17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2017 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 24/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1 7 /NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 24/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Xét Tờ trình số 337/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 201 7 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020 ; Báo cáo thẩm tra số 123/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp , QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020: 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 như sau: “1. Tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh là 18.499,801 tỷ đồng , bao gồm: a) Vốn trong cân đối ngân sách địa phương: 1 3.003,890 tỷ đồng . T rong đó: - Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 3.072,025 tỷ đồng; - Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 1.160,00 tỷ đồng; - Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 6.867,00 tỷ đồng; - Vốn tăng thu, kết dư xổ số kiến thiết, tiền thu sử dụng đất và các nguồn đầu tư khác 02 năm 2016 - 2017: 951,529 tỷ đồng; - Vốn dự phòng ngân sách địa phương đưa vào bố trí bổ sung cho các công trình, dự án chưa bố trí đủ vốn: 850,000 tỷ đồng; - Dự phòng: 103,336 tỷ đồng. b) Vốn ngân sách Trung ương: 4.995,911 tỷ đồng, tăng 1.782,941 tỷ đồng. Trong đó: - Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia: 731,997 tỷ đồng, bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 74,357 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 657,640 tỷ đồng, trong đó dự phòng 73,200 tỷ đồng; - Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ nhà ở người có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg: 111,992 tỷ đồng, trong đó dự phòng 11,192 tỷ đồng; - Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các chương trình mục tiêu (vốn trong nước): 1.933,508 tỷ đồng, trong đó dự phòng 193,358 tỷ đồng; - Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các chương trình mục tiêu (nguồn nước ngoài - ODA): 433,414 tỷ đồng, trong đó dự phòng 41,779 tỷ đồng; - Vốn trái phiếu Chính phủ: 1.785 tỷ đồng, bao gồm lĩnh vực y tế 1.575 tỷ đồng; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mẫu giáo, tiểu học là 31,500 tỷ đồng, trong đó dự phòng 178,500 tỷ đồng.” 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 như sau: “2. Vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 chi như sau: a) Chi đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã: 1.364,28 tỷ đồng, gồm: - Tiền thu sử dụng đất là 972,00 tỷ đồng; - Vốn tỉnh phân cấp cho cấp huyện chi đầu tư là 392,280 tỷ đồng. b) Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững: 2.143,519 tỷ đồng; c) Chi đầu tư cho lĩnh vực khoa học, công nghệ: 210, 0 0 tỷ đồng; d) Chi đầu tư cho y tế, giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 5.467,523 tỷ đồng (bao gồm, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 1.575,00 tỷ đồng và cho Chương trình kiên cố hóa trường lớp mẫu giáo, tiểu học là 31,50 tỷ đồng). Trong đó, lĩnh vực y tế là 2.708,450 tỷ đồng, lĩnh vực giáo dục - đào tạo - dạy nghề là 2.759,073 tỷ đồng ( bổ sung đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện để đầu tư các công trình trường mầm non, mẫu giáo, trạm y tế là 715,858 tỷ đồng và dành 100 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các trường học, trạm y tế xuống cấp); đ) Chi đầu tư văn hóa - xã hội: 750,33 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ nhà ở cho người có công là 111,9 9 2 tỷ đồng ; e) Chi đầu tư nông nghiệp, thủy lợi: 1.383,323 tỷ đồng; g) Chi đầu tư hạ tầng công nghiệp: 92 tỷ đồng; h) Chi đầu tư giao thông: 2.926,637 tỷ đồng, trong đó, công trình an toàn giao thông 30 tỷ đồng; i) Chi đầu tư h ạ tầng (đô thị, khu dân cư, khu trung tâm hành chính, khu quảng trường,...) : 1.441,512 tỷ đồng ; k) Chi hỗ trợ cải tạo, nâng cấp phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh: 100 tỷ đồng; l) Chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng d u lịch: 299,058 tỷ đồng ; m) Chi trả nợ vay Ngân hàng Phát triển: 135,50 tỷ đồng; n) Chi quản lý nhà nước: 486,148 