4668/KH-UBND

Kế hoạch 4668/KH-UBND năm 2017 về thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4668 /KH-UBND Bến Tre , ngày 16 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NỘI DUNG “TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Ủy ban nhân dân t ỉ nh B ế n Tre xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh như sau: I. SỰ CẦN THIẾT 1. Đ ặc điểm, tình hình Trong những năm qua, tỉnh Bến Tre phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và phát triển bền vững, đồng thời tạo sự chuyển biến m ạ nh mẽ về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu; đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tạo nền tảng phát triển toàn diện trong các lĩnh vực. Với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội như trên, nhu cầu nắm bắt thông tin của người dân đang trở nên cấp thiết, nhất là các thông tin trên các phương tiện thông tin đại ch ú ng. Do đó, việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở trên địa bàn tỉnh cần được chú trọng. Hiện nay, Bến Tre có 09/09 huyện, thành phố có Đài truyền thanh cấp huyện; 164/164 xã, phường, thị trấn có Đài truyền thanh cấp xã, hoạt động chủ yếu bằng phương thức hữu tuy ế n. Trong những năm qua, các Đài truyền thanh c ơ sở trong tỉnh đã thực hiện khá tốt công tác thông tin, tuyên truyền đư ờ ng lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân. 2. Thực trạng về hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Qua công tác khảo sát thực tế hiện trạng trang thiết bị của các Đài truyền thanh cơ sở cho thấy: - Đối với Đài truyền thanh cấp huyện: Hầu hết các trang thiết bị được đầu tư trang bị cách đây nhiều năm nên đã xuống cấp nặng, thường xuyên hư hỏng, gây nhiễu sóng, chất lượng hoạt động kém, hệ thống cột ăng ten bị rỉ sét, hệ thống chống sét kém hiệu quả nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư nâng cấp do địa phương thiếu kinh phí. - Đối với Đài truyền thanh cấp xã: Đa số các xã có địa bàn rộng, dân cư không tập trung, nhất là những xã bãi ngang. Trong khi đó, hệ thống trang thiết bị của hầu hết các Đài truyền thanh cấp xã đã được đầu tư nâng cấp cách đây trên 15 năm, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, chất lượng ho ạ t động rất kém; tỷ lệ phủ sóng phát thanh chỉ đạt khoảng 30% các ấp trên địa bàn xã; hệ thống loa truyền thanh chủ y ế u hoạt động ở trung tâm xã, thị tr ấ n và các khu dân cư tập trung nên chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân ở v ù ng sâu, vùng xa. Từ đó, làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở. Mặ c dù, còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị nhưng các Đài truyền thanh cơ sở đã cố gắng duy trì hoạt động đúng với quy định. Ngoài tiếp sóng chương trình thời sự của Trung ương, tỉnh, huyện, các Đài truyền thanh xã cũng thường xuyên viết tin, bài, mẫu chuyện người tốt việc tốt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã. 3. Sự cần thiết thực hiện dự án tại địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và công tác quản lý, điều hành Phát thanh truyền hình là phương tiện thông tin đại chúng, là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội. Với đặc thù là một tỉnh thuần nông, ngoài thành phố B ế n Tre, các huyện trên địa bàn tỉnh có dân cư sống rải rác, phân tán. Do đó, việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở