233/QĐ-UBND

Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa cơ sở 2, Trường Đại học Hồng Đức đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2016-2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 233 /QĐ- UBND Thanh H óa , ngày 19 tháng 01 năm 20 16 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, SỮA CHỮA CƠ SỞ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC 2016 - 2017 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật T ổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; C ă n cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Cân cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng d ẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số: 587/QĐ-BXD 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về công bố định mức d ự toán xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung); Căn cứ Quyết định số 110/QĐ- UBND ngày 11/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cả i tạo, sửa chữa cơ sở 2, Trường Đại học Hồng Đức đáp ứ ng yêu cầu giảng d ạy và học tập của Trường THPT chuyên Lam S ơ n năm học 2016 - 2017; Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 254/SXD-HĐXD ngày 18/01/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa cơ sở 2, Trường Đại học Hồng Đức đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2016 - 2017, với các nội dung chính sau: 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa cơ sở 2, Trường Đại học Hồng Đức đáp ứ ng yêu cầu giảng dạy và học tập của Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2016 - 2017. 2. Loại, cấp công trình (hiện trạng): Công trình dân dụng cấp III. 3. Chủ đầu tư: Trường THPT chuyên Lam Sơn. 4. Địa điểm xây dựng: Cơ sở 2, Trường Đại học Hồng Đức, số 307 Lê Lai, phường Đông S ơ n, thành phố Thanh Hóa. 5. Quy mô đầu tư và các giải pháp thiết kế chủ yếu 5.1. Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học A 1 , A2, A3 và nhà ký túc xá B5. a) Nhà lớp học A 1. - Bóc dỡ l ớ p trát tường, trần hiện trạng b ằ ng vữa tam hợp, đá r ửa ngoài nhà, trát lại bằng vữa XM mác 75; bả matit, sơn lại toàn bộ tư ờn g, trần b ằ ng s ơ n 3 nư ớ c theo quy trình; - Cải tạo lan can hành lang, lan can cầu thang; - Bóc bỏ l ớ p gạch lát nền, sàn nhà, hàng lang, thay thế b ằ ng gạch ceramic; bóc b ỏ l ớ p gạch nhà vệ sinh hiện trạng, chống thấm b ằ ng l ớ p màng mỏng ch ố ng thấm gốc nước, lát lại b ằ ng gạch ceramic chống trơn. - Bóc bỏ lớp Granito mặt bậc cầu thang, bậc tam cấp , lát lại b ằ ng lát đá Granit; - Thay thế hệ thống cửa gỗ hiện trạng bằng cửa nhựa lõi thép; vệ sinh và sơn lại hoa sắt cửa sổ hiện trạng; phá bỏ hệ thống gạch mui rùa, gạch hoa xi măng tại các vị trí ô t hoán g cầu thang, thay bằng hệ vách kính khung nhựa lõi thép; - Thay mới hệ thống điện, ch ố ng sét cho công trình; - Bổ sung thêm hệ tường, cột BTCT gia cố hệ kết cấu tại hai đầu hồi nhà; đổ thêm sàn BTCT để cải tạo hệ thống lan can t ầ ng 2, tường ch ắ n mái t ầ ng tum hiện trạng thành di ề m mái dốc lợp ngói v ẩ y cá; - S