968/UBDT-VP135

Công văn 968/UBDT-VP135 năm 2017 hướng dẫn công tác Báo cáo thực hiện Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 968/UBDT-VP135 V/v hướng dẫn công tác Báo cáo thực hiện Chương trình 135 Hà Nội, ngày 1 4 tháng 9 năm 201 7 Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………………… Thự c hiện Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135 như sau: I. Cơ quan thực hiện và kỳ báo cáo: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình 135: Thực hiện báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo giai đoạn, báo cáo nhiệm kỳ. - Cơ quan thường trực Chương trình 135 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện báo cáo quý, báo cáo đột xuất. - Các cơ quan cấp huyện, tỉnh được giao thực hiện các hoạt động, công trình, dự án bằng nguồn vốn của Chương trình 135 có trách nhiệm báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện cho cơ quan QLNN về công tác dân tộc cùng cấp định kỳ 6 tháng, hàng năm và sau khi hoàn thành hoạt động, công trình, dự án. II. Yêu cầu đối với báo cáo: 1. Đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu và thống nhất theo hệ thống mẫu, bi ể u ban hành kèm theo hướng dẫn này. 2. Báo cáo ngắn gọn, đầy đủ thông tin và số liệu phản ánh rõ ràng những công việc đã thực hiện, việc chưa thực hiện, tiến độ thực hiện, giải ngân; tồn tại, khó khăn và nguyên nhân; những giải pháp thực hiện. III. Mẫu, biểu, quy trình và nội dung báo cáo: 1. M ẫ u, biểu báo cáo: a) M ẫ u số 01/BC : M ẫ u Báo cáo Quý, Báo cáo 6 tháng. b) M ẫ u số 02/BC : M ẫ u Báo cáo năm. c) Bi ể u số 01: Tình hình thực hiện tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135. d) Bi ể u s ố 02: Tình hình thực hiện tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135. đ) Bi ể u s ố 03: Tình hình thực hiện tiểu dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135. e) Bi ể u số 04: Kế hoạch thực hiện tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135. g) Bi ể u số 05: Kế hoạch thực hiện tiểu dự án hỗ trợ phát tri ể n sản xuất thuộc Chương trình 135. h) Bi ể u số 06: Kế hoạch thực hiện tiểu dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ s ở thuộc Chương trình 135. i) Biêu số 07: Tổng hợp kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Chương trình 2. Quy trình báo cáo: Báo cáo được tổng hợp từ cấp huyện lên cấp tỉnh, từ cấp tỉnh lên cấp trung ương. Các biểu báo cáo được kết xuất từ phần mềm báo cáo Chương trình 135 (việc kết xuất biểu mẫu chi tiết quy định tại mục IV công văn này và hướng dẫn tại địa chỉ http://baocao.chuongtrinh 1 35.vn). 3. Nội dung báo cáo: a) Báo cáo Quý , 6 tháng - Báo cáo bàng văn bản theo M ẫ u số 01/BC - Số liệu báo cáo tổng hợp theo Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03. Đối với báo cáo quý III bổ sung số liệu tổng hợp theo Biểu số 04, Biểu s ố 05, Bi ể u s ố 06 của kế hoạch năm sau. b) Báo cáo năm - Báo cáo bằng văn bản theo M ẫ u số 02/BC. - Số liệu báo cáo tổng hợp theo Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 07. IV. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo: 1. Phần mềm báo c á o: Ủy ban Dân tộc đã xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo Chương trình 135 trên cơ sở các biểu mẫu báo cáo. Phần mềm được đăng tải trên địa chỉ: http://baocao.chuongtrinh135.vn. Phần mềm được xây dựng g ồ m các phân hệ sau: - Phân hệ báo cáo cấp huyện; - Phân hệ báo cáo cấp tỉnh; - Phân hệ báo cáo cấp trung ương. Theo phân cấp, các đơn vị thực hiện báo cáo có trách nhiệm: Tải và cài đặt phần mềm theo hướng dẫn và cập nhật số liệu vào phần mềm. 2. Quy trình báo cáo: - Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật số liệu vào phần mềm, kết xuất dữ liệu tổng hợp, gửi UBND tỉnh và Cơ quan thường trực Chương trình 135 cấp tỉnh. - Cơ quan thường trực Chương trình 135 cấp tỉnh tổng hợp số liệu từ báo cáo của cấp huyện, hoàn thiện báo cáo và kết xuất dữ liệu theo yêu cầu báo cáo, báo cáo UBND cấp tỉnh. - Quy trình báo cáo từ cấp tỉnh lên Ủy ban Dân tộc thực hiện theo mục 1, công văn này. (Mô hình quy trình báo cáo gửi kèm theo văn bản hướng dẫn này). V. Thời gian gửi báo cáo: - Báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý. Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15 của tháng 6 hằng năm. Báo cáo năm gửi trước ngày 05 của tháng 12 hằng năm. - Báo cáo bằng văn bản gửi: Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội. Bản mềm của Báo cáo và số liệu kết xuất từ phần mềm gửi qua hòm thư điện tử theo địa chỉ: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn VI. Tổ chức thực hiện: - Giao Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phối hợp với các đơn vị chức năng của Ủy ban Dân tộc tổ chức tập huấn, hư ớ ng dẫn công tác báo cáo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo cho một số công chức làm công tác t ổ ng hợp Chương trình 135 cấp tỉnh, huyện theo hình thức tập huấn giảng viên. - Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tập hu ấ n, hướng dẫn cho đội ngũ công chức làm công tác tổng hợp các cấp của địa phương; thực hiện công tác báo cáo đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo quy định tại văn bản này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những vấn đề chưa phù hợp c ầ n bổ sung, sửa đổi, đề nghị các địa phương và đơn vị có liên quan ph ả n ánh kịp thời về Ủy ban Dân tộc (Văn phòng Điều phối Chương trình 135). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện Nơi nhận: - Như trên; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Lao động - Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; - Các Thứ trư ở ng, Phó Chủ nhiệm UBDT; - Cơ quan Thường trực CT135 cấp tỉnh; - Công TTĐ T của Ủy ban Dân tộc; - Lưu: VT, VP135 (05b). KT. BỘ TRƯỞNG , CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM Đinh Quế Hải MẪU SỐ 01/BC (Kèm theo công văn số 968 /UBDT-VP135 ngày 14 / 9 /2017 của Ủy ban Dân tộc) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 QUÝ ... /6 THÁNG NĂM 20 ... I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - Đặc điểm về Chương trình 135 của tỉnh. - Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện. - Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình. II. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG VÀ K Ế T QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 1. Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất - Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác). - Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện cho các nội dung hỗ trợ đầu tư PTSX. - Số hộ hưởng lợi. - Tiến độ thực hiện. - Tỷ lệ giải ngân (%). - Đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án. 2. Tiểu d ự án Hỗ tr ợ đầu tư cơ s ở hạ tầng. a) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng - Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác). - Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện đầu tư cho các công trình CSHT. - Số công trình do xã làm chủ đầu tư. - Số công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù về đầu tư xây dựng. - Tiến độ thực hiện. - Tỷ lệ giải ngân (%). - Đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án. b) Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng - Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác). - Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng cho các công trình CSHT. - Số công trình do xã làm chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện. - Tỷ lệ giải ngân (%). - Đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án. 3. Tiểu d ự án Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ s ở - Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác). - V ố n đã phân bố, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực (Ban Dân tộc, các huyện). - Nội dung các hoạt động nâng cao năng lực. - S ố lượt người được tham gia (Người dân, cán bộ) - Tiến độ thực hiện. - Tỷ lệ giải ngân (%). - Đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án. 4. Đánh giá về kết quả lồng ghép, huy động nguồn lực nhằm thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình 135. 