phục vụ ch o người dân là cần thiết và cần được quan tâm để kịp thời phục vụ nhu cầu truyền thông thông tin của người dân. Đồng thời, việc đầu tư hệ th ố ng trang thiết bị cho các Đài truyền thanh cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ph ổ bi ế n ki ế n thức pháp luật một cách sâu rộng đến từng người dân, cung cấp các thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, nâng cao đời sống văn hóa, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1. Mục tiêu chung Xây dựng và củng cố hệ thống thông tin truyền thông cơ sở nhằm đảm bảo thông tin kịp thời về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin chính thống về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội cũng như phổ biến các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến tất cả người dân, rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và hưởng thụ thông tin; tạo điều kiện để người dân tiếp cận kịp thời các thông tin để chủ động trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm,... góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương. 2. M ụ c tiêu c ụ thể Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở. Đầu tư đồng bộ hệ thống máy phát thanh FM 500W cho Đài truyền thanh cấp huyện, có khả năng điều chỉnh được tần số, công suất phát theo quy định của nhà nước, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, chất lượng tốt. Tất cả các Đài truyền thanh xã đã xuống cấp, đặc biệt là các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020 đều được trang bị mới hệ thống Đài Truyền thanh xã và có hệ thống loa truyền thanh đến tối thiểu 2/3 số ấp trong xã để kịp thời cung cấp thông tin cho người dân, phù hợp với xu hướng đổi mới công nghệ và đảm bảo chất lượng thông tin được cung cấp. III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 1. Nội dung thực hiện Chương trình Triển khai thực hiện dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để đầu tư nâng cấp trang thiết bị thông tin và truyền thông cơ sở cho các Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã đã xuống cấp nghiêm trọng, nhằm đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở. 2. Đối tượng thụ hưởng từ dự án Tất cả các Đài truyền thanh huyện và Đài truyền thanh xã đã xuống cấp nghiêm trọng nh ư ng chưa được đầu tư trang bị mới: 09 Đài truyền thanh huyện/thành phố và 164 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Năm 2016 và 2017 đã hỗ trợ nâng cấp 04 Đài truyền thanh huyện và 42 Đài truyền thanh xã; nhu cầu nâng cấp giai đoạn 2018 -2020: 05 Đài truyền thanh huyện và 122 Đài truyền thanh xã. (Danh sách chi tiết tại phụ l ục 2 và phụ l ục 3 đ í nh kèm) 3. Trang th i ết bị đầu tư nâng cấp cho các Đà i truyền thanh - Đài truyền thanh cấp huyện: Máy phát sóng FM 500W; hệ thống ăng ten phát sóng FM; dây cáp feeder; connecter. - Đài truyền thanh cấp xã: Tăng âm; loa phóng thanh; dây truyền thanh; radio chuyên dụng, bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số 50 W. 4. Đơn v ị thực hiện dự án - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. - Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân và Đài truyền thanh các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. IV. PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI - Dự án được triển khai thực hiện từ nguồn vốn Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. - Đài truyền thanh cấp huyện, xã trực tiếp quản lý, ban hành quy chế bảo quản, vận hành khai thác các cơ sở vật chất đã được đầu tư. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất do Chương trình cung cấp. - Dự án trên là dự án thành phần về thông tin và truyền thông thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. - Đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở vùng bãi ngang ven biển, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển. V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI Cải thiện đ ờ i sống văn hóa, tinh thần cho tất cả người dân nói chung và cho người dân đang sinh sống tại các xã v ù ng sâu, vùng xa của tỉnh Bến Tre nói riêng. Khi dự án được triển khai thực hiện, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thông tin rộng rãi, kịp thời và rõ ràng đến cộng đồng dân cư, góp phần tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương và gia đình. Đặc biệt là sớm giúp các xã đáp ứng được tiêu chí về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN Kinh phí tổ chức thực hiện: Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới phân b ổ hàng năm; nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật . (Chi tiết tại phụ lục 2 và phụ l ục 3 đí nh kèm). VII. QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1. Sở Thông ti n và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên qu a n triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này. Hàng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin v à Truyền thông, các sở, ngành, địa phương có liên q uan cân đối, phân bổ nguồn v ố n để triển khai thực hiện đảm bảo theo lộ trình Kế hoạch đề ra. 3 . Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị liên quan sử dụng và quyết toán kinh phí được phân bổ theo đúng quy định. 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan đ ể triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương đạt hiệu quả. 5. Các Sở, ngành t ỉ nh, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG t ỉ nh: Tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương hoàn thành các nội dung Kế hoạch để s ớ m hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về Thông tin và truyền thông. Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bến Tre. Ủy ban nhân dân tỉnh B ế n Tre kính báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, hỗ trợ kinh phí để B ế n Tre hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của tỉnh và góp phần hoàn mục tiêu chung của ngành Thông tin và Truyền thông. * Phụ lục đ í nh k è m: - Nhu cầu thực hiện Dự án giai đoạn 2018-2020 và báo cáo tình hình thực hiện tiêu ch í số 8 về Thông tin và truyền thông: Phụ lục 1 a và phụ lục 1 b. - Kế hoạch thực hiện Dự án giai đoạn 2016-2020: Phụ lục 2 và phụ lục 3. Nơi nhận: - VP Chính phủ (thay báo cáo); - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Cục Công tác phía nam - Bộ TTTT; - TTT U , HĐND tỉnh (thay báo cáo); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên gi á o Tỉnh ủy; - Các Sở, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Chánh, PCVP U BND tỉnh; - NC: KGVX, TH, TTTTDT ; - Lưu: VT. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Phước PHỤ LỤC 1a ĐỀ XUẤT NHU CẦU THỰC HIỆN NỘI DUNG TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ” GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Kế hoạch s ố : 4668 /KH-UBND ngày 16 / 10 /2017 của UBND tỉnh B ế n Tre) STT Đơn vị Số xã Số xã chưa có Đài truyền thanh Nhu cầu thực hiện Tổng số Trong đó xã miền n úi , vùng sâu, vùng xa, hải đảo Nâng cấp Đài P T TH cấp huyện và trạm ph á t lại PTTH (Đơn vị: Đài) Thiết lập mới Đà i truyền thanh xã (Đơn vị: Đài) Nâng cấp Đài truyền thanh xã (Đơn vị: Đài) Th i ết lập mới Trạm truyền thanh thôn xa trung tâm xã (Đơn vị: Trạm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I HUYỆN BA TRI 24 8 0 0 0 16 0 1 Vĩnh Hòa 2 An Đức 3 Ph ú Ngãi 4 M ỹ Chánh 5 An Phú Trung 6 A n Bình Tây 7 An Ngãi Tây 8 B ả o Thạnh 9 B ả o Thuận 10 An H òa Tây 11 Ph ư ớc Tuy 12 Tân Xuân 13 Tân Mỹ 14 Mỹ Thạnh 15 Thị Tr ấn 16 Ph ú Lễ II HUYỆN BÌNH ĐẠI 20 6 0 01 0 16 0 1 Phú Thuận 2 Châu Hưng 3 Thới Lai 4 Vang Q uớ i Tây 5 Lộc Thuận 6 Thạnh Trị 7 Thạnh Phước 8 Bình Thới 9 Bình Thắng 10 Đại Hòa Lộc 11 Thừa Đức 12 Thới Thuận 13 Thị Trấn 14 Tam Hiệp 15 Định Trung 16 Phú Long III HUYỆ N CHỢ LÁCH 11 0 0 01 0 6 0 1 Phú Phụng 2 Vĩnh Thành 3 Vĩnh Hòa 4 Hòa Nghĩa 5 Hưng Khánh Tr u ng B 6 Thị Trấn IV H UYỆ N MỎ CÀY NAM 17 3 0 0 0 12 0 1 An Định 2 A n Thạnh 3 Hương Mỹ 4 Đa Phước Hội 5. Ngãi Đăng 6 Phước Hiệp 7 Tân Hội 8 T â n Trung 9 Thị Trấn 10 Thành Thới A 11 Thành Thới B 12 Bình Khánh Tây V HUY ỆN THẠNH PHÚ 18 5 0 01 0 11 0 1 Hòa Lợi 2 Mỹ H ưng 3 Đại Điền 4 An Qui 5 An Điền 6 Thạnh Phong 7 Tân Phong 8 An Thạnh 9 An Nhơn 10 Thạnh Hải 11 Thị Trấn VI HUY ỆN MỎ CÀY B Ắ C 13 2 0 01 0 9 0 1 Hòa L ộc 2 Thạnh Ngãi 3 Phước Mỹ Trung 4 Nhuận Phú Tân 5 Khánh Thạnh Tân 6 Thành An 7 Tân Thành Bình 8 Hưng Khánh Trung A 9 Tân Bình VII HUYỆ N G IỒ NG TRÔM 22 2 0 0 0 18 0 1 Thuận Đi ề n 2 Tân Hào 3 Lương H òa 4 Lương Q u ới 5 Phong Mỹ 6 Hưng L ễ 7 Mỹ Thạnh 8 Thị Trấn 9 Tân L ợi Thạnh 10 Châu Hòa 11 Thanh Phú Đông 12 Hưng Phong 13 Bình H òa 14 Hưng Nhượng 15 Phước Long 16 Sơn Phú 17 Tân Thanh 18 Châu B ì nh VIII HUYỆN CHÂU THÀNH 22 1 0 0 0 18 0 1 An Hóa 2 An Phước 3 An Khánh 4 Phú Túc 5 Tiên Thủy 6 Thị Trấn 7 Giao Long 8 Phú An Hòa 9 Hữu Định 10 An Hiệp 11 Sơn Hòa 12 Tam Phước 13 Giao Hòa 14 Tân Thạch 15 Phú Đức 16 Tân Phú 17 Tiên Long 18 Tường Đa IX TH À NH PH Ố B Ế N TRE 17 0 0 01 0 16 0 1 Phường Phú Khương 2 Xã Sơn Đông 3 Xã Mỹ Thành 4 Xã Phú Hưng 5 X ã Bình Phú 6 Xã Phú Nhuận 7 Xã Mỹ Thạnh An 8 Phường Phú Tân 9 Phường 1 10 Phường 2 11 Phường 3 12 Phường 4 13 Phường 5 14 Phường 6 15 Phường 7 16 Phường 8 TỔNG CỘNG: 164 27 0 05 0 122 0 PHỤ LỤC 1b BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Kế hoạch s ố : 4668 /KH-UBND ngày 16 / 10 /2017 của UBND tỉnh B ế n Tre) STT Tên huyện, thành phố Xã đạt nội dung 8.1 - Xã có điểm phục vụ bưu chính Xã đạt nộ i dung 8.2 - Xã có dịch vụ viễn thông, Internet Xã đạt nội dung 8.3 - Xã có Đài truyền thanh và hệ th ố ng loa đến các thôn Xã đạt nộ i dung 8.4 - Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành Gh i chú 1 2 3 4 5 6 7 I Huyện Ba Tri 07 07 03 07 1 Xã An Ngãi Trung x x x x Đã công nhận 2 Xã Mỹ Nhơn x x x x Đã công nhận 3 Xã Mỹ Hòa x x x x Đã công nhận 4 Vĩnh Hòa VHX x x 5 Vĩnh An VHX x x 6 An Ngãi Tây VHX x x 7 Phú Ngãi VHX x x II Huyện Bình Đại 05 05 02 05 1 Xã Long Hòa x x x x Đã công nhận 2 Thới Thuận x x x x Đã công nhận 3 Long Định VHX x x 4 Châu Hưng BC3 x x 5 Thới Lai BC3 x x III Châu Thành 05 05 02 05 1 Quới Sơn x x x x Đã