4355/BKHĐT-GSTĐĐT

Công văn 4355/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2017 tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43 55/ BKHĐT-GSTĐĐT V/v tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 Hà Nội, ngày 29 tháng 0 5 năm 2017 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Căn cứ quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, Tập đoàn kinh tế, tổng công ty (dưới đây gọi tắt là cơ quan), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 như sau: I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 1. Căn cứ pháp lý: Công tác giám sát, đánh giá đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP thời điểm các cơ quan gửi báo cáo tổng thể đầu tư năm 2016 trước ngày 01/3/2017. Ngày 06/01/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 152/BKHĐT-GSTĐĐT gửi các cơ quan đề nghị lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 phải đầy đủ các nội dung và đúng thời gian quy định. Cập nhật báo cáo trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ tổng hợp các báo cáo của các cơ quan được cập nhật trên Hệ thống thông tin. 2. V ề Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (Hệ thống thông tin): Thực hiện chủ trương ứng dụng công ng hệ thông tin trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư, nhằm từng bước hiện đại hóa công tác giám sát, đánh giá đầu tư cũng như công khai, minh bạch thông tin các chương trình, dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin đầu tư sử dụng vốn nhà nước và đưa vào vận hành từ cuối năm 2015. Các thông tin trên Hệ thống này cũng như các thông tin về tài liệu hướng dẫn sử dụng, tình hình thực hiện báo cáo của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tập đoàn, t ổ ng công t y được công khai trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn. Trong năm 2015 và đầu năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai và hoàn thiện công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư; hướng dẫn việc sử dụng Hệ thống thông tin đến các cơ quan trên phạm vi cả nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống đăng ký tài khoản tập trung tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn để các cơ quan, chủ đầu tư có thể đăng ký tài khoản trực tuyến và cơ quan chủ quản có thể chủ động trong việc xác nhận đăng ký tài khoản cũng như quản lý tài khoản của các chủ đầu tư, cơ quan cấp dưới. 3. V ề tình hình thực hiện chế độ báo cáo a) V ề Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư: Đến ngày 30/4/2017, trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 của 94/123 cơ quan, đạt 76,4%; trong đó: 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đạt 85,71%); 19/32 cơ quan Bộ và tương đương (đạt 59,38%); 6/9 cơ quan thuộc Chính phủ (đạt 66,67%); 15/19 Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91 (đạt 78,95%). Bộ Công an, Bộ Quốc phòng do có các dự án mật, không cập nhật báo cáo lên Hệ thống thông tin . 27 cơ quan (9 địa phương; 11 bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 3 cơ quan thuộc Chính phủ; 4 Tập đoàn/Tổng công ty) chưa cập nhật được thông tin tổng hợp trên Hệ thống thông tin như (Danh sách như Phụ lục kèm theo). Một số cơ quan đã thực hiện báo cáo bằng văn bản, nhưng các thông tin chưa được triển khai cập nhật vào Hệ thống thông tin hoặc mới cập nhật được phần thuy ế t minh nhưng chưa cập nhật được các bảng biểu số liệu như các tỉnh: Lai Châu, Ninh Bình, Bình Định, thành phố C ần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Bộ Công Thương, Yên Bái... Các cơ quan thực hiện tốt việc tổng hợp báo cáo giám sát tổng thể đầu tư thông qua việc triển khai t ổ ng hợp trực tuyến trên Hệ thống từ báo cáo của các cơ quan cấp dưới, cụ thể như: Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than k hoán g sản, UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Một số cơ quan báo cáo muộn (sau thời điểm 01/3/2017) như: Bến Tre (25/4/2017), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (25/4/2017), Bộ Nội vụ (25/4/2017), Lâm Đồng (24/4/2017), Tổng công ty Giấy Việt Nam (19/4/2017), Bà Rịa - Vũng Tàu (19/4/2017), Hà Nội (18/4/2017), Đài Truyền h ì nh Việt Nam (14/4/2017), Tập đoàn Bưu chính vi ễ n thông (13/4/2017), Ninh Bình (12/4/2017), Thái Bình (11/4/2017), Đồng Nai (10/4/2017), Phú Thọ (10/4/2017),... Tình hình báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trực tuyến của các cơ quan theo từng kỳ báo cáo được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai tại C ổ ng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn. b) V ề các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT các chủ đầu tư đã đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin về các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương và các dự án sử dụng vốn nhà nước của các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91 trên Hệ thống thông tin. Hiện tại, trên Hệ thống thông tin đã có gần 5.000 tài khoản của các cơ quan, chủ đầu tư trên toàn quốc . S ố lượng dự án sử dụng vốn nhà nước đã cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin là 11.900 dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện công khai số lượng dự án của từng cơ quan trên C ổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư quốc gia (chi tiết được công khai tại http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tongsodachitiet.aspx ) . Một số địa phương triển khai tốt trong việc chỉ đạo các chủ đầu tư thường xuyên cập nhật thông tin về dự án theo quy định trên Hệ thống thông tin như: STT Tên cơ quan S ố lượng dự án đã cập nhật trên Hệ th ố ng I Địa phương 1 Thành phố Hồ Chí Minh 1716 2 Gia Lai 416 3 Thành phố Đà N ẵ ng 390 4 Bình Dương 362 5 Đồng Nai 251 II Bộ, ngành trung ương; Tập đoàn và t ổ ng công ty 1 Bộ Tài chính 247 2 Bộ Giao thông vận tải 105 3 Bộ Thông tin và Truyền thông 82 4 Tập đoàn Công nghiệp Than - K hoán g sản Việt Nam 49 5 Đài Truyền hình Việt Nam 35 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp Hệ thống thông tin để theo dõi, cập nhật thông tin của tất cả các dự án sử dụng vốn nhà nước; công khai, chia sẻ thông tin về đầu tư tới tất cả các cơ quan, tổ chức và người dân để cùng phối hợp giám sát, đánh giá theo quy định của pháp luật. c) Đánh giá chung về nội dung báo cáo Nhìn chung các cơ quan đã có nhiều cố gắng trong cập nhật các quy định mới, cũng như cập nhật các số liệu vào Hệ thống thông tin. Việc cập nhật số liệu vào Hệ thống thông tin sẽ giúp công tác tổng hợp nhanh và chính xác, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giảm bớt kh ố i lượng báo cáo giấy, hướng đến mục tiêu các thông tin của các chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước sẽ được đăng tải trên mạng internet theo quy định để các tổ chức, cá nhân và xã hội tra cứu và cùng giám sát, đánh giá. Tuy nhiên, do đây là những quy định mới có hiệu lực, một số cơ quan cán bộ, công chức còn hạn chế về công ng hệ thông tin ; do vậy, mặc dù đã có nhiều cố gắng song vẫn không tránh khỏi các sai sót. Đặc biệt khi số liệu của một cơ quan không chính xác (sai đơn vị tính) đã ảnh hưởng đến độ chính xác, tiến độ tổng hợp số liệu chung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật các quy định hiện hành, hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư của cơ quan, đặc biệt là cập nhật số liệu báo cáo đầy đủ, chính xác trên Hệ thống thông tin. II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp luật li ên quan đến đầu tư Năm 2016, Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2014, theo đó số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã giảm từ 267 ngành, nghề xuống còn 243 ngành nghề nhằm tạo điều kiện, khuyến khích, cải thiện hơn môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, các Bộ, ngành cũng đang tiến hành rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, nhằm phù hợp hơn với điều kiện thực tế, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án đầu tư. 2. Tình hình quản lý Quy hoạch Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Quy hoạch trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. V ề tình hình chung việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án quy hoạch trên phạm vi cả nước như sau: a) Đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng, địa phương: Năm 2016 là năm thứ 6 triển khai thực hiện các quy hoạch của thời kỳ 2011 - 2020; theo quy định của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ, các địa phương đã tiến hành rà soát và điều chỉnh các quy hoạch. Kết quả cụ thể như sau: + Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch 02 vùng: (1) Vùng Tây Nguyên dự kiến trình sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2017; (2) Vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II /2018. + Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh t ế - xã hội các địa phương: Trong năm 2016 đã có 20 tỉnh, thành phố hoàn thành việc điều chỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 22 tỉnh thành phố đang tiến hành rà soát, điều chỉnh; dự kiến hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2017. b) Đối với Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu: Trong năm 2016, các Bộ n g ành đã tiến hành lập mới và điều chỉnh 79 quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm. c) Đánh giá chung: Phần lớn các Quy hoạch được các Bộ ngành và địa phương lập và điều chỉnh trong năm 2016 đã đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nghị định 92/2006/NĐ-CP và Nghị định 04/2008/NĐ-CP cũng như các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Tuy nhiên qua tổng hợp còn một số tồn tại sau: - Chất lượng nhiều bản quy hoạch chưa cao, chủ yếu tập trung xây dựng các chỉ tiêu, chưa quan tâm tổ chức không gian phát triển, vì thế các bản quy hoạch không có tính ổn định lâu dài; - Một số bản quy hoạch có thời gian quy hoạch ngắn (cho thời kỳ 2016-2020) là không đúng với quy định; - Nhiều bản quy hoạch sản phẩm chủ yếu không phù hợp với cơ chế thị trường vẫn được triển khai lập và điều chỉnh trong năm 2016, gây lãng phí về nguồn lực và khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. - Việc công bố và cung cấp thông tin về quy hoạch sau khi được phê duyệt chưa được các Bộ ngành và địa phương quan tâm. 3. V ề các chương trình đầu tư công: a) V ề các chương trình mục tiêu quốc gia: Tại Nghị quyết số 100/2015/QH13, Quốc hội đã phê duyệt 02 Chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2016-2020 gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nôn g thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1722/ Q Đ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Hiện tại, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đang tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc các Chương trình. b) V ề các chương trình đầu tư công khác: Tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương của Chính phủ. Ngày 09/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1808/BKHĐT-GSĐTĐT gửi các Chủ trương trình để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi. Đề nghị các chủ Chương trình căn cứ các quy định hiện hành , sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn tại văn bản s ố 1808/BKHĐT-GSĐTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 4. V ề các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 4.1. V ề công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư: Tại Nghị quyết số 98/2015/QH13, Nghị quyết số 99/2015/QH13, Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch ngân sách năm 2016. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 2397/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 giao kế hoạch vốn TPCP năm 2016; Quyết định số 2527/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 2525/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2016. Theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tr iển khai giao vốn chi tiết cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đầu tư. Chi tiết các nguồn vốn, phân bổ cho từng cơ quan được tổng hợp báo cáo trong Sổ tay kế hoạch năm 2016. Trên cơ sở kế hoạch vốn Trung ương được giao và các nguồn vốn tự cân đối của ngân sách của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo số liệu tổng hợp báo cáo, một số cơ quan có giá trị giải ngân thấp so với kế hoạch như: thành phố Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, thành phố C ần Thơ, An Giang,... Đ ề n g hị các cơ quan: rà soát, kiểm tra, đối với những chương trình, dự án có giá trị kh ố i lượng thực hiện, giá trị giải ngân thấp c ầ n có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án, chương trình không hoàn thành kế hoạch, bảo đảm hiệu quả của nguồn vốn đầu tư. 4.2. V ề các dự án đầu tư: Theo số liệu báo cáo của 94 cơ quan trên Hệ thống thông tin, tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước được tổng hợp như sau: a) Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư - V ề chủ trương đầu tư: Trong năm 2016, theo số liệu tổng hợp của 94 cơ quan, có 19.559 dự án có kế hoạch lập hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư, đã được thẩm định 19.921 dự án, đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương là 19.387 dự án (đạt 99,12% so với kế hoạch, trong đó có 19 dự án nhóm A, 991 dự án nhóm B, 18.377 dự án nhóm C). - V ề quyết định đầu tư: Trong năm đã có 20.307 dự án được thẩm định; các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư 21.958 dự án (trong đó có 16 dự án nhóm A, 739 dự án nhóm B, 21.149 dự án nhóm C); trong số các dự án được quyết định đầu tư có 2.060 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, 575 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, 174 dự án sử dụng vốn ODA, 11.089 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, 330 dự án sử dụng vốn đầu tư công khác, 7.730 dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công. Đây là năm thứ 2 thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng năm 2014, theo báo cáo của các cơ quan, nhìn chung công tác lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước phù hợp với quy định hiện hành. b) Tình hình thực hiện các dự án Năm 2016 có 45.147 dự án thực hiện đầu tư, trong đó có 19.362 dự án chuyển tiếp, chiếm 42,89%; 25.785 dự án khởi công mới, chiếm 57,11% (trong số các dự án khởi công mới có 34 dự án nhóm A, 930 dự án nhóm B, dự án nhóm C với 24.821 dự án, chiếm 96,26%); trong năm có 22.324 dự án kết thúc đầu tư đưa vào khai thác sử dụng chiếm 49,45% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ (trong đó có 51 dự án nhóm A, 656 dự án nhóm B, 21.617 dự án nhóm C). Trong số các dự án kết thúc đầu tư đưa vào khai thác sử dụng có 253 dự án có vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả. Một số cơ quan có số dự án khởi công lớn là: Hà Nội (1.440 dự án khởi công mới/tổng số 4.313 dự án thực hiện trong kỳ, chiếm tỷ lệ 33,39%), Sơn La (831 dự án/1.223 dự án, tỷ lệ 67,95%), Phú Thọ (708 dự án/1.054 dự án, tỷ lệ 67,17%), Bắc Giang (873 dự án/1.435 dự án, tỷ lệ 60,84%), Bắc Ninh (560 dự án/1.082 dự án, tỷ lệ 51,76%), Thanh Hóa (622 dự án/961 dự án, tỷ lệ 66,81%), Quảng Ngãi (1.003 dự án/1.411 dự án, tỷ lệ 71,08%), Khánh Hòa (743 dự án/977 dự án, tỷ lệ 76,05%) , Thành phố Hồ Chí Minh (1.090 dự án/2.660 dự án, tỷ lệ 40,98%), Long An (538 dự án/875 dự án, tỷ lệ 61,49%), Đồng Tháp (616 dự án/865 dự án, tỷ lệ 71,21%), A n Giang (729 dự án/1.033 dự án, t ỷ lệ 70,57%),... Theo số liệu báo cáo, trong năm 2016 có 1.448 dự án chậm tiến độ, chiếm 3,21% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ (trong đó số dự án nhóm A là 34 dự án, nhóm B là 391 dự án, nhóm C là 1.023 dự án). Các nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là: do công tác giải phóng mặt bằng (779 dự án, chiếm 1,73% số dự án thực hiện trong kỳ); do bố trí vốn không kịp thời (423 dự án, chiếm 0,94% số dự án thực hiện trong kỳ); do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu (148 dự án, chiếm 0,33% s ố dự án thực hiện trong kỳ); do thủ tục đầu tư (220 dự án, chiếm 0,49% số dự án thực hiện trong kỳ) và do các nguyên nhân khác (512 dự án, chiếm 1,13% số dự án thực hiện trong kỳ). Phân tích số liệu của các cơ quan có báo cáo, có 3.023 dự án thực hiện đầu tư trong năm phải điều chỉnh, chiếm 6,70% tổng số dự án thực hiện trong kỳ, trong đó chủ yếu là: điều chỉnh vốn đầu tư (960 dự án, chiếm 2,13% số dự án thực hiện trong kỳ); điều chỉnh tiến độ đầu tư (842 dự án, chiếm 1,87% số dự án thực hiện trong kỳ); điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư (737 dự án, chi ế m 1,63% s ố dự án thực hiện trong kỳ); điều chỉnh do các nguyên nhân khác (658 dự án, chi ế m 1,46% số dự án thực hiện trong kỳ). Tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ q uan trong năm 2016 có 35.904 dự án trên tổng số 45.147 dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước thực hiện đầu tư trong kỳ thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, đạt tỷ lệ 79,53%. Theo s ố liệu báo cáo, trong năm 2016, các cơ quan quản lý nhà nước đã tiến hành kiểm tra 11.335 dự án (chiếm 25,11% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ), tổ chức đánh giá 13.200 dự án (chiếm 29,24% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ). Trong năm 2016 đã phát hiện 27 dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư; 39 dự án vi phạm về quản lý chất lượng; 590 dự án có thất thoát , lãng phí; 726 dự án phải ngừng thực hiện. Các dự án có thất thoát lãng phí chủ yếu là các chi phí không hợp lý, được phát hiện trong giai đoạn thanh, quyết toán, ki ể m toán. c) Tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản Theo số liệu tổng hợp của các cơ quan trên Hệ thống thông tin, trong năm 2016, các cơ quan đã ưu tiên b ố trí trả nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn v ố n nhà nước theo quy định của Luật Đầu tư công; s ố nợ đọng còn lại là 43.310 tỷ đồng. 4.3. Đ á nh gi á chung: Trong thời gian qua, công tác đầu tư từ ngân sách Trung ương được chấn chỉnh và có nhiều chuy ể n bi ế n tích cực, nguồn v ố n ngân sách được bố trí tập trung hơn, hiệu quả đầu tư bước đầu được nâng cao. Việc đầu tư từ các nguồn vốn nhà nước khác, đặc biệt từ nguồn vốn ngân sách địa phương và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước đã bước đầu có chuyển biến. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại cần khắc phục: - Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, nhi ề u dự án vẫn còn chậm ti ế n độ, tỷ lệ các dự án phải điều chỉnh vẫn còn khá cao. Việc chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư, tác động tiêu cực đến nền kinh t ế ; các dự án đầu tư phải điều chỉnh, đặc biệt là tăng tổng mức đầu tư một mặt gây rất nhiều kh ó khăn cho công tác cân đối nguồn vốn thực hiện, mặt khác cũng ảnh hưởng đ ế n tiến độ và hiệu quả đầu tư. Trách nhiệm về tình trạng nêu trên trước hết thuộc về các chủ đầu tư và người có thẩm quyền quyết định đầu tư. - Số lượng các dự án có báo cáo giám sát, được kiểm tra, đánh giá còn thấp so với tổng số các dự án thực hiện trong kỳ. - Tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư và số dự án hoàn thành các thủ tục quyết toán trong thời gian qua ở một số cơ quan còn thấp, đòi hỏi phải có giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng quá 6 tháng. Trong thời gian tới, điều kiện nguồn vốn đầu tư còn nhiều khó khăn, đề nghị các cơ quan xem xét kỹ lưỡng quá trình lựa chọn các chương trình, dự án (đặc biệt các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương) để thực hiện các thủ tục quyết định đầu tư, khởi công mới, ưu tiên các dự án phục vụ an sinh xã hội, phù h ợ p khả năng cân đối của nguồn ngân sách, tránh đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp. Các cơ quan cần tích cực theo dõi, kiểm tra, trên cơ sở đó chấn chỉnh, giải quyết kịp thời các phát sinh trong quá trình đầu tư, bảo đảm các dự án thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư, tiến độ đầu tư, thanh quyết toán đầu tư. 5. Tình hình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức PPP Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn rất hạn chế so với nhu cầu đầu tư, việc khuyến khích và mở rộng thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, số liệu về các dự án PPP còn hạn chế, trong số các Cơ quan báo cáo chỉ có 10 cơ quan có số liệu về dự án PPP, gồm: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và Bộ Giao thông vận tải. Theo số liệu tổng hợp của 10 cơ quan trên, trong năm 2016 có 220 dự án theo hình thức PPP thực hiện các thủ tục đề xuất dự án (trong đó có 120 dự án do cơ quan nhà nước đề xuất, 100 dự án do nhà đầu tư tự đề xuất); 18 dự án có quyết định đầu tư, 28 dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, 30 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 26 dự án hoàn tất thủ tục về Hợp đồng dự án. Tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan trong năm 2016 có 68 dự án trên tổng số 130 dự án đầu tư theo hình thức PPP thực hiện đầu tư trong kỳ thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, đạt tỷ lệ 52,31 %, trong đó 56 dự án được kiểm tra, 10 dự án được đánh giá. Tổng vốn đầu tư của các dự án PPP theo kế hoạch trong năm là 50.922 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công tham gia là 416 tỷ đồng, chiếm 0,82%; vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư là 10.190 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn vay thương mại là 40.331 tỷ đồng, chiếm 79,2%. Tổng giá trị thực hiện là 43.360 tỷ đồng, đạt 85,15% so với kế hoạch. 6. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác Tổng hợp số liệu từ các cơ quan, năm 2016 có 3.965 dự án nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư (trong đó có 296 dự án đầu tư nước ngoài, 3.669 dự án đầu tư trong nước), 3.362 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 3.533 dự án được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. S ố dự án thực hiện đầu tư trong năm là 5.530 dự án (trong đó 3.700 dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 1.830 dự án thuộc diện không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Tổng vốn đầu tư đăng ký trong năm là 742.379 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 410.423 tỷ đồng, đạt 55,29%. Theo chức năng nhiệm vụ, hằng năm các cơ quan đều xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra nhiều dự án đầu tư. Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý sai phạm; hoạt động đầu tư của các cơ quan, chủ đầu tư được chấn chỉnh và dần đi vào nề nếp. Trong năm 2016 có 3.750 dự án trên tổng số 5.530 dự án sử dụng nguồn vốn khác được kiểm tra, đánh giá, đạt tỷ lệ 67,81%. Qua kiểm tra, đánh giá phát hiện có 230 dự án có vi phạm quy định liên quan đến quản lý đầu tư (chiếm 6,13% tổng số dự án được kiểm tra); 159 dự án có vi phạm về bảo vệ môi trường (chiếm 4,24% tổng số dự án được kiểm tra), 85 dự án có vi phạm về sử dụng đất và quản lý tài nguyên (chiếm 2,27% tổng số dự án được kiểm tra); đã thu hồi 370 Giấy chứng nhận đầu tư (chiếm 9,87% tổng số dự án được kiểm tra). Trong năm có 487 dự án kết thúc đầu tư (197 dự án đầu tư nước ngoài, 290 dự án đầu tư trong nước), 103 dự án đưa vào khai thác sử dụng; tổng số tiền từ các dự án sử dụng nguồn vốn khác nộp ngân sách là khoảng 58.188 tỷ đồng (trong đó các dự án đầu tư nước ngoài nộp 51.726 tỷ đồng). Theo báo cáo của các cơ quan, chất lượng báo cáo của một số chủ đầu tư gửi đến các Bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, chưa báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định, nhiều chủ đầu tư không báo cáo theo quy định hoặc có báo cáo nhưng mang tính hình thức, thiếu các thông tin chi tiết, nên báo cáo tổng hợp của các Bộ, ngành và địa phương cũng không đủ các số liệu cụ thể. Để bảo đảm việc đầu tư phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương c ũ ng như phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vấn đề tiêu cực có thể phát sinh từ việc đầu tư các dự án (đặc biệt là vấn đề môi trường, sử dụng đất đai, tài nguyên, lao động,...), các cơ quan liên quan cần tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng các nguồn vốn khác phù hợp các quy định hiện hành. 7. Tình hình giám sát đầu tư của cộng đồng: Trong số 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ có số liệu giám sát đầu tư của cộng đồng của 29 tỉnh/thành phố. Theo số liệu của 29 tỉnh/thành phố thuộc Trung ương có 10.831 dự án được giám sát đầu tư của cộng đồng, trong đó: 6.007 dự án sử dụng vốn và công sức cộng đồng, vốn ngân sách cấp xã, vốn tài trợ trực tiếp cho xã; 4.037 dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công, dự án PPP; 787 dự án sử dụng nguồn vốn khác. Trong số 10.831 dự án đã được cộng đồng giám sát, có 384 dự án phát hiện vi phạm; 1.760 dự án chưa được cộng đồng giám sát, trong đó có 326 dự án do các cơ quan, chủ đầu tư chưa công khai thông tin. Theo số liệu trên, kết quả công tác triển khai hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng còn rất hạn chế. Nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân, phù hợp với chủ trương, chính sách của đảng, các quy định của pháp luật, đề nghị các địa phương cần quan tâm triển khai mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án trên địa bàn. 8. V ề các kiến nghị của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty: Trong các báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá đầu tư; các cuộc kiểm tra tổng thể đầu tư, các cơ quan có một số kiến nghị, đề xuất tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: - Chính phủ, các cơ quan các cấp cần bố trí đủ vốn theo kế hoạch cho các chương trình, dự án đầu tư; xem xét việc phân cấp cho các cơ quan cấp dưới được điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trong cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân cấp quản lý. - Xem xét phân cấp trong việc thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán. - Cho phép lựa chọn hình thức chỉ định thầu đối với các nhà thầu tư vấn lập quy hoạch, các dự án đặc thù, ở những địa bàn khó khăn. - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, đánh giá đầu tư cho các cơ quan. - Các cơ quan bổ sung kinh phí sự nghiệp cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; bổ sung kinh phí bố trí cho cấp xã thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng. - Năng lực cán bộ, khả năng sử dụng, kết nối công ng hệ thông tin ở một số cơ quan, địa bàn còn hạn chế. Nhân sự bố trí thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư còn có tính chất kiêm nhiệm, biến động thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. - Một số Tập đoàn, Tổng công ty địa bàn hoạt động rộng, nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư còn hạn chế. III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Trong thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, công cụ hỗ trợ thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và hoàn thiện Hệ thống thông tin đưa vào ứng dụng trong việc tiếp nhận báo cáo, tổng hợp báo cáo, công khai các số liệu các dự án đầu tư trên hệ thống công ng hệ thông tin . Thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư, nhiều vướng mắc trong qu á trình thực hiện một số dự án đã được giải quyết, tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư. Cũng thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhiều dự án có vi phạm, không có khả năng thực hiện. Tuy nhiên, so với yêu cầu và mục tiêu đề ra, kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế như: vẫn còn một số cơ quan chưa gửi báo cáo, chưa cập nhật được lên Hệ thống thông tin, số lượng các dự án phải báo cáo chưa đầy đủ, các số liệu báo cáo còn sai sót, độ chính xác thấp dẫn đến số liệu tổng hợp có tính đại diện chưa cao, chưa đánh giá được toàn diện các vấn đề. Qua tổng hợp tình hình và kết quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các bộ, ngành Trung ương, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty: 1. Theo chức năng, nhiệm vụ rà soát sửa đổ i theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân; tăng cường phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm cho các đơn vị cơ sở. 2. Tích cực triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý đầu tư nói chung và công tác giám sát, đánh giá đầu tư nói riêng theo quy định của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đầu tư và các quy định pháp luật liên quan. 3. Kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, bản quản lý dự án, các doanh nghiệp, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các đối tượng liên quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng hỗ trợ cử cán bộ tham gia hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đầu tư khi có đề xuất. 4. Chủ động trong việc sử dụng Hệ thống thông tin trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt việc báo cáo trực tuyến, cập nhật các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin theo quy định. 5. Phản hồi, xử lý các kiến nghị của các chủ đầu tư, của người dân theo thẩm quyền; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư, quản lý, kiểm soát tốt kế hoạch đầu tư, chi phí đầu tư, các vấn đề liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư. 6. Thực hiện nghiêm việc xử lý hành vi vi phạm các quy định về Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đặc biệt là xử lý các chủ đầu tư không thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả xử lý để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong kỳ báo cáo 6 tháng năm 2017. 7. Đối với các cơ quan không gửi báo cáo, chưa cập nhật được báo cáo trên Hệ thống thông tin: yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan. Kết quả xử lý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 6 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và có ý kiến chỉ đạo./. Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Trung ương Đ ả ng; - Văn phòng Quốc hội, UBKT Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, Cơ q u an ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng Công ty 91; - UBND và Sở KH&ĐT các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT; - Lưu: VT, GS&TĐĐT. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Chí Dũng DANH MỤC TÀI LIỆU (Kèm th eo văn bản số: 4355 /BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 /5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 1. Tổng hợp danh sách các cơ quan chưa báo cáo trên Hệ thống thông tin. 2. Phụ biểu 1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ. 3. Phụ biểu 2. Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công. 4. Phụ biểu 3. Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước. 5. Biểu tổng hợp Số dự án sử dụng vốn nhà nước thực hiện đầu tư trong kỳ. 6. Biểu tổng hợp về tình hình thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. 7. Phụ biểu 4. Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP. 8. Biểu tổng hợp về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP. 9. Phụ biểu 5. Tình hình thực hiện giám sát đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác. 10. Biểu tổng hợp về tình hình thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác. 11. Phụ biểu 6. Tổn g hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng. 12. Biểu tổng hợp về tình hình thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng. TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CHƯA BÁO CÁO TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN (Kèm theo văn bản s ố : 4 3 55/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 /5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) I. Địa phương 1. Thành phố Hải Phòng. 2. Thái Nguyên. 3. Yên Bái. 4. Hà Nam. 5. Hải Dương. 6. Nghệ An. 7. Quảng Nam. 8. Tiền Giang. 9. Kiên Giang. II. Bộ, ngành Trung ương; Tập đoàn, tổng công ty 1. Bộ Công Thương. 2. Bộ Xây dựng. 3. Ủy ban dân tộc. 4. Văn phòng Trung ương Đảng. 5. Văn phòng Quốc hội. 6. Văn phòng Chính phủ. 7. Văn phòng chủ tịch nước. 8. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 9. Tòa án nhân dân tối cao. 10. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 11. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 12. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 13. Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 14. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 15. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. 