ử a chữa, thay thế hệ thống cấp, thoát n ướ c của công trình; thay th ế thi ế t bị vệ sinh; - Cấy thêm tường, cột, gia c ố hệ kết cấu tại hai đ ầ u hồi nhà. b) Nhà lớ p học A2. - Bóc d ỡ l ớ p trát tường, trần hiện trạng b ằ ng vữa tam h ợ p, đá rửa ngoài nhà, trát lại b ằ ng vữa XM mác 75; bả matit, sơn lại toàn bộ tường, trần bằng s ơ n 3 nước theo quy trình; - Bóc bỏ l ớ p gạch lát nền, sàn nhà, hàng lang, thay thế b ằ ng gạch ceramic kích thước 400x400; bóc bỏ l ớ p gạch nhà vệ sinh hiện trạng, chống thấm bằng lớp màng mỏng chống thấm gốc nước, lát lại b ằ ng gạch ceramic chống trơn. - Phá bỏ, bổ sung thêm một số tường ngăn phòng ở tầng 1, tầng 3 để phù hợp với công năng sử dụng mới; - Hệ thống cửa sổ g ỗ hiện trạng, phần còn lại sửa chữa nhỏ (đánh sạch, phun sơn, thay bản lề hỏng, thay khóa, thay kính vỡ, làm sạch bề mặt kính...); vệ sinh và sơn lại hoa sắt cửa s ổ hiện trạng; thay thế cửa đi bằng gỗ hiện trạng mặt trước bằng cửa khung nhựa lõi thép; - Thay mới hệ thống điện; - Sửa chữa, thay thế hệ thống cấp, thoát nước của công trình; thay thế thiết bị vệ sinh; - Hệ thống mạng lan nhà lớp học A2: Được thiết kế mới đảm bảo đ ồ ng bộ để đáp ứ ng nhu cầu dạy và học. c) Nhà lớ p học A3. - Bóc dỡ l ớ p trát tường, trần hiện trạng bằng vữa tam h ợ p, đá rửa ngoài nhà, trát lại bằng vữa XM mác 75; bả m atit, sơ n lại toàn bộ tường, trần bằng s ơ n 3 nước theo quy trình; - Cải tạo lan can hành lang, lan can cầu thang bộ; - Bóc bỏ l ớ p gạch lát nền, sàn nhà, hàng lang, thay thế bằng gạch ceramic kích thước 500x500; bóc bỏ lớp gạch nhà vệ sinh hiện trạng, chống thấm bằng lớp màng mỏng ch ố ng thấm g ố c nước, lát lại bằng gạch ceramic chống trơn. - Bóc bỏ lớp Granito mặt bậc cầu thang, bậc tam cấp, lát lại bằng lát đá Granit; - Thay thế hệ thống cửa gỗ hiện trạng b ằ ng cửa nhựa lõi thép; vệ sinh và s ơ n lại hoa sắt cửa s ổ hiện trạng; phá bỏ hệ thống gạch mui rùa, gạch hoa xi măng tại các vị trí ô t hoán g cầu thang, thay bằng hệ vách kính khung nhựa lõi thép; - Thay mới hệ thống điện cho công trình; - Sửa chữa, thay thế hệ thống cấp, thoát nước của công trình; thay thế thiết bị vệ sinh; - Chuyển đổi chức năng phòng học lớn tầng 3 thành phòng truyền thống của nhà trường. d) Nhà ký túc x á B5. - Bóc dỡ lớp trát tường, trần hiện trạng b ằ ng vữa tam h ợ p, trát lại b ằ ng vữa XM mác 75; bả matit, sơn lại toàn bộ tường, trần b ằ ng s ơ n 3 nước theo quy trình; - Cải tạo lan can hành lang, lan can cầu thang bộ; - Bóc bỏ lớp gạch lát n ề n, sàn nhà, hàng lang, thay thế b ằ ng gạch ceramic kích thước 400x400; bóc bỏ lớp gạch nhà vệ sinh hiện trạng, chống thấm bằng lớp màng mỏng chống thấm gốc nước, lát lại bằng gạch ceramic chống trơn; - Bóc bỏ lớp Granito mặt bậc cầu thang, bậc tam cấp, lát lại b ằ ng lát đá Granit; - Thay thế hệ thống cửa gỗ hiện trạng bằng cửa nhựa lõi thép; vệ sinh và sơn lại hoa sắt cửa sổ hiện trạng; - Thay mới hệ thống điện cho công trình; - Sửa chữa, thay thế hệ thống cấp, thoát nước của công trình; thay