08/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2017 về kết quả giám sát tình hình, sử dụng đất của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016; Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 33/BC-ĐGS ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016; đồng thời nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về đất đai có nhiều tiến bộ; các cơ quan quản lý nhà nước đã bám sát Luật đất đai, Luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư được giao đất, thuê đất thực hiện các dự án trên địa bàn. Nhờ vậy, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu và đầu tư, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục, làm giảm hiệu quả sử dụng đất. Cụ thể là: Việc triển khai một số dự án đầu tư không đạt như kỳ vọng của tỉnh. Quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư còn mất nhiều thời gian; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc đã làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư của dự án; một số quy hoạch đã phát sinh bất cập trong quá trình triển khai; công tác thẩm định năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn; thiếu kiên quyết trong thu hồi dự án; việc xử lý tài sản trên đất khi thu hồi các dự án gặp nhiều vướng mắc. Hiệu lực, hiệu quả thực hiện một số kết luận thanh tra, các văn bản gia hạn thời gian thực hiện dự án chưa cao. Công tác phối hợp liên ngành và giữa các sở, ngành với các địa phương trong việc xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, quản lý các dự án trên địa bàn tỉnh còn thiếu đồng bộ. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương rà soát tất cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn, thực hiện quy trình thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, dự án ngừng hoạt động, dự án sử dụng đất sai mục đích theo quy định của Luật đầu tư, Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo quỹ đất để kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, tiềm lực thực hiện dự án, sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả. Trước mắt, cần rà soát , xem xét thu hồi 24 dự án, giám sát đặc biệt 29 dự án và đôn đốc thực hiện 26 dự án (chi tiết theo danh mục đính kèm). 2. Thực hiện công khai danh mục các dự án thu hồi, các dự án chậm triển khai tiến độ, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn theo quy định của Luật đất đai năm 2013. 3. Chỉ đạo các ngành rà soát, đánh giá lại các quy hoạch chưa hoặc chậm triển khai để có giải pháp xử lý phù hợp. 4. Chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định năng lực của các nhà đầu tư, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 5. Chỉ đạo tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp phép đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, nhất là các dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất. 6. Chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành để cắt giảm các thủ tục hành chính trong quy trình thực hiện dự án và xây dựng quy trình phối hợp giữa các ngành với địa phương có dự án thực hiện trên địa bàn để đôn đốc, kiểm tra, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai thuận lợi. 7. Chỉ đạo nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về thời gian giải quyết công việc của từng cấp, ngành và của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết các công việc liên quan đến quy trình thu hồi đất do vi phạm theo quy định của pháp luật. Điều 3. Tổ chức thực hiện. 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo thực hiện những kiến nghị c ủ a Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 33 /BC- ĐGS ngày 12 tháng 7 năm 201 7 về tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết này hàng năm tại các kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh . Trên cơ sở xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo cam kết, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần rà soát, xem xét thu hồi, dự án cần giám sát đặc biệt, dự án đôn đốc thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017./. CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu DANH MỤC 79 DỰ ÁN CẦN XEM XÉT THU HỒI, GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT, ĐÔN ĐỐC TIẾN ĐỘ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) STT Tên dự án Tên chủ đầu tư Địa điểm Vốn ĐK (tỷ đồng) Vốn giải ngân đến 2016 (tỷ đồng) Diện tích SD đất đăng ký (ha) DT đất nhà nước giao, cho thuê (ha) Ghi chú I Danh mục 24 cần rà soát xem xét thu hồi 9.103,51 240,90 352,47 36,30 1 Khu nghỉ dưỡng