9721/BTC-ĐT

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9721 /BTC-ĐT V/v Tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy k ế 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng kế hoạch n ă m 2022 Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022 K í nh gửi: Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022; Quy ế t định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thanh toán v ố n đầ u tư nguồn NSNN l ũ y kế 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng kế hoạch năm 2022 như sau: I. Kế hoạch và tình hình ph â n bổ kế hoạch vốn: 1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022 là 651.057,456 tỷ đồng (v ố n trong nước là 610.824,814 t ỷ đồng , v ố n nước ngoài là 40.232,642 tỷ đ ồ ng) . Cụ thể như sau: 1.1. Kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là 50.595,695 tỷ đồng , trong đó: vốn trong nước là 45.163,053 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5.432,642 tỷ đ ồng. 1.2 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2022 là 600.461,761 tỷ đ ồng (vốn trong nước là 565.661,761 t ỷ đồng, v ố n n ư ớc ngoài là 34.800,000 t ỷ đồng) , trong đ ó : 1.2.1. Kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 542.105,895 tỷ đồng , trong đó : a) Vốn trong nước là 507.305,895 tỷ đồng. Trong đó: - Các Bộ, cơ quan trung ương là 98.455,900 tỷ đồng; - Các địa phương là 408.849,995 tỷ đồng; trong đó: + Vố n cân đối ngân sách địa phương là 304.105,895 tỷ đồng. + Vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 80.744,100 tỷ đ ồ ng. + Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 24.000,000 t ỷ đồng (đ ã bao gồm 16.000 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2021 theo Nghị quyết số 34/2021/QH15) b) Vốn nước ngoài là 34.800 tỷ đồng (trong đó: các Bộ, cơ quan trung ương là 12. 1 10,283 tỷ đồng; các địa phương là 22.689,717 tỷ đồng) . 1.2.2. K ế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 các địa phươn g giao t ă ng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đ ế n thời điểm báo cáo) là 58.355,866 tỷ đồng. 2. Tình hình triển khai ph â n bổ chi tiết kế hoạch v ố n của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương (Chi ti ế t theo Phụ lục s ố 01 đính kèm) 2.1. K ế hoạch vốn đ ã triển khai phân bổ chi tiết: Tổng số vốn đ ã phân bổ là 573.224,536 tỷ đồng, đạt 105,74% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đ ã giao (542.105,895 tỷ đồng) . Trong đó, các địa phươ n g giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 58.355,866 tỷ đồng. (N ế u không t í nh s ố k ế hoạch vốn c â n đ ố i NSĐP các địa phương giao t ă ng là 58.355,866 tỷ đồng, thì t ổ ng s ố vốn đã phân bổ là 514.868,670 tỷ đồng, đạt 94,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao) . Trong đó: - Vốn NSTW là 234.397,681 tỷ đồng, đ ạt 98,49% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (214.200 tỷ đồng). Bao gồm: + Vốn trong nước là 176.221,551 tỷ đồng, đạt 98,34% kế hoạch (trong đó, vốn Chương trình MTQG là 23.787,710 tỷ đồng, chiếm 99,12% k ế hoạch) . + Vốn nước ngoài là 34.388,420 tỷ đồng, đạt 98,82% kế hoạch. - Vốn cân đ ối NSĐP là 338.826,855 tỷ đồng, đạt 111,42% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (304.105,895 tỷ đồng). 