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ đầu tư xây dựng một số trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường thuộc các huyện mới chia tách hoặc còn khó khăn là 110 tỷ đồng; o) Chi quốc phòng - an ninh: 367,500 tỷ đồng; p) Chi khác (chuẩn bị đầu tư, thanh toán tạm ứng, nợ khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, trích chuyển vào Quỹ phát triển đất của tỉnh, dự phòng): 832,471 tỷ đồng, trong đó dự phòng ngân sách Trung ương và địa phương là 516,973 tỷ đồng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn.” (Đính kèm Danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020) 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1: “- Ngoài nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 là 18.499,801 tỷ đồng nêu trên, giao Ủy ban nhân dân tỉnh được huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác 500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho các công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình quan trọng, cấp thiết trong Nghị quyết 10 -NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội 03 vùng của tỉnh nhưng chưa có nguồn bố trí. (Đính kèm Danh mục công trình, dự án dự kiến sử dụng các nguồn vốn huy động, bổ sung hợp pháp khác giai đoạn 2016 - 2020) - Giao Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương đã được Trung ương giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để bổ sung vốn cho các công trình, dự án trong kế hoạch chưa bố trí đủ vốn và các công trình quan trọng, cấp thiết trong Nghị quyết 10 -NQ/TU của Tỉnh ủy; - Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động quản lý, điều hành , bố trí sử dụng các khoản vốn chưa có bố trí danh mục công trình cụ thể trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh như: vốn sửa chữa trụ sở cơ quan, trụ sở xã; sửa chữa, nâng cấp các trường học, trạm y tế cấp thiết khác ; tu bổ, sửa chữa các khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các chợ nông thôn; sửa chữa công trình giao thông; các công trình an toàn giao thông, vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và vốn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo tình hình thực tế phát sinh; - Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nếu có phát sinh, điều chỉnh bổ sung nguồn vốn, bổ sung danh mục công trình, dự án theo các Quyết định giao vốn chi tiết của Trung ương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, chấp thuận cho Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện và báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung trong kế hoạch đầu tư công hàng năm và có báo cáo điều chỉnh cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn . ” Điều 2. Tổ chức thực hiện Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Danh Biểu s ố I KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang) Đơn vị tính: triệu đồng TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm XD Thời gian KC-HT Tổng mức đầu tư Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2015 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (Theo Nghị quyết 24/NQ-H Đ ND) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (Điều chỉnh, hổ sung) Ghi chú Tổng cộng Trong đó: Vốn phân bổ từ NSĐP, NSTW, TPCP Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu, kết dư NSĐP Vốn bổ sung từ nguồn dự phòng NSĐP 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 T Ổ NG SỐ 32,319,894 3,486,818 13,746,331 18,499,801 16,698,272 951,529 850,000 A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 22,356,687 2,726,827 10,533,361 13,003,890 11,202,361 - - A.1 VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 8,185,743 427,661 3,720,025 4,759,051 4,232,025 I Vốn đầu tư phân cấp cho huyện, thành phố, thị xã Các huyện Các huyện - 950,000 1,364,280 1,364,280 - II Hoàn trả vốn vay Ngân hàng Phát triển S.TC - 500,000 135,500 135,500 - Hoàn trả năm 2016 III Nông nghiệp 753,806 61,100 228,500 448,000 395,500 2,500 50,000 a) Các công trình chuyển tiếp 267,516 61,100 40,000 50,000 50,000 - - 1 Kênh 14 Ban QLDA Nông nghiệp H.GCT&T X.GC 2015- 2019 267,516 61,100 40,000 50,000 50,000 - b) Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 