155/KH-UBND

Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2017 về tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH H ÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/ KH-UBND Thanh H óa , ngày 12 tháng 0 9 năm 2017 KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2020- CV/VPT U ngày 20/7/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Trên cơ s ở phân công của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7404/UBND-THKH ngày 29/6/2017 về việc phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh; xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3839/SKHĐT-KTĐN ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Phân công nhiệm vụ theo dõi các dự án cụ thể để đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh. 2. Phân công các sở, ban, ngành làm nhiệm vụ đầu mối, tạo sự chủ động và nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. 3. Xác định rõ các mốc thời gian hoàn thành các công v i ệc, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH Phân công đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành làm đơn vị đầu mối, theo dõi dự án; xác định cụ thể kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án, gồm: (1) thời điểm hoàn thành hồ sơ, thủ tục; (2) thời điểm hoàn thành giả i phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; (3) thời điểm khởi công xây dựng công trình; (4) thời điểm hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động. (Chi tiết có phụ l ục kèm theo) III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 1 . Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt b ằ ng; cập nhật tình hình triển khai thực hiện các dự án vào ngày 15 hàng tháng (tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc) và tổ chức giao ban định kỳ để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 2.1. Yêu cầu các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ đầu mối trực tiếp theo dõi tình hình thực hiện dự án - Trên cơ sở kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện dự án được ban hành kèm theo Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết đối với t ừ ng dự án cụ thể theo đúng trình tự đầu tư xây dựng, từ bước lập quy hoạch đến khi hoàn thành dự án; đồng thời, ký cam kết về tiến độ triển khai thực hiện vớ i nhà đầu tư, làm cơ sở đôn đốc, k i ểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện dự án. - Chỉ đạo, đôn đốc việc thực h i ện cam kết về giả i phóng mặt bằng thực hiện dự án; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình triển khai thực hiện từng dự án cụ thể, định kỳ ngày 15 hàng tháng (hoặc đột xuất), báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo dự án. - Chủ động phối hợp, đấu mối với nhà đầu tư để nắm bắt thông tin, giải quyết nh ữ ng khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công để chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. - Phối hợp chặt chẽ với nhà đ ầu t ư trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và của tỉnh. - Chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoặc thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư vi phạm cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án. 2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế. 2.3. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường của các dự án kèm theo Kế hoạch này, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan, rút ngắn 50% thời gian giải quyết so với các quy định hiện hành. 2.4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn do mình quản lý (bao gồm cả các dự án do nhà đầu tư tự t hỏa thuận giải phóng mặt bằng) và chịu tr ách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 2.5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện các dự án, trong đó phải nêu rõ kết quả đạt được so với tiến độ đề ra, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng./. Nơi nhận: - TTr Tỉnh ủy (để b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp t ỉ nh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các phòng chuyên môn thuộc VP UBND - Lưu: VT, THKH. CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Xứng PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA (Kèm theo Kế hoạch số: 155/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa) S ố TT Danh mục dự án Chủ đầu tư (hoặc dự kiến chủ đầu tư) Đơn vị đầu mối, theo dõi dự án Địa điểm đầu tư Kế hoạch triển thực hiện dự án Ghi chú Thời điểm hoàn thàn h hồ sơ, thủ tục (tháng/ n ăm) Thời điểm hoàn thành GPMB, bàn g iao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư (tháng/năm ) Thời điểm kh ở i công xây dựng (th á ng/năm) Thời điểm hoàn thành xây d ựng, đưa dự án vào hoạt động (tháng/năm) I Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng (Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung) 8 dự án 1 Dự án Lọc h ó a dầu Nghi S ơn Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và c á c KCN Xã Mai Lâm, xã Tĩnh H ả i và xã H ả i Yến huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh H ó a Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng 31/12/2017 2 Nhà máy nhi ệ t điện Nghi Sơn 2. Công ty Nhiệt Điện Nghi Sơn II Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Ban Quản lý KKT Nghi Sơn 12/20 17 9/2017 12/2017 - T ổ máy 01: 06/2021 - Tổ máy 02: 12/2021 3 Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, gi ả i trí cao cấp Bến En C ô ng ty CP Tập đoàn Mặt trời Sở Kế hoạch và Đầu tư Huyện Như Thanh Quý 1/2018 Quý 2/2018 Quý 2/2018 Quý 2/2020 4 Sân golf Bến En, huyện Như Thanh Công ty CP Tập đoàn Mật trời Sở Kế hoạch và Đầu tư Huyện Như Thanh Qu ý 1/2018 Qu ý 2/2018 Quý 2/2018 Quý 2/2020 Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư 5 Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa Công ty CP Tập đoàn Mặt trời S ở Kế hoạch và Đầu tư TP. Thanh Hóa Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đ ang trong quá trình l ậ p, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 6 Khu đ ô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển S ầm Sơn (1.246ha) Công ty CP Tập đoàn Mặt trời Sở K ế hoạch và Đầu tư TP. S ầ m Sơn Chưa chính thức lựa chọn nhà đầ u tư; đang trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 7 Khu đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham và xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (550ha) Công ty CP ORG (thành viên của Tập đoàn BRG) Sở Xây dựng Xã Quảng Nham, Quảng Thạch, huyện Qu ả ng Xương Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đang trong quá tr ì nh lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 8 Khu đô thị du lịch sinh th á i bi ể n Quảng Xương (328ha) Công ty CP xây dựng FLC FAROS Sở Xây dựng x ã Quảng Thái, Quảng Hải, Quảng Lưu, huyện Quảng Xương Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đang trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 9 Khu đô thị sinh th á i, khu du lịch ven sông Mã v à khu du lịch cồn Nổi (450ha) C ô ng ty CP Tập đoàn FLC Sở Xây dựng TP. Sầm S ơn , huyện Hoằng Hóa Ch ư a chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đang trong qu á tr ì nh lập, phê duyệt quy hoạch chi ti ế t 1/500 II Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền 11 dự án 10 Nhà m á y xử lý r á c thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, t ỉ nh Thanh Hóa Liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotec h và Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Th à nh Sở T à i nguyên và M ô i trường Xã Đ ô ng Nam, Đông Sơn 10/2017 8/2017 8/2017 8/2018 11 Trung tâm cá c trang trại ch ă n nuôi bò sữa chất lượng cao. Công ty TNHH hai thành viên bò sữa thống nhất Thanh Hóa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thị tr ấ n Thống Nhất, huyện Yên Định Đ ã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng - GĐ 1:8/2017; - GĐ 2: 12/2018; - GĐ 3: 12/2019; - GĐ 4; 12/2020. 