thế thi ế t bị vệ sinh. 5.2. Cải tạo, s ử a chữa các công trình phụ trợ: a) San nền khu giáo dục th ể chất: Cao độ san nền cao nhất 3,7m; cao độ san nền thấp nhất 3,35m; khối lượng san nền tính toán theo lưới ô vuông 10x1 0 m. b) Sân lát gạch b l ock khu giáo dục thể chất: Diện tích sân lát gạch block là 412,15m 2 , có cấu tạo gồm các lớp: gạch block tự chèn dày 6cm, đệm cát vàng dày 5cm, cát vàng gia cố xi măng 8% đầm chặt K>0,95 dày 10 cm, đất san lấp đầm chặt. c) Sân bóng rổ khu gi á o dục th ể chất : Kích thước 19,8x30,8m; nền mặt sân có cấu tạo gồm các lớp: bê tông XM đá 1x2 mác 250, đệm cát vàng dày 5cm, đất san lấp đầm chặt. d) Rãnh thoát n ướ c xung quanh khu giáo dục thể ch ất : Chi ề u dài khoảng 30 1 m; có khẩu độ B=40cm, Htb=70cm; đặt trên hè cách mép bó vỉa 1 m; móng rãnh được gia cố bằng lớp BT đá 4x6 mác 50 dày 5cm, lớp BT XM đá 1x2 mác 150 dày 10 cm; thân rãnh bằng gạch xây vữa XM mác 75; nắp rãnh bằng BTCT đá 1x2 mác 200. e) Tường rào khu giáo dục thể chất: Tường rào phía Bắc, phía Tây khu vực giáo dục thể chất bằng lưới thép B40 bị hoen r ỉ , được thay thế bằng hệ thống tường rào xây gạch đặc dài 230,5m; tường xây 110, cao 1 ,8m; trụ tư ờn g kích thước 220x220 cao 2,2m. f) Cấp nước ngoài nhà: nguồn cấp nước được đấu nối vào ố ng cấp nước hiện có trên đ ườ ng Lê Lai, tận dụng lại các hệ thống đ ườ ng ống cấp nước sẵn có. g) Cấp điện ngoài nhà: Tháo dỡ, thay thế c ấ p điện từ trạm biến áp đến hộp điện tổng tr ên mái nhà lớp học A2; từ cấp điện tổng trên mái nhà lớp học A2 đến nhà lớp học A 1 , A2; từ trạm biến áp đến nhà lớp học A3; từ trạm biến áp đến nhà ký túc xá B5; thay thế các chùm đèn đã h ỏ ng của hệ thống chiếu sáng ngoài nhà. h) C ấ p nước Phòng ch á y chữa cháy ngoài nhà: Xây mới b ể nước ngầm, trạm bơm , đ ườ ng ống tráng kẽm đường kính D50. i) Hàng rào di động: Có chiều dài 214m, được cấu tạo b ằ ng thép hộp 50x50x3, 16x16. k) Cải tạo Nhà để xe học sinh s ố 1 : Nhà để xe cải tạo có diện tích 220,8m 2 ; nội dung cải tạo gồm vệ sinh toàn bộ tường thu hồi và s ơ n lại theo quy trình, thay thế toàn bộ vì kèo sắt đã bị gỉ sét, thay thế toàn bộ xà gồ luồng bằng sắt hộp 60x40x3, thay th ế mái fibro xi măng b ằ ng mái tôn, nâng cao cốt nền nhà xe. m) Cải tạo Nhà để xe học sinh s ố 2: Nhà để xe cải tạo có diện tích 220,8m 2 ; nội dung cải tạo gồm vệ sinh toàn bộ t ườ ng thu hồi và sơn lại theo quy trình, thay thế toàn bộ vì kèo sắt đã bị gỉ sét, thay thế toàn bộ xà gồ luồng b ằ ng sắt hộp 60x40x3, thay thế mái f i bro xi măng bằng mái tôn, nâng cao cốt n ề n nhà xe. n) Cải tạo Nhà để xe giáo viên: Nhà để xe cải tạo có d i ện tích 158,4m 2 ; nội dung cải tạo gồm vệ sinh và phun s ơ n lại toàn bộ kết cấu sắt hộp hiện trạng. p) Cải tạo Nhà trực: Vệ sinh lại toàn bộ t ườ n g trong và ngoài nhà, lăn s ơ n trực tiếp theo quy trình. q) Cải tạo C ổ ng ch í nh: Vệ sinh hệ thống trụ cổng hiện trạng; thay mới hệ thống cánh cổng, lắp thêm biển hiệu trường. 