271/QĐ-UBND

Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, cập nhật dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271 / QĐ -UBND Ninh Bình , ngày 02 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, CẬP NHẬT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NINH BÌNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật T ổ chức Chính quy ề n địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính ph ủ về k ế hoạch đ ầ u tư công trung hạn và hằng năm; Xét đ ề nghị của Giám đ ố c Công ty c ổ ph ầ n c ấ p thoát nước Ninh Bình tại Tờ trình số 32/TTr-CTN ngày 31/12/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1459/TTr-SXD ngày 30/12/2015, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ph ê duyệt điều chỉnh, cập nhật dự án đầu tư xây dựng công trình N â ng cấp và mở rộng hệ thống c ấ p nước thành phố Ninh Bình, với các nội dung chủ yếu sau: 1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Ninh Bình (Nay đ ổ i thành: Công ty c ổ phần cấp, thoát nước Ninh Bình). 2. Tổ chức t ư vấn đ iều chỉnh, cập nhật dự án: Công ty ANYCON Project Consulting Ltd. 3. Chủ nhiệm dự án: Ths Cấp thoát nước Phùng Bảo Anh. 4. Địa đi ểm xây dựng: Thành ph ố Ninh Bình và các vùng cận thành ph ố Ninh Bình. 5. Mục tiêu đ ầu tư: M ở rộng hệ thống mạng lưới đường ống truyền dẫn và phân phối, đáp ứng nhu cầu cấp nước giai đoạn 2010-2020 và 2030. Phân vùng, tách mạng đ ể ki ể m soát thất thoát nước, tiến tới giảm thất thoát nước xuống dưới 25%. 6. Quy mô điều ch ỉ nh b ổ sung dự án: a) Bổ sung khối lượng công việc vào gói thầu số 4: Xây dựng t uyến ống cấp 3 và tuyến dịch vụ Ninh Tiến, Ninh Nh ấ t (mã số gói thầu: NBWS-05A): Cải tạo, lắp mới mạng lưới đường ống cấp 3, ống dịch vụ xã Ninh Tiến, xã Ninh Nhất, sử dụng ống nhựa H DPE D50-D90, với tổng chiều dài 10.003m. b) Gói thầu số 13: Đầ u tư tuy ế n ố ng trục chính và cung cấp nước cho khu đô thị mới phường Ninh Khánh, tuy ế n ố ng DN160 c ấ p cho khu đô thị mới xây dựng phường Đông Thành và khu du lịch Tam Cốc, Bích Động (mã số gói thầu NBWS-09A). Cụ thể: - Xây dựng mới mạng lưới đ ường ống cấp nước cho khu đô thị mới phường Ninh Khánh, s ử dụng ống nhựa H DP E D50-D315, với tổng chiều dài 12.575 m. - Xây dựng mới mạng lưới đường ố ng phân phối, cấp 3 và dịch vụ khu Tam C ố c, Bích Động, sử dụng ống nhựa H DP E D50-D315, với t ổ ng chiều dài 19.886m. - Xây dựng tuyến ống DN160 cấp cho khu đô thị mới phường Đông Thành, sử dụng ống nhựa HDPE D 1 60, với tổng chiều dài 1.500 m. c) G ó i thầu số 14: Cải tạo tuyến ống cấp 3, dịch vụ các phường: Vân Giang, Phúc Thành, Tân Thành, Nam Thành, Đ ông Thành (mã số gói thầu: NBWS-09B); sử dụng ống nhựa H DPE, D50-D200 với tổng chiều dài 72.314m; cụ thể: - Cải tạo mạng lưới đường ống cấp 3, dịch vụ phường Vân Giang với t ổ ng chiều dài 9.615 m. - Cải tạo mạng lưới đường ố ng c ấ p 3, dịch vụ phường Phúc Thành với t ổ ng chiều dài 17.780 m. - Cải tạo mạng lưới đường ống cấp 3, dịch vụ phường Đông Thành với t ổ ng chiều dài 5.368 m. - Cải tạo mạng lưới đường ố ng cấp 3, dịch vụ phường Tân Thành với t ổng chiều dài 21.416 m. - Cải tạo mạng lưới đường ố ng cấp 3, dịch vụ phường Nam Thành với t ổ ng chi ề u dài 18.135 m. d ) Gói thầu s ố 15: Hệ thống giám sát và quản trị mạng SCADA thành phố Ninh Bình (mã số gói thầu NBWS-09C): L ắ p đặt 65 đồng hồ đ iện từ do lưu lượng nước, đường kính từ D100-D300, phần mềm qu ả n trị mạng lưới GIS-SCADA...; 53 cái Datalogger; 10 van giảm áp D100-D200; Biến tần 110KW... e) G ó i thầu số 16: Đấu nối hộ gia đình (mã số gói thầu NBWS-09D): Mua sắm vật tư đồng hồ và phụ kiện cho 4.500 hộ đấu nối. 7. Danh mục quy chu ẩ n, tiêu chu ẩ n áp dụng: - Q uy chuẩn xây dựng Việt Nam; - TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXDVN 33: 2006 Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - Các Q uy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan - Các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. 8. Tổng mức đầu t ư sau điều ch ỉ nh, cập nhật a) Giá trị điều chỉnh, cập nhật: 98.577.000.000 đồng (tương đương 4.424.000 USD) b) T ổ ng mức đầu tư sau đi ề u ch ỉ nh, cập nhật: 346.696.000.000 đ ồ ng (tương đương 15.847.000 USD) ĐVT: Triệu đồng TT Khoản mục chi phí TMĐT đã phê duyệt lại Q Đ 554/QĐ-UBND ng ày 01/8/2013 G iá trị ướ c thực hiện xong các gói thầu của dự án TMĐT quy đổi (t ỷ g iá ngày 30/10/201 5 ) Ch ê nh lệch TMĐT quy đ ổ i so v ớ i giá trị ước thực hiện Giá trị đ iều chỉnh, cập nhật TMĐT điều chỉnh, cập nhật Số dự không sử dụng I Tổng mức đ ầu t ư 340.598 248.098 355.833 -107.714 98.577 346.696 9.137 1 Chi phí xây dự ng 213.687 116.205 221.941 -55.736 77.448 243.652 -21.711 2 Chi phí qu ả n lý dự án 2.594 2.594 2.676 -82 887 3.481 -805 3 Chi phí tư vấn 31.453 23.982 32.507 +8.525 6.108 30.090 2.417 4 Chi phí khác 6.316 5.993 6.666 -673 538 6.530 136 5 Lãi huy động v ố n l ưu đ ộng 1.818 1.818 1.933 -115 0 1.818 115 6 Chi phí đ ền bù G PMB 350 22 372 0 0 350 22 7 Lãi vay cố định 46.515 46.515 49.468 -2.953 0 46.515 2.953 8 Chi phí dự phòng 37.865 662 40.269 -39.607 13.597 14.259 26.010 9. Nguồn vốn đầu tư: V ốn vay của Ngân h à ng Thế giới và vốn đ ố i ứng của t ỉ nh. 10. Các nội d ung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 554/ Q Đ-UBND ngày 01/8/2013 c ủ a UBND tỉnh. Điều 2. Dự án gồm 02 bước thiết kế xây dựng. Chủ đầu tư hoàn ch ỉ nh dự án theo quyết định phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Điều 3. Q uyết định này có hiệu lực k ể từ ngày ký. Đ iều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: K ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguy ê n và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ch ủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. Nơi nhận: - Như điều 4 ; - Lưu VT. VP 4, 9; B/05 QD TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thạch