày 09/8/2010) 64.233 Chỉ định thầu 1 túi hồ sơ Quý III/2010 Theo đơn giá 60 (ngày) 2 Lập dự án đầu tư (theo Quyết định số 33B/QĐ-TT-DAG ngày 09/8/2010) 126.332 Ch ỉ định thầu 1 túi hồ sơ Quý III/2010 Theo tỷ lệ phần trăm 60 (ngày) II Phần c ô ng việc không áp dụng đấu thầu 10.042.274 1 Chi phí quản lý dự án 459.066 2 Lệ phí th ẩ m định dự án 21.024 3 Hỗ tr ợ di dời giải phóng mặt bằng 2.400.000 4 Đào tạo, tập huấn: Trong nước; Nước ngoài 4.173.856 5 Thuê chuyên gia nước ngoài 480.000 6 Th ẩ m tr a và phê duyệt quyết toán 68.327 7 Dự phòng 2.440.001 III Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu 83.232.253 1 Gói số 1: Thiết kế bản vẽ thi công -DT, Tổng dự toán 292.659 Chỉ định thầu 1 túi hồ sơ Quý IV/2011 Theo tỷ lệ phần trăm 90 (ngày) 2 Gói số 2: Th ẩ m tr a TKBV thi công -DT, Tổng dự toán 44.119 Chỉ định thầu 1 túi hồ sơ Quý IV/2011 Theo tỷ lệ phần trăm 30 (ngày) 3 Gói số 3: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, thiết bị (Lập HSMT và đánh giá HSDT) 64.500 Chỉ định thầu 1 túi hồ sơ Quý I/ 2012 Theo tỷ lệ phần trăm 20 (ngày) 4 Gói số 4: Khu B (Nhà nuôi giống nấm; Kho vật tư nông nghiệp; Cổng: 02 cái- tường rào; San nền; Sân đường, thoát nước nội khu; Hệ thống cấp điện ngoài nhà; Hệ thống cấp nước ngoài nhà); Khu D (Nhà giới thiệu sản phẩm; Cải tạo đường trục chính; Tường rào; San nền; Sân đường, thoát nước n ộ i khu) 11.029.754 Đấu thầu rộng rãi 1 túi hồ sơ Quý I /2012 Theo đơn giá 180 (ngày) 5 Gói số 5: Buồng hấp khử trùng; Giàn giá nuôi giống nấm; Kho lạnh bảo quản giống; Điều hòa nhiệt độ; Tủ lạnh sâu; Nồi khử trùng; Box cấy vô trùng; Máy phát điện 400kVA 3.463.000 Đấu thầu rộng rãi 1 t ú i hồ sơ Quý I /2013 Trọn gói 120 (ngày) 6 Gói số 6: Hệ thống nhân giống trên môi trường dung dịch 3.200.000 Đấu thầu rộng rãi 1 túi hồ sơ Quý I /2013 Trọn gói 120 (ngày) 7 Gói số 7: Thiết bị: Khay nhựa chịu nhiệt; Xe nâng, xúc đào tr ộn nguyên liệu; Quạt thông gió công nghiệp; Tủ trưng bày sản phẩm; Máy đóng gói sản phẩm co màng; Máy dán nhãn và in ngày; Máy đai thùng hàng tự động 2.360.000 Đấu thầu rộng rãi 1 túi hồ sơ Quý II /2013 Trọn gói 120 (ngày) 8 Gói số 8: Giữ giống gốc: 20 chủng giống; Nhân các chủng giống gốc (Lần đầu trên môi trường thạch nghiêng tổng hợp; Trên môi trường dung dịch; Trên môi trường thể rắn; Sản xuất giống thương phẩm); Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống và khảo nghiệm giống; Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống 62.180.300 Tự thực hiện 1 túi hồ sơ Quý III/2011 Trọn gói Theo tiến độ 9 Gói số 9: Giám sát thi công công tr ình 297.803 Chỉ định thầu 1 túi hồ sơ Quý I /2012 Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ 10 Gói số 10: Giám sát lắp đặt thiết bị 60.905 Chỉ định thầu 1 túi hồ sơ Quý II /2013 Theo t ỷ lệ phần trăm Theo tiến độ 11 Gói số 11: Bảo hiểm công trình 50.000 Chào hàng c ạ nh tranh 1 túi hồ sơ Quý I /2012 Trọn gói Theo tiến độ 12 Gói số 12: Kiểm toán 189.213 Chỉ định thầu 1 túi hồ sơ Quý III/2015 Theo tỷ lệ phần trăm 45 (ngày) T ổ ng cộng 93.465.092 (Chín mươi ba tỷ, bốn trăm sáu mươi l ăm triệu, không trăm chín mươi hai ngàn đồng) *Lưu ý: - Hình thức hợp đ ồ ng: theo đơn giá, giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; - Thời gian lựa chọn nhà thầu của các gói thầu chỉ là dự kiến, căn cứ vào kế hoạch cấp vốn và tiến độ giải phóng mặt b ằ ng chủ đầu tư báo cáo Bộ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.