5. Vướng mắc, khó khăn về cơ chế quản lý, phương thức chỉ đạo điều hành. III. TRI Ể N KHAI KẾ HOẠCH QUÝ ……… 1. Dự kiến các nội dung thực hiện (thông tin chi tiết thêm về những công trình theo nhu cầu của cộng đồng, về phong tục, tập quán, tính khách quan do địa hình...) 2. Dự kiến tiến độ thực hiện (6 tháng đối với báo cáo quý I, cả năm đối các báo cáo khác) 3. Giải pháp thực hiện IV/ KIẾN NGHỊ VÀ Đ Ề XUẤT MẪU SỐ 02/BC (Kèm theo công văn số 968 /UBDT-VP135 ngày 1 4 / 9 /2017 của Ủy ban Dân tộc) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 20... I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 1. Đặc điểm về Chương trình 135 của tỉnh - Báo cáo tổng quan về Chương trình 135 ở tỉnh: số xã, số thôn bản, số hộ, số dân, tỷ lệ hộ nghèo chung của cả tỉnh, năm... - Số xã, thôn bản ĐBKK ở xã KV II, III số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn bản ĐBKK, trong đó tách riêng các nội dung số hộ, số kh ẩ u, tỷ lệ hộ nghèo của người dân tộc thiểu số thuộc phạm vi Chương trình 135 năm... - Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình. 2. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện a) Việc thành lập và hoạt động của hộ máy chỉ đạo, điều hành - Các văn bản chỉ đạo, điều hành, quy định, hướng dẫn của tỉnh. - Phân cấp quản lý thực hiện: Phê duyệt quyết định đầu tư, thẩm định, duyệt thiết k ế, dự toán công trình, chỉ định thầu. - Tình hình phân cấp xã làm chủ đầu tư: số xã làm chủ đầu tư, lĩnh vực làm chủ đầu tư: dự án Cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất (số dự án, số công trình, mức vốn... do xã làm chủ đầu tư) - Thực hiện nguyên tắc phân b ố vốn: Phân bổ theo tiêu chí hay chia đều - Thực hiện nguyên tắc dân chủ công khai và s ự tham gia của cộng đồng; - Ban Giám sát xã và hiệu quả hoạt động; - Thực hiện nguyên tắc: Xã có công trình, dân có việc l à m và tăng thêm thu nhập (số ngày công tham gia, kinh phí trả cho người dân tham gia lao động, tỷ lệ %...) - Cơ chế quản lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, (Văn bản do UBND tỉnh ban hành, kết quả: vốn, ngày công...). - Công tác tuyên truyền về Chương trình 135: Hình thức hoạt động, số hoạt động về truyền thông, số công trình được gắn biển ghi tên công trình thuộc Chương trình 135. b) Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện - Kiểm tra của các cơ quan thuộc tỉnh, huyện và kết quả phát hiện, xử lý - Kiểm tra giám sát của các Bộ, ngành TW, các kiến nghị - Tham gia giám sát của các tổ chức đoàn th ể , của nhân dân II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 1. Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất - Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác). - Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện cho các nội dung hỗ trợ đầu tư PTSX. - Số hộ hưởng lợi - Tiến độ thực hiện. - Tỷ lệ giải ngân (%). - Đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án. 2. Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. a) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng - Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác). - Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện đầu tư cho các công trình CSHT. - Số công trình do xã làm chủ đầu tư. - Số công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù về đầu tư xây dựng. - Tiến độ thực hiện. - Tỷ lệ giải ngân (%). - Đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án. b) Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng - Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác). - Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng cho các công trình CSHT. - Số công trình do xã làm chủ đầu tư. - Tiến độ thực hiện. - Tỷ lệ giải ng â n (%). - Đánh giá tình hình thực hiện Ti ể u dự án. 3. Tiểu dự án Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ s ở - Vốn kế hoạch, vốn thực hiện (kể cả nguồn vốn khác). - Vốn đã phân bổ, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực (Ban Dân tộc, các huyện). - Nội dung các hoạt động nâng cao năng lực. - Số lượt người được tham gia (Người dân, cán bộ) - Tiến độ thực hiện. - Tỷ lệ giải ngân (%). - Đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án. 4. Đánh giá về kết quả lồng ghép, huy động nguồn lực nhằm thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình 135. 