264,237 - 188,500 200,350 197,850 2,500 - 1 C ố ng Rạch Chợ và Thủ Ngữ Ban QLDA Nông nghiệp H.CG 2016- 2018 32,919 30,000 32,500 30,000 2,500 2 Đê bao thị xã Gò Công Ban QLDA Nông nghiệp TX.GC 2016- 2018 33,335 25,500 31,000 31,000 - 3 Kênh Trần Văn Dõng Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ, TX.GC 2017- 2018 12,860 10,000 11,500 11,500 - 4 Kênh Tham Thu Ban QLDA Nông nghiệp H.CG, H.GCT, TX.GC 2017- 2018 13,190 11,000 11,500 11,500 - 5 Hệ thống cống dưới đê Bình Ninh -huyện Chợ Gạo Ban QLDA Nông nghiệp H.CG 2017- 2018 14,928 13,000 13,000 13,000 - 6 Kênh Sơn Quy - Láng Nứa Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ, TX.GC 2017- 2018 5,379 4,800 4,800 4,800 - 7 Dự án đê bao khóm vùng đệm Khu bảo tồn sinh thái (Vùng khóm nguyên liệu huyện Tân Phước) H.TP H.TP 2017- 2018 10,506 9,500 - - - 8 Xử lý sạt trước trụ sở UBND xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè H.CB H.CB 2017-2018 5,737 5,200 4,900 4,900 9 Bờ kè sông Long Uông (đoạn từ Huyện ủy đến cầu N guyễn Văn Côn) H.GCĐ H.GCĐ 2017- 2018 13,972 12,000 12,500 12,500 - 10 Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở dọc sông B ả o Đị nh - thành phố Mỹ Tho Ban QLDA Nông nghiệp TP.MT 2017- 2019 14,992 14,000 14,000 14,000 - 11 Nâng cấp tuyến đê Bình Ninh (đoạn từ bến phà Bình Ninh - Đường tỉnh 877A) S.NN H.CG 2017- 2019 13,226 11,500 11,500 11,500 - 12 Kè chống sạt lở khu vực doanh trại Hải Đội 2 BCH.BP H.GCĐ 2017- 2018 3,193 2,000 3,150 3,150 - 13 Đê bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành H.CT H.CT 2018- 2022 90,000 40,000 50,000 50,000 - c) Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016-2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 222,053 - - 197,650 147,650 - 50,000 1 Kênh Việt Kiều Ban QLDA Nông nghiệp H.TP 2018- 2019 2,004 1,800 1,800 - 2 Nạo vét Kênh Champeaux Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ 2018- 2019 9,370 8,500 8,500 - 3 Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải Cảng cá Mỹ Tho từ công suất 100m3/ngày/đêm lên 200m3/ngày/đêm S.NN TP.MT 2018- 2019 3,503 3,000 3,000 - 4 Các cống điều tiết bảo vệ vùng sản xuất thanh long thuộc hệ Bảo Định Ban QLDA Nông nghiệp H.CG 2018- 2022 106,487 95,000 45,000 - 50,000 5 Phòng chống xói lở tại cù lao Tân Phong huyện Cai Lậy Ban QLDA Nông nghiệp H.CL 2018- 2020 50,000 30,000 30,000 - 6 Nâng cấp láng nhựa mặt đê Bình Ninh huyện Chợ Gạo (đoạn từ cầu Hòa Định đến bến phà Bình Ninh). Chi cục Thủy lợi H.CG 2018- 2019 6,362 5,700 5,700 - 7 Nâng cấp trải đá 0x4 đê Hòa Thạnh - Thuận Trị huyện Gò Công Tây Chi cục Thủy lợi H.GCT 2018- 2019 4,338 4,000 4,000 - 8 Nâng cấp láng nhựa mặt đê Sông Tra huyện Gò Công Tây (đoạn từ bến đò Ninh Đồng đến cống Rạch Sâu). Chi cục Thủy lợi H.GCT 2018- 2020 11,920 10,500 10,500 - 9 Kè chắn sóng nhà ở đội công tác Cồn Ngang, Đồn Biên phòng Phú Tân BCH.BP H.TPĐ 2018- 2019 6,973 6,000 6,000 - 10 Xử lý sạt lở đường cặp kênh Láng Biển, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông H.GCĐ H.GCĐ 2018- 2020 14,096 12,000 12,000 - 11 Bờ kè cặp sông Vàm Giồng (đoạn đường Nguyễn Đăng Hưng) H.GCT H.GCT 2019- 2020 7,000 6,300 6,300 12 Công trình khác 14,850 14,850 - IV Giao thông 1,305,363 - 500,000 880,982 625,982 35,000 220,000 a) Các công trình chuyển tiếp 102,321 - 50,000 43,000 13,000 30,000 - 1 Cầu Chợ Gạo Ban QLDA Giao thông H.CG 2015- 2019 102,321 50,000 43,000 13,000 30,000 b) Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 630,149 - 385,000 430,300 400,300 5,000 25,000 1 Cầu Bình Tân trên ĐT.877 Ban QLDA Giao thông H.GCT 2016- 2018 11,960 10,000 9,300 9,300 - 2 Đường huyện 60 Ban QLDA Giao thông TX.CL- HCL 2017- 2021 136,529 85,000 125,000 120,000 5,000 3 Đường tỉnh 872B (Đoạn từ Quốc lộ 50 đến Đường tỉnh 877) Ban QLDA Giao thông H.GCT 2017- 2020 140,340 76,000 80,000 80,000 - 4 Tuyến tránh Đường tỉnh 868 Ban QLDA Giao thông TX.CL 2017- 2021 199,670 129,000 120,000 120,000 - 5 Cầu Hòa Tịnh trên Đường tỉnh 878B Ban QLDA Giao thông H.CG 2017- 2019 20,696 20,000 18,000 18,000 - 6 Đường liên xã Bàn Long - Hữu Đạo H.CT H.CT 2017- 2018 14,531 13,000 13,000 13,000 - 7 Đường nối từ Đường tỉnh 871 vào đường Bắc kênh C ần