2.2. Kế hoạch vốn chưa được triển khai phân bổ: Tổng số vốn chưa phân b ổ chi tiết là 27.237,225 tỷ đồng, chiếm 5,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn trong nước là 26.825,645 tỷ đồng (v ố n NST W là 3.602,319 tỷ đồng, v ố n cân đối NSĐP là 23.634,906 tỷ đồng) , vốn ngo à i nước là 411,580 tỷ đồng. Cụ t hể như sau: - Bộ, cơ quan trung ương: số vốn chưa phân b ổ là 2.250,813 tỷ đồng, chi ế m 2,04% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 1. 950,449 tỷ đồng, v ố n nước ngoài là 300,364 tỷ đồng). - Các địa phương: số vốn chưa phân bổ là 24.986,412 tỷ đồng, chiếm 5,79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (v ố n trong nước là 24.875,196 tỷ đồng, v ố n nước ngoài là 111,216 tỷ đ ồ ng) . Trong đó: + Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 1.139,216 tỷ đồng, chiếm 1,10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. + Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 212,290 tỷ đồng (v ố n trong nước) chiếm 0,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; + Vốn cân đối NSĐP là 23.634,906 tỷ đồng, chiếm 7,77% kế hoạch Thủ tướng Chính ph ủ giao. 2.3. Nguyên nhân của v i ệc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn: a) Đối với nguồn v ố n ngân sách trung ương (không bao gồm vốn Chương trình MTQG): Có 11/51 Bộ và 05/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, một số Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ v ố n chưa phân b ổ khá cao (trên 50%) như: Ủy ban Dân tộc (97,59%); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (98,09%); Thanh tra Chính phủ (84,92%), Hội Liên hiệp Phụ n ữ Việt Nam (84,38%), Bộ Tư pháp (52,06%) (Chi tiết theo Phụ lục số 01A đ í nh kèm) . Hiện nay số vốn chưa phân bổ của một số Bộ, ngành, địa phương đ ã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh cho các Bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ giao phần kế hoạch điều chỉnh này cho các Bộ, ngành, địa phương. b) Đối với nguồn vốn cân đối ng â n sách địa phương: C ó 49/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đ ố i NSĐP tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đ ấ t, nguồn t ă ng thu, nguồn x ổ số kiến thiết của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 05/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đ ố i ngân sách địa phương. Nguyên nh â n là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầ u tư và nguồn bội chi sẽ đ ược phân bổ sau. (Chi tiết theo Phụ lục s ố 01B đính kèm). c) Đối với v ố n kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Theo Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đ ã giao các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ qu ả n chương trình MTQG thực hiện việc phân b ổ và giao dự toán thực hiện các chương trình MT Q G cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 01/7/2022 đảm bảo đúng quy định của Luật Đ ầ u tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định c ó liên quan. Đ ế n thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính đã nhận được 52/52 địa phương đã giao kế hoạch vốn thực hiện cho các đơn vị trực thuộc (t ỉ nh Bạc Liêu mới có quyết định của Hội đồng nhân dân, chưa có q uy ế t định của Ủy ban nhân d â n). C ó 46/52 địa phương đã giao hết kế hoạch v ố n, còn lại 06/52 địa phương chưa giao hết kế hoạch vốn gồm: Khánh Hòa 63.627 triệu đồn g (chiếm 31,37% kế hoạch), Ninh Thuận 40.000 triệu đồng (chiếm 15,01% kế hoạch), Lạng Sơn 46.836 triệu đồng (chiếm 5,56% kế hoạch), Yên Bái là 26.342 triệu đồng (chi ế m 4,15% kế hoạch), Só c Trăng 9.055 triệu đồng (chiếm 3,35% kế hoạch), Lào Cai 26.341 triệu đồng (chi ế m 3,01% kế hoạch). II . Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN: 1. Về giải ng â n tổng kế hoạch vốn năm 2022: - Tổng kế hoạch là: 651.057,456 tỷ đồng , bao gồm: kế hoạch vốn k é o dài các năm trước sang n ă m 2022 là 50.595,695 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2022 là 600.461,761 tỷ đồng. - L ũ y kế thanh toán từ đầu năm đến 31/8/2022 là 221.154,55 tỷ đồng, đạt 33,97% kế hoạch. - Ước thanh toán từ đầu năm đ ến 30/9/2022 là 269.843,08 tỷ đồng, đạt 41,45% kế hoạch. Cụ thể như sau: Đơn vị tính: tỷ đồng S TT Nội dung Tổng k ế hoạch vốn (tại thời điểm báo cáo) Lũy kế thanh toán vốn đ ế n h ế t 31/8/2022 Ước thanh toán đế n hết 30/9/2022 Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ 1 2 3 4 5 6 7=6/3 TỔNG SỐ (1+2) 651.057,456 221.154,55 33,97% 269.843,08 41,45% 1 V ố n trong nước 610.824,814 215.580,58 35,29% 262.961,30 43,05% 2 Vốn nước ngoài 40.232,642 5.573,97 13 , 85% 6.881 , 78 17,10% (Chi tiết theo Phụ lục số 02 đ í nh kèm) 2. Về giải ng â n vốn kế hoạch các năm trước k é o dài sang năm 2022: - L ũy kế thanh toán từ đ ầu năm đến 31/8/2022 là 11.815,07 tỷ đồng, đạt 23 , 35% k ế hoạch (50.595,695 tỷ đồng). + Vốn trong nước là 11.629,67 tỷ đồng, đạt 25,75% kế hoạch (45.163,053 tỷ đồng). + Vốn nước ngoài là 185,3969475 tỷ đồng, đạt 3,41% kế hoạch (5.432,642 tỷ đồng). - Ước thanh toán từ đ ầu năm đến 30/9/2022 là 16.694,96 tỷ đồng, đạt 33,00% kế hoạch. + Vốn trong nước là 16.435,75 tỷ đồng, đạt 36,39% kế hoạch. + Vốn nước ngoài là 259,2089475 tỷ đồng, đạt 4,77% kế hoạch. 3. V ề giải ngân vốn kế hoạch năm 2022: 3.1. Lũy kế thanh toán từ đầu n ă m đ ến 31/8/2022 Lũy kế thanh toán từ đ ầu năm đế n 31/8/2022 là 209.339,48 tỷ đồng, đạt 34,86% kế hoạch (600.461,761 tỷ đồn g (1) ) và đạt 38,62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (542.105,895 tỷ đồng) (cùng kỳ năm 2021 đạt 34,94% kế hoạch và đạt 39,74% kế hoạch Thủ tướng Ch í nh ph ủ giao) (2) . Trong đó: + Vốn trong nước là 203.950,91 tỷ đồng (đạt 36,06% kế hoạch giao là 565.661,761 tỷ đồng) (trong đó, vốn Chương trình MTQG là 1 78,90 tỷ đồng, đạt 0 , 75% kế hoạch) . + Vốn nước ngoài là 5.388,57 tỷ đồng (đạt 15,48% kế hoạch giao là 34.800 tỷ đồng). 3.2. Ước thanh toán từ đầu n ă m đến 30/9/2022 : Ước thanh toán từ đ ầu năm đến 30/9/2022 là 253.148,12 tỷ đồng, đạt 42,16% kế hoạch (đạt 46,70% kế hoạch Thủ tướn g Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2021 đạt 41,66% k ế hoạch và đạt 47,38% k ế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (3) . Trong đó: + Vốn trong nước là 246.525,55 tỷ đồng (đạt 43,58% kế hoạch và đạt 48,60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao ) ( trong đó, v ố n Chương trình MTQG là 926,83 tỷ đồng, đạt 3,86% kế hoạch). + Vốn nước ngoài là 6.622,57 tỷ đồng (đạt 19,03% kế hoạch). Cụ thể như sau: Đơn vị : Tỷ đ ồ ng STT