32/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của năm 2013 do tỉnh Bình Thuận ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2012/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Sau khi xem xét Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013; Tờ trình số 4469/TTr-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh năm 2013 như sau: 1. Tổng vốn đầu tư phát triển: 690 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản: 558 tỷ đồng. 2. Danh mục các công trình trọng điểm gồm có 12 dự án (có phụ lục kèm theo) với kế hoạch bố trí vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm năm 2013 từ nguồn vốn tập trung của tỉnh và vốn xổ số kiến thiết là 20 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, HĐND tỉnh nhất trí với những giải pháp UBND tỉnh đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề như sau: - Trong năm 2013, nguồn vốn bố trí cho đầu tư phát triển chủ yếu dựa trên nguồn thu từ đất. Để bảo đảm việc thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản nhằm tiếp tục đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội trong năm 2013, UBND tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách từ quỹ đất; đồng thời, có phương án huy động nguồn vốn đầu tư theo phương thức BT, BOT để thực hiện các công trình quan trọng của địa phương; - Chủ động kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm vốn để triển khai thực hiện các công trình quan trọng, bức xúc của tỉnh trong các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và thủ tục thanh toán vốn để giải ngân hết các nguồn vốn được giao theo kế hoạch; - Tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được ghi vốn. Tăng cường công tác kiểm tra chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản. Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hùng PHỤ LỤC KẾ HOẠCH VỐN DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bình Thuận) Đơn vị tính: triệu đồng Stt Công trình Tổng mức đầu tư Tình hình thực hiện và giải ngân từ khi khởi công đến 31/12/2011 Kế hoạch 2012 Ước thực hiện và giải ngân từ đầu năm đến 31/12/2012 Kế hoạch năm 2013 Ghi chú KLTH Giải ngân KLTH Giải ngân TỔNG SỐ 4.644.906 886.317 865.437 512.940 520.646 487.646 20.000 I Chuẩn bị đầu tư - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1 Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty - 300 2 Khu liên hợp Thể dục thể thao Bình Thuận 1.000 1.000 1.000 700 II Thực hiện dự án 4.644.906 886.317 865.437 511.940 519.646 486.646 19.000 a Dự án chuyển tiếp 4.413.937 886.317 865.437 511.940 519.646 486.646 19.000 3 Bệnh viện y - dược học cổ truyền - phục hồi chức năng 92.005 10.781 9.801 17.000 10.000 17.000 17.000 4 Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Phú Hải 192.983 112.371 114.218 12.000 12.000 12.000 2.000 Bổ sung vốn TW 5 Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân 376.982 55.802 90.167 50.000 50.000 50.000 Vốn TW 6 Quốc lộ 55 1.511.594 518.500 413.500 90.000 90.000 90.000 Vốn Bộ GTVT 7 Kè chống xâm thực ổn định bờ biển Phú Quý giai đoạn 2 393.287 6.836 61.000 40.000 80.000 40.000 Vốn TW 8 Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết 1.540.000 117.507 112.231 198.794 178.915 178.915 Vốn TW 9 Dự án ĐTXD công trình phát triển đô thị vừa và nhỏ Miền Trung ADB VIE-2 (thoát nước TP.Phan Thiết) 307.086 64.520 64.520 54.146 48.731 48.731 Vốn TW 10 Cấp nước Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân 230.969 50.000 50.000 50.000 Vốn TW b Dự án mới 230.969 11 Đường Lê Duẩn 230.969 - - Đầu tư theo hình thức BT 12 Đường Hùng Vương (đoạn từ vòng xoay Đại lộ Tôn Đức Thắng đến giáp đường 706B) Đầu tư theo hình thức BT