16. Tổng công ty Cà phê Việt Nam. 17. Tổng công ty Hàng không Việt Nam. 18. Tổng công ty Lương thực Miền Nam. PHỤ BIỂU 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRONG KỲ BÁO CÁO STT Nội dung Kế hoạch vốn năm Trong đó b ố tr í trả nợ đọn g XDCB Nợ đọng XDCB còn lại Tình hình thực hiện Tình hình giải ngân Thất thoát , l ã ng phí được phát hiện Giá trị So với KH (%) Giá tr ị So với KH (%) 1 Dự án sử dụng vốn nhà nước 1.605.281 594.797 43.310 952.513 94,26 1.513.090 94,26 5,5 1 Vốn đầu tư công 1.392.484 590.334 42.269 751.023 93,63 1.305.884 93,78 5,5 1.1 Vốn ngân sách nhà nước 1.207.669 587.875 29.081 593.276 95,72 1.141.606 94,53 4,6 a Vốn NSTW 1.072.495 578.733 14.518 484.153 98,05 1.033.380 96,35 1,5 b Vốn NS Đ P 135.174 9.142 14.563 109.123 86,58 108.226 80,06 3,1 1.2 Vốn ODA 89.991 1.159 6.084 81.058 91,25 83.644 92,95 0,9 1.3 Vốn TPCP 54.690 745 6.469 35.239 65,32 39.267 71,8 0 1.4 Vốn đầu tư công khác 40.134 555 635 41.449 104,73 41.368 103,07 0 2 Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công 157.373 2.511 543 159.385 102,92 146.380 93,02 0 3 Vốn khác 55.423 1.952 498 42.105 78,74 60.825 109,75 0 3.1 Trong nước 47.008 1.952 249 34.142 75,78 33.287 70,81 0 3.2 Nước ngoài 8.415 - 249 7.963 94,62 27.538 327,25 0 II Dự án đầu tư theo hình thức PPP 50.922 22 - 43.360 85,19 43.371 85,17 0 1 V ố n đầu tư c ô ng tham gia (kh ô ng t í nh vào tổng vốn đ ầ u tư) 401 - - 416 103,59 373 92,88 0 2 Vốn chủ sở hữu 10.190 - - 8.634 84,73 8.688 85,26 0 2.1 Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công 187 - - 187 100 187 100 0 2.2 Vốn khác (Trong nước) 9.883 - - 8.327 84,25 8.381 84,8 0 2.3 Vốn khác (Nước ngoài) 120 - - 120 100 120 100 0 3 Vốn vay 40.331 22 - 34.311 85,12 34.311 85,07 0 3.1 Vốn đầu tư công 743 - - 519 69,95 519 69,95 0 3.2 Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công 200 22 - 200 112,36 200 100 0 3.3 Vốn trong nước 36.789 - - 31.830 86,52 31.830 86,52 0 3.4 Vốn nước ngoài 2.600 - - 1.762 67,77 1.762 67,77 0 III Dự án sử dụng nguồn vốn khác 408.896 252 - 315.044 77,1 345.984 84,61 0 1 Vốn trong nước 198.446 252 - 121.335 61,22 151.546 76,37 0 2 Vốn nước ngoài 210.450 - - 193.709 92,04 194.437 92,39 0 IV Tổng cộng 2.065.099 595.071 43.310 1.310.917 89,18 1.902.445 92,12 5,5 1 Vốn đầu tư công ( I .1 + II.1 + II .3.1) 1.393.628 590.334 42.269 751.958 93,61 1.306.777 93,77 5,5 2 V ố n nh à nước ngoài v ố n đ ầ u tư c ô ng ( I .2 + II .2.1 + II .3.2) 157.760 2.533 543 159.772 102,93 146.767 93,03 0 3 Vốn khác 513.711 2.204 498 399.187 78,04 448.901 87,38 0 Trong nước ( I .3.1 + II .2.2 + II .3.3 + III .1) 292.126 2.204 249 195.633 67,48 225.043 77,04 0 Nước ngoài ( I .3.2 + II .2.3 + II .3.4 + III .2) 221.585 - 249 203.553 91,86 223.858 101,03 0 PHỤ BIỂU 2. TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG (DO CƠ QUAN LÀ CHỦ TRƯƠNG TRÌNH, CHỦ DỰ ÁN THÀNH PHẦN HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN) STT Nội dung CTMTQG CTMT CTMTĐP I Chủ chương trình 1 Số lượng 2 Tổng vốn kế hoạch 473.558 504.582 89.363 3 Giá trị thực hiện 396.879 351.035 88.105 4 Giá trị giải ngân 422.554 437.423 87.002 II Chủ dự án thành phần 1 Số lượng 563 434 113 2 Tổng vốn kế hoạch 471.695 500.986 87.990 3 Giá trị thực hiện 394.506 347.666 87.067 4 Giá trị giải ngân 427.362 434.361 86.034 III Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình 1 Số lượng 3.627 699 407 2 Tổng vốn kế hoạch 460.120 911.106 88.973 3 Giá trị thực hiện 430.639 351.825 87.972 4 Giá trị giải ngân 423.536 438.346 86.825 PHỤ BIỂU 3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC STT Nội dung Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà nước Phân theo nguồn vốn Dự án đầu tư công vốn NN ngoài vốn đầu tư công Dự án sử dụng NSTW TPCP ODA NSĐP Vốn ĐTC khác Tổng số A B C Tổng số A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Chuẩn bị đ ầu tư 1 Chủ trương đầu tư a Số dự án có kế hoạch chuẩn bị chủ trương đầu tư trong kỳ 19.559 78 1.196 18.285 2.488 23 488 1.977 407 100 10.306 458 5.800 b Số dự án được thẩm định chủ trương trong kỳ 19.921 30 1.184 18.707 2.291 9 513 1.769 399 70 11.228 429 5.504 c Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ 19.387 19 991 18.377 2.092 5 438 1.649 428 76 10.877 422 5.492 2 Quyết định đầu tư a S ố dự án có kế hoạch lập BCNCKT trong kỳ 17.153 22 849 16.282 1.351 2 275 1.074 323 245 7.360 221 7.653 b Số dự án được thẩm định trong kỳ 20.307 26 789 19.492 1.891 3 295 1.593 463 226 9.802 284 7.641 c Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ 21.958 16 793 21.149 2.060 3 304 1.753 575 174 11.089 330 7.730 II Thực hiện đầu tư 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 45.147 318 3.096 41.733 6.335 51 1.206 5.078 1.569 658 23.593 756 12.236 a Số dự án chuy ể n tiếp 19.362 284 2.166 16.912 3.025 41 835 2.149 638 453 11.297 355 3.594 b Số dự án khởi công mới trong kỳ 25.785 34 930 24.821 3.310 10 371 2.929 931 205 12.296 401 8.642 2 Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trong kỳ 35.904 304 2.498 33.102 4.605 42 883 3.680 1.065 739 15.767 458 13.270 3 Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện) 11.335 141 746 10.448 1.818 16 330 1.472 301 286 5.393 207 3.330 4 Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ 13.200 164 1.014 12.022 1.646 7 323 1.316 488 1.466 5.399 295 3.906 5 Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ 27 0 3 24 0 0 0 0 0 0 6 0 21 a Không phù hợp với quy định 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 b Phê duyệt không đúng thẩm quyền 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 c Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án 12 0 3 9 0 0 0 0 0 0 3 0 9 6 Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành) 39 0 11 28 0 0 0 0 0 0 36 2 1 7 Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán) 590 2 34 554 40 0 15 25 2 11 483 7 47 a Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện 21.326 1.000 5.585 14.742 2.256 - 1.972 284 1.225 1.449 16.179 133 84 b Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định 87,08 11 45 31,08 19,67 0 17,33 2,34 8 18,17 38,3 1,8 1,15 8 Số dự án chậm tiến độ trong kỳ 1.448 34 391 1.023 201 5 84 112 16 51 840 53 287 a Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 220 9 52 159 35 0 19 16 0 13 83 2 87 b Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng 779 7 217 555 92 2 36 54 14 32 502 39 100 c Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà 148 7 49 92 31 1 17 13 0 7 88 5 17 d Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời 423 11 62 350 106 6 26 74 6 11 241 40 19 đ S ố dự án chậm do các nguyên nhân khác 512 14 131 367 50 3 26 21 8 21 290 14 129 9 S ố dự án phải điều chỉnh trong kỳ 3.023 216 836 1.971 389 3 147 239 57 198 1.887 82 410 a S ố dự á n ph ả i điều chỉnh mục ti ê u, quy m ô đầu tư 737 30 138 569 140 0 63 77 19 13 451 22 92 b Số dự án phải điều chỉnh vốn đ ầ u tư 960 23 104 833 149 1 31 117 32 20 627 35 97 c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 842 16 200 626 104 2 68 34 16 18 557 15 132 d Số dự á n ph ả i điều ch ỉ nh do các nguyên nhân khác 658 9 79 570 97 1 36 60 19 11 411 23 97 10 Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau 726 14 69 643 62 1 28 33 11 2 520 19 112 11 Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ 17.739 119 1.210 16.410 2.376 28 553 1.795 322 242 10.369 196 4.234 a Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ 94.996 1.404 8.172 85.420 15.831 182 3.263 12.386 2.285 4.690 47.179 911 24 . 100 - Chỉ định đấu thầu 67.142 700 4.649 61.793 11.373 110 1.952 9.311 1.585 3.810 35.891 700 13.783 - Đấu thầu hạn ch ế 3.073 164 151 2.758 1.009 19 45 945 262 44 1.427 14 317 - Đấu thầu rộng rãi 15.328 377 2.817 12.134 2.290 50 1.041 1.199 245 674 6.932 143 5.044 - Hình thức khác 9.453 163 555 8.735 1.159 3 225 931 193 162 2.929 54 4.956 b Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ 52 5 23 24 3 0 2 1 0 1 44 0 4 - Đấu thầu không đúng quy định 45 5 23 17 3 0 2 1 0 1 39 0 2 - Ký hợp đồng không đúng quy định 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0 2 Ill Kết thúc đầu tư, bàn g iao đưa vào sử dụng 390 0 1 389 17 0 1 16 340 0 21 6 6 1 Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 22.324 51 656 21.617 1.913 1 166 1.746 674 209 9.471 375 9.682 2 Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết toán 8.434 33 605 7.796 983 0 135 848 244 122 4.811 144 2.130 3 S ố dự án được quyết toán trong kỳ 23.690 53 644 22.993 1.430 1 178 1.251 523 140 13.192 327 8.078 4 Tình hình khai thác vận hành 540 0 23 517 49 0 12 37 166 1 261 2 61 a Số dự án đã đưa vào vận hành 19.218 96 525 18.597 1.348 7 121 1.220 567 133 8.014 322 8.834 b Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả (nếu có) 253 0 8 245 3 0 1 2 0 0 246 0 4 c Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ 896 0 22 874 52 0 8 44 49 7 685 7 96 BIỂU TỔNG HỢP SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG KỲ TT T ê n c ơ quan Cơ quan kh ô ng g ửi Báo cáo GSĐG đ ầ u tư ( x ) Số dự án có quyết định phê duyệt chủ trương S ố dự án c ó QĐ đ ầ u t ư S ố dự án chuyển tiếp S ố dự án kh ở i công mời Số dự á n k ế t thúc đ ầ u tư trong kỳ S ố dự á n được quy ế t toán S ố dự án sử dụng vốn nh à nước thực hiện trong kỳ Ph â n theo nguồn vốn Số dự án trên Hệ thống Dự án đ ầu t ư công DA SD vốn NN ngoài vốn ĐTC Tổng số A B C Dự á n sử dụng NSTW TPCP ODA NSĐP Vốn ĐTC khác T ổ ng s ố A B C Tổng số 29 19 . 3 8 7 21.95 8 19 . 362 25.785 22 . 324 23.690 45.147 318 3.096 41.733 6 . 335 51 1 .2 06 5.078 1.569 658 23 .5 93 756 12.236 11.947 A Địa phương 9 13.18 6 14 . 3 0 7 15.237 17 . 304 12.753 15.699 32 .5 41 87 2.174 30.28 0 5.470 41 805 4.624 1.507 414 23.593 637 920 10.737 1 Th à nh phố H à Nội 1.03 8 1.186 2.873 1.440 1.115 1.722 4 . 313 13 236 4 . 064 236 4 102 130 9 3 4 . 063 0 2 289 2 Th à nh ph ố Hải Ph òng X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 Quảng Ninh 388 491 255 474 525 833 729 4 59 666 23 0 14 9 0 1 670 6 29 114 4 Cao Bằng 10 116 18 315 265 52 333 0 4 329 333 0 4 329 0 0 0 0 0 30 5 B ắ c K ạ n 261 282 247 423 209 260 670 1 12 657 253 1 6 246 167 6 199 45 0 41 6 L ạn g S ơ n 66 454 327 371 308 763 698 1 65 632 403 0 36 367 31 3 167 32 62 127 7 H à Giang 113 90 230 90 109 239 320 0 46 274 58 0 28 30 29 16 113 104 0 103 8 Tuyên Quang 89 73 3 132 7 0 135 0 6 129 26 0 5 21 32 2 36 0 39 30 9 Th á i Nguy ê n X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 10 Điện Biên 210 204 386 142 143 95 528 0 18 510 186 0 10 176 192 0 138 9 3 273 11 Lai Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 12 S ơ n La 475 622 392 831 395 553 1.223 0 53 1.170 456 0 40 416 105 23 598 41 0 275 13 L à o Cai 61 245 413 380 212 368 793 1 32 760 206 1 7 198 99 11 443 8 26 110 14 Yên Bái X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 15 Hòa B ì nh 61 82 156 102 14 24 258 0 48 210 79 0 34 45 7 17 155 0 0 243 16 Phú Thọ 518 62 5 346 708 40 1 424 1 . 