Lộc giai đoạn 2 H.GCĐ H.GCĐ 2018- 2020 14,000 12,000 - - - Chuyển nguồn 8 Đường lộ Dây Th é p (ĐT 880B) Ban QLDA Giao thông H.CT, TX.CL 2018- 2022 92,423 40,000 65,000 40,000 - 25,000 c) Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 572,893 - 65,000 407,682 212,682 - 195,000 1 Đường tỉnh 877B (đoạn qua trung tâm huyện Tân Phú Đông) Ban QLDA Giao thông H.TP Đ 2018- 2020 53,142 30,000 15,000 - 15,000 2 Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 867 (đoạn từ cầu Kênh 500 đến cầu Tràm Mù) Ban QLDA Giao thông H.TP 2018- 2020 52,186 30,000 15,000 - 15,000 3 Mở rộng Đường tỉnh 877B (Đoạn từ Nghĩa trang Bình Ninh đến ĐT 877B hiện hữu) Ban QLDA Giao thông H.CG, H.TP Đ 2018- 2020 29,565 15,000 15,000 - 4 Hai cầu trên Đường tỉnh 866 (cầu Lớn, cầu Cổ Chi và hệ thống thoát nước) Ban QLDA Giao thông H.CT, H.TP 2018- 2020 54,000 30,000 30,000 5 Đường nối Đường tỉnh 871 vào đường ĐT871B Ban QLDA Giao thông H.GCĐ 2019- 2022 180,000 100,000 35,000 65,000 6 Cầu kênh Xáng trên Đường huyện 35 Ban QLDA Giao thông H.CT 2019- 2022 150,000 100,000 35,000 65,000 7 Đường tỉnh 873B Ban QLDA Giao thông TX.GC, H.GCĐ 2018- 2020 54,000 40,000 20,000 20,000 8 Các Cầu yếu trên các tuyến đường tỉnh và các công trình giao thông cấp thiết khác Các sở và huyện các huyện 45,000 42,682 32,682 - 10,000 9 Công trình đảm bảo An toàn giao thông S.GT các huyện 20,000 20,000 15,000 - 5,000 V Khoa học - Công nghệ 228,753 4,650 178,000 210,000 210,000 - - a Các công trình chuyển tiếp 18,730 4,650 5,081 5,126 5,126 - - 1 Xây dựng ứng dụng CNTT vào công tác gi ả i quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa - một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang (Giai đoạn 1) S.TTTT Toàn tỉnh 2014- 2016 10,139 4,650 1,326 1,371 1,371 - 2 Xây dựng cơ sở dữ liệu qu ả n lý nhân khẩu ngành Công an CA Toàn tỉnh 2014- 2016 8,591 3,755 3,755 3,755 - b Các công trình kh ở i công mới giai đoạn 2016 - 2020 187,643 - 155,700 175,970 175,970 - - 1 Xây dựng mạng LAN cho UBND các xã, phường, thị trấn kết nối với mạng chuyên dùng của Ủy ban nhân dân cấp huyện S.TTTT Các xã, phường, thị trấn 2016- 2017 3,700 3,500 3,500 3,500 - 2 Đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021 VP.HĐND tỉnh các huyện 2016- 2017 1,250 1,250 1,250 1,250 - 3 Xây dựng hệ thống mạng máy tính cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh BCH.QS TP.MT 2016- 2017 1,950 1,950 1,920 1,920 - 4 Nâng cấp Trung tâm mạng máy tính nội bộ Công an Tiền Giang CA toàn tỉnh 2016- 2017 3,800 3,500 2,250 2,250 - 5 Ứ ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015-2020 VP.TU toàn tỉnh 2016- 2018 31,429 13,000 30,000 30,000 - 6 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang S.KHCN TP.MT 2017- 2018 75,707 70,000 72,000 72,000 - 7 Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh S.TTTT toàn tỉnh 2017- 2018 9,994 9,000 9,000 9,000 - 8 Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình Một cửa - Một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2) S.TTTT toàn tỉnh 2017- 2018 15,537 13,900 14,000 14,000 - 9 Dự án s ố hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) S.NV TP.MT 2017- 2018 7,599 7,000 7,000 7,000 - 10 Đầu tư trang thiết bị máy vi tính phục vụ hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 S.TTTT toàn tỉnh 2017- 2018 3,928 3,500 3,650 3,650 - 11 Xây dựng hệ thống phần mềm công báo điện tử và đầu tư thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của UBND tỉnh VP.UBND TP.MT 2017- 2018 2,999 2,600 2,900 2,900 - 12 Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (giai đoạn 2) S.KHCN TP.MT 2018-2020 29,750 26,500 28,500 28,500 c Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 22,380 - 17,219 28,904 28,904 - - 1 Nâng cấp mạng L an, Wan các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh S.TTTT Toàn tỉnh 2018- 2019 5,000 4,500 4,500 - 2 Nâng cấp mở rộng cổng Thông tin điện tử tỉnh S.TTTT TP.MT 2018- 2019 2,000 1,800 1,800 - 3 Tin học hóa quản lý công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang S.NV TP.MT 2018- 2019 4,000 3,600 3,600 - 4 Tin học hóa quản lý công tác đầu tư công S.KHĐT TP.MT 2018- 2019 1,000 950 950 - 5 Nâng