5. Đánh giá tác động của Chương trình 135. - V ề kinh tế-xã hội: Tác động của dự án tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm bệnh dịch, tăng số học sinh đến trường, tăng số xã làm chủ đầu tư... - Các mục tiêu đạt được, dự kiến số xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. - Các mục tiêu chưa đạt được (nêu rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện). 6. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị - Những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân. - Kiến nghị với cấp trên: Địa phương kiến nghị với cơ quan Trung ương, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề cần thiết thực hiện có hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ Chương trình 135. III/ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH N Ă M 20... 1. Kế hoạch vốn, kế hoạch thực hiện các dự án của chương trình 2. Những mục tiêu và giải pháp thực hiện. QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO T Ổ NG HỢP CHƯƠNG TRÌNH 135 1. Mô hình triển khai 2. Quy trình tại cấp Xã - Cấp xã tổng hợp và gửi báo cáo bằng đườ ng công văn cho cấp Huyện 3. Quy trình tại cấp Huyện - Bước 1: Tải phần mềm từ website http://chuongtrinh 1 35.vn về máy (nếu đã tải trước đó thì bỏ qua bước này) - Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm theo tài khoản được cấp - Bước 3: Nhập dữ liệu theo Quý từ các file báo cáo của xã - Bước 4: Tổng hợp dữ liệu và xuất báo cáo gửi lên tỉnh, phần mềm cho phép xuất báo cáo dạng file excel để in báo cáo (nếu cần gửi bản cứng) 4. Quy trình cấp Tỉnh - Bước 1: Tải phần mềm từ website http://chuongtrinh 1 35.vn về máy (nếu đã tải trước đó thì bỏ qua bước này) - Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm theo tài khoản được cấp - Bước 3: Tổng hợp dữ liệu từ các huyện gửi lên thành dữ liệu của tỉnh - Bước 4: Kết xuất báo cáo của tỉnh, lưu file báo cáo trên máy tính - Bước 5: Truy cập vào hệ thống online để gửi file dữ liệu của tỉnh lên Trung ương (địa chỉ gửi file lên tỉnh: http://baocao.chuongtrinh 1 35.vn) 5. Quy trình cấp Trung ương - Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống online - Bước 2: Tải file báo cáo của các tỉnh gửi về máy tính - Bước 3: Tải phần mềm tổng hợp số liệu từ website của chương trình về máy (nếu đã tải trước đó thì bỏ qua bước này) - Bước 4: Đăng nhập vào phần mềm tổng hợp - Bước 5: Tổng hợp báo cáo của các tỉnh gửi lên - Bước 6: Kết xuất và in báo cáo của cả nước (Tài liệu hướng dẫn chi tiết đã được đăng t ả i trên trang tin của chương trình) Biểu số 01 Đơn vị báo cáo: ……………………………………………………………. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 ……… NĂM 20 .... (Kèm theo công văn số: ………………………………………….. ) Số TT Tên loại công trình Số lượng công trình Tổng mức đầu tư Nguồn vốn (tr. đ) Tình hình thực hiện Số công trình hoàn thành Ghi chú Vốn NSTƯ (CT 135) Vốn NSĐP Vốn Dân đóng góp (quy đổi) Vốn lồng ghép, vốn khác Kế hoạch giao Khối l ượ ng hoàn thành Vốn thực hiện (theo dõi b ằ ng số tiền) Vốn giải ngân (%) 1 2 3 (4=5+6+7+8) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I DỰ ÁN ĐẦ U TƯ 1 Tr ả nợ các công trình đ ã quyết toán Công trình giao thông Công trình th ủ y lợi Công trình điện Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh ... Công trình y tế C ô ng trình giáo dục Nước sinh hoạt Công trình khác (chi tiết theo nhóm) … 2 Thanh to á n các công trình hoàn thành Công trình giao thông Công trình th ủ y lợi Công trình đ iện Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh ... Công tr ì nh y tế Công trình giáo