054 12 66 976 252 12 35 205 138 11 631 22 0 172 17 V ĩ nh Ph ú c 597 418 376 412 520 396 788 2 32 754 4 0 3 1 3 11 770 0 0 84 18 Bắc Giang 790 790 562 873 798 798 1.435 3 20 1.412 247 3 20 224 24 5 1.159 0 0 66 19 B ắ c Ninh 507 476 522 560 294 737 1.082 1 55 1.026 14 0 0 4 19 2 1.019 0 28 40 20 Hưng Yên 157 96 72 24 34 0 96 0 17 79 12 0 9 3 5 11 68 0 0 21 21 H à Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 22 H ải Dương X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 Th á i B ì nh 175 173 130 153 126 214 283 0 46 237 59 0 31 28 14 13 196 1 0 85 24 Nam Định 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 25 Ninh Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 26 Thanh Hóa 259 543 339 622 334 258 961 6 61 894 191 6 19 166 21 24 723 2 0 237 27 Nghệ An X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 28 Hà Tĩnh 194 265 415 121 362 240 536 1 27 508 164 1 17 146 15 110 222 23 2 185 29 Quảng Bình 250 262 188 427 131 156 615 0 24 591 193 0 14 179 8 8 370 7 29 113 30 Qu ả ng T rị 269 304 315 300 122 60 615 0 14 601 157 0 14 143 36 3 412 7 0 96 31 Thành phố Đà Nẵng 172 130 181 272 232 278 453 2 71 380 6 0 4 2 0 3 444 0 0 391 32 Thừa Thiên Huế 142 280 416 407 43 0 823 1 12 810 387 1 11 375 53 1 382 0 0 195 33 Quảng Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 34 Quảng Ngãi 546 807 408 1.003 575 1.328 1.411 2 44 1 . 365 438 0 14 424 169 8 790 5 1 136 35 Bình Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 36 Phú Yên 204 256 103 242 205 206 345 0 35 310 39 0 18 21 49 15 231 8 3 194 37 Khánh Hòa 500 494 234 743 659 281 977 1 42 934 23 0 10 13 1 2 951 0 0 88 38 Ninh Thuận 89 81 106 209 396 85 315 0 22 293 174 0 40 134 13 3 59 42 24 213 39 B ì nh Thuận 156 141 356 142 148 94 498 0 42 456 39 0 21 18 4 4 451 0 0 330 40 G ia Lai 22 77 54 87 46 83 141 0 15 126 63 0 15 48 1 8 69 0 0 425 41 Kon Tum 273 232 115 110 110 108 225 2 48 175 94 2 20 72 13 1 110 0 7 111 42 Đ ắ k N ông 118 104 47 127 112 269 174 1 25 148 25 1 13 11 0 11 137 1 0 75 43 Đ ắ k Lắk 106 108 214 139 59 103 353 1 7 345 42 1 5 36 12 1 293 5 0 50 44 L â m Đ ồng 69 89 68 90 0 0 158 0 52 106 23 0 23 0 2 6 127 0 0 121 45. Th à nh ph ố Hồ Ch í M inh 1.234 919 1.570 1.090 837 1.092 2.660 13 304 2.343 1 0 1 0 0 21 2.033 0 605 1.754 46 Thành phố Cần Thơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 47 Bà Rịa Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 48 Đồng Nai 455 531 477 343 550 383 820 0 49 771 0 0 0 0 0 0 820 0 0 251 49 T â y Ninh 56 113 262 375 395 389 637 0 18 619 18 0 18 0 0 0 619 0 0 190 50 B ì nh D ươ ng 219 131 238 206 170 342 444 4 122 318 0 0 0 0 0 6 438 0 0 362 51 Bình P hước 107 41 49 28 17 30 77 0 17 60 27 0 21 6 4 2 44 0 0 159 52 Long An 513 542 337 538 456 489 875 0 24 851 179 0 7 172 65 0 588 43 0 250 53 T iề n Giang X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 54 Vĩnh Long 176 179 129 233 111 984 362 1 9 352 62 1 9 52 3 1 281 2 13 93 55 Trà Vinh 129 0 173 74 25 0 247 1 80 166 40 1 30 9 1 8 198 0 0 104 56 Bến Tre 85 55 233 95 0 0 328 4 35 289 27 2 15 10 23 4 274 0 0 185 57 Hậu Giang 150 126 240 250 113 156 490 4 16 470 25 1 10 14 28 16 407 2 12 75 58 Đồng Tháp 358 404 249 616 233 476 865 0 51 814 79 0 13 66 27 2 724 33 0 142 59 An Giang 527 421 304 729 619 305 1.033 2 38 993 43 0 8 35 35 6 765 149 35 155 60 Ki ê n Giang X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 61 Sóc Tr ă ng 110 107 27 241 206 23 268 3 8 257 43 3 2 38 36 5 183 1 0 247 62 Bạc Li ê u 96 56 8 2 15 12 3 97 0 47 50 21 0 19 2 14 0 23 39 0 28 63 C à Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 B C á c Bộ , Ngành, Cơ quan trung ương 13 815 148 683 256 267 242 939 76 434 429 798 8 369 421 61 59 0 21 0 762 1 Bộ Quốc phòng X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 B ộ C ô ng an X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 B ộ Ngo ạ i giao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 Bộ T ư ph á p 0 0 64 36 12 13 100 0 11 89 99 0 11 88 0 0 0 1 0 1 5 Bộ T à i ch í nh 716 63 179 92 99 108 271 2 89 180 271 2 89 180 0 0 0 0 0 247 6 B ộ Công t h ươ ng X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7 Bộ Lao động - Thương b inh v à Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 B ộ Giao t hông vận tải 6 15 86 16 21 69 102 35 62 5 33 1 27 5 44 25 0 0 0 105 9 Bộ Xây dựng X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 2 30 20 0 6 50 0 36 14 50 0 36 14 0 0 0 0 0 6 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 40 47 1 40 52 75 0 192 34 100 58 148 2 88 58 16 28 0 0 0 41 12 Bộ Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 13 Bộ Nội vụ 2 2 2 3 1 2 5 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0 0 0 3 14 Bộ Khoa học và Công nghệ 3 0 8 7 2 3 15 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 22 15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 16 Bộ Tài nguyên và Môi trường 0 3 38 16 13 6 54 1 30 23 48 1 24 23 0 6 0 0 0 15 17 Bộ Thông tin và Truyền thông 6 6 29 7 18 5 36 2 18 16 15 0 6 9 1 0 0 20 0 82 18 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 0 5 1 5 1 6 0 2 4 6 0 2 4 0 0 0 0 0 24 19 Ủy ban dân tộc X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 Văn phòng Trung ương Đảng X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 Văn phòng Quốc hội X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 Văn phòng chủ tịch nước 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 23 Văn phòng Chính phủ X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Thanh tra Ch í nh phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 Kiểm toán Nhà nước 0 0 7 0 0 4 7 1 6 0 7 1 6 0 0 0 0 0 0 7 27 Viện kiểm sát nhân dân tối cao X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28 Tòa án nhân dân tối cao X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 38 8 51 6 10 18 57 0 31 26 57 0 31 26 0 0 0 0 0 1 30 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Hội nông dân Việt Nam 2 2 43 0 11 7 43 0 31 12 43 0 31 12 0 0 0 0 0 17 32 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C Cơ Quan thuộc chính phủ 3 17 11 67 23 34 28 90 2 40 48 53 1 21 31 0 0 0 29 8 97 1 Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 7 0 17 8 4 2 25 0 2 23 25 0 2 23 0 0 0 0 0 16 3 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 0 0 1 3 4 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 10 4 . Đài tiếng nói Việt Nam 0 3 15 8 7 6 23 0 11 12 16 0 10 6 0 0 0 0 7 16 5 Thông tấn xã Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 Đài Truyền hình Việt Nam 10 8 32 3 19 17 35 2 21 12 8 1 5 2 0 0 0 26 1 35 7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 0 0 2 1 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 D Các tập đoàn và tổng công ty 4 5.369 7.492 3.375 8.202 9.270 7.721 11.577 153 448 10.976 14 1 11 2 1 185 0 69 11 . 308 351 1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 22 2.002 1.420 2. 654 3.361 2.465 4.074 29 229 3.816 11 0 11 0 0 185 0 0 3.878 201 2 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 297 297 148 248 250 238 396 20 49 327 0 0 0 0 0 0 0 0 396 2 3 Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 105 155 214 232 232 162 446 20 42 384 0 0 0 0 0 0 0 0 446 49 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 52 44 149 44 59 38 193 72 31 90 0 0 0 0 0 0 0 0 193 22 6 Tập đoàn Dệt may Việt Nam 0 0 8 0 5 0 8 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 4.747 4.747 1.311 4.747 5.149 4.634 6.058 1 59 5.998 0 0 0 0 0 0 0 0 6.058 25 8 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 0 0 4 0 0 0 4 2 0 2 3 1 0 2 1 0 0 0 0 11 9 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tổng công ty Cà phê Việt Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Tổng công ty Giấy Việt Nam 30 30 17 36 35 25 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 12 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 7 9 3 11 7 0 14 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 13 Tổng công ty Hàng không Việt Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 99 145 62 165 85 82 227 4 9 214 0 0 0 0 0 0 0 2 225 13 15 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Tổng công ty Lương thực miền Nam X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 Tổng công ty Thép Việt Nam 0 54 20 54 72 72 74 0 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1 18 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 8 8 12 11 10 0 23 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 3 20 0 19 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 2 1 7 0 5 5 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 BIỂU TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TT Tên cơ quan Kế hoạch v ố n năm (tỷ đồng) Giá trị khối lượng thực hiện (t ỷ đồng) Giá trị giải ngân (tỷ đồng) S ố dự án được kiểm tra Số dự án được đánh giá Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư S ố dự án có vi phạm về QLCL S ố dự án ch ậ m tiến độ S ố dự án phải điều chỉnh S ố dự án có thất thoát lãng phí Số tiền thất thoát lãng phí được phát hiện (tỷ đ ồ ng) Tổng số 1.551.387 , 888 911.730,549 1.453.543,859 11.335 13.200 27 39 1.448 3.023 590 87,082 A Địa phương 254.185,848 220.059,076 219.686,173 7.783 9.252 18 39 1.066 2.744 590 80,082 1 Thành phố Hà Nội 25.715,71 22.512,22 18.449,68 915 1.159 0 0 98 310 0 0 2 Thành phố Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Quảng Ninh 11.681,089 7.541,147 10.795,114 195 194 0 0 29 0 277 21 4 Cao Bằng 2.590,662 2.146,115 2.146,115 116 78 0 0 48 32 0 0 5 Bắc Kạn 1.493,769 1.101,305 1.314,482 25 295 0 0 24 38 0 0 6 Lạng Sơn 2.838,1 2.767,8 2.730,3 26 489 0 0 0 78 23 42 7 Hà Giang 3.148,839 2.353,9 2.772,267 195 199 0 9 0 59 2 0 8 Tuyên Quang 1.576,089 1.364,097 1.501,254 0 134 0 0 0 3 0 0 9 Thái Nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Điện Biên 2.452,536 1.752,014 2.093,084 0 13 0 0 0 9 0 0 11 Lai Châu 2.521 1.949 2.242 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Sơn La 3.448,812 2.355,362 3.516,542 234 424 0 0 15 116 0 0 13 Lào Cai 4.452,8 4.245,4 4.245,4 118 329 0 1 24 43 2 0 14 Yên Bái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Hòa Bình 2.752,166 2.278,74 2.278,739 24 58 0 0 0 0 0 0 16 Phú Thọ 7.479,1 6.560,6 7.195 375 463 0 0 0 23 0 0 17 Vĩnh Phúc 6.975 459 459 170 15 0 5 62 73 0 0 18 B ắ c Giang 3.977,058 4.122,243 3.534,953 183 183 0 0 8 37 22 4 19 Bắc Ninh 6.597,76 6.487,56 5.570,38 212 281 0 0 36 151 0 0 20 Hưng Yên 2.459,6 2.295 2.284,2 18 0 0 0 0 0 0 0 21 Hà Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Hải Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Thái Bình 5.929,554 5.177,11 5.820,338 104 36 0 0 0 15 0 0 24 Nam Định 3.000,1 2.242 2.961 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Ninh Bình 2.813,38 1.554,49 1.324,02 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Thanh H ó a 25.104 28.699,8 28.615 355 0 0 1 21 14 2 1 27 Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Hà Tĩnh 4.034,1 3.481 3.540,5 354 354 0 0 13 39 0 0 29 Quảng Bình 4.431,09 4.007 3.837,99 162 159 0 0 0 0 0 0 30 Quảng Trị 2.223,031 2.223,031 1.970,072 251 229 0 0 20 29 0 0 31 Thành