cấp hệ thống mạng, máy chủ, hệ thống b ả o mật và Backup dữ liệu S.TNMT TP.MT 2018- 2019 3,200 2,900 2,900 - 6 Hệ thống quản lý đ ơ n thư tố cáo Thanh tra tỉnh TP.MT 2018- 2019 2,500 2,250 2,250 - 7 Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho Tòa soạn Báo Ấ p Bắc Báo Ấ p Bắc TP.MT 2018- 2019 4,680 4,200 4,200 - 8 Đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin ngành nông nghiệp S.NN TP.MT 2018- 2019 4,000 3,600 3,600 - 9 Các dự án Khoa học công nghệ khác Các ngành, huyện T oàn tỉnh 17,219 5,104 5,104 - VI Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề 32,783 - 100,000 99,363 99,363 - - a Các công trình chuyển tiếp - - 89,000 88,363 88,363 - - 1 Hỗ trợ đầu tư Trường mẫu giáo, mầm non các huyện Các huyện 89,000 88,363 88,363 - BSMT về huyện b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 32,783 - 11,000 11,000 11,000 - - 1 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh (giai đoạn 1) CA TP.MT 2016- 2018 32,783 11,000 11,000 11,000 - VII Quản lý Nhà nước 231,099 84,058 300,000 365,000 334,000 16,000 15,000 a Các công trình chuyển tiếp 185,626 84,058 63,500 60,000 44,000 16,000 - 1 Sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan làm việc của Khối Đảng - Tỉnh ủy Tiền Giang VP.TU TP.MT 2013- 2016 78,440 68,100 11,500 11,500 11,500 - 2 Kho lưu trữ chuyên dụng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang S.NV TP.MT 2013- 2016 107,186 15,958 52,000 48,500 32,500 16,000 b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 7,715 - 11,500 7,500 7,500 - - 1 Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Quan trắc môi trường và Tài nguyên S.TNMT TP.MT 2017- 2018 7,715 11,500 7,500 7,500 - c Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 37,758 - - 34,800 34,800 - - 1 Xây dựng mới 04 trạm: Quản lý chất lượng Nông lâm s ả n và Thủy sản s ố 1; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Cai Lậy; Chăn nuôi và Thú y huyện Cai Lậy; Khuyến nông huyện Cai Lậy tại Khu Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy Ban QLDA Nông nghiệp H.CL 2018- 2019 6,700 6,700 6,700 - 2 Cây xanh, thảm cỏ Trụ sở Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông H.TPĐ H.TPĐ 2018- 2019 2,340 2,100 2,100 - 3 Trạm xử lý nước th ả i khu trung tâm hành chính huyện T â n Phú Đông H.TPĐ H.TPĐ 2018- 2020 14,526 13,000 13,000 - 4 Xây dựng mới Các trạm Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y huyện Tân Phú Đông Ban QLDA Nông nghiệp H.TP Đ 2018- 2019 6,500 6,000 6,000 5 Xây dựng mới Các trạm Khuyến nông, Bảo vệ thực vật huyện Gò Công Đông Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ 2018- 2019 5,000 4,500 4,500 6 Xây dựng mới Trạm Qu ả n lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản số 3 tại thị xã Công Đông Ban Q L DA Nông nghiệp TX.GC 2018- 2019 2,692 2,500 2,500 * Hỗ trợ đầu tư Trụ sở UBND các xã Các huyện Các huyện 75,000 110,000 110,000 - * Sửa chữa trụ sở các cơ quan Các ngành, huyện Các huyện 130,000 130,000 130,000 - * Các công trình khác Các ngành, huyện Các huyện 20,000 22,700 7,700 - 15,000 VIII Quốc phòng - An ninh 665,309 44,690 315,000 367,500 350,000 17,500 - a Các công trình chuyển tiếp 202,568 44,690 107,035 112,075 106,075 6,000 - 1 Công an thị xã Gò Công CA TX.GC 2013- 2016 63,837 11,376 9,700 9,700 9,700 - 2 Nhà tàng thư Phòng PC64 - Công an tỉnh Tiền Giang CA TP.MT 2014- 2016 4,996 1,651 2,950 2,910 2,910 - 3 Đ ồn Công an Vàm Láng và Công an thị trấn Vàm Láng thuộc Công an huyện Gò Công Đông - Công an tỉnh Tiền Giang CA H.GCĐ 2014- 2016 7,261 5,350 765 761 761 - 4 Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ và Phát triển cộng đồng (Trụ sở làm việc phòng T ì nh báo - Công an tỉnh Tiền Giang) CA TP.MT 2014- 2016 12,577 5,197 6,560 6,559 6,559 - 5 Sở chỉ huy thống nhất tỉnh Tiền Giang BCH.QS H.CL 2015- 2018 60,469 5,000 50,000 55,000 55,000 - 6 Trụ sở làm việc và nhà ở cho dân quân xã, phường, thị trấn năm 2014 BCH.QS Các huyện 2014- 2016 6,118 4,116 1,900 1,900 1,900 - 7 Trụ sở làm việc và nhà ở cho dân quân xã, phường, thị trấn năm 2016 BCH.QS Các huyện 2016- 2017 12,641 12,500 12,545 6,545 6,000 8 Sửa chữa nhà ở chiến sĩ khối D & hệ thống cấp thoát nước, Nhà