dục Nước sinh hoạt Công trình khác (chi tiết theo nhóm) 3 Bố trí vốn cho c á c công trình chuy ể n tiếp Công trình giao thông Công trình thủy lợi Công tr ì nh đ iện Nhà văn h ó a, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh … Công trình y tế C ô ng trình giáo dục Nước sinh hoạt Công trình khác (chi tiết theo nhóm) 4 Công trình khởi công mới Công trình giao thông Công trình th ủy lợi Công trình điện Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh ... Công trình y tế Công trình giáo dục Nước sinh hoạt Công trình khác (chi tiết theo nhóm) II DỰ ÁN SỰ NGHIỆP Duy tu b ảo dưỡng công trình Công trình giao thông Công trình thủy lợi Công trình đ iện Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh … Công tr ì nh y t ế C ô ng trình giáo dục Nước sinh hoạt Công trình khác (chi tiết theo nhóm) Biểu số 02 Đơn vị báo cáo: …………………………………………… TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 135 ..................... NĂM 20 ……. (Kèm theo công văn số ………………………………………… ) Số TT Nội dung Đơn vị tính (tùy chọn Cây, kg,...) Khối lượng Số hộ hưởng lợi Vốn (tr.đ) Vốn giải ngân Ghi chú Kế hoạch Thực hiện T ổ ng vốn NSTƯ (CT 135) NSĐP Dân góp, vốn khác Tổng số Vốn Chương trình 135 1 2 3 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13 T Ổ NG I H ỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư 1 Cây tr ồ ng Cây lương thực Tấn , C ây ăn quả Cây Cây công nghiệp ha Cây trồng khác 2 Vật nuôi Gia c ầ m con - Gà con - Vịt con Tiêu gia súc con - Lợn, dê... con Đại gia súc con - Trâu, ngựa... con - Bò con Thủy hải sản tấn - Tôm tấn - Cá tấn Vật nuôi khác 3 H ỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi - Làm chuồng trại chăn nuôi m2 - Cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản m2 … 4 Vật tư chủ y ế u Phân bón Kg Thuốc BVTV Kg Thuốc thú y, vắc xin Li ề u …. II Hỗ trợ nhân rộng mô h ì nh giảm nghèo Mô hình ….. III Hỗ trợ đào tạo tập huấn 1 Tập huấn khuyến nông, khuy ế n lâm... a S ố lớp Lớp b T ổ ng số lượt người tham gia Lượt người Người DTTS Lượt người Người Kinh Lượt người 2 Tham quan nghiên cứu học tập ... Đợt Tổng số lượt người tham gia Lượt người Người DTTS Lượt người Người Kinh Lượt người IV Hỗ trợ máy móc thiết bị Máy, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất Cái Máy, thiết bị, công cụ phục vụ bảo quản chế biến Cái Máy, thiết bị, công cụ phục vụ bảo quản sản phẩm Cái …. V Hỗ tr ợ hoạt động khác …. Biểu số 03 Đơn vị báo cáo: ………………………………………………………. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHƯƠNG TRÌNH 135 ……………… NĂM 20 …… (Kèm theo công văn số ……………………………………. ) Số TT Nội dung Đơn vị tính Quy mô Vốn (tr.đ) L ượ t ng ười tham dự (người) Thời gian tổ chức (số ngày) Vốn thực hiện (tr.đ) Vốn giải ngân Ghi chú Kế hoạch Thực hiện Tổng vốn NSTƯ (CT 135) NSĐP NV Khác Cán bộ xã Cán bộ thôn Người dân 1 2 3 4 5 ( 6=7+8+9) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T Ổ NG 1 Số lư ợ ng h ộ i ngh ị tập huấn S ố lớp Chia theo các nội dung tập huấn Xã làm ch ủ đầu tư Giám sát c ộ ng đồ n g …. … 2 Chia sẻ kinh nghiệm, tham quan, học tập về nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở trong và ngoài t ỉ nh. Số chuyến tham quan, học tập Chia theo các nội dung tập huấn: Xã làm chủ đầu tư Giám sát cộng đồng …. … Biểu số 04 UBND tỉnh: … ………………………………………………………………. KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 201... (Kèm theo c ô ng v ă n s ố : …………………………………… ) TT Tên loại công trình Đơn vị tính Khối lượng Địa bàn đầu tư Số lượng công trình Nhu cầu vốn Ghi chú Số xã Số thôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG SỐ I Công trình khởi công mới 1 Công trình giao thông - Đường giao thông Km - Cầu Cầu - … 2 Công trình thủy lợi - Đập thủy lợi Đập - Kênh mương Km - … - Năng lực tưới tiêu tăng thêm ha 3 Công trình điện - Trạm hạ thế Trạm - Cột và đường dây Km - … 4 Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm phát thanh … - Trạm chuyển tiếp phát thanh Trạm - Nhà văn hóa Nhà - Nhà