1291/QĐ-BNN-KH

Quyết định 1291/QĐ-BNN-KH năm 2012 phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ vay vốn ODA của Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1291/QĐ-BNN-KH Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN “PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ”, VAY VỐN ODA CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ ; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Dự án đầu tư “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ”, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản; Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp tại Tờ trình số 864/DALN-JICA2 ngày 26/4/2012 về việc “Xin phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản”; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản với những nội dung chính sau đây: - Thời gian thực hiện: Từ năm 2012-2021. - Nguồn vốn: Vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. - Tổng số vốn: 9.534 triệu Yên, tương đương với 2.577.087 triệu VNĐ hoặc 123.479 triệu USD trong đó: + Vốn vay Chính phủ Nhật Bản: 7.703 triệu Yên, tương đương 2.081.633 triệu VNĐ; + Vốn đối ứng của Việt Nam: 495.454 triệu VNĐ, tương đương 1.831 triệu Yên, trong đó cấp qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 107.027 triệu VNĐ, tương đương với 396 triệu Yên, các tỉnh tham gia dự án 388.427 triệu VNĐ, tương đương với 1.435 triệu Yên. (Chi tiết trong các phụ lục kèm theo) Điều 2. Căn cứ kế hoạch tổng thể được duyệt, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ, phù hợp với các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ. Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác Quốc tế; Tổng cục trưởng Tổng Cục lâm nghiệp, Cục trưởng cục quản lý xây dựng công trình, Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - Lưu: VT, KH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ TOÀN DỰ ÁN CHIA THEO HỢP PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp phần dự án Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn vay Vốn đối ứng 1 Dịch vụ Tư vấn 766 766 207.027 207.027 2 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 190 190 51.386 51.386 3 Phát triển rừng phòng hộ 1.867 1.867 504.479 504.479 4 Hỗ trợ phát triển sinh kế 114 114 30.828 30.828 5 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 572 572 154.542 154.542 6 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 338 338 91.307 91.307 7 Kiểm soát phòng chống cháy rừng 58 58 15.780 15.780 8 Quản lý dự án 996 996 269.064 269.064 9 Thuế (nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp của Tư vấn và VAT) 835 835 226.390 226.390 10 Lãi suất khoản vay 99 99 26.757 26.757 11 Phí cam kết 83 83 22.432 22.432 12 Trượt giá 3.294 3.294 890.172 890.172 12 Dự phòng khối lượng 322 322 86.924 86.924 Tổng số 9.534 7.703 1.831 2.577.087 2.081.633 495.454 PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ TOÀN DỰ ÁN CHIA THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp phần dự án Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn vay Vốn đối ứng 1 Ban quản lý dự án trung ương 1.162 766 396 314.324 207.297 107.027 2 Thanh Hóa 879 738 141 237.660 199.513 38.147 3 Nghệ An 898 755 143 242.831 204.225 38.606 4 Hà Tĩnh 729 601 128 196.999 162.460 34.539 5 Quảng Bình 566 453 113 152.868 122.245 30.623 6 Quảng Trị 1.066 908 158 288.069 245.449 42.620 7 Thừa Thiên Huế 545 434 111 147.278 117.151 30.127 8 Quảng Ngãi 1.072 914 158 289.600 246.844 42.756 9 Bình Định 1.020 867 153 275.802 234.270 41.532 10 Phú Yên 569 456 113 153.898 123.184 30.714 11 Ninh Thuận 609 492 117 164.517 132.860 31.657 12 Bình Thuận 419 319 100 113.240 86.134 27.106 Tổng số 9.534 7.703 1.831 2.577.087 2.081.632 495.454 PHỤ LỤC 03 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Hợp phần dịch vụ Tư vấn 766 766 207.027 207.027 1.1 Tư vấn quản lý dự án 304 304 82.162 82.162 1.2 Khảo sát và lập kế hoạch chi tiết 46 46 12.432 12.432 1.3 Phát triển năng lực, phổ biến thông tin và các nội dung khác để quản lý rừng bền vững 155 155 41.892 41.892 1.4 Trượt giá 224 224 60.541 60.541 1.5 Dự phòng 37 37 10.000 10.000 2 Hợp phần quản lý dự án 241 241 65.135 65.135 3 Lãi suất 1 1 270 270 4 Thuế và các loại phí 155 155 41.892 41.892 Tổng số 1.162 766 396 314.324 207.297 107.027 PHỤ LỤC 04 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH THANH HÓA DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 1.520 ha 15 15 3.998 3.998 2 Phát triển rừng phòng hộ 201 201 54.306 54.306 2.1 Trồng rừng mới 1.520 ha 118 118 31.959 31.959 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 1050 ha 54 54 14.506 14.506 2.3 Bảo vệ rừng 6.000 ha 19 19 5.184 5.184 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 650 ha 10 10 2.657 2.657 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 13 13 3.605 3.605 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 80 80 21.547 21.547 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 20 20 5.499 5.499 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 5 5 1.344 1.344 7 Trượt giá 351 351 94.754 