ven biển Lăng Cô Công ty TNHH Pegasus Fund 2 - Việt Nam KKT Chân Mây - Lăng Cô 78,00 27,00 8,30 8,30 Chậm tiến độ quá 24 tháng 2 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp ven đầm Lập An - Lăng Cô Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Du lịch CIT KKT Chân Mây - Lăng Cô 192,00 5,00 7,70 Chậm tiến độ chuẩn bị đầu tư; ảnh hưởng GPMB của dự án hầm đường bộ Phú Gia 3 Nhà máy cơ khí chính xác Chân Mây Công ty TNHH sản xuất cơ khí Chân Mây Việt Nam KKT Chân Mây - Lăng Cô 48,00 25,00 0,30 Đã xây dựng 01 nhà xưởng từ năm 2008 nhưng ngừng hoạt động từ đó đến nay 4 Nhà máy sản xuất thuốc chữa bệnh, vật tư y tế và các thực phẩm chức năng Công ty TNHH Hutecs Việt Nam Huế KCN Phú Bài 63,00 0,00 1,00 Chưa triển khai xây dựng 5 Dự án đầu tư xây dựng phòng khám, khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên KCN Công ty TNHH Đức Hoàng Phát KCN Phú Bài 30,00 0,00 0,80 Chưa triển khai xây dựng 6 Dự án sản xuất và kinh doanh các loại nhà lắp ghép Công ty TNHH Quốc tế Kugler KCN Phú Bài 6,70 6,70 1,50 Dự án ngừng hoạt động từ tháng 9 năm 2007 7 Nhà máy sản xuất kết cấu thép Phú Bài Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Kim Nguyên KCN Phú Bài 10,00 10,00 0,90 Dự án tạm ngừng hoạt động 8 Dự án tổ hợp nhà máy pin năng lượng mặt trời Công ty Cổ phần đầu tư chuyển giao Worldtech KCN Phong Điền 6.247,50 8,00 15,00 Chậm tiến độ quá 24 tháng 9 Nhà máy sợi thủy tinh Công ty NANOSILI KCN Phong Điền 36,00 6,30 Không triển khai hơn 69 tháng kể từ ngày cấp phép đầu tư 10 Nhà máy sản xuất gạch không nung Công ty TNHH MTV Linh Ngọc KCN La Sơn 100,00 5,10 Dự án chậm triển khai 24 tháng kể từ ngày cấp giấy CNĐT 11 Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Công ty Cổ phần đầu tư Long Phụng KCN La Sơn 150,00 3,71 Dự án không triển khai 25 tháng kể từ ngày cấp giấy CNĐT 12 Dự án xây dựng tòa nhà VNPT Thừa Thiên Huế Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam 04 Hà Nội, thành phố Huế 0,35 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không khởi công trên thực địa thì thu hồi 13 Khách sạn Đông Dương Công ty TNHH MTV Đông Dương Huế 02 Hùng Vương, thành phố Huế 162,98 0,50 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không khởi công trên thực địa thì thu hồi 14 Dự án xây dựng công trình dịch vụ du lịch văn phòng, căn hộ cao cấp tại 14, 16 ,18, 20 Lý Thường Kiệt Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Đất Vàng 14, 16 ,18, 20 Lý Thường Kiệt, TP Huế 692,00 0,68 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không tiếp tục triển khai trên thực địa thì thu hồi 15 Trung tâm kinh doanh ô tô thương hiệu Toyota Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ ô tô Huế Khu Đông Nam Thủy An 40,00 0,43 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không khởi công trên thực địa thì thu hồi 16 Khu DL - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô Công ty CP Du lịch Đảo Ngọc KKT Chân Mây - Lăng Cô 80,40 21,00 12,00 12,00 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không tiếp tục triển khai trên thực địa thì thu hồi 17 Khu nghỉ dưỡng Làng Xanh Lăng Cô Công ty Liên doanh Làng Xanh - Lăng Cô KKT Chân Mây - Lăng Cô 240,00 123,20 13,40 13,40 Thu hồi phần diện tích không sử dụng 18 Dự án nhà máy sản xuất, in bao bì caton, bao bì nhựa Công ty TNHH Quý Nguyễn KCN Phú Bài 131,00 5,00 3,00 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không khởi công trên thực địa thì thu hồi 19 Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 3 Công ty TNHH ACE VINA Constructions (Hàn Quốc) KCN Phú Bài 96,00 10,00 40,00 2,60 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không khởi công trên thực địa thì thu hồi 20 Nhà máy sản xuất men frit Công ty TNHH An Viên KCN Phong Điền 113,00 4,40 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không khởi công trên thực địa thì thu hồi 21 Khu Du lịch Làng Việt Công ty Cổ phần Royal Star Việt Nam Khu vực Trường Đá, phường Thủy Biều, tp Huế 298,97 6,90 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không tiếp tục triển khai trên thực địa thì thu hồi 22 Nhà máy sản xuất các sản phẩm vệ sinh dành cho trẻ em, người già và phụ nữ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Uniroyal Cụm CN Tứ Hạ, huyện Hương Trà 77,00 1,00 Chậm tiến độ quá 24 tháng 23 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Thương mại Hương Trà Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà 196,03 211,70 Không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, đến hết 31/12/2017 không khởi