12 Ch ă n nuôi bò Ú c. Công ty CP ch ă n nuôi Bá Thước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tại thôn Trung Thủy, xã Lương Trung, B á Thước Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đ ã khởi công xây dựng - GĐ 1 : Đã hoàn thành - GĐ 2: Chưa c ó kế hoạch xây dựng GĐ 2 13 Khu đô thị mới ven sông Hạc. Tổng công ty BĐS Đông Á - Công ty TNHH Sở Xây dựng P . Nam Ngạn, P . Đông Thọ, TPTH Đ ã ho à n thành 6/2018 Đã kh ở i công xây dựng 12/2023 14 Nh à máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại xã C ẩm Tú, huyện C ẩ m Th ủ y Công ty CP đ ầ u tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước Sở Nông nghiệp và Ph á t triển nông th ô n Xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy Đã hoàn thành Đã hoàn thành 9/2017 8/2018 15 Chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH 2 TV ứ ng dụng nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm sữa Yên Mỹ Sở Nông nghiệp v à Phát triển nông thôn Nông C ố ng, Như Thanh 11/20 1 7 12/2017 Quý 4/2017 - GĐ 1: Quý 4/2019 - GĐ 2: Quý 1/2022 16 Ứ ng dụng công nghệ cao đ ể chăn nuôi lợn giống, sản xu ấ t thức ăn lên men v à sản xuất phân bón Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thái Dương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xã Minh Tiến, Ngọc Lặc 12/2017 Đã hoàn thành 6/2018 - GĐ 1: 12/2019; - GĐ2: 12/2021. 17 04 dự án trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa ch ấ t lượng cao của các Công ty RTD, APPE, T.I.G.E.R, APPE AC tại huyện Lang Chánh Công ty TNHH MTV chăn nuôi RTD; APPE; T. I .G. E .R; APPE AC Sở Nông nghiệp và Ph á t triển nông thôn Huyện Lang Chánh Đã hoàn t hành Đã hoàn thành Đã khởi c ô ng xây dựng 12/2019 18 Trang trại chăn nuôi v à chế biến thực phẩm tại x ã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành C ô ng ty TNHH Newhope Singapore Pte.Ltd Sở Nông nghiệp và Ph á t triển nông thôn Xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành 11/2017 10 /2017 1 1 /2017 11/2018 19 Nh à máy giết mổ, chế biến gia c ầ m xuất khẩu Viet Avis Công ty CP nông s ả n Phú Gia và Tập đoàn Master Good (Hungary) S ở Nông nghiệp v à Phát triển nông thôn Xã Xuân Ph ú , huyện Thọ Xu â n v à Xã Ho ằ ng Quỳ, huyện Hoằng Hóa 11/2017 9/2017 9/2017 Q 4/2018 20 Sản xuất rau an toàn, rau cao cấp; chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; chăn nuôi lợn thịt tại xã Lam S ơn , huyện Ngọc Lặc Cô ng ty TNHH 2TV FLC Lam Sơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc 11/2017 Đất của nông trường Lam Sơn Q4/2017 - GĐ 1: Quý 4/2019 - GĐ 2: Quý 4/2025 III Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn 10 dự án 21 Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn Công ty CP gang thép Nghi Sơn Ban Qu ả n lý KKT Nghi Sơn và các KCN Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn, KKT Nghi Sơn 9/2017 12/2017 GĐ 1: 9/2017 GĐ 2: 3/2019 GĐ 1 : 01/2019 GĐ 2: 12/2020 Nhà đầu tư đã đăng ký tiến độ chi tiết 02 GĐ đầu, 02 GĐ tiếp theo (GĐ 3 và GĐ 4) sẽ được hoàn thành từ năm 2020 - 2024 và 2024 - 2028 theo Công văn số 5254/QĐ BCT ngày 28/5/2015 của Bộ Công thương 22 Nhà m á y sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chiết xuất từ dầu ă n. Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Xã Hải Hà, KKT Ngh i Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng 4/2018 23 Đầu tư xây dựng hạ t ầ ng khu công nghiệp I và khu tập kết vật tư, thiết bị phục vụ các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. T ổ ng công ty đầu tư xây d ựn g v à th ươ ng mại Anh Phát - CTCP Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Xã Mai Lâm và xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, t ỉ nh Thanh Hóa 9/2018 6/2018 Đã khởi công xây dựng - Khu 67ha: Hoàn thành xây dựng khu 40ha: 4/2018, toàn bộ khu: 02/2019; - Khu 90ha: 9/2019 24 Hạ tầng Khu công nghiệp s ố 3 KKT Nghi Sơn. C ô ng ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Xã Tân Trường và xã Tùng Lâm, Tĩnh Gia - GĐ 1: 01/2018; - GĐ 2: 7/2018; -GĐ3: 7/2019; - GĐ 4: 7/2020 - GĐ 1: 12/2017; - GĐ 2: 6/2018; - GĐ 3: 6/2019; - GĐ 4: 6/2020 - GĐ 1:9/2017; - GĐ 2: 9/2018; - GĐ 3: 9/2019; - GĐ 4: 9/2021 - GĐ 1: 6/2018; - GĐ 2: 9/2019; - GĐ 3: 6/2020; - GĐ 4: 9/2021 25 Nhà máy sản xuất bao b ì Đại Dương Công ty cổ phần đầ u tư khoáng sản Đại Dương Ban Qu ả n l ý KKT Nghi Sơn và các KCN KCN số 5, KKT Nghi Sơn 12/2017 11/2017 - GĐ 1: 01/2018; - GĐ2: 7/2019 -GĐ 1: 6/2019; - GĐ 2: 12/2020 26 Cen tr al Resort Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt lạnh Hải Nam Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia 12/2017 12/2017 01/2018 9/2020 27 Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước - Khu kinh tế Nghi Sơn (hạng mục Khu tổ hợp nhà ở mái bao g ồ m 400 c ă n hộ phục vụ chuyên gia Lọc hóa dầu) Tổng c ô ng ty đầu tư xây dựng v à thương mại Anh Phát - CTCP Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và c á c KCN Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia Đã hoàn thành Đã có mặt bằng sạch Đã khởi công xây dựng 31/5/2018 28 Tổ hợp du lịch ngh ỉ dưỡng biển Hải Hòa. Công ty CP Hiền Đức Ban Qu ả n lý KKT Nghi Sơn và các KCN Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia 10/2017 10/2017 12/2017 12/2019 29 Khu ngh ỉ dưỡng sinh thái BID Công ty CP BID Group Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia 5/2018 5/2018 6/2018 9/2020 30 Xây dựng v à kinh doanh k ế t cấu hạ tầng Khu c ông nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung Ban Qu ả n lý KKT Nghi Sơn và cá c KCN KCN Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân 02/20 1 8 01/2018 03/2018 - GĐ 1: 6/2019; - GĐ 2: 6/2020; - GĐ 3: 12/2021; - GĐ4; 12/2022 IV Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền 5 dự án 32 Khu dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Liên doanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty CP thiết bị y tế Việt Nam. S ở Y tế Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh. 1 /2018 Dự án không phải GPMB vì thu ộ c khuôn viên bệnh viện 02/2018 01/2021 33 Khu dịch vụ y tế ch ấ t lượng cao tại Bệnh viện Phụ sản t ỉ nh Thanh Hóa Liên doanh Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP Y tế Miền Trung, Công ty CP thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa Sở Y tế Trong khuôn viên Bệnh viện phụ s ả n t ỉ nh. 1/2018 Dự án không ph ả i GPMB v ì thuộc khuôn viên bệnh viện 02/2018 5/2020 34 Bệnh viện đa khoa Hợp Lực khu vực Nghi Sơn T ổ ng Công ty CP Hợp Lực Sở Y tế Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh gia 12/2017 Không phải thực hiện GPMB do khu đất đã được nhà đầu tư trước đây GPMB Quý 1/2018 Quý 3/2019 35 Bệnh viện quốc tế Sao Mai Công ty CP T ập đoàn Sao Mai Sở Y t ế Xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn 11/2017 Đ ã hoàn thành Quý 1/2018 Quý 4/2021 36 Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu tại KKT Nghi Sơn + Trung tâm khai thác mẫu Công ty TNHH giày Annora Việt Nam Ban Qu ả n lý KKT Nghi Sơn và các KCN KKT Nghi Sơn 12/2017 12/2017 01/2018 01/2019 V Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn 8 dự án 37 Đường vành đai phía Tây, Thành phố Thanh H óa . Công ty BOT đường tránh TP, Thanh H óa Sở Giao thông Vận t ả i TP. Thanh Hóa Đã hoàn thành 9/2017 Đã kh ở i công xây dựng 02/2018 38 Cảng chuyên dụng Công