94.754 8 Dự phòng 34 34 9.253 9.253 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 73 72,5 19.608 19.608 11 Lãi suất khoản vay 10 10 2.819 2.819 12 Phí cam kết 9 9 2.388 2.388 Tổng 879 738 141 237.660 199.513 38.147 PHỤ LỤC 05 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH NGHỆ AN DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 2.300 ha 22 22 6.049 6.049 2 Phát triển rừng phòng hộ 215 215 58.030 58.030 2.1 Trồng rừng mới 2.300 ha 179 179 48.359 48.359 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 700 ha 36 36 9.671 9.671 2.3 Bảo vệ rừng 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 22 22 5.984 5.984 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 42 42 11.317 11.317 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 36 36 9.708 9.708 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 5 5 1.344 1.344 7 Trượt giá 359 359 96.992 96.992 8 Dự phòng 35 35 9.471 9.471 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 74 74,2 20.067 20.067 11 Lãi suất khoản vay 11 11 2.886 2.886 12 Phí cam kết 9 9 2.444 2.444 Tổng 898 755 143 242.831 204.225 38.606 PHỤ LỤC 06 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH HÀ TĨNH DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 1.339 ha 16 16 4.445 4.445 2 Phát triển rừng phòng hộ 165 165 44.604 44.604 2.1 Trồng rừng mới 1.339 ha 104 104 28.153 28.153 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 940 ha 48 48 12.986 12.986 2.3 Bảo vệ rừng 4010 ha 13 13 3.465 3.465 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 15 15 4.117 4.117 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 38 38 10.401 10.401 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 32 32 8.618 8.618 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 5 5 1.344 1.344 7 Trượt giá 285 285 77.157 77.157 8 Dự phòng 28 28 7.534 7.534 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 59 59,2 16.000 16.000 11 Lãi suất khoản vay 8 8 2.296 2.296 12 Phí cam kết 7 7 1.944 1.944 Tổng 729 601 128 196.999 162.460 34.539 PHỤ LỤC 07 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH QUẢNG BÌNH DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 1.600 ha 20 20 5.312 5.312 2 Phát triển rừng phòng hộ 134 134 36.187 36.187 2.1 Trồng rừng mới 1.600 ha 124 124 33.641 33.641 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 2.3 Bảo vệ rừng 2000 ha 6 6 1.728 1.728 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 200 ha 3 3 818 818 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 7 7 1.800 1.800 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 20 20 5.422 5.422 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 19 19 5.264 5.264 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 5 5 1.344 1.344 7 Trượt giá 215 215 58.058 58.058 8 Dự phòng 21 21 5.669 5.669 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 45 44,7 12.084 12.084 11 Lãi suất khoản vay 6 6 1.727 1.727 12 Phí cam kết 5 5 1.463 1.463 Tổng 566 453 113 152.868 122.245 30.623 PHỤ LỤC 08 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH QUẢNG TRỊ DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 2.900 ha 43 43 11.600 11.600 2 Phát triển rừng phòng hộ 261 261 70.669 70.669 2.1 Trồng rừng mới 2.900 ha 226 226 60.974 60.974 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 2.3 Bảo vệ rừng 2000 ha 8 8 2.160 2.160 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 200ha 5 5 1.402 1.402 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 1500 ha 23 23 6.132 6.132 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 11 11 3.074 3.074 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 40 40 10.844 10.844 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 49 49 13.227 13.227 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 6 6 1.676 1.676 7 Trượt giá 431 431 116.570 116.570 8 Dự phòng 42 42 11.383 11.383 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 89 89,1 24.081 24.081 11 Lãi suất khoản vay 13 13 3.468 3.468 12 Phí cam kết 11 11 2.938 2.938 Tổng 1.066 908 158 288.069 245.449 42.620 PHỤ LỤC 09 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 1.400 ha 17 17 4.648 4.648 2 Phát triển rừng phòng hộ 122 122 32.978 32.978 2.1 Trồng rừng mới 1.400 ha 109 109 29.436 29.436 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 2.3 Bảo vệ rừng 4100 ha 13 13 3.542 3.542 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 7 7 1.781 1.781 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 30 30 7.983 7.983 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 15 15 3.956 3.956 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 6 6 1.676 1.676 7 Trượt giá 206 206 55.638 55.638 8 Dự phòng 20 20 5.433 5.433 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 43 42,9 11.588 11.588 11 Lãi suất khoản vay 6 6 1.655 1.655 12 Phí cam kết 5 5 1.402 1.402 Tổng 545 434 111 147.278 117.151 30.127 PHỤ LỤC 10 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH QUẢNG NGÃI DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 2.800 