3446/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 3446/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3446/QĐ-BNN-TCTL Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010 TỈNH THANH HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/3/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 3060/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 936/BNN-TCTL ngày 05/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc bổ sung hạng mục thuộc dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 176/TTr-SNN&PTNT ngày 06/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chủ yếu sau: 1. Địa điểm xây dựng: (vị trí cụ thể có phụ lục chi tiết kèm theo) 2. Khối lượng chính: - Đất đào đắp: 53.942 m3 - Đá các loại: 11.916 m3 - Bê tông các loại: 12.814 m3 3. Tổng mức đầu tư: 20.563.827.000 đồng (Hai mươi tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu tám trăm hai bảy ngàn đồng) Trong đó: + Chi phí xây dựng: 17.624.953.000 đồng (Đã có trả nợ khối lượng xây lắp hoàn thành năm 2009 là: 485.275.000 đồng). + Chi khác: 2.938.874.000 đồng 4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Điều 2. Các nội dung khác thực hiện như Quyết định số 3060/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Thanh Hóa. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ KHĐT (Vụ Kinh tế N.Nghiệp); - Bộ Tài chính (Vụ đầu tư); - Kho bạc Nhà nước; - UBND, Sở KHĐT, Kho bạc (Thanh Hóa); - Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; - Chi cục ĐĐ và PCLB Thanh Hóa; - Ban QLDAĐĐ Thanh Hóa; - Lưu: VT, TCTL (QH-KH: 3b, QLĐ, CLB). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đào Xuân Học PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010 TỈNH THANH HÓA (Kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-BNN-TC ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT) TT Triền sông Vị trí Địa điểm Giải pháp kỹ thuật Khối lượng (m3) Kinh phí (đồng) Đất Bê tông các loại Đá các loại A Chi phí xây dựng 17.624.953.000 I Tu bổ đê 3.656.632.000 Hữu sông Chu K29,800-K31,844 Thiệu Toán, Thiệu Minh – Thiệu Hóa HTMC, gia cố mặt đê 21.246,7 2.811,4 3.656.632.000 II Kè lát mái 3.393.555.000 1 Hữu sông Lèn K18,670-K19,000 Quang Lộc- Hậu Lộc Kè lát mái 126,8 1.742 4.761,1 1.637.832.000 2 Tả sông Lạch Trường K8,480 – K8,840 Hoằng Xuyên – Hoằng Hóa Kè lát mái 2.011,8 199,2 6.571,3 1.755.723.000 III Gia cố mặt đê 6.617.563.000 1 Tả Sông Mã K11,308 – K13,5 Vĩnh Ninh – Vĩnh Lộc Gia cố mặt đê 757,3 2.867,4 2.583.178.000 2 Tả sông Lạch Trường K3,750 – Kho bạc Nhà nước,063 Hoằng Cát – Hoàng Hóa Gia cố mặt đê 2.847,5 1.768,9 1.768.977.000 3 Tả sông Lèn (bổ sung) Cống Phúc Chí (K1+680)- Cầu Tứ Quý Hà Sơn – Hà Trung Tôn cao, mở rộng, gia cố mặt đê 4.991 2.145 38 2.265.408.000 IV Xây cống 3.471.928.000 1 Tả sông Lèn K4+860 Hà Sơn – Hà Trung Xây cống mới 8.229 470,7 546 1.406.970.000 2 Tả sông Mã K18+710 Vĩnh Hòa – Vĩnh Lộc Xây cống mới 9.441 550,6 1.353.770.000 3 Tả sông Mã K52+604 Hoằng Tân – Hoằng Hóa Xây cống mới 4.290,8 258,7 711.188.000 V Trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2009 485.275.000 B Chi khác 2.938.874.000 I Chi quản lý dự án 332.199.000 II Chi phí đầu tư xây dựng 1.222.342.000 1 Thiết kế 545.524.000 2 Khảo sát giai đoạn BVTC 274.633.000 3 Lựa chọn nhà thầu thi công 46.521.000 4 Giám sát thi công xây dựng 355.664.000 Chi phí khác 521.885.000 Chi phí thẩm định TKBVTC+DT 11.196.000 Chi phí kiểm toán 64.165.000 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 20.129.000 Chuẩn bị đầu tư năm 2011 417.395.000 Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu 9.000.000 Hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng 862.448.000 Tổng cộng = A + B 53.942 12.814 11.916 20.563.827.000