6. Tổng mức đầu tư: 30.484.868.000 đồng (Ba mươi tỷ, b ố n trăm tám mươi tư triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn đ ồ ng) Trong đó: - Chi phí xây l ắp: 23.646 . 126.000 đồng; - Chi phí thiết bị: 1.100.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 477.375.267 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.160.319.086 đồng; - Chi phí khác: 329.696.304 đồng; - Chi phí dự phòng: 2.771.351.666 đồng. (Nội dung chi tiết c ó Phụ l ục kèm theo) 7. Nguồn vốn: V ốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm. 8. Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2016 (hoàn thành trước tháng 9/2016). Điều 2 . Tổ chức thực hiện: 1. Trường THPT chuyên Lam Sơn (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình. 2. Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quy ề n hạn của mình chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; đ ồ ng thời có trách nhiệm hướng dẫn, ph ố i h ợ p với chủ đầu tư trong quá trình tri ể n khai thực hiện. Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng , Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3 Quyết định; - Chủ t ị ch UBND t ỉ nh; - Các PCT UBND t ỉ nh; - PCVP UBND t ỉ nh Phạm Đ ì nh Minh; - Viện Q uy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa; - Lưu: VT, VX. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Đăng Quyền PHỤ LỤC CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN: CẢI TẠO SỬA CHỮA CƠ SỞ 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HOC 2016 - 2017 (Kèm theo Quyết định số 233 /QĐ-UBND ngày 19 t háng 01 năm 2016 của Chủ t ị ch UBND tỉnh Thanh H ó a) Đơn vị tính: Đồng TT Khoản mục chi phí Ký hiệu Cách tính Thành tiền Tr ư ớ c VAT Thuế VAT Sau VAT I C HI PHÍ X Â Y D Ự NG Gxd Gxd 1 +Gxd2 21.496.478.182 2.149.647.818 23.646.126.000 A C ả i tạo , sửa chữa nhà lớp học , nhà ký túc xá Gxd 1 18.325.718.182 1.832.571.818 20. 1 58.290.000 1 - Nhà lớp học A 1 Khái toán 5.169.390.000 516.939.000 5.686.329.000 2 - Nhà lớp học A2 nt 4.119.697.273 411.969.727 4.531.667.000 3 - Nhà lớp học A3 nt 3.025.776.364 302.577.636 3.328.354.000 4 - Nhà ký t úc x á B5 nt 5.807.083.636 580.708.364 6.387.792.000 5 - Mạng lan nhà A2 nt 203.770.909 2 0.3 77.091 224.148.000 B C ả i t ạo , s ử a chữa các công trình phụ tr ợ Gx d 2 3.170.760.000 317.076.000 3.487.836.000 1 - San n ền khu vực GD t hể c hấ t Khái toán 390.200.000 39.020.000 429.220.000 2 - Sân lát gạch block k h u v ự c GD thể chất n t 275.164.545 27.516.455 302.681.000 3 - Sân b ó ng rổ khu vực GD t hể ch ấ t n t 53.740.000 5.374.000 59.114.000 4 - Tường rào gạc h đặc k h u vực GD th ể ch ấ t n t 547.980.909 54.798.091 602.779.000 5 - R ã nh thoát nước khu vực GD thể ch ất n t 468.713.636 46.871.364 515.585.000 6 - Cấp nước ngo à i nhà n t 26.114.545 2.611.455 28.726.000 7 - Cấp nước Phòng cháy c h ữa cháy ngoài nhà n t 361.700.000 36.170.000 397.870.000 8 - Cấp điện ngo à i nh à n t 366.689.091 36.668.909 403.358.000 9 - H àng rào di động n t 261.366.364 26.1 3 6.636 287.503.000 10 - C ả i tạo c ổ ng chính n t 