công nhận 2 Thành Triệu x x x x Đã công nhận 3 An Phước VHX x x 4 Tiên Long VHX x x 5 An Hiệp BC3 x x IV Chợ Lách 07 09 04 09 1 Vĩnh B ì nh x x x x Đã công nhận 2 Phú Sơn x x x x Đã công nhận 3 Tân Thiềng x x x x Đã công nhận 4 Long Thới x x x x Đã công nhận 5 Hòa Nghĩa Chưa x x 6 Hưng Khánh Trung B Chưa x x 7 Vĩnh Hòa BC3 x x 8 Phú Phụng BC3 x x 9 Vĩnh Thành VHX x x V Mỏ Cày Bắc 05 05 02 05 1 Tân Phú Tây x x x x Đã công nhận 2 Tân Thanh Tây x x x x Đã công nhận 3 Thanh Tân VHX x x 4 Tân Bình VHX x x 5 Thành An VHX x x VI Mỏ Cày Nam 04 05 02 05 1 Cẩm Sơn x x x x Đã công nhận 2 An Thới x x x x Đã công nhận 3 Tân Hội Chưa x x 4 Ph ư ớc Hiệp VHX x x 5 Minh Đức VHX x x VII Thạnh Phú 05 05 02 05 1 Quới Điền x x x x Đã công nhận 2 An Nhơn x x x x Đã công nhận 3 Thới Thạnh VHX x x 4 Giao Thạnh BC3 x x 5 Tân Phong BC3 x x VIII Giồng Trôm 05 06 03 06 1 Lương Quới x x x x Đã công nhận 2 Lương Phú x x x x Đã công nhận 3 Bình Thành x x x x Đã công nhận 4 Phong N ẫ m VHX x x 5 Sơn Phú VHX x x 6 Hưng Lễ VHX x x IX Thành phố Bến Tre 03 03 01 03 1 Nhơn Thạnh x x x x Đã công nhận 2 Sơn Đông BC3 x x 3 Mỹ Thành VHX x x Tổng số: 47 50 21 50 21 PHỤ LỤC 2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CẤP PHẦN PHÁT THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Kế hoạch s ố : 4668/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh B ế n Tre) STT Đơn vị Địa điểm Kinh phí (tr i ệu đồng) Tổng s ố Trong đó Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 1 2 3 4 5 6 7 NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN: 3.900 700 700 1.000 1.000 500 1 Đài Truyền thanh huyện Châu Thành Huyện Châu Thành 350 350 2 Đài Truyền thanh huyện Ba Tri Huyện Ba Tri 350 350 3 Đài Truyền thanh huyện Giồng Trôm Huyện Giồng Trôm 350 350 4 Đ à i Truyền thanh huyện Mỏ Cày Nam Huyện Mỏ Cày Nam 350 350 5 Đài Truyền thanh huyện Bình Đại Huyện Bình Đại 500 500 6 Đài Truyền thanh thành phố Bến Tre Thành phố B ế n Tre 500 500 7 Đài Truyền thanh huyện Chợ Lách Huyện Chợ Lách 500 500 8 Đài Truyền thanh huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Bắc 500 500 9 Đài Truyền thanh huyện Thạnh Phú Huyện Thạnh Phú 500 500 Số tiền bằng chữ: Ba tỷ, ch í n trăm triệu đồng, trong đó: - Kinh phí năm 2016 và 2017 đ ã thực hiện: 1,4 tỷ đồng. - Nhu Cầu kinh phí giai đoạn 2018-2020: 2,5 tỷ đồng PHỤ LỤC 3 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Kế hoạch s ố : 4668/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh B ế n Tre) STT Đơn vị Số xã (cần nâng cấp Đà i truyền thanh) Kinh phí (tr i ệu đồng) Tổng s ố Trong đó Tổng số Trong đó Xã đảo Xã miền n úi Xã đặc biệt khó khăn Xã khác thuộc CT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I HUYỆN BA TRI 24 0 0 09 15 1068,71 324,96 243,75 500 400 700 1 An Hiệp x 54,16 2 Tân Thủy x 54,16 3 An Thủy x 54,16 4 Mỹ Nhơn x 54,16 5 An Ngãi Trung x 54,16 6 Mỹ H òa x 54,16 7 Tân H ư ng x 81,25 8 Vĩnh An x 81,25 9 Phú Lễ x 81,25 100 10 Vĩnh Hòa x 100 11 An Đức x 100 12 Phú Ngãi x 100 13 Mỹ Chánh x 100 14 An Phú Trung x 100 15 An Bình Tây x 100 16 An Ngãi Tây x 100 17 Bảo Thạnh x 100 18 Bảo Thuận x 100 19 An Hòa Tây x 100 20 Phước Tuy x 100 21 Tân Xuân x 100 22 Tân Mỹ x 100 23 Mỹ Thạnh x 100 24 Thị Trấn x 100 II HUYỆN BÌN H ĐẠI 19 0 0 05 14 1.81 6,66 54,16 125,5 500 500 600 1 Long H òa x 54,16 2 Phú Vang x 81,25 3 Long Định x 81,25 4 