sinh hoạt cộng đồng Nhà - … 5 Công trình y tế - Trạm y tế Trạm - Trang thiết bị, dụng cụ y tế Thiết bị - Giường bệnh Giường - … 6 Công trình giáo dục - Trường học Lớp - Trang thiết bị, đồ dùng dạy học Gói - Các công trình giáo dục khác C.trình - … 7 Công trình nước sinh hoạt - Tổng số công trình nước sinh hoạt C. trình Trong đó + Công trình nước SH tập trung C.trình + Công trình nước SH phân tán C.trình - Số hộ hưởng lợi Hộ - … 8 Công trình khác (chi tiết theo nhóm) …. II Công trình chuyển tiếp (Hạng mục 1 - 8, không bao gồm nội dung chi tiết) III Duy tu bảo dưỡng công trình (Hạng mục 1 - 8, không bao gồm nội dung chi tiết) Trong đó số Công trình 135 Biểu số 05 UBND tỉnh: ………………………………………………….. KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 201... (Kèm theo công văn s ố : ……………………………………………………….. ) TT Nội dung Đơn vị tính Khối l ượng Số hộ thụ hưởng Địa bàn đầu tư Nhu cầu vốn Ghi chú Số xã Số thôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cộng I Hỗ t rợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư 1 Gi ố ng cây tr ồ ng Cây 2 Vật nuôi Con 3 Hỗ trợ làm chu ồ ng trại chăn nuôi m2 4 Vật tư chủ yếu Kg, liều II Hỗ trợ xây dựng mô hình PTSX Mô hình III Hỗ trợ đào tạo tập huấn Lượt người IV Hỗ trợ máy móc, thiết bị Cái V Hỗ trợ hoạt động khác Biểu số 06 UBND t ỉ nh: ………………………………………………. KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 201... (Kèm theo công văn s ố : …………………………………………… ) Số TT Nội dung Đ ơn vị tính Số lượng Nhu c ầ u Vốn (tr.đ) L ượt người tham dự (người) Thời gian tổ chức (số ngày) Ghi chú Tổng vốn NSTƯ (CT 135) NSĐP Cán bộ xã Cán bộ thôn Người dân 1 2 3 4 =(5+6) 5 6 7 8 9 10 11 T Ổ NG 1 Số lư ợ ng h ộ i ngh ị tập huấn Số lớp Chia theo các n ộ i dung tập huấn: Xã làm chủ đầu tư Giám sát c ộ ng đồng … … 2 Chia sẻ kinh nghiệm, tham quan, học t ậ p về nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ s ở trong v à ngoài Số chuyến tham quan, học tập Chia theo các nội dung tập huấn: Xã làm chủ đ ầ u tư Giám sát cộng đ ồ ng … … Biểu số 07 UBND tỉnh: ………………………………………………………………… TỔNG HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135 (Kèm theo công v ă n s ố: ……………………………………………. ) TT Các chỉ số Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 I Ch ỉ tiêu chung 1 Tổng số hộ (hộ), trong đó Số hộ là người dân tộc thiểu số (hộ) 2 Tỷ lệ hộ nghèo (%); trong đó Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số (%) 3 Tỷ lệ hộ cận nghèo (%); trong đó Tỷ lệ hộ cận nghèo người dân tộc thiểu s ố (%) 4 Tổng số hộ các xã, thôn thuộc CT135 (hộ) Tổng số khẩu các xã, thôn thuộc CT135 5 Tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn thuộc Chương trình 135 6 Tỷ lệ hộ cận nghèo các xã, thôn thuộc Chương, trình 135 7 Thu nhập bình quân đầu người (triệu ) 8 Tỷ lệ lao động được đào tạo (%) 9 Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 10 Tỷ lệ hộ có sử dụng điện (%) II Ch ỉ ti ê u c ấ p thôn 1 Tổng số thôn thực hiện CT135 (thôn) 2 Tỷ lệ thôn có đường cho xe cơ gi ớ i (%) 3 Tỷ lệ thôn có đường giao thông đạt chuẩn (%) 4 Tỷ lệ thôn, bản có điện lưới quốc gia (%) III Ch ỉ tiêu cấp xã 1 Tổng số xã thực hiện CT135 (xã) 2 Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã (%) 3 Tỷ lệ xã có đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc b ê tông h óa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT (%) 4 Xã có trạm y tế (xã) 5 Tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn (%) 6 Tỷ lệ xã có hệ th ố ng thủy l ợ i cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân s i nh (%) 7 T ỷ lệ xã có trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia (%) 8 Số xã làm chủ đầu tư các công trình hạ tầng 9 S ố xã làm ch ủ đầu tư dự án phát triển sản xuất 10 S ố xã thành lập ban giám sát cộng đồng 11 Số xã thành lập tổ tự quản các công trình hạ tầng 12 Số xã có nhóm thợ cộng đồng triển khai nội dung xây dựng công trình hạ tầng 13 S ố xã có nhóm thợ cộng đồng triển khai nội dung duy tu bảo dưỡng công trình