93/LĐTBXH-KHTC

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2022 Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023 Kính gửi: Bộ Tài chính Thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2022 như sau: 1. Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm 2022: Chi tiết tại các Phụ lục I và II kèm theo. 2. Vướng mắc trong công tác quyết toán dự án hoàn thành Tính đến 30/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn 01 dự án đã thẩm tra, đang trình Bộ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và 03 dự án đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng do hồ sơ quyết toán không đầy đủ và Chủ đầu tư chậm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán nên chưa thẩm tra, phê duyệt; có 12 dự án Chủ đầu tư chậm trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành (chủ yếu là các dự án kết thúc đầu tư trong năm 2020 và 2019). Đối với các dự án này, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư sớm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, sớm trình phê duyệt quyết toán để tổ chức thẩm tra, phê duyệt trong theo quy định. Trên đây là báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Quý Bộ tổng hợp phục vụ công tác quản lý./. Nơi nhận: - Như trên; - Cổng thông tin điện tử của Bộ (để công khai); - Lưu: VT, Vụ KHTC. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ K Ế HOẠCH - TÀI CHÍNH Phạm Quang Phụng PHỤ LỤC I TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022 (Kèm theo Công văn số 93 /LĐTBXH-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đơn vị: triệu đồng Số TT Nội dung Tổng số dự án Trong thời gian quyết toán theo quy định Vi phạm quy định về thời gian quyết toán Số dự án TMĐT Giá trị đề nghị QT hoặc giá trị khối l ượ ng hoàn thành nghiệm thu Giá trị quyết toán đ ược duyệt (nếu có) Vốn đã giải ngân Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị QT được duyệt hoặc giá trị đề nghị QT hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu Số dự án TM Đ T Giá trị đề nghị QT hoặc giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có) V ố n đã gi ả i ngân Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến th ờ i điểm báo cáo so với giá trị QT được duyệt hoặc giá trị đề nghị QT hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu Tổng số Trong đó NSTW Tổng số Trong đó NSTW A Tổng số dự án hoàn thành 19 546.486 546.486 514.764 162.648 514.715 592 I D ự án đã được phê duyệt quyết toán 3 176.264 176.264 162.648 162.648 162 . 648 1 Dự án hoàn thành các năm trước 3 176.264 176.264 162.648 162.648 162.648 2 Dự án hoàn thành năm báo cáo II D ự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt 4 248.740 248.740 231.829 - 231.780 592 Phê duyệt Thẩm tra 1 Dự án hoàn thành các năm trước 4 248.740 248.740 231.829 - 231.780 592 Phê duyệt 1 72.000 72.000 71.322 71.865 Thẩm tra 3 176.740 176.740 160.507 159.915 592 2 Dự án hoàn thành năm báo cáo Phê duyệt Thẩm tra III Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán 12 121.482 121.482 120.287 - 120.287 1 D ự án hoàn thành các năm trước 12 121.482 121.482 120.287 120.287 2 Dự án hoàn thành năm báo cáo PHỤ LỤC II BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HOÀN THÀNH NĂM 2022 (Kèm theo Công văn số 93 /LĐTBXH-KHCT ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Nhóm dự án Thời gian KC-HT TMĐT được duyệt Giá trị CĐT đề nghị hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu Giá trị QT được duyệt Vốn cấp phát lũy kế đến 31/12/2016 Vốn đầu tư còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu Tổng số Trong đó NS trung ương Tổng số Trong đó NS trung ương Tổng số Trong đó NS trung ương A Vi phạm thời gian về quyết toán I D ự án đ ã đ ượ c phê duyệt quyết toán 176.752 156.470 163.136 163.136 163.136 153.013 - 1 Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC Hà Nam B 2016-2020 63.770 63.770 60.313 60.313 60.313 60.313 - 2 Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc Trường Đại học SPKT Vinh B 2015-2019 112.494 92.500 102.335 102.335 102.335 92.500 - 3 Trung tâm dạy nghề U -đôm-xay, Lào 488 200 488 488 488 200 II D ự án hoàn thành đã nộp hồ sơ trình phê duyệt quyết toán nhưng chưa được phê duyệt 248.740 245.684 231.829 0 231.780 228.724 592 1 Trung tâm t âm thần kinh Nghệ an B 2016-2019 53.980 53.980 53.020 52.428 52.428 592 2 Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường kỹ nghệ II B 2013-2017 122.760 119.704 107.487 107.487 104.431 3 Trung tâm PHCN trẻ khuyết tật Thụy An B 2016-2020 72.000 72.000 71.322 71.865 71.865 4 Tăng cường năng lực công nghệ thông tin B 2018-2021 65.000 65.000 63.982 65.000 65.000 III D ự án đã hoàn thành chưa nộp h ồ sơ quyết toán 121.482 121.482 120.287 0 120.287 120.287 0 1 Trung tâm điều dưỡng NCC Lâm đồng - giai đoạn 2 B 2016-2019 53.190 53.190 52.511 52.511 52.511 2 Trung tâm điều dưỡng NCC Hưng yên B 2016-2020 68.292 68.292 67.776 67.776 67.776 3 Trung tâm điều dưỡng NCC Nam định B 2016-2020 66.955 66.955 66.900 66.900 66.900 4 Trung tâm điều dưỡng thươ n g binh Long Đất B 2016-2020 71.051 71.051 70.058 70.058 70.058 5 Trung tâm điều dưỡng NCC Tây Ninh B 2016-2020 69.883 69.883 65.076 65.076 65.076 6 Trung tâm điều dưỡng NCC t ỉ nh Ninh Bình B 2015-2019 72.504 72.504 66.670 66.670 66.670 7 Trường Đại học SPKT Nam Định - gđ 1 B 2012-2015 59.136 59.136 51.849 51.849 51.849 8 Trung tâm điều dưỡng NCC Quảng trị B 2014-2017 62.613 62.613 57.672 57.672 57.672 9 Bệnh viện Ch ỉ nh hình -PHCN thành phố HCM B 2015-2020 219.077 219.077 194.170 194.170 194.170 10 Trung tâm điều dưỡng NCC khu vực miền Trung B 2013-2017 236.682 236.682 213.014 213.014 213.014 11 Trung tâm điều dưỡng NCC Sa Pa - giai đoạn 2 C 2019-2021 44.039 44.039 44.039 44.039 44.039 12 Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Ph ú B 2018-2021 70.623 70.623 59.590 59.590 59.590