Thanh. C ô ng ty CP xi măng C ô ng Thanh Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Khu cảng chuyên dụng - Phía Bắc đảo Biện Sơn, Tĩnh Gia 5/2018 12/2017 6/2018 12/2019 39 Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn. Công ty CP Gang thép Nghi Sơn Ban Quản lý KKT Nghi Sơn v à các KCN Cảng Nghi Sơn, KKT Nghi Sơn - Bên 1, 2, 2A, 3, 4: Đã hoàn thành; - Bến 5: 10/2017; - Bến 6: 5/2019; - Bến 7: 5/2020; - B ế n 8 : 5/2021 - B ế n 1, 2, 2A, 3, 4: Đã bàn giao; - B ế n số 5: Còn 15 hộ ch ư a GPMB, dự kiến tháng 10/2017 hoàn thành GPMB v à bàn giao mặt bằng cho ch ủ đầu tư; - Bến 6: 4/2019; - Bến 7: 4/2020; - Bến 8: 4/2021 Đã khởi công xây dựng - Bến 1, 2, 2A: Đã hoàn thành. - B ế n 3: 3/2018 - Bến 4: 6/2018 - B ế n 5: 12/2018 - Bến 6: 10/2019; - Bến 7: 10/2020; - Bến 8: 10/2021 Dự án chưa có luồng tàu vào và vũng quay tàu nên chưa thể vận hành khai thác 40 Khai thác c ả ng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh t ế Nghi Sơn Tập đoàn dầu kh í Việt Nam Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia 12/2017 Đã hoàn thành 01/2018 9/2020 41 Cảng Container Long Sơn. Công ty TNHH Long Sơn Ban Qu ả n l ý KKT Nghi Sơn và các KCN Xã Hải H à , KKT Nghi Sơn - GĐ 1: 9/2017; - GĐ 2; 01/2019; - GĐ 3: 06/2020; - GĐ 4: 3/2023 - GĐ 1: Đã hoàn thành; - GĐ2: 12/2018; - GĐ 3: 05/2020; - GĐ 4: 02/2023 - GĐ 1: 9/2017; - GĐ 2: 02/2019; - GĐ 3: 7/2020; - GĐ 4: 4/2023 - GĐ 1 : 12/2018; - GĐ 2: 6/2020; - GĐ 3: 01/2023; - GĐ 4: 3/2025 42 Khu b ế n container 2 và khu hậu cần c ả ng Công ty CP gang thép Nghi Sơn Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Khu cảng container 2 và khu phát triển logistic K9B 12/2017 9/2017 01/2018 12/2020 43 Trạm dừng ngh ỉ tại KKT Nghi Sơn Công ty CP Fuhucorp Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN X ã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia 10/2017 Đã hoàn thành 11/2017 11/2019 44 Đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa S ở Giao th ô ng vận tải TP. Sầm Sơn, các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Ho ằ ng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia 11/2018 12/2019 12/2018 12/2023 Thực hiện theo tiến độ GPMB; nhà đầu tư chính thức sẽ được lựa chọn b ằ ng h ì nh thức đấu thầu theo quy định - Tiểu d ự án 1: Đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (26km) Đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT - Tiểu dự án 2: Đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn (10,5km) Đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT - Tiểu d ự án 3: Đoạn Quảng Xương- Tĩnh Gia (14,5km) Đầu tư c ô ng VI Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn 38 dự án 45 Khu đô thị d u lịch sinh thái FLC Sầm Sơn. Công ty CP Tập đoàn FLC Sở X â y dựng Xã Quảng Cư, Sầm Sơn GĐ 2: 3/2018 12/2017 Đã khởi công x â y dựng - GĐ 1: Đã hoàn thành. - GĐ 2: 12/2018 46 Nhà máy xi măng Long Sơn. Công ty TNHH Long Sơn Sở Công thương P. Đông Sơn, Bì nh Sơn Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công x â y dựng 9/2017 47 Thủy điện Hồi Xuân. Công ty CP đ ầ u tư x â y dựng điện Hồi Xuân Sở C ô ng thương Huyện Quan Hóa Đã hoàn thành 02/2018 Đã khởi công xây dựng 3/2018 48 Thủy điện C ẩm Thủy I Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông Sở Công thương Xã Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Thủy Đã hoàn thành 11/2017 Đã khởi công xây dựng 12/2017 49 Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu. Công ty TNHH giày ALENA Việt Nam Sở Công thương Xã Định Liên, Yên Định Đã hoàn thành Đ ã hoàn thành Đã khởi công xây dựng 6/2018 50 Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa Công ty CP Tập đoàn FLC Sở Xây dựng P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng 4/2018 51 Tổ hợp thương mại MeLinh Plaza Thanh Hóa - GĐ 1. Công ty CP đầu tư tổ hợp thương mại Me L inh Plaza Thanh Hóa Sở Xây dựng P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa Đã hoàn thành 11/2017 11/2017 12/2020 Kh ở i công xây dựng sau khi chuy ể n rác k hỏi khu đất dự án 52 Phát triển nhà ở Công tr ì nh tòa nhà hỗn hợp V-Green. Công ty CP công n ô ng nghiệp Tiến Nông Sở Xây dựng Lô B-CT5-1 Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa 12/2017 Đã hoàn thành 01/2018 01/2020 53 Nh à ở thu nhập thấp tại Khu đô thị xanh - Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. C ô ng ty TNHH đ ầ u tư xây dựng và phát triển hạ tầng H ợ p Lực Sở Xây dựng P. Lam Sơn và P. Đồng V ệ , TP. Thanh Hóa Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng 12/2017 54 Phát triển nhà ở xã hội d ành cho công nhân tạ i phía Đông KCN Lễ M ô n, TP. Thanh Hóa Công ty TNHH Giày SunJade Việt Nam Sở Xây dựng P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa 12/2017 6/2018 12/2017 12/2020 55 Nhà máy sản xu ấ t phân l ân nung chảy và phân b ó n NPK V ă n Điển. Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN KCN B ỉm Sơn, Bỉm Sơn 12/2017 Đ ã hoàn thành 12/2017 12/2019 56 Đầu tư x â y d ựng và k i nh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long (m ở rộng). Công ty CP Tập đoàn FLC Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN KCN Hoàng Long, TP. Thanh Hóa 12/2017 11/2017 Đã khởi công xây dựng GĐ 1: 9/2018. GĐ 2: Phụ thuộc v à o thu hút đầu tư GĐ 1. Đã xây dựng cổng chào 57 Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân. C ô ng ty CP Tập doàn T&T Sở X â y d ựng x ã Tân D â n, T ĩ nh Gia 1 2/2017 8/2018 8/2018 8/2020 58 Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân. Công ty CP Tập đoàn Sao Mai Sở Xây dựng Xã Thọ Lâm, Thọ Xuân 12/2017 9/2017 12/2017 12/2020 59 Khu đô thị sinh thái dọc hai bên b ờ sông Đơ. Công ty CP đầu tư và xây dựng HUĐ4 Sở Xây dựng P. Trường Sơn, Sầm Sơn Đã hoàn thành 12/2017 Đã kh ở i công xây dựng 4/2019 Thực hiện theo tiến độ GPMB 60 Khu dân cư Nhà hát nhân dân phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa Sở Xây dựng Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa 12/2017 Cơ bản ho à n thành Đã khởi công xây dựng 6/2019 Thực hiện theo tiến độ GPMB 61 Dự án số 1 - Khu đô thị mới Sao Mai Lam S ơn - Sao Vàng, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân Sở Xây dựng Xã Xuân Thắng, Thọ Xuân Chưa lựa chọn nhà đầu tư 62 Dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung T ổ ng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN KCN Bỉm Sơn, B ỉ m Sơn 12/2017 Đã hoàn thành 01/2018 12/2019 63 Sản xuất kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu Công ty TNHH NY Hoa Việt (Na m Yang International) Sở Công thương Xã Châu L ộc, huyện Hậu L ộc, tỉnh Thanh Hóa Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng 9/2 018 64 Khu đô t hị Đông đại lộ B ắ c Nam, TP. Thanh Hóa Liên danh Công ty TNHH điện tử tin học viễn thông E I TC và Công ty CP đầu tư Fortune Sở Xây dựng Phường Hàm Rồng và phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa UBND tỉnh đ ã có văn bản đồng ý chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng là 03 năm. Nhà đầu tư v à đơn vị đầu mối chưa xác định cụ thể kế hoạch tiến đ ộ thực hiện 65 Khu dân cư xã Quảng Phú Liên danh Tổng Công ty đầu tư tài chính Hà Thanh - T ổ ng Công ty CP Miền Trung Sở Xây dựng Xã Qu ả ng Phú, thành phố Thanh Hóa Đã hoàn thành 12/2018 Đã khởi công xây dựng 5/2021 66 Công viên nước Đông Hương Liên danh Công ty CP Hoàng Kỳ - Công ty CP đầu tư tr ung tâm thương mại Bờ Hồ Sở Xây dựng P. Đông Hương, thành phố Thanh Hóa 12/2017 12/2018 01/2018 12/2020 67 Khu đô thị Sao Mai, xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn Công CP Tập đoàn Sao Mai Sở Xây dựng Xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn Đã hoàn thành 12/2017 Đ ã khởi công xây dựng 02/2018 68 Xây dựng khu du lịch Công viên Biển Xanh. Công ty CP Phúc Hoàng Nghiêu Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Xa Hải B ì nh, Tĩnh Gia Quý 2/2018 Quý 2/2018 GĐ 1 : Quý 3/2018. GĐ 2: Quý 4/2020 GĐ 1: Quý 3/2020 GĐ 2: Quý 4/2022 69 Khu đô thị mới phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Sở Xây dựng P. Điện Bi ê n, TP. Thanh Hóa Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng 12/2018 - 70 Dự án s ố 1 - Khu đô thị mới Trung tâm TP Thanh Hóa (phường Đông Hải) Tập đoàn Vingroup - C ô ng ty CP Sở Xây dựng P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa 12/2017 10/20 1 7 11/2017 1 2/2021 71 Dự án số 3 - Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã, TP Thanh Hóa S ở Xây dựng TP. Thanh Hóa Chưa lựa chọn nhà đầu tư 72 Khu đô thị s i nh thái biển Đông Á Sầm Sơn (gồm dự án khu du lịch sinh th á i cao cấp c ử a Trường Lệ và Khu du lịch nghỉ m á t Đông Á - Nam S ầm Sơn) Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á (tr ướ c là TCT bất động sản Đông Á - Công ty TNHH) Sở Xây dựng TP. Sầm Sơn 12/2017 12/2017 Quý 1/2018 Quý 4/2025 Nhà đầu tư đang lập hồ sơ chấp thuận đầu tư dự án, để báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. 73 Dự án nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp L ễ Môn, TP Thanh Hóa Công ty TN H H đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thanh Hóa Sở Xây dựng KCN L ễ Môn, TP. Thanh Hóa Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng Cơ bản hoàn thành 74 Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa Liên danh Tổng Công t y CP Miền Trung v à Công ty CP IDEC Việt Nam S ở Xây dựng Khu đô thị mới Trung tâm TP Thanh Hóa 01/2018 10/2017 01/2018 12/2021 75 Khu nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng H ợ p Lực Sở Xây dựng Phường Quảng Th à nh, TP. Thanh Hóa 9/2017 Đã hoàn thành Đã khởi công xây dựng 6/2020 Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án từ công trình đ ã dược xây dựng d ở dang (Khu nhà ở sinh viên) từ vốn ngân sách 7 6 Nh à máy đ iện năng lượng mặt trời Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn Sở Công thương Xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc 3/2018 9/2018 9/2018 12/2019 77 Nhà máy may Đông Sơn Công ty TNHH Thiệu Đô Sở Công thương Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn 10/2017 12/2017 12/2017 - GĐ 1: 9/2018. - GĐ 2: 12/2019 - GĐ 3: 12/2020 78 Nhà máy điện mặt trời tại xã Yên Th á i, huyện Yên Định Liên danh Công ty CP năng lượng Sông Lam Sơn La và Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Sông Lam Sở Công thương Xã Yên Thái, huyện Yên Định 12/2017 6/2018 6/2018 12/2019 79 Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I tại KKT Nghi Sơn Công ty BS Heidelberg Solar GmbH (CHLB Đức) Sở Công thương Xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia, KKT Nghi Sơn Dự án đang đề nghị Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch 80 Nhà m á y sản xuất ô tô điện Công ty TNHH MTV đầu tư Hồ Huy và Tập đoàn DiMora Enterprises, LLC (Mỹ) Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN KCN số 3, KKT Nghi Sơn Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư 81 Khu đô th ị N ú i Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải ph ó ng mặt bằng Dự án đường vành đai Đông - Tây. Liên danh Công ty CP Sông Mã - Công ty CP Đông Sơn - Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ Sở Xây dựng Các phường: Ngọc Trạo, Đông Vệ, Tân Sơn, Phú Sơn, TP. Thanh Hóa 11/2017 5/2018 11/2017 11/2022 82 Dự án số 2 - Khu đô thị m ới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân Công ty CP Tập đoàn Sao Mai Sở Xây dựng Xã Xuân Th ắ ng, Thọ Xuân 12/2017 6/2018 7/2018 12/2020