Phú Thuận x 100 5 Châu Hưng x 100 6 Thới Lai x 100 7 Vang Q u ới Tây x 100 8 Lộc Thuận x 100 9 Thạnh Trị x 100 10 Thạnh Phước x 100 11 Bình Thới x 100 12 Bình Thắng x 100 13 Đại Hòa Lộc x 100 14 Thừa Đức x 100 15 Thới Thuận x 100 16 Thị Trấn x 100 17 Tam Hiệp x 100 18 Định Trung x 100 19 Phú Long x 100 III HUYỆN CHỢ LÁCH 11 0 0 0 11 897,89 216,64 81,25 300 300 1 Phú Sơn x 54,16 .1 2 Vĩnh Bình x 54,16 3 LongThới x 54,16 4 Tân Thiềng x 54,16 5 Sơn Định x 81,25 6 Phú Phụng x 100 7 Vĩnh Thành x 100 8 Vĩnh Hòa x 100 9 Hòa Nghĩa x 100 10 Hưng Khánh Trung B x 100 11 Thị Trấn x 100 IV HUYỆN MỎ CÀY NAM 16 0 0 02 14 1.470,82 108,32 162,5 600 200 400 1 Cẩm Sơn x 54,16 2 An Thới x 54,16 3 Định Thủy x 81,25 4 Minh Đức x 81,25 5 An Định x 100 6 An Thạnh x 100 7 Hương Mỹ x 100 8 Đa Phước Hội x 100 9 Ngãi Đăng x 100 10 Phước Hiệp x 100 11 T â n Hội x 100 12 Tân Trung x 100 13 Thị Trấn x 100 14 Thành Thới A x 100 15 Thành Thới B x 100 16 Bình Khánh Tây x 100 V HUYỆN THẠNH PHÚ 17 0 0 08 09 1.479,14 216,64 162,5 200 500 400 1 An Thuận x 54,16 2 Mỹ An x 54,16 3 Bình Thạnh x 54,16 4 Quới Điền x 54,16 5 Phú Khánh x 81,25 6 Thới Thạnh x 81,25 7 Hòa Lợi x 100 8 Mỹ Hưng x 100 9 Đại Điền x 100 10 An Qui x 100 11 An Điền x 100 12 Thạnh Phong x 100 13 Tân Phong x 100 14 An Thạnh x 100 15 An Nhơn x 100 16 Thạnh Hải x 100 17 Thị Trấn x 100 VI HUYỆN MỎ CÀY BẮC 13 0 0 0 13 1064,33 108,32 162,5 200 400 300 1 Tân Phú Tây x 54,16 2 Tân Thanh Tây x 54,16 3 Thanh Tân x 81,25 4 Phú Mỹ x 81,25 5 Hòa L ộc x 100 6 Thạnh Ngãi x 100 7 Phước Mỹ Trung x 100 8 Nhuận Phú Tân x 100 9 Khánh Thạnh Tân x 100 10 Thành An x 100 11 Tân Thành Bình x 100 12 Hưng Khánh Trung A x 100 13 Tân Bình x 100 VII HUYỆN GI Ồ NG TRÔM 22 0 0 02 20 2.070,02 108,32 162,5 600 600 600 1 Lương Phú x 54,16 2 Bình Thành x 54,16 3 Phong N ẫ m x 81,25 4 Long Mỹ x 81,25 5 Thuận Điền x 100 6 Tân Hào x 100 7 Lương Hòa x 100 8 Lương Q u ới x 100 9 Phong Mỹ x 100 10 Hưng Lễ x 100 11 Mỹ Thạnh x 100 12 Thị Trấn x 100 13 Tân L ợi Thạnh x 100 14 Châu Hòa x 100 15 Thạnh Phú Đông x 100 16 Hưng Phong x 100 17 Bình Hòa x 100 18 Hưng Nhượng, x 100 19 Phước Long x 100 20 Sơn Phú x 100 21 Tân Thanh x 100 22 Châu Bình x 100 VIII HUYỆN CHÂU THÀNH 22 0 0 01 21 2.070,82 108,32 162,5 500 700 600 1 Q u ới Sơn x 54,16 2 Thành Triệu x 54,16 3, Phước Thạnh x 81,25 4 Quới Thành x 81,25 5 An Hóa x 100 6 An Phước x 100 7 An Khánh x 100 8 Phú Túc x 100 9 Tiên Thủy x 100 10 Thị Trấn x 100 11 Giao Long x 100 12 Phú An Hòa x 100 13 Hữu Định x 100 14 An Hiệp x 100 15 Sơn Hòa x 100 16 Tam Phước x 100 17 Giao Hòa x 100 18 Tân Thạch x 100 19 Phú Đức x 100 20 Tân Phú x 100 21 Tiên Long x 100 22 Tường Đa x 100 IX THÀNH PHỐ BẾN TRE 17 0 0 0 17 1.654,16 54,16 0 600 400 600 1 Xã Nhơn Thạnh x 54,16 2 Phường Phú Khương x 100 3 Xã Sơn Đông x 100 4 Xã Mỹ Thành x 100 5 Xã Phú Hưng x 100 6 Xã Bình Phú x 100 7 Xã Phú Nhuận x 100 8 Xã Mỹ Thạnh An x 100 9 Phường Phú Tân x 100 10 Phường 1 x 100 11 Phường 2 x 100 12 Phường 3 x 100 13 Phường 4 x 100 14 Phường 5 x 100 15 Phường 6 x 100 16 Phường 7 x 100 17 Phường 8 x 100 T Ổ NG CỘNG: 161 0 0 27 134 14.800 1.300 1.300 4.000 4.000 4.200 S ố tiền bằng chữ: Mười b ố n tỷ, tám tr ă m triệu đồng, trong đ ó : - Kinh phí đã thực hiện năm 2016 và năm 2017: 2,6 tỷ đồng. - Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2018-2020: 12,2 tỷ đồng