phố Đà N ẵ ng 6.011,58 3.389,52 3.534,07 16 15 0 0 89 34 0 0 32 Thừa Thiên Huế 4.988 4.738 4.124 241 0 0 0 0 0 0 0 33 Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Quảng Ngãi 3.114 2.350 1.635 0 0 0 0 43 46 93 4,5 35 Bình Định 5.834 5.777 5.744 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Phú Yên 1.870 1.570 1.630 118 179 0 0 0 41 0 0 37 Khánh Hòa 4.058,387 3.796,731 3.624,349 413 81 0 0 0 0 0 0 38 Ninh Thuận 1.381,487 1.165,892 1.166,972 427 428 0 0 1 74 107 5,68 39 Bình Thuận 2.679 2.542 2.483 46 41 0 0 41 53 0 0 40 Gia Lai 2.210,696 1.889,658 1.853,119 94 94 0 0 0 0 0 0 41 Kon Tum 0 0 0 13 13 0 0 5 23 0 0 42 Đăk Nông 1.558 1.226,14 1.383,188 13 93 0 0 18 41 0 0 43 Đăk Lăk 3.737,984 3.118,769 3.118,769 122 89 6 0 31 41 5 1,482 44 Lâm Đồng 2.009,065 2.009,065 1.921,242 0 0 0 0 0 0 47 0 45 Thành phố Hồ Chí Minh 19.566,91 19.003,33 19.104,94 1.093 1.592 0 1 207 825 0 0 46 Thành phố C ần Thơ 3.663,05 0 784,155 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Bà Rịa Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Đồng Nai 7.220,9 6.573,262 6.573,262 588 790 0 0 21 60 0 0 49 Tây Ninh 2.473,223 2.543,067 2.431,309 11 11 0 0 57 57 0 0 50 Bình Dương 14.531,516 14.526,8 14.213,278 63 10 0 22 29 28 0 0 51 Bình Phước 2.066,465 1.756,381 1.773,531 14 0 0 0 0 20 6 0,333 52 Long An 2.538,79 2.400,658 2.424,998 110 88 0 0 47 91 4 0,087 53 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Vĩnh Long 2.998,489 2.468,082 2.468,082 19 0 0 0 19 17 0 0 55 Trà Vinh 2.773,55 2.551,458 1.951,458 6 0 0 0 0 0 0 0 56 Bến Tre 3.806,415 3.756,415 3.756,415 6 6 0 0 19 0 0 0 57 Hậu Giang 2.210,107 2.210,624 1.968,794 18 57 0 0 11 3 0 0 58 Đồng Tháp 3.111,251 2.658,824 2.658,824 6 433 0 0 0 0 0 0 59 An Giang 3.973,437 3.039,483 2.865,356 306 132 12 0 0 213 0 0 60 Kiên Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Sóc Trăng 2.144,274 2.023,172 2.023,172 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Bạc Liêu 1.959,927 1.298,811 1.273,46 8 8 0 0 30 8 0 0 63 Cà Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B Các Bộ, Ngành, Cơ quan trung ương 65.527,92 7 49.146,43 9 57.806,125 335 201 0 0 44 82 0 7 1 Bộ Quốc phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bộ Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bộ Ngoại giao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bộ Tư pháp 0 0 0 29 0 0 0 2 7 0 0 5 Bộ Tài chính 486,71 0 0 163 86 0 0 15 33 0 0 6 Bộ Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 460,8 310,905 458,812 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Bộ Gi ao thông vận t ả i 44.365,72 39.362,75 39.362,75 29 28 0 0 0 0 0 0 9 Bộ Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Bộ Văn h ó a, Thể thao và Du lịch 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 11 Bộ N ô ng nghiệp và Phát triển nông thôn 13.036,12 3.337,67 11.885,949 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Bộ Y tế 3.002,2 2.421,2 2.421,2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Bộ Nội vụ 508,173 480,2 480,2 6 0 0 0 5 1 0 0 14 Bộ Khoa học và Công nghệ 588 537,4 537,4 8 10 0 0 5 1 0 0 15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Bộ Tài nguyên và Môi trường 785,5 700 779,7 7 14 0 0 6 0 0 0 17 Bộ Thông tin và Truyền thông 1.443,834 1.205,761 1.127,154 12 19 0 0 0 6 0 0 18 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 68,67 53,171 7,439 0 1 0 0 0 1 0 0 19 Ủy ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Văn phòng Trung ương Đảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Văn phòng Quốc hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Văn phòng chủ tịch nước 25 2,15 10,79 1 1 0 0 1 0 0 0 23 Văn phòng Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Thanh tra Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Kiểm toán Nh à nước 71 70,5 70,5 12 12 0 0 0 0 0 0 27 Viện kiểm sát nhân dân tối cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Tòa án nhân dân tối cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 454 432,532 432,532 23 23 0 0 0 19 0 7 30 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Hội nông dân Việt Nam 232,2 232,2 231,699 35 7 0 0 7 14 0 0 32 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C Cơ Quan thuộc chính phủ 3.682,267 2.889,4 2.759,767 53 67 0 0 2 9 0 0 1 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 477,36 431,46 431,46 25 25 0 0 0 0 0 0 3 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 118 100 113 8 8 0 0 0 2 0 0 4 Đài tiếng nói Việt Nam 402,768 374,184 401,171 4 9 0 0 0 4 0 0 5 Thông tấn xã Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Đài Truyền hình Việt Nam 2.435,105 1.898,359 1.753,55 10 19 0 0 2 3 0 0 7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch H ồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 249,034 85,397 60,586 6 6 0 0 0 0 0 0 D Các tập đoàn và tổng công ty 1.227.991,846 639.635,634 1.173.291,794 3.164 3.680 9 0 336 188 0 0 1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 132.536 134.858 127.777 2.355 2.294 0 0 221 0 0 0 2 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 3.757,929 2.986,61 2.946,67 0 396 9 0 29 17 0 0 3 Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tập đoàn Công nghiệp Than - K hoán g sản Việt Nam 2.390 15.462 14.728 164 220 0 0 33 59 0 0 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 36.099,93 23.905,64 20.051,72 117 128 0 0 22 40 0 0 6 Tập đoàn Dệt may Việt Nam 266,5 245,9 245,9 5 8 0 0 0 0 0 0 7 Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 10.447 7.833 7.445 424 487 0 0 0 61 0 0 8 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1.039.616 451.763 998.431 1 0 0 0 0 0 0 0 9 T ổ ng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tổng công ty Cà phê Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Tổng công ty Giấy Việt Nam 140,58 72,93 68,77 45 45 0 0 22 0 0 0 12 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 0 416,687 391,127 0 0 0 0 0 0 0 0 13 T ổ ng công ty Hàng không Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Tập đoàn H ó a chất Việt Nam 1.671,077 1.693,527 808,187 26 75 0 0 0 0 0 0 15 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 389,92 95,84 95,92 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Tổng công ty Lương thực mi ề n Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Tổng công ty Thép Việt Nam 0 0 0 25 25 0 0 2 5 0 0 18 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 676,91 302,5 302,5 2 2 0 0 7 6 0 0 19 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ BIỂU 4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP STT Nội dung Tổng số Phân theo nhóm A * B C I Chuẩn bị đầu tư 1 Danh mục dự án a Số dự án thực hiện thủ tục đề xuất đầu tư 220 46 135 39 - Do cơ quan nhà nước đề xuất 120 42 72 6 - Do nhà đầu tư đề xuất 100 4 63 33 b Số dự án được phê duyệt đ ề xuất, công bố 69 4 51 14 2 Số dự án có quyết định đầu tư 18 1 8 9 3 Số dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư 28 0 17 11 - Chỉ định nhà đầu tư 21 0 14 7 - Đấu thầu rộng rãi 11 0 7 4 4 Số dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 30 1 24 5 5 Số dự án được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 7 0 7 0 6 Số dự án hoàn tất các thủ tục Hợp đồng dự án 26 1 21 4 II Thực hiện đầu tư 0 0 0 0 1 Số dự án thực hiện đầu tư 130 38 82 10 a Số dự án chuy ể n tiếp 104 34 68 2 b Số dự án khởi công mới 26 4 14 8 2 S ố dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định 68 33 31 4 3 Số dự án đã thực hiện kiểm tra (do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện) 56 31 23 2 4 Số dự án đã thực hiện đánh giá 10 4 4 2 5 Số dự án có vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, quản lý chất lượng được phát hiện 0 0 0 0 6 S ố dự án có thất thoát , lãng phí được phát hiện (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán) 0 0 0 0 a Tổng vốn đầu tư của các dự án thất thoát, lãng phí bị phát hiện 0 0 0 0 b Tổng số tiền bị thất thoát , lãng phí được xác định 0 0 0 0 7 Số dự án chậm tiến độ 8 0 8 0 a S ố dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 9 1 8 0 b Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng 19 7 12 0 c Số dự án chậm tiến độ do năng lực của Nhà đầu tư, nhà thầu 2 0 2 0 d Số dự án chậm do các nguyên nhân khác 4 0 4 0 8 Số dự án phải điều chỉnh 4 0 4 0 a Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư 8 0 8 0 b Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 14 2 12 0 c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 11 2 9 0 d S ố dự án phải điều chỉnh do các nguyên nh â n khác 0 0 0 0 9 Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau 0 0 0 0 I ll Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng 0 0 0 0 1 Số dự án kết thúc đầu tư 24 17 6 1 2 Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết toán 8 3 5 0 3 Số dự án được quyết toán 18 14 4 0 4 Tình hình khai thác vận hành 6 0 4 2 a Lũy kế số dự án đã đưa vào vận hành 69 27 36 6 b Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật 0 0 0 0 c Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả (nếu có) 0 0 0 0 BIỂU TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP TT Tên cơ quan Số lượng dự án thực hiện trong kỳ Tổng vốn đ ầ u tư thực hiện tr ong kỳ (t ỷ đồng) V ốn đầu tư công tham gia (tỷ đồng) V ốn nhà đầu tư huy động (tỷ đồng) S ố dự án kết th ú c đầu tư S ố dự á n được phê duyệt đề xuất S ố dự án được quyết định đầu tư S ố dự án được ký hợp đồng Số dự án được kiểm tra S ố dự án được đánh giá S ố dự án c ó vi phạm về thủ tục đầu tư, QLCL Số dự án chậm tiến độ Số dự án phải điều chỉnh Số dự án có thất thoát lãng phí Số tiền thất thoát lãng phí được phát hiện (tỷ đồng) Tổng số 0 43.360,19 415,67 8.633,62 24 69 18 26 56 10 0 8 4 0 0 A Địa phương 0 13.679,19 415,67 4.478,28 1 69 18 22 17 10 0 8 4 0 0 1 Thành ph ố Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Thành ph ố Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Quảng Ninh 0 6.447,6 201,6 2.498,4 1 6 6 1 8 8 0 2 2 0 0 4 Cao Bằng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 B ắ c Kạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Lạng Sơn 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Hà Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Tuyên Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Thái Nguy ê n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Điện Biên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Lai Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Sơn La 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Lào Cai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Yên Bái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Hòa B ì nh 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Phú Th ọ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Vĩnh Phúc 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 B ắc Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Bắc