73/QĐ-UBDT

Quyết định 73/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH K Ế HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY D Ự NG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 th á ng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBDT ngày 22/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm U ỷ ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Căn cứ Quyết định s ố 733/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao K ế hoạch công tác năm 2017; Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này K ế hoạch hoạt động của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Trưởng ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Vụ trưởng Vụ K ế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủ y ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như Đi ề u 3; - Bộ trư ở ng, Chủ nhiệm Ủy ban (đ ể b/c); - Các Thứ trư ở ng, Phó Ch ủ nhiệm Ủy ban; - Cổng TTĐT UBDT; - Lưu: VT, BQLXD ( 05 bản). KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM Lê Sơn Hải KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 7 3/QĐ- U BDT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) STT Nhiệm vụ Giá trị Khối lượng Lãnh đạo phụ trách Bộ phận chuyên môn th ự c hi ệ n Chuyên viên giúp việc Sản phẩm Th ờ i gian th ự c hi ệ n Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 361/QĐ-UBDT ngày 18/7/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủ y ban Dân tộc; Xây d ựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc. A NHIỆM VỤ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ ỦY BAN DÂN TỘC I Lập, th ẩ m định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình Trụ sở Ủy ban Dân tộc Theo dự toán được duy ệ t Đỗ Anh Tuấn Phòng KHKT Các đơn vị TV, nhà thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Các đơn v ị tư vấn Quy ế t định phê duyệt, hồ sơ điều chỉnh thiết k ế T ừ 01/2017 Đến 03/2017 II Thi công, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện công trình; thanh toán khối lư ợ ng hoàn thành 156.411.214.741 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đơn vị TV, nhà thầu 1 Hoàn thiện các hạng mục còn lại thuộc k ế t c ấ u ph ầ n thân: Mái sảnh, tấm đan sân khấu tầng 3, tam cấp ngoài nhà, tư ờng rào. 713.523.409 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nhà thầu Đào Thành Trung Nguyễn V ă n Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 01/7/2017 30/8/2017 2 Hoàn thiện các hạng mục còn lại thuộc ph ầ n Xây thô 1.810.923.743 Đỗ Anh Tuấn L ê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòn g KHKT Các đ ơ n vị TV, nhà thầu Đào Thành Trung Nguyễn V ă n Viên Nguyễn Tiến Mạnh H ồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 01/4/2017 30/8/2017 3 Công tác hoàn thiện công trình: 39.798.779.756 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dư ơ ng Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 1/2017 29/8/2017 4 Thi công hạng mục phần Cửa, Vách kính 34.499.338.077 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 20/6/2017 17/7/2017 5 Thi công hạng mục phần Điện 10.180.926.706 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dưong Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 01/3/2017 08/7/2017 6 Thi công hạng mục phần Nước 4.877.150.891 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 01/3/2017 08/7/2017 7 Hạng mục phần Lắp đặt Điều hòa 9.128.605.741 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 01/3/2017 24/7/2017 8 Hạng mục ph ầ n hệ thống mạng, điện thoại, Camera, truyền thanh, âm thanh 1.553.209.889 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 01/3/2017 27/6/2017 9 Hạng mục phần Phòng cháy chữa cháy 10.215.201.646 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 15/3/2017 15/5/2017 10 Hạng mục Thiết bị cấp thoát nước 478.500.000 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 18/5/2017 8/7/2017 11 Hạng mục Thiết bị Chống sét 48.950.000 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 20/4/2017 25/4/2017 12 Hạng mục Thiết bị hệ thống PCCC 1 .190.772.000 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 28/4/2017 24/7/2017 13 Hạng mục Thiết bị Trạm Biến áp 4.147.000.000 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 01/6/2017 09/8/2017 14 Hạng mục Thiết bị Thang máy, Máy phát điện, Máy lau kính 24.857.800.000 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 3/2017 09/8/2017 15 Hạng mục Thiết bị hệ thống mạng, điện thoại, Camera, truyền thanh, âm thanh 9.940.738.000 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 15/5/2017 10/9/2017 16 Hạng mục vận hành chạy thử 1.430.000.000 Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán 9/2017 III Quản lý, theo dõi thực hiện các gói thầu tư vấn theo hợp đồng đã ký kết Theo dự toán được duyệt Đỗ Anh Tuấn Lê Mạnh Dương Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đ ơ n vị TV, nh à thầu Đào Thành Trung Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh Báo cáo Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ thanh toán Theo tiến độ thi công công trình IV Quyết toán gói thầu thi công phần ngầm Theo giá trị quyết toán Đỗ Anh Tuấn Phòng HCKT, Phòng KHKT, Các đơn vị TV, nhà thầu Nguyễn Tiến Mạnh Nguyễn Văn Viên Hồ sơ quyết toán Từ 01/2017 Đến 06/2017