Nội dung Ước thanh toán đến 30/9/2022 Tỷ lệ (%) thực hiện Tỷ lệ (%) thực hiện ( so v ớ i KH TTCP giao) C ù ng k ỳ n ă m 2021 Số tiền Tỷ lệ (%) thực hiện Tỷ lệ (%) thực hiện so v ớ i KH TT g giao (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) TỔNG SỐ (A)+(B) (I)+(II) 253.148,12 42,16% 46,70% 218.550,92 41,66% 47 , 38% VỐN TRONG NƯỚC 246.525 , 55 43,58% 48,60% 212.011 , 01 44 , 81% 51,74% VỐN NƯỚC NGOÀI 6.622 , 57 19 , 03% 1 9, 03% 6.539 , 91 12 , 69% 12 , 69% A VỐN NSĐP 163.236 , 37 45,04% 53,68% 142.303,60 44 , 66% 55,74% B V Ố N NSTW 89.911,75 37,78% 37,78% 76.247 , 33 37,01% 37,01% - Vố n NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực 88.984 , 92 41,58% 41 , 58% 76.247 , 33 37,01% 37,01% + V ố n tr o ng nướ c 82.362,35 45,96% 45 , 96% 69 . 707,41 45 , 13% 45,13% + Vố n nước ngoài 6.622,57 19,03% 19,03% 6.539 , 91 12,69% 12,69% - Vố n Chương trình MTQG 926,83 3,86% 3,86% - V ố n trong nước 926 , 83 3 , 86% 3 , 86% - Vố n nước ngoài - I BỘ, CƠ QUAN TW (1+2) ( i+ii ) 44.623,06 40 , 36 % 40 , 36% 44.49 2,2 3 41 ,2 4% 41,24% 1 VỐN TRONG NƯỚC 40 . 905 , 37 41,55% 41,55% 41.481 , 32 45 , 46% 45,46% 2 VỐN NƯỚC NGOÀI 3.717 , 69 30,70% 30 , 70% 3.010,91 18,10% 18,10% i Vố n NSNN đ ầ u t ư theo ngành, lĩnh vực 44.623,06 40 , 36% 40 , 36% 44.492 ,2 3 41 ,2 4% 41 ,2 4% Vốn trong nước 40 . 905,37 41,55% 41 , 55% 41.481 , 32 45,46% 45,46% V ố n nước ngoà i 3.717,69 30,70% 30 , 70% 3.010,91 18,10% 18,10% ii Vố n Chương trình MTQG - - Vốn trong nước - - V ố n nước ngoà i - - II ĐỊA PHƯƠNG (1+2) ( i+ii ) 208.525,06 42,57% 48 , 32% 174.058,70 41,76% 49,25% 1 VỐN TRONG NƯỚC 205.620,18 44 , 01% 50 , 29% 170.529 , 69 44,66% 53 , 54% 2 VỐN NƯỚC NGOÀI 2 . 904 , 88 12 , 80% 12 , 80% 3.529 , 01 10 , 11% 10,11% i Vốn NSĐP 163.236 , 37 45,04% 53,68% 142 . 303 , 60 44 , 66% 55,74% ii Vố n NSTW bổ sung c ó mục tiêu cho ĐP 45.288,69 35,54% 35,54% 31.755,10 32 , 37% 32 , 37% Vốn trong nước 42.383,81 40 , 46% 40 , 46% 28.226 , 09 44,66% 44 , 66% V ố n nước ngoài 2.904,88 12,80% 12,80% 3.529 , 01 10,11% 10,11% ii .1 Vốn đ ầ u tư theo ngành, lĩnh vực 44.361 , 86 42 , 89% 42,89% 31.755,10 32 , 37% 32 , 37% Vốn trong nước 41 . 456 , 98 51 , 34% 51 , 34% 28.226,09 44,66% 44,66% V ố n nước ngoài 2.904 , 88 12 , 80% 12 , 80% 3.529 , 01 10,11% 10 , 11% ii .2 Vố n Chương trình MTQG 926 , 83 - V ố n trong nước 926 , 83 - V ố n nước ngoài - - 3.3. Nhận xét tình hình giải ngân kế hoạch 2022: - Tỷ lệ ước gi ả i ngân 9 tháng năm 2022 đạt 42,16% kế hoạch. Nếu so với k ế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 46,70%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (47,38%); trong đó vốn trong nước đạt 48,60% (cùng kỳ năm 2021 đạt 51,74%), vốn nước ngoài đạt 19,07% (cùng kỳ năm 2021 đạt 12,69% ). (Danh sách các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương x ế p theo t hứ tự tỷ l ệ giải ng â n từ thấp đ ế n cao theo Phụ lục số 05 đính kèm). - Có 07 Bộ và 20 địa phương c ó tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội ( 88,45%), Ủy ban Trung ương Mặt trận T ổ quốc Việt Nam (73,17%), Ngân h à ng nhà nước (68,62%), T ổ ng Liên đo à n lao động Việt Nam (61,26%), Qu ả ng Ng ã i (81,4%), Tiền Giang (67,5%), Long An (64,9%), Tây Ninh (64,7%), Ninh Bình (62,6%). (Chi tiết theo Phụ lục s ố 04 đ í nh kèm). - Có 31/5 1 Bộ và 18/63 địa phương c ó tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%, trong đó có 14 Bộ và 02 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. (Chi tiết theo Phụ lục s ố 03 đính kèm). III. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm: 1. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tá i định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành Theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư C ả ng hàng không quốc tế Long Th à nh có tổng mức đ ầ u tư là 22.856 tỷ đồng, t ổ ng lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021 là 22.855,035 tỷ đồng, cụ th ể : năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.660 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước đến 30/9/2022 Dự án đ ã giải ngân là 16.644,995 tỷ đồng, đạt 72,83% kế hoạch đã giao. 2. Dự án cao t ố c Bắc - Nam phía Đ ô ng 2.1. Dự á n cao tốc B ắ c - Nam phía Đ ô ng giai đoạn 20 1 7 - 2020 - Tình hình thực hiện Dự án: Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận t ả i đến h ế t ngày 31/8/2022, công tác GPMB các địa phương đ ã cơ b ả n hoàn thành, hiện nay đang tích cực di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự ki ế n hoàn thành trong tháng 9/2022. Về thi công xây dựng, t ổ ng giá trị kh ố i lượng xây l ắ p hoàn thành đến hết th á n g 8/2022 đạt khoảng 28.076/57.075 tỷ đồng, tương đ ương 49,2% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,17%. Trong đó: (i) 04 dự án hoàn thành năm 2022 s ả n lượng trung bình đạt 67,5% giá trị hợp đồng, chậm 1,25%; (ii) 04 dự án hoàn thành năm 2023 sản lượng trung bình đạt 49,3% giá trị hợp đồng, đ áp ứng kế hoạch; ( ii i) 02 dự án hoàn thành năm 2024 sản lượng trung bình đạt 17,3% giá trị hợp đồng, chậm 4,2%. - Tình hình bố trí kế hoạch và giải ngân vấn đầu t ư công: + Kế hoạch vốn: Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 78.461 tỷ đồng . Đ ế n nay, đã bố trí cho Dự án trong kế hoạch hàng năm là 49.978,6 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2022 là 17.476,8 tỷ đồng 4 . S ố kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa giao kế hoạch năm cho Dự án là 28.491,309 t ỷ đồng. + Về giải ngân: Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, l ũ y k ế s ố v ố n NSNN giải ngân đến ngày 07/9/2022 là 39.712,4 tỷ đồng, đạt 79,5% tổng kế hoạch đ ược giao; trong đó thuộc kế hoạch năm 2022 là 7.909,5 tỷ đ ồ ng, đạt 45,3% kế hoạch năm 2022 được giao. 2.2. Dự á n cao tốc Bắc - Nam ph í a Đ ô ng giai đ oạn 2021 - 2025 - Tình hình thực hiện: Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần vào ngày 13/7/2022 trong đó giao cho các Ban QLDA thuộc bộ làm chủ đầu tư và bàn giao toàn bộ các m ố c GPMB cho địa phương vào ngày 30/6/2022. Đồng thời, đã chỉ đạo các Ban QLDA xây dựng ti ế n đ ộ triển khai chi ti ế t để bảo đảm khởi công các gói thầu đ ầ u tiên vào cuối năm 2022 theo đúng y ê u cầu của Chính phủ. Các đơn vị tư v ấ n đ ã hoàn thành công tác khảo sát địa hình, thủy v ă n; thực hiện khảo sát địa ch ấ t đạt tr ê n 80% và hoàn thành toàn bộ trong tháng 9/2022. Công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán, th ẩ m tra, thẩm định đang đ ược tiến hành