Ninh 0 3.290,57 0 877,54 0 14 0 7 0 0 0 0 0 0 0 20 Hưng Y ê n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Hà Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Hải Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Thái B ì nh 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Ninh Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Thanh H ó a 0 1.360 0 140 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Hà Tĩ nh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Quảng Bì nh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Quảng Tr ị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Thành phố Đà N ẵ ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Thừa Thi ê n Huế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Quảng Ng ã i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 B ì nh Đ ị nh 0 305 0 105 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 Phú Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Khánh H ò a 0 728 0 109 0 2 2 2 9 0 0 6 2 0 0 38 Ninh Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 B ì nh Thu ậ n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Kon Tum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Đ ă k Nông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Đăk Lăk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Lâm Đồng 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Thành phố H ồ Chí Minh 0 978,62 164,07 748,34 0 10 3 4 0 0 0 0 0 0 0 46 Thành ph ố C ần Thơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Bà Rịa Vùng Tàu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Đồng Nai 0 519,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 Tây Ninh 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Bình Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Bình Phước 0 50 50 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 52 Long An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Vĩnh Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Trà Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Bến Tre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Đồng Tháp 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 59 An Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 60 Kiên Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Sóc Trăng 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 62 Bạc Li ê u 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 63 Cà Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B Các Bộ, Ngành, Cơ quan trung ương 0 29.681 0 4.155 , 34 22 0 0 4 39 0 0 0 0 0 0 1 Bộ Qu ố c phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bộ Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bộ Ngoại giao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bộ Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Bộ Tài ch í nh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Bộ Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bộ Lao độ n g - Th ươ ng binh và X ã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Bộ Giao thông vận tải 0 29.681 0 4.155,34 22 0 0 4 39 0 0 0 0 0 0 9 Bộ Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Bộ Văn hóa, Th ể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Bộ Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Bộ Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Bộ Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Bộ Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Bộ Tài nguyên v à Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Bộ Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Bộ K ế hoạch và Đ ầ u tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Ủy ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Văn phòng Trung ương Đảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Văn phòng Quốc hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 V ă n phòng chủ tịch nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Văn phòng Chính ph ủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 Thanh tra Chính ph ủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Ngân hàng Nh à n ướ c Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Ki ể m toán Nh à nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Viện ki ể m sát nhân dân tối cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Tòa án nh â n d â n tối cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Tổng li ê n đoàn lao động Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Hội nông dân Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Hội Liên hiệp phụ n ữ Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C Cơ Quan thuộc ch í nh phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Viện Hàn lâm Khoa học X ã hội Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Đài tiếng nói Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Thông tấn xã Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Đài Truyền hình Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Ban Quản lý L ă ng Chủ tịch H ồ Ch í Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D Các tập đoàn và tổng công ty 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tập đoàn Điện lực Vi ệt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tập đoàn Dầu kh í Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Tập đoàn D ệ t may Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Tập đoàn Bưu ch í nh vi ễ n thông Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Tổng công ty Đường s ắ t Việt Nam 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh v ố n Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tổng công ty C à phê Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Tổng công ty Giấy Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 T ổ ng công ty Hàng không Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Tổng công ty Lương thực miền Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Tổng công ty Thép Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ BIỂU 5. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN KHÁC STT Chỉ tiêu Tổng s ố Dự án FDI Dự án trong nước 1 2 3 1 2 3 1 S ố dự án nộp thủ tục xin ch ủ tr ươ ng đ ầu tư 3.965 2 202 92 3 3.563 103 2 Số dự án được ph ê duyệt chủ tr ương đ ầu tư 2.615 1 157 11 3 2.392 51 3 S ố dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong kỳ 3.362 - 831 1.317 6 860 348 4 S ố dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trong kỳ 3.533 1 431 2.427 2 395 277 5 S ố dự án thực hiện đ ầu tư trong kỳ 5.530 - 916 1.900 6 2.309 399 - Dự án cấp Giấy ch ứ ng nh ậ n đăng ký đ ầ u tư 3.700 - 444 1.814 6 1.234 202 - Dự án không cấp Giấy chứng nhận đ ă ng ký đ ầu tư 1.830 - 472 86 - 1.075 197 6 Vốn đầu tư đăng ký (tỷ đồng): a Lũy k ế t ổ ng v ố n đăng ký đầu tư 5.813.872 221.430 1.327.898 1.563.880 102.869 1.916.775 681.019 b Tổng s ố vốn đăng ký đ ầu tư tăng th ê m trong kỳ 742.379 12.342 156.665 135.475 2.711 299.460 135.726 - Dự án đăng ký mới 599.723 - 133.085 95.920 2.711 266.495 101.512 - Dự án đ ă ng ký điều ch ỉ nh t ă ng vốn đầu tư 142.656 12.342 23.581 39.556 - 32.964 34.214 7 V ố n đ ầ u tư thực hiện (t ỷ đồ ng): 58.260 - 111 11 . 400 - 40.126 6.622 a Lũy k ế tổng vốn đầu tư thực hiện 2.923.342 169.291 848.399 772.086 88.173 787.215 258.178 b T ổ ng vốn đầu tư thực hiện trong k ỳ 410.423 49.105 141.895 52.514 7.516 95.227 64.166 - Vốn chủ s ở hữu 268.895 49.105 96.793 39.596 7.454 32.738 43.209 - Vốn vay 133.936 - 44.307 12.354 - 59 . 432 17.843 - V ố n huy động hợp pháp khác 7.592 - 796 564 62 3.057 3.113 8 S ố dự án đ ã được ki ể m tra, đánh giá trong kỳ 3.750 - 324 2.066 7 1.170 183 9 S ố dự á n có v i phạm quy định v ề qu ả n l ý đ ầu tư được ph á t hiện trong kỳ 230 - 42 18 1 148 21 10 S ố dự án có vi phạm quy đ ị nh về bảo vệ môi trường được phát h i ện trong kỳ 159 - 45 42 - 51 21 11 S ố dự án có vi phạm quy đ ị nh về sử dụng đ ấ t đa i được phát hiện trong kỳ 48 - 4 - - 43 1 12 S ố dự án có vi phạm quy đ ị nh v ề qu ả n lý t ài nguyên được phát hiện trong kỳ 37 - 10 - - 25 2 13 Số dự á n phải thu hồi Giấy chứng nhận đ ă ng ký đ ầu tư trong kỳ 370 - 90 80 2 105 93 14 Số d ự án đ ã kết thúc đ ầu tư trong kỳ 487 - 52 145 - 21 7 73 15 Số dự án đưa vào khai thác vận hành trong kỳ 103 1 2 11 - 65 24 a S ố dự án c ó lợi nhuận 1.755 - 75 1.02 9 43 443 165 b T ì nh hình nộp ngân sách (tỷ đồng) 58.18 8 - 2. 8 38 49.88 8 224 4.262 1.977 BIỂU TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN KHÁC T t Tên cơ quan Số lượng dự án thực hiện trong kỳ Số dự á n FDI Số dự án trong nước Số dự án thuộc diện phê duyệt chủ trương Tổng vốn đầu tư đăng ký trong kỳ (tỷ đồng) Tổng vốn đầu tư thực hiện trong kỳ (tỷ đồng) Số dự án kết thúc đầu tư Số dự án được kiểm tra đánh giá trong kỳ Số dự án có vi phạm quy định pháp luật Số dự án phải thu hồi GCNĐ KĐT S ố dự án ph ả i điều chỉnh GCNĐ KĐT S ố dự án đưa vào vận hành trong kỳ S ố dự án c ó lợi nhuận T ì nh hình nộp ngân sách (tỷ đồng) Tổng s ố 233 0 0 2.615 129.893 , 12 61.569,007 487 3.750 474 370 3.533 103 1.755 58.188,178 A Địa phương 233 0 0 2.615 129.893,12 61.569,007 487 3.739 474 370 3.533 103 1.753 57.950,278 1 Th à nh phố Hà Nội 0 0 0 179 0 0 0 196 30 35 149 0 0 18.418 2 Thành ph ố Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Quảng Ninh 119 0 0 50 65.680,12 42.920,507 20 15 0 0 22 73 88 0 4 Cao B ằ ng 0 0 0 23 0 0 0 11 10 1 13 0 0 0 5 B ắc Kạn 0 0 0 12 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 6 Lạng Sơn 0 0 0 30 0 0 5 19 4 7 35 0 22 200 7 Hà Giang 0 0 0 15 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 8 Tuyên Quang 0 0 0 29 0 0 10 15 0 0 3 0 0 10 9 Th á i Nguyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Điện Biên 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 11 Lai Châu 0 0 0 27 0 0 7 25 0 0 10 0 0 0 12 Sơn La 0 0 0 92 0 0 0 24 5 5 12 0 16 0 13 L à o Cai 20 0 0 35 350 4.201,5 10 35 5 22 19 25 0 0 14 Yên Bái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Hòa Bình 0 0 0 65 0 0 0 65 0 1 6 0 0 0 16 Phú Thọ 0 0 0 77 0 0 18 50 0 5 24 0 18 0 17 Vĩnh Phúc 0 0 0 55 0 0 8 43 19 15 50 0 57 24.281 18 B ắ c Giang 2 0 0 98 34.931 10.107 0 42 8 11 77 0 0 1.386,6 19 Bắc Ninh 0 0 0 1 0 0 27 33 5 20 403 0 53 6.617,8 20 Hưng Yên 0 0 0 209 0 0 45 138 99 19 130 0 213 2.923 21 Hà Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Hải Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Nam Định 0 0 0 67 0 0 0 5 1 0 9 0 0 0 25 Ninh B ì nh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Thanh Hóa 0 0 0 211 0 0 43 62 39 7 42 0 0 0 27 Nghệ An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Hà T ĩ nh 0 0 0 101 0 0 16 43 13 21 16 0 34 0 29 Quảng Bình 0 0 0 142 0 0 0 31 0 2 3 0 0 0 30 Quảng Tr ị 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 29,2 31 Thành ph ố Đà N ẵ ng 0 0 0 17 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 32 Thừa Thiên Hu ế 0 0 0 45 0 0 0 24 0 0 9 0 0 700 33 Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Quảng Ng ã i 0 0 0 52 0 0 5 25 9 12 31 0 5 0 35 Bì nh Định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 0 11 0 36 Phú Yên 0 0 0 93 0 0 28 117 49 7 8 0 16 197 37 Khánh Hòa 92 0 0 57 28.932 4.340 0 65 10 1 14 5 3 0 38 Ninh Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 Bình Thuận 0 0 0 80 0 0 0 83 21 21 34 0 14 103 40 Gia Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Kon Tum 0 0 0 7 0 0 0 61 0 1 20 0 76 0 42 Đăk Nông 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 43 Đăk Lăk 0 0 0 64 0 0 17 0 3 0 11 0 0 0 44 Lâm Đồng 0 0 0 52 0 0 0 308 3 11 57 0 50 0 45 Thành phố Hồ Ch í Minh 0 0 0 21 0 0 114 1.904 10 63 1.780 0 887 0 46 Thành ph ố C ần Thơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Bà Rịa Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Đồng Nai 0 0 0 30 0 0 6 42 2 3 41 0 0 0 49 Tây Ninh 0 0 0 51 0 0 0 41 3 5 132 0 0 0 50 Bình Dương 0 0 0 96 0 0 32 0 114 32 134 0 0 0 51 Bình Phước 0 0 0 140 0 0 0 0 0 2 29 0 12 155 52 Long An 0 0 0 157 0 0 28 70 6 5 93 0 111 2.913 53 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Vĩnh Long 0 0 0 1 0 0 1 48 0 1 16 0 7 3,038 55 Trà Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Bến Tre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Đồng Tháp 0 0 0 26 0 0 0 49 1 1 11 0 15 13,64 59 An Giang 0 0 0 54 0 0 45 24 0 17 9 0 45 0 60 Kiên Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Sóc Tr ă ng 0 0 0 18 0 0 0 12 5 5 1 0 0 0 62 B ạc Liêu 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 10 0 0 0 63 C à Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B Các Bộ, Ngành, Cơ quan trung ương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Bộ Quốc phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bộ Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bộ Ngoại giao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bộ Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Bộ T à i chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Bộ Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bộ Lao động - Thương b i nh và Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Bộ Giao th ô ng vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Bộ Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Bộ V ă n hóa, Th ể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Bộ Y t ế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Bộ Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Bộ Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 B ộ Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Bộ T à i nguy ê n và M ô i trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Bộ Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Ủy ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Văn phòng Trung ương Đảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Văn ph ò ng Quốc hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Văn phòng chủ tịch nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Văn phòng Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Thanh tra Chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Ki ể m toán Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Viện kiểm sát nh â n dân tối cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Tòa án nh â n dân tối cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Trung ương Đo à n Thanh niên Cộng sản H ồ Ch í Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Hội nông d â n Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Hội Li ê n hiệp phụ nữ Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C Cơ Quan thuộc chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Viện Hàn lâm Khoa học v à Công nghệ Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Đài tiếng nói Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Thông tấn xã Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Đài Truyền hình Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bảo hiểm x ã hội Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Ban Quản lý L ă ng Chủ tịch H ồ Chí Minh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D Các tập đoàn và tổng công ty 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2 237,9 1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 237,9 3 Tổng công ty C ô ng nghiệp tàu thủy Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tập đo à n Dầu khí Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Tập đoàn D ệ t may Vi ệ t Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh v ố n Nh à n ướ c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tổng công ty Cà phê Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Tổng công ty Giấy Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tổng công ty Hàng không Vi ệ t Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Tổng c ô ng ty Lương thực miền Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Tổng công ty Thép Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Tổng công ty Công nghiệp Xi m ă ng Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ BIỂU 6. TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG STT Nội dung Tổng số dự á n đầu tư Trong đó Ghi chú Dự án sử dụng vốn và c ô ng sức cộng đồng; vốn ngân sách cấp xã; vốn tài trợ trực tiếp cho xã Dự án đầu tư công; dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư theo hình thức PPP Dự án sử dụng vốn khác 1 Tổng số dự án đầu tư trên địa b à n 11.623 4.876 5.320 1.427 2 Tổng số dự án cộng đồng đ ã giám sát, trong đó: 10.831 6.007 4.037 787 - Đúng quy định 10.094 5.623 3.702 769 - Có vi phạm 384 225 148 11 - Chưa xác định được 353 159 187 7 3 Tổng số dự án cộng đồng chưa giám sát, trong đó: 1.760 321 957 482 - Do các cơ quan chưa công khai thông tin 183 27 137 19 - Do chủ đầu tư chưa công khai thông tin 143 57 68 18 - Lý do khác 1.434 237 752 445 4 Tổng số dự án cộng đồng đã phản ánh có vi phạm 178 109 61 8 - Đã có thông báo kết quả xử lý 193 118 65 10 - Chưa có thông báo kết quả xử lý 12 4 8 0 - Chủ đầu tư đã chấp hành theo thông báo 204 116 77 11 BIỂU TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GI Á M SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TT Tên cơ quan Tổng số dự án được giám sát đầu tư của cộng đồng Dự án sử dụng vốn và công sức cộng đồng, vốn NS cấp xã, vốn tài tr ợ trực tiếp cho xã S ố dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn NN ngoài đầu tư công, dự án PPP Số dự án sử dụng vốn khác Tổng số 10.831 6.007 4.037 787 A Địa phương 10.831 6.007 4.037 787 1 Thành phố Hà Nội 0 0 0 0 2 Thành phố Hải Phòng 0 0 0 0 3 Quảng Ninh 198 169 0 29 4 Cao Bằng 78 0 75 3 5 Bắc Kạn 572 286 208 78 6 Lạng Sơn 392 42 350 0 7 Hà Giang 0 0 0 0 8 Tuyên Quang 0 0 0 0 9 Thái Nguyên 0 0 0 0 10 Điện Biên 128 9 7 112 11 Lai Châu 0 0 0 0 12 Sơn La 1.198 961 228 9 13 Lào Cai 402 0 398 4 14 Yên Bái 0 0 0 0 15 Hòa Bình 258 0 258 0 16 Phú Thọ 386 88 295 3 17 V ĩnh Phúc 0 0 0 0 18 Bắc Giang 790 479 296 15 19 Bắc Ninh 464 248 215 1 20 Hưng Yên 277 113 114 50 21 Hà Nam 0 0 0 0 22 Hải Dương 0 0 0 0 23 Thái Bình 0 0 0 0 24 Nam Định 0 0 0 0 25 Ninh B ì nh 0 0 0 0 26 Thanh Hóa 722 412 310 0 27 Nghệ An 0 0 0 0 28 H à Tĩnh 442 15 427 0 29 Quảng B ì nh 144 121 23 0 30 Quảng Trị 0 0 0 0 31 Thành phố Đà N ẵ ng 651 356 295 0 32 Thừa Thiên Huế 0 0 0 0 33 Quảng Nam 0 0 0 0 34 Qu ả ng Ngãi 0 0 0 0 35 Bình Định 0 0 0 0 36 Phú Yên 621 278 326 17 37 Khánh Hòa 0 0 0 0 38 Ninh Thuận 0 0 0 0 39 Bình Thuận 0 0 0 0 40 Gia Lai 0 0 0 0 41 Kon Tum 687 515 139 33 42 Đ ă k Nông 4 4 0 0 43 Đăk Lăk 274 274 0 0 44 Lâm Đồng 36 0 36 0 45 Thành phố Hồ Chí Minh 569 569 0 0 46 Thành phố C ần Thơ 0 0 0 0 47 Bà Rịa Vũng Tàu 0 0 0 0 48 Đồng Nai 391 0 0 391 49 Tây Ninh 0 0 0 0 50 Bình Dương 353 353 0 0 51 Bình Phước 0 0 0 0 52 Long An 243 243 0 0 53 Tiền Giang 0 0 0 0 54 Vĩnh Long 332 295 37 0 55 Trà Vinh 0 0 0 0 56 B ế n Tre 0 0 0 0 57 Hậu Giang 0 0 0 0 58 Đồng Tháp 51 51 0 0 59 An Giang 63 21 0 42 60 Kiên Giang 0 0 0 0 61 Sóc Trăng 105 105 0 0 62 Bạc Liêu 0 0 0 0 63 Cà Mau 0 0 0 0 B Các Bộ, Ngành, Cơ quan trung ương 0 0 0 0 1 Bộ Quốc phòng 0 0 0 0 2 Bộ Công an 0 0 0 0 3 Bộ Ngoại giao 0 0 0 0 4 Bộ Tư pháp 0 0 0 0 5 Bộ Tài chính 0 0 0 0 6 Bộ Công thương 0 0 0 0 7 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0 0 8 Bộ Giao thông vận tải 0 0 0 0 9 Bộ Xây dựng 0 0 0 0 10 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 12 B ộ Y tế 0 0 0 0 13 Bộ Nội vụ 0 0 0 0 14 Bộ Khoa học và C ô ng nghệ 0 0 0 0 15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 16 Bộ Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 17 Bộ Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 18 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 19 Ủy ban dân tộc 0 0 0 0 20 Văn phòng Trung ương Đảng 0 0 0 0 21 Văn phòng Quốc hội 0 0 0 0 22 Văn phòng chủ tịch nước 0 0 0 0 23 Văn phòng Chính phủ 0 0 0 0 24 Thanh tra Chính phủ 0 0 0 0 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0 0 0 0 26 Kiểm toán Nhà nước 0 0 0 0 27 Viện kiểm sát nhân dân tối cao 0 0 0 0 28 Tòa án nhân dân tối cao 0 0 0 0 29 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 0 0 0 0 30 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 0 0 0 0 31 Hội nông dân Việt Nam 0 0 0 0 32 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 0 0 0 0 C Cơ Quan thuộc chính phủ 0 0 0 0 1 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 0 0 0 0 2 Viện Hàn l â m Khoa học và Công nghệ Việt Nam 0 0 0 0 3 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 0 0 0 0 4 Đài tiếng nói Việt Nam 0 0 0 0 5 Thông tấn xã Việt Nam 0 0 0 0 6 Đài Truyền hình Việt Nam 0 0 0 0 7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 0 0 0 0 8 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 0 0 0 0 9 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 0 0 0 0 D Các tập đoàn và tổng công ty 0 0 0 0 1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 0 0 0 0 2 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 0 0 0 0 3 Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 0 0 0 0 4 Tập đoàn Công nghiệp Than - K hoán g sản Việt Nam 0 0 0 0 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 0 0 0 0 6 Tập đoàn Dệt may Việt Nam 0 0 0 0 7 Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 0 0 0 0 8 Tổng công ty Đường s ắ t Việt Nam 0 0 0 0 9 T ổ ng công ty Đầu tư và Kinh doanh v ố n Nhà nước 0 0 0 0 10 Tổng công ty Cà phê Việt Nam 0 0 0 0 11 Tổng công ty Giấy Việt Nam 0 0 0 0 12 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 0 0 0 0 13 Tổng công ty Hàng không Việt Nam 0 0 0 0 14 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 0 0 0 0 15 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 0 0 0 0 16 Tổng công ty Lương thực miền Nam 0 0 0 0 17 Tổng công ty Thép Việt Nam 0 0 0 0 18 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 0 0 0 0 19 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 0 0 0 0