ha 27 27 7.364 7.364 2 Phát triển rừng phòng hộ 284 284 76.881 76.881 2.1 Trồng rừng mới 2.800 ha 218 218 58.872 58.872 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 2.3 Bảo vệ rừng 3200 ha 10 10 2.765 2.765 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 600 ha 16 16 4.206 4.206 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 2700 ha 41 41 11.038 11.038 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 10 10 2.830 2.830 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 40 40 10.844 10.844 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 46 46 12.458 12.458 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 5 5 1.344 1.344 7 Trượt giá 434 434 117.233 117.233 8 Dự phòng 42 42 11.448 11.448 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 90 89,6 24.217 24.217 11 Lãi suất khoản vay 13 13 3.488 3.488 12 Phí cam kết 11 11 2.954 2.954 Tổng 1.072 914 158 289.600 246.844 42.756 PHỤ LỤC 11 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH BÌNH ĐỊNH DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 2.101 ha 15 15 4.097 4.097 2 Phát triển rừng phòng hộ 224 224 60.608 60.608 2.1 Trồng rừng mới 2.101 ha 163 163 44.175 44.175 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 2.3 Bảo vệ rừng 2686 ha 9 9 2.321 2.321 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 3452 ha 52 52 14.113 14.113 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 11 11 2.983 2.983 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 90 90 24.399 24.399 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 47 47 12.599 12.599 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 5 5 1.344 1.344 7 Trượt giá 412 412 111.262 111.262 8 Dự phòng 40 40 10.863 10.863 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 85 85,1 22.993 22.993 11 Lãi suất khoản vay 12 12 3.310 3.310 12 Phí cam kết 10 10 2.804 2.804 Tổng 1.020 867 153 275.802 234.270 41.532 PHỤ LỤC 12 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH PHÚ YÊN DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 700 ha 5 5 1.365 1.365 2 Phát triển rừng phòng hộ 59 59 15.884 15.884 2.1 Trồng rừng mới 700 ha 54 54 14.718 14.718 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 2.3 Bảo vệ rừng 1350 ha 4 4 1.166 1.166 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 5 5 1.427 1.427 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 101 101 27.307 27.307 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 30 30 8.092 8.092 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 6 6 1.676 1.676 7 Trượt giá 216 216 58.504 58.504 8 Dự phòng 21 21 5.713 5.713 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 45 45,0 12.175 12.175 11 Lãi suất khoản vay 6 6 1.741 1.741 12 Phí cam kết 5 5 1.474 1.474 Tổng 569 456 113 153.898 123.184 30.714 PHỤ LỤC 13 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH NINH THUẬN DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 1286 ha 9 9 2.508 2.508 2 Phát triển rừng phòng hộ 126 126 34.049 34.049 2.1 Trồng rừng mới 1286 ha 100 100 27.039 27.039 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 2.3 Bảo vệ rừng 4991 ha 16 16 4.312 4.312 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 660 ha 10 10 2.698 2.698 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 5 5 1.312 1.312 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 60 60 16.345 16.345 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 17 17 4.574 4.574 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 5 5 1.344 1.344 7 Trượt giá 233 233 63.099 63.099 8 Dự phòng 23 23 6.162 6.162 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 49 48,5 13.118 13.118 11 Lãi suất khoản vay 7 7 1.877 1.877 12 Phí cam kết 6 6 1.590 1.590 Tổng 609 492 117 164.517 132.860 31.657 PHỤ LỤC 14 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỔNG THỂ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH BÌNH THUẬN DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VAY VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hợp nhất Số lượng Nguồn vốn (triệu yên) Quy ra VNĐ (triệu đồng) Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng Tổng số Vốn Vay Vốn đối ứng 1 Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 2 Phát triển rừng phòng hộ 75 75 20.281 20.281 2.1 Trồng rừng mới 2.2 Nâng cấp rừng trồng hiện có 2.3 Bảo vệ rừng 3600 ha 12 12 3.110 3.110 2.4 Khoanh nuôi có trồng bổ sung/làm giàu rừng 2.5 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 4200 ha 64 64 17.171 17.171 3 Hỗ trợ phát triển sinh kế 1 1 1.915 1.915 4 Phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế 30 30 8.133 8.133 5 Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 27 27 7.311 7.311 6 Kiểm soát phòng chống cháy rừng ( trong đó có 01 xe pick up) 5 5 1.344 1.344 7 Trượt giá 151 151 40.907 40.907 8 Dự phòng 15 15 3.995 3.995 9 Quản lý dự án 69 68,6 18.539 18.539 10 Thuế (nhập khẩu và VAT) 32 31,7 8.567 8.567 11 Lãi suất khoản vay 5 5 1.217 1.217 12 Phí cam kết 4 4 1.031 1.031 Tổng 419 319 100 113.240 86.134 27.106