40.909.091 4.090.909 45.000.000 11 - Cải tạo nhà trực n t 31.818.182 3.181.818 35.000.000 12 - C ả i t ạo nhà để xe học sinh s ố 1 n t 150.000.000 15.000.000 165.000.000 13 - C ả i tạo nhà để xe học sinh s ố 2 n t 153.163.636 15.316.364 168.480.000 14 - Cải tạo nh à để xe giáo viên n t 43.200.000 4.320.000 47.520.000 II CH I PHÍ TH IẾ T BỊ Gtb Tạm t í nh 1.000.000.000 - 1.100.000.000 III C HI PHÍ QU Ả N LÝ DỰ ÁN Gqlda (G X D +G T B ) trước VAT x 2,122% 477.375.267 477.375.267 IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Gtv 1.963.926.442 196.392.644 2.160.319.086 1 Chi phí khảo sát địa hình Khái toán 62.614.545 6.261.455 68.876.000 2 Chi phí đo vẽ hiện trường Khái toán 25.977.273 2.597.727 28.575.000 3 Chi p h í lập d ự án đ ầu tư (G X D +G T B ) trước VAT x 0,530% 119.231.334 11.923.133 131.154.468 4 Chi phí thiết k ế bản vẽ thi công và d ự toán G XD trước VAT x 2,708% 582.124.629 58.212.463 640.337.092 5 Chi phí th ẩ m tra thiết kế G XD trước VAT x 0,177% 38.048.766 3.804.877 41.853.643 6 Chi phí th ẩ m tra dự toán G XD trước VAT x 0,173% 37.188.907 3.718.891 40.907.798 7 Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT xây l ắ p (theo Q Đ 957) G XD trước VAT x 0,264% 56.750.702 5.675.070 62.425.773 8 Chi ph í lập HSMT & đánh gi á HSDT thi ế t bị (theo QĐ 957) G TB trước VAT x 0,287% 2.870.000 287.000 3.157.000 9 Chi ph í giám sát thi công XD G XD trước VAT x 2,265% 486.895.231 48.689.523 535.584.754 10 Chi ph í giám s á t l ắ p đặt TB G TB trước VAT x 0,675% 6.750.000 675.000 7.425.000 1 1 Chi ph í kiểm định chất lượng c ô ng trình xây dựng Tạm tính 450.000.000 45.000.000 495.000.000 12 Chi phí báo cáo giám sát ĐGDADT 20% x QLDA 95.475.053 9.547.505 105.022.559 V CHI PHÍ KHÁC Gk 309.689.913 20.006.391 329.696.304 1 Chi ph í thẩm định dự án TMĐT x 0,017% 5.202.000 5.202.000 2 Chi ph í bảo hiểm công trình (t ỷ lệ phần trăm tạm tính) G XD+TB trước VAT x 0,300% 67.489.435 6.748.943 74.238.378 3 Chi phí thẩm tra , phê duyệt quyết toán TMĐT x 0,224% x 50% 34.272.000 34.272.000 4 Chi phí kiểm toán TMĐT x 0,363% 111.078.000 11.107.800 122.185.800 5 Chi phí thẩm định HSMT , thẩm đ ịnh kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp (theo NĐ 63) G XD trước VAT x 0,100% 21.496.478 2.149.648 23.646.126 6 Chi ph í thẩm đ ịnh HSMT , thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị (theo NĐ 63) Mức t ối thi ể u 2.000.000 2.000.000 7 Chi phí th ẩ m duyệt phòng cháy chữa cháy (Theo TT s ố 150/2014/TT-BTC ng à y 10/10/2014) TMĐT x 0,092% 28.152.000 28.152.000 8 Chi ph í kiểm tra của cơ quan Q LNN (tạm t í nh) Tạm t í nh 40.000.000 40.000.000 VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG G DP - 2.771.351.666 1 2 Dự phòng do khối lượng phát sinh Dự phòng do yếu t ố trượt giá ( I + II + III + I V + V)*5% ( I + II + III + I V + V)*5% - 1.385.675.833 1.385.675.833 T Ổ NG CỘNG 30.484.868.323 LÀM TRÒN 30.484.868.000 B ằ ng ch ữ : Ba mươi t ỷ , b ố n trăm tám mươi tư tri ệu , t ám trăm sáu mươi tám nghìn đ ồ ng