công trên thực địa thì thu hồi 24 Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế Hòn Chi Vôi, xã Hương Thọ, TX Hương Trà 14,93 7,50 Đã có chủ trương thu hồi II Danh mục 29 dự án cần giám sát đặc biệt 14.888,16 345,90 1.888,83 45,20 1 Khu du lịch quốc tế Thuận Phong Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thuận Phú KKT Chân Mây - Lăng Cô 163,50 8,00 6,80 Chậm tiến độ 2 Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tai bãi bồi Lương Quán Công ty cổ phần Xây dựng 939 Bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, tp Huế 2,50 2,10 Chậm tiến độ 3 Xây dựng cơ sở 2 trường Cao đẳng nghề Nguyễn Tri Phương Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Tri Phương Đường Nguyễn Văn Linh, tp Huế 77,00 2,02 Dự án không triển khai 26 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư 4 Dự án nhà máy ván nhân tạo MDF Ý Mỹ Công ty MDF Ý Mỹ KCN Phú Bài 452,00 7,00 Dự án đang tiến hành sửa chữa nhà xưởng 5 Xây dựng cải tạo và mở rộng Khách sạn Thuận Hóa Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thuận Phú 7 Nguyễn Tri Phương, tp Huế 80,00 1,03 Chậm tiến độ 6 Xây dựng công trình mỏ cát trắng Phong Chương Công ty cổ phần Prime - Thiên Phúc Xã Phong Chương, huyện Phong Điền 13,60 103,20 Chậm tiến độ 7 Trường Trung học phổ thông Chi Lăng Công ty cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Huế Khu Đông Nam Thủy An, phường An Đông, tp Huế 95,53 17,52 Chậm tiến độ 8 Xây dựng công trình khai thác cát trắng Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền 45,40 427,16 Chậm tiến độ 9 Dự án Nhà máy chế biến cát trắng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương KCN Phong Điền 800,00 10,00 Chậm tiến độ 10 Nhà máy chế biến cát trắng Phong Điền Công ty Cổ phần Công nghệ khoáng sản Phú Thịnh KCN Phong Điền 50,00 4,50 Dự án chậm tiến độ 15 tháng so với giấy CNĐT 11 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển công nghệ Việt Nam Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang 600,00 72,00 Chậm tiến độ 12 Khai thác cát thủy tinh tại khu vực Trầm Bầu Bàng Công ty Cổ phần khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa Xã Phong Chương, Phong Bình, huyện Phong Điền 7,40 8,77 Chậm tiến độ 13 Bến số 3 - Cảng Chân Mây Công ty TNHH Hào Hưng Huế KKT Chân Mây - Lăng Cô 846,70 90,00 12,00 10,20 Chậm tiến độ 14 Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô Công ty CP ĐT Phát triển Phong Phú Lăng Cô KKT Chân Mây - Lăng Cô 5.230,00 25,00 292,00 8,40 Chậm tiến độ, được UBND tỉnh cho gia hạn 15 Khu du lịch xanh Lăng Cô Tổng công ty CP XD Điện VN KKT Chân Mây - Lăng Cô 213,30 50,00 8,40 2,60 Chậm tiến độ, được UBND tỉnh cho gia hạn 16 Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 Công ty TNHH Hello QT Việt Nam KCN Tứ Hạ 210,00 7,90 37,60 Chậm tiến độ, được UBND tỉnh cho gia hạn 17 Nạo vét thông luồng và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa biển Tư Hiền - Tư Dung và Thuận An để xuất khẩu. Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản 55 Khu vực cửa biển Tư Hiền - Tư Dung và luồng cảng Thuận An, huyện Phú Vang 120,00 Chậm tiến độ 18 Khu nhà ở An Đông Công ty CP Đầu tư An Dương Phường An Đông, tp Huế và phường Thủy Dương, tx Hương Thủy 427,32 13,60 Chậm tiến độ 19 Khu dịch vụ du lịch Liên Bằng Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Bằng Thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, tx Hương Trà 27,00 1,48 Chậm tiến độ 20 Dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường Huế Công ty TNHH Việt Thắng Phường Thủy Dương, tx Hương Thủy 61,00 5,02 Chậm tiến độ 21 Dự án Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An Công ty Cổ phần du lịch Mỹ An Thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang 544,80 3,67 Chậm tiến độ 22 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huế KKT Chân Mây - Lăng Cô 2.654,00 100,00 650,00 24,00 Chậm tiến độ, được UBND tỉnh cho gia hạn 23 Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên Bãi Chuối (Việt Nam) KKT Chân Mây - Lăng Cô 1.636,00 50,00 100,00 Chậm tiến độ 24 Dự án Nhà máy sản xuất ô tô thống nhất Huế - Phú Bài Công ty Cổ phần cơ khí thống nhất KCN Phú Bài 28,80 15,00 5,70 Chậm tiến độ 25 Dự án dây chuyền tuyển rửa cát trắng Công ty TNHH An Viên Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền 17,70 11,22 Chậm tiến độ 26 Dự án Khu nghỉ dưỡng Coastal Sịa Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Sinh thái Việt Thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền 14,50 1,90 Chậm tiến độ 27 Khu