song song đáp ứng tiến độ y ê u cầu và trình duyệt đ ợ t 1 (các đoạn thuận lợi) trong tháng 9/2022 đ ể tổ chức thẩm định. Về công tác GPMB, các địa phương đã thực hiện công tác trích đo tại thực địa đạt trên 90% và công tác ki ể m kê tài sản trên đất đạt 87%. Đang tích cực triển khai xây dựng khu tái định cư, lập phương án đ ền bù, GPMB... - Tình hình bố trí kế hoạch và giải ng â n vốn đầu tư công: + K ế hoạch vốn: Ngày 29/8/2022, tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Dự án được tiếp tục giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện (46.911,587 tỷ đồng). Như vậy, t ổ ng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đ ã giao cho Dự án là 47.168,587 tỷ đồng . Số vốn trên hiện đ ã đ ược Bộ Giao thông vận tải phân b ổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2022 (8.591,8 tỷ đồng) cho từng dự án thành ph ầ n. Riêng đối với nguồn vốn bố trí từ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế x ã hội (74.952 tỷ đồng), hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đ ã tr ì nh Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho các dự án đủ điều kiện, trong đó có Dự án này. + Về số giải ngân: Theo báo cáo của KBNN, đến 30/9/2022, Dự án giải ngân đ ược 203,717 tỷ đồng, đạt 2,4% kế hoạch năm 2022 của Dự án. 3. Đối với 03 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - V ũ ng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - 03 dự án trên đ ã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 58, 59, 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022, trong đó 03 dự án được chia thành 10 dự án th à nh phần và Chính phủ xem xét phân cấp cho địa phương làm c ơ quan ch ủ quản thực hiện các dự án thành ph ầ n đi q ua địa bàn. Ngày 25/7/2022, Chính phủ đã có các Nghị quyết s ố 89/NQ-CP , s ố 90/NQ-CP và s ố 91/NQ-CP đ ể triển khai thực hiện các Nghị quy ế t của Quốc hội nêu trên. Tại Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản của 02/10 dự án thành phần; 08/10 dự án thành phần còn lại phân cấp cho các địa phương nơi có dự án đ i qua làm cơ quan ch ủ quản thực hiện đầu tư. - Về nguồn vốn cho các dự án: 03 dự án trên có sử dụng nhiều nguồn vốn 5 và được áp dụng cơ chế đặc thù về phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ qu ả n đầu tư theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội. Trong đó 23.416 tỷ đồng nguồn vốn cân đối bố trí cho các dự án từ Chương trình Phục hồi và Phát tri ể n kinh tế x ã hội (9.620 tỷ đồng) và từ nguồn t ă ng thu, cắ t giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 (13.796 tỷ đồng) phải thực hiện và giải ngân hết trong 02 năm 2022 và 2023. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các địa phương về phương án ph â n b ổ vốn để tổng hợp báo cáo Chính phủ tr ì nh Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. IV . Về tình hình thực hiện chế độ báo cáo - Tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2021), trong đó quy định: “Trước ngày 15 của th á ng bá o c á o, các bộ, cơ quan trung ương, Ủ y b an nh â n dân c ấ p t ỉ nh báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán v ố n đầ u tư công h ằ ng tháng theo Mẫu s ố 01 /TTKHN và các bi ể u m ẫ u kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính ”. - Đ ế n thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính mới nhận đ ược báo cáo định kỳ tình hình giải ng â n tháng 9/2022 của 12/51 Bộ, cơ quan trung ương và 59/63 địa phương , cụ thể như sau: + 12 Bộ, cơ quan trung ương đã gửi báo cáo bao gồm: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Ki ể m sát nhân dân tối cao; Li ê n minh Hợp tác xã Việt Nam; Ngân hàng Phát tri ể n Việt Nam; Bộ Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân t ố i cao; Bộ Quốc phòng; Ban Qu ả n lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. + 04 địa phương Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo bao gồm: Cao B ằ ng, Quảng Nam, Vĩnh Long, An Giang. IV. V ề kh ó khăn, vướng mắc, các biện pháp thúc đ ẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022 Các nguyên nhân vướng mắc làm chậm tiến đ ộ giải ngân đ ã đ ược Bộ Kế hoạch và Đ ầ u tư tổng hợp từ 06 T ổ c ô ng tác của Chính phủ kiểm tra, đôn đ ốc tháo g ỡ khó khăn, vướng mắc, đ ẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trên cơ sở k ế t quả báo cáo của các T ổ công tác, Chính ph ủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 v ề các nhiệm vụ, giải pháp ch ủ y ế u thúc đ ẩ y giải ngân vốn đầ u tư công nh ữ ng tháng cuối năm 2022. Do vậy, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên nhằm phấn đấu gi ả i ngân 100% kế hoạch năm 2022 đ ã giao. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: - Như trên; - Phó TTgCP Lê Minh Khái (để báo cáo); - V ă n ph ò ng Chính phủ: - Bộ KHĐT; - Cổng TTĐTCP (đ ể đ ă ng tải); - Bộ trưởng (để báo cáo); - KBNN; - Cục QLN và TCĐN; - Vụ: I, NSNN , TCNH; - Cục TH và TKTC (để đ ăng tải l ê n Cổng TTĐT); - L ư u: VT , Đ T(8b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Tạ Anh Tuấn FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN (1) Bao gồm kế ho ạ ch Thủ tướng Ch í nh ph ủ đã giao là 542.105,895 tỷ đ ồ ng và kế hoạch vốn c â n đố i ng â n sá ch đ ị a phương triể n khai tă ng so với k ế h oạ ch Thủ tư ớ ng Ch í nh ph ủ giao là 58 . 355 , 866 tỷ đ ồ ng . (2) Nếu không tính 24.000 tỷ đồng vốn kế hoạch của Chương trình MTQG mới được Thủ tướng Chính phủ giao vào cuối tháng 5/2022 thì tỷ lệ giải ngân đến hết 31/8/2022 đạt 36,31% kế hoạch (576.461,76 tỷ đồng) và đạt 40,40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,895 tỷ đồng) . (3) Nếu không tính 24.000 tỷ đồng vốn kế hoạch của Chương trình MTQG mới được Thủ tướng Chính phủ giao vào cuối tháng 5/2022 thì ước tỷ lệ giải ngân đến hết 30/9/2022 đạt 43,91% kế hoạch (576.461,76 tỷ đồng) và đạt 48,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,895 tỷ đồng) . 4 Giảm 2.400,59 tỷ đ ồ ng so với báo c á o th á ng 8 do B ộ GTVT điều chuy ể n nội bộ kế hoạch vốn n ă m 2022 tại Quyết định số 1615 / QĐ-BGTVT ngày 05/9/2022. 5 Bao gồm (i) nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đ oạn 2021-2025; (ii) nguồn từ r à soát, s ắ p x ế p l ạ i k ế hoạch đ ầ u t ư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao th ô ng Vận tải ; (iii) nguồn vốn đầu tư phát tri ể n thuộc Chương trình phục h ồ i và ph át tri ể n kinh tế - x ã hội ; (iv) nguồn t ă ng thu , c ắ t giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021; (v) nguồn NS Đ P .