1609/UBND-DA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1609/UBND-DA Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2022 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành Thành phố; - Các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; - Các Công ty và Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3054/SKHĐT-THQH ngày 06 tháng 5 năm 2022 về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương sang năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau: 1. Trách nhiệm các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư: a) Đối với danh mục 44 dự án chuyển tiếp dự kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư: Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các Sở chuyên ngành để hoàn chỉnh thủ tục đối với danh mục 44 dự án chuyển tiếp dự kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo quy định trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 , đảm bảo tiến độ trình bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố dự kiến vào tháng 7 năm 2022. b) Đối với các dự án chuyển tiếp được bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng trung hạn tại Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022: Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 đ ể đăng ký bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án này để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. c) Đối với các dự án chuyển tiếp khởi công từ năm 2020 trở về trước (đã thi công được 3 năm) nhưng có tỷ lệ vốn đã bố trí trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 đạt dưới 40% tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án: Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư liên quan và đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện dự án. Các cơ quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc các dự án không thể tổ chức thi công, thực hiện cũng như thiếu vốn do không đăng ký vốn thực hiện trong năm 2022. d) Đối với các dự án không vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, có điều kiện thuận lợi để triển khai thi công: Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư rà soát tiến độ giải ngân và đăng ký bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 để tăng khối lượng thực hiện, rút ngắn thời gian thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội. e) Đối với các dự án khác: Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế đăng ký bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đảm bảo không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Hội đồng nhân dân Thành ph ố thông qua) đối với các đối tượng sau: - Các dự án chưa được bố trí Kế hoạch vốn năm 2022 nhưng đã được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đủ điều kiện để được bố trí vốn hằng năm. - Các dự án không thuộc đối tượng kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn năm 2021, cần bố trí bổ sung vốn trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trong phạm vi mức vốn đã được Hội đồng nhân dân Thành phố giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 2. Giao các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư có báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời chỉ đạo giải quyết. 3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các các đơn vị liên quan thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các thủ tục liên quan việc ký kết Hiệp định tài trợ từ Chương trình cho vay Hỗ trợ chính sách phát triển - Chương trình 2 (DPO-2), đảm bảo đủ số vốn để Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp dự kiến vào tháng 7 năm 2022 quyết định bố trí bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án và có thể giải ngân ngay số vốn được giao từ nguồn bội chi ngân sách địa phương. 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đến các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư thực hiện việc đăng ký bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố tại kỳ họp dự kiến vào tháng 7 năm 2022, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 01 tháng 6 năm 2022./. Nơi nhận: - Như trên; - TTUB: CT, các PCT; - Kho bạc Nhà nước Thành phố - VPUB; CVP, các PCVP; - Phòng: DA, TH; - Lưu: VT, (DA-LT) D. CHỦ TỊCH Phan Văn Mãi