quần thể sân golf và các dịch vụ đi kèm Công ty cổ phần Thiên An Phường Thủy Dương, tx Hương Thủy 267,00 78,32 Chậm tiến độ 28 Khu nhà ở sinh viên tại Khu quy hoạch Đại học Huế Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tisco Huế Lô A9 Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Cựu, tp Huế 199,61 0,83 Chậm tiến độ 29 Khai thác đất làm vật liệu san lấp Công ty TNHH Hùng Đạt Khu vực Khe Băng, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà 3,50 5,00 Chậm tiến độ, đang thực hiện thủ tục gia hạn III Danh mục 26 dự án đôn đốc tiến độ thực hiện 5.752,13 121,80 238,64 46,90 1 Sản xuất phụ kiện Phong Điền Công ty TNHH phụ kiện HIVI Việt Nam KCN Phong Điền 106,00 22,00 7,50 7,50 2 Khai thác và chế biến đá Gabro Công ty cổ phần đầu tư Vạn Xuân - Huế Thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc 147,81 70,90 3 Dự án Làng truyền thông và công nghệ Viegrid Huế Công ty Cổ phần truyền thông và công nghệ Viegrid Khu A khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế 507,00 3,20 4 Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và dịch vụ du lịch Sen Trắng Công ty TNHH Sen Trắng Huế 05-07 Hoàng Hoa Thám, tp Huế 50,00 0,18 5 Bến số 02 - Cảng Chân Mây Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây KKT Chân Mây - Lăng Cô 849,00 5,00 14,00 6 Dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí - văn phòng và khách sạn Nguyễn Kim Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim Khu đất A2 thuộc khu du lịch - Thương mại Hùng Vương, phường Phú Hội, tp Huế 822,83 0,61 7 Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng tái tạo Thiên Phú Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Vingo Huế Điểm tiểu thủ công nghiệp xã Bình Thành, thôn Thọ Bình, tx Hương Trà 106,70 4,50 8 Dự án Bến xe buýt Hoàng Đức Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Đức Khu E – Đô thị mới An Vân Dương thuộc phường An Đông, tp Huế và xã Thủy Thanh, tx Hương Thủy 23,50 1,50 9 Dự án trồng và sơ chế cây dược liệu Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera KCN Tứ Hạ 1,80 10 Dự án khai thác cát, sỏi tại Bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế Công ty Cổ phần Châu Thành Phát Bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, tp Huế 2,80 2,10 11 Dự án Cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Đồng Lâm Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Thôn Mỹ Hoà, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền 1.235,88 60,00 5,00 12 Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng “Hue Lodge” Công ty TNHH du thuyền cảm xúc sông Hương phường Thủy Biều, tp Huế 30,00 3,00 13 Dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện A Lưới Công ty Cổ phần chế biến nông sản A Lưới Thôn Abung, xã Nhâm, huyện A Lưới 50,00 14 Dự án Nhà văn phòng điều hành, xưởng sửa chữa và bãi đỗ xe, ô tô nội bộ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm Thôn Hải Cái 1, xã Hương Thọ, tx Hương Trà 12,36 2,40 15 Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Chuỗi Giá Trị Phường Thủy Xuân, tp Huế 15,76 1,69 16 Dự án cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Hợp tác xã Môi trường Hợp tác xã Môi trường và Đô thị xã Phong Hiền Thôn Bắc Triều Vịnh, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền 5,00 1,95 17 Dự án Khu văn hóa đa năng công viên Kim Đồng Công ty Cổ phần đầu tư Sunrise Công viên Kim Đồng, tp Huế 60,00 0,80 18 Dự án Khu dịch vụ tắm suối thác Chín Chàng, Khe Đầy Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Cửu Long Xanh Tiểu khu 166-167, xã Dương Hòa, tx Hương Thủy 6,00 4,95 19 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1 Công ty TNHH Vitto KCN La Sơn 285,00 24,80 86,00 34,90 20 Dự án Nhà máy sản xuất frit Công ty Cổ phần Frit Huế KCN Phú Bài 172,50 0,00 3,00 21 Dự án Nhà máy may thứ ba Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế KCN Phú Bài 159,90 5,00 4,60 22 Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế KCN Phong Điền 488,30 2,00 3,70 23 Dự án sản xuất và gia công các loại sản phẩm gỗ Công ty TNHH Lee&Park Wood Complex KCN Phong Điền 89,10 3,00 9,00 24 Dự án sản xuất dụng cụ y tế nha khoa Công ty TNHH Gapadent (Hàn Quốc) KCN Phong Điền 26,70 1,50 25 Dự án Nhà máy may thứ tư Công ty Cổ phần dệt may Hương Phú KCN Phú Đa 100,00 4,50 4,50 26 Bệnh viện chuyên khoa Quốc tế Huế Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế Số 02 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Hội, tp Huế 400,00 0,26 Tổng cộng 79 dự án 29.743,80 708,60 2.479,94 128,40