vệ sinh số 1,2,3 thuộc Trung đ oàn BB 924 và xây dựng đ ài chỉ huy bắn -Trường bắn 908. BCH.QS H.CL 2015- 2016 5,805 1,850 3,955 3,995 3,995 - 9 Sửa chữa nâng cấp nhà ở chiến sĩ khối C , nhà Ban chỉ huy, nhà hội trường + phòng truyền thống thuộc Trung đ oàn BB924 (Tiểu đ oàn 514 cũ) BCH.QS H.CL 2015- 2016 8,130 2,550 5,580 5,580 5,580 - 10 C ả i tạo nâng cấp nhà khách quân nhân - Bộ ch ỉ huy quân sự tỉnh BCH.QS TP.MT 2015- 2016 8,509 2,600 5,900 5,900 5,900 - 11 Nhà ăn, nhà ở học vi ê n - Trường Quân sự tỉnh BCH.QS H.CT 2015- 2016 12,225 5,000 7,225 7,225 7,225 - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 393,576 - 198,995 227,160 215,660 11,500 - 1 Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cai Lậy/B ộ C H QS tỉnh Tiền Giang - QK9 BCH.QS H.CL 2015- 2016 40,000 20,000 19,000 12,000 7,000 2 Đối ứng Dự án Trạm C ả nh sát giao thông đường thủy thuộc PC68 - Công an tỉnh Tiền Giang. CA TP.MT 2016- 2018 14,849 8,500 8,500 8,500 - Đối ứng Bộ CA 3 Sửa chữa nâng cấp Doanh trại Ban CHQS huyện Cai Lậy cũ (Ban CHQS thị xã hiện nay) BCH.QS TX.CL 2016- 2017 10,110 9,500 10,800 6,300 4,500 4 Đại đội Trinh sát - Bộ CHQS tỉnh T iền Giang BCH.QS TP.MT 2017- 2019 44,988 40,500 43,000 43,000 - 5 Trụ sở làm việc và nhà ở cho dân quân xã, phường, thị trấn năm 2017 BCH.QS Các huyện 2017- 2018 10,268 9,200 10,150 10,150 - 6 Nhà dự bị động vi ê n - Ban chỉ huy Quân sự huyện Chợ Gạo BCH.QS H.CG 2017- 2018 4,427 4,000 4,200 4,200 - 7 Nhà dự bị động viên - Ban chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Đông BCH.QS H.GCĐ 2017- 2018 4,484 4,000 4,250 4,250 - 8 Nhà làm việc Ban cơ yếu - Bộ ch ỉ huy Quân sự tỉnh BCH.QS TP.MT 2017- 2018 2,896 2,600 2,700 2,700 - 9 Cải tạo, sửa chữa cơ quan Bộ Chỉ huy-Bộ đ ội Biên phòng tỉnh BCH.BP H.GCĐ 2017- 2018 4,322 5,400 4,300 4,300 - 10 Trận địa pháo 85mm BCH.QS H.GCĐ 2017- 2018 13,987 12,500 12,500 12,500 - 11 Dự án Cơ sở làm việc Trạm Công an cửa khẩu Cảng Mỹ Tho và phân đội PCCC Tây Mỹ T ho + Chữa cháy trên sông CA TP.MT 2017- 2018 14,991 13,500 13,500 13,500 - 12 Sửa chữa lắp đặt trụ nước chữa cháy địa bàn tỉnh Tiền Giang CA toàn tỉnh 2017- 2018 3,802 3,400 3,400 3,400 - 13 Cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Chợ Gạo CA H.CG 2017- 2018 4,989 4,500 4,500 4,500 - 14 Đầu tư mua Máy sắc ký khí khối phổ (Giám định ma túy, xăng dầu, cồn,...) CA TP.MT 2017- 2018 2,243 2,000 2,000 2,000 - 15 Cải tạo, sửa chữa doanh trại Đồn biên phòng Kiểng Phước BCH.BP H.GCĐ 2018- 2020 2,019 1,620 1,800 1,800 - 16 Nạo v é t luồng lạch và sửa chữa nhà Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tiểu BCH.BP H.GCĐ 2018- 2020 1,250 1,125 1,250 1,250 - 17 Cải tạo, sửa chữa Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Đại BCH.BP H.GCĐ 2018- 2020 1,100 990 990 990 - 18 Cải tạo, sửa chữa doanh trại Hải đội 2 BCH.BP H.GCĐ 2018- 2020 1,731 1,440 1,500 1,500 - 19 Cải tạo, sửa chữa doanh trại Đồn bi ê n phòng Phú Tân BCH.BP H.GCĐ 2018- 2020 1,800 1,620 1,620 1,620 - 20 Nhà chờ thăm chiến sỹ mới hằng năm/Trung đoàn 924 BCH.QS H.CL 2018- 2020 11,590 2,700 9,000 9,000 - 21 Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước tổng th ể , phòng học, sân đường - Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh/Trường Quân sự tỉnh BCH.QS H.CT 2018- 2020 11,400 2,700 1,000 1,000 - 22 Sửa chữa nâng cấp Đại đội Thông tin -Bộ CHQS tỉnh TG BCH.QS TP.MT 2018- 2020 5,000 4,500 4,500 4,500 - 23 C ải tạo sửa chữa n â ng cấp Nhà ăn/Bộ CHQS tỉnh TG BCH.QS TP.MT 2018- 2020 1,500 1,350 1,350 1,350 - 24 Xây dựng nhà kho vật chất cứu hộ cứu nạn và vật chất phòng ch ố ng biểu t ì nh bạo loạn lật đổ A2 BCH.QS TP.MT 2018- 2020 1,500 1,350 1,350 1,350 - 25 Trụ sở làm việc công an xã, phường, thị trấn CA Các huyện 2018- 2020 20,000 20,000 30,000 30,000 - 26 Trụ sở làm việc và nhà ở cho dân quân xã, phường, thị trấn năm 2018-2020 BCH.QS Các huyện 2018- 2020 20,000 20,000 30,000 30,000 - c Các công trình khởi công m ớ i giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 69,165 - 8,970 28,265 28,265 - - 1 Thao trường huấn luyện kiểm tra ném lựu đ ạn, đ ánh thuốc nổ thật Trường bắn 908 BCH.QS H.CL 2018- 2019 4,500 4,200 4,200 - 2 Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh CA toàn tỉnh 2018- 2022 64,665 20,000 20,000 - 3 Công trình quốc phòng, an ninh khác 8,970 4,065 4,065 - IX Công trình khác 4,968,630 233,163 648,525 888,426 717,400 171,026 - 1 Chuẩn bị đầu tư - 50,000 40,000 40,000 - 2 Trích chuyển vào Qu ỹ phát triển đất của tỉnh (từ 10 - 15% dự toán nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh) - - - 46,155 28,500 17,655 3 Bổ sung thiết bị phát thanh - truyền hình Đài PTTH TP.MT 2017- 2019 19,406 17,500 15,000 15,000 - 4 Đối ứng các dự án ODA 2,360,454 83,163 256,790 264,700 210,400 54,300 - 3.1 Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống kiểm soát xâm nhập mặn vùng Gò Công (ADB-GMS1) S.NN TX.GC 2014- 2019 157,876 7,853 34,500 38,800 30,000 8,800 3.2 Tiểu dự án Kiểm soát và giảm rủi ro do lũ vùng Ba Rài -Phú An (ADB-GMS1) S.NN H.CL 2014- 2019 365,820 17,877 60,000 65,000 65,000 - 3.3 Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đ ê biển Gò Công Đông (SP-RCC) Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ 2015- 2017 56,255 - 3,000 2,400 2,400 - 3.4 Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ T ho TP.MT TP.MT 2012- 2017 1,343,809 46,767 100,000 110,000 75,000 35,000 3.5 Dự án chuyển đ ổi nông nghiệp bền vững (WB-VnSAT) S.NN H.CB, H.CL, TX.CL 2016- 2020 329,015 - 50,000 40,500 30,000 10,500 3.6 Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở d ữ liệu đất đai (VILG) S.TNMT Toàn tỉnh 2018- 2020 36,492 - 8,000 8,000 8,000 - 3.7 Dự án Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học Tiền Giang S.NN Toàn tỉnh 2009- 2015 71,187 10,666 1,290 - - - 4 Đối ứng các dự án, các chương trình mục tiêu 2,588,770 150,000 275,110 434,000 373,500 60,500 - 4.1 Đường tỉnh 871B Ban QLDA Giao thông TX.GC, H.GCĐ 2015- 2019 272,426 150,000 15,000 5,000 5,000 - 4.2 Đường tỉnh 878 Ban QLDA Giao thông H.CT, H.TP 2015- 2019 984,319 20,000 38,500 23,000 15,500 4.3 Đường vào trung tâm hành chính huyện T ân Phú Đông (giai đoạn 1) H.TPĐ H.TPĐ 2014- 2016 48,071 650 500 500 - 4.4 Trụ sở làm việc Huyện ủy - UBND huyện Tân Phú Đông H.TPĐ H.TPĐ 2014- 2017 139,624 1,460 20,000 20,000 - 4.5 Hạ tầng kỹ thuật - Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy (giai đoạn 1) H.CL H.CL 2015- 2019 486,309 187,000 230,000 185,000 45,000 4.6 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp bến cá Vàm Láng Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ 2015- 2019 157,528 20,000 30,000 30,000 - 4.7 Đường vào Khu Công nghiệp Tân Hương - huyện Châu Thành H.CT H.CT 2015- 2017 62,161 1,000 2,000 2,000 - 4.8 Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái B è H.CB H.CB 2016- 2020 150,980 5,000 18,000 18,000 - 4.9 Đường vào trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông (giai đoạn 2) H.TPĐ H.TPĐ 2018- 2022 81,352 25,000 30,000 30,000 - 4.10 Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu - Mỹ Long Ban QLDA Nông nghiệp H.CL 2018- 2022 206,000 60,000 60,000 - 5 Đối ứng các chương trình mục t iê u quốc gia không còn bố trí vốn năm 2016 Các ngành, huyện các huyện - 20,000 20,000 20,000 - 6 Thanh toán tạm ứng, n ợ khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, đối ứng các dự án ODA, NGO, NSTW và công trình cấp thiết khác Các ngành, huyện các huyện - 29,125 68,571 30,000 38,571 A.2 VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 14,170,944 2,299,166 5,860,000 8,141,503 6,867,000 I Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề 2,997,204 813,394 2,115,000 2,628,210 2,508,250 119,960 - * Các công trình chuyển tiếp 1,552,627 813,394 1,104,000 1,192,105 1,106,905 85,200 - 1 Trường Đại học Tiền Giang (Khoa Khoa học cơ b ả n, Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, C ổng tường rào, Đầu tư bổ sung trang thiết bị Khoa Khoa học cơ bản, Trung tâm Thư viện và công trình khác) BQL DA DD&CN H.CT 2010- 2017 342,625 202,363 100,000 135,000 135,000 - 2 Trường THPT chuyên Tiền Giang BQT DA DD&CN TP.MT 2013- 2016 249,072 230,565 18,000 13,500 13,500 - 2 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu BQL DA DD&CN TP.MT 2012- 2016 154,740 102,000 46,000 50,500 50,500 - 3 Trường TH Trung An - thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2013- 2016 25,484 14,439 10,000 10,000 10,000 - 5 Trường THCS Phường 2 - thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2013- 2016 23,499 15,569 7,500 5,000 5,000 - 4 Trường TH Thủ Khoa Huân TP.MT TP.MT 2013- 2016 47,081 22,427 22,000 13,500 13,500 - 7 Trường THCS thị trấn Chợ Gạo BQL DA DD&CN H.CG 2013- 2017 43,350 16,500 25,000 16,500 16,500 - 8 Trường THCS L ong Bình H.GCT H.GCT 2014- 2016 41,656 27,300 14,000 10,100 10,100 - 9 Khối hành chánh - Trường Cao đ ẳng Y tế BQ L DA DD&CN TP.MT 2014- 2017 47,961 21,745 24,000 12,500 12,500 - 10 Trường THCS Bình Ân H.GCĐ H.GCĐ 2014- 2016 28,098 12,860 14,000 10,600 10,600 - 11 Trường THPT Trần Văn Hoài BQ L DA DD&CN H.CG 2014- 2016 14,224 7,000 5,500 7,800 7,800 - 12 Trung tâm học tập đa năng huyện Cái Bè H.CB H.CB 2014- 2016 28,445 14,500 15,500 11,200 11,200 - 13 Trường THCS Bình Đ ức TP.MT TP.MT 2015- 2018 51,213 10,250 38,000 40,000 40,000 - 14 Trường TH Bình Đ ức TP.MT TP.MT 2015- 2017 29,173 2,045 20,000 25,000 25,000 - 15 Trường THCS Hiệp Đức H.CL H.CL 2015- 2017 13,598 5,000 8,500 6,900 6,900 - 16 Trường TH Nhị Bình B (Khối hành chính và hạng mục phụ) H.CT H.CT 2015- 2017 10,585 6,010 4,500 5,350 5,350 - 17 Trường THCS Phú Thành H.GCT H.GCT 2015- 2018 54,849 10,000 42,000 44,650 32,150 12,500 18 Nâng cấp mở rộng Trường THPT Nguyễn Văn Côn BQL DA DD&CN H.GCĐ 2015- 2017 14,986 5,250 9,500 8,755 8,755 - 19 Trường THCS Phú Phong H.CT H.CT 2015- 2017 19,194 5,250 14,000 13,500 13,500 - 20 Trường TH Hữu Đạo (Khối hành chánh + hạng mục phụ) H.CT H.CT 2015- 2016 7,471 4,800 2,500 2,400 2,400 - 21 Trường TH Phú Mỹ A H.TP H.TP 2015- 2016 8,075 4,000 4,000 4,000 4,000 - 22 Hội trường Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang Tr.CT TP.MT 2015- 2017 26,562 5,000 20,000 22,000 19,000 3,000 23 Ti ể u dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 - Trường Đại học Tiền Giang H.CT H.CT 2015- 2017 68,000 18,000 50,000 62,500 62,500 - 24 Trường THCS L ê Ngọc Hân - thành phố Mỹ Tho BQL DA DD&CN TP.MT 2015- 2017 83,431 50,000 57,000 57,000 - 25 Trường THPT Tân Phú Đông S.GD H.TPĐ 2015- 2017 40,880 18,500 17,000 17,000 - 26 Trường THPT Tân Thới S.GD H.TPĐ 2015- 2017 14,499 8,500 9,200 9,200 - 27 Trường mẫu giáo, mầm non các huyện Các huyện Các huyện - - 500,000 569,700 500,000 69,700 BSMT về huyện 28 Các trường, trung tâm dạy nghề, nghề trọng điểm; trường và trung tâm giáo dục chính trị, quốc phòng, an ninh... Các ch ủ đầu tư toàn tỉnh 63,876 50,521 12,500 7,950 7,950 - 28.1 Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Phước H.TP H.TP 2013 -2016 33,891 27,521 6,000 2,330 2,330 - 28.2 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh BCH.QS H.CT 2014- 2016 29,985 23,000 6,500 5,620 5,620 - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 1,138,281 - 982,370 1,032,295 997,535 34,760 - 1 Trường THPT Tân Hiệp BQL DA DD&CN H.CT 2016- 2020 98,280 88,500 90,000 90,000 - 2 Trường THPT Nguyễn Văn Thìn -huyện Gò Công Tây BQL DA DD&CN H.GCT 2016- 2018 44,752 40,500 40,500 40,500 - 3 Trường THPT Bình Phục Nhứt - huyện Chợ Gạo BQL DA DD&CN H.CG 2016- 2017 14,294 13,000 13,960 13,960 - 4 Trường THPT Lê Thanh Hiền - huyện Cái B è BQL DA DD&CN H.CB 2016- 2018 36,998 33,500 33,500 33,500 - 5 Trường THCS TT Chợ Gạo - huyện Chợ Gạo (Giai đoạn 2) BQL DA DD&CN H.CG 2016- 2017 14,322 13,000 13,575 13,575 - 6 Trường Tiểu học Long Hòa - thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2016- 2017 12,460 11,250 11,200 11,200 - 7 Trường THCS Q u ơn Long H.CG H.CG 2016- 2017 11,973 10,800 11,370 11,370 - 8 Trường TH Phú An 1 H.CL H.CL 2016- 2017 7,824 7,000 7,000 7,000 - 9 Trường THCS Phan Văn C ẩm, xã Long Tiên H.CL H.CL 2016- 2017 8,456 7,600 7,500 7,500 - 10 Trường THCS Vĩnh Kim (khối hành chánh - thư viện) H.CT H.CT 2016- 2017 8,698 7,800 8,000 8,000 - 11 Trường Tiểu học Long An H.CT H.CT 2016- 2017 12,899 11,600 10,900 10,900 - 12 Trường TH Tân Phước 2 H.GCĐ H.GCĐ 2016- 2017 8,698 12,500 13,300 13,300 - 13 Trường TH Vàm Láng 1 H.GCĐ H .GCĐ 2016- 2017 13,844 12,500 12,500 11,000 1,500 14 Trường THCS Thạnh Nhựt (giai đoạn 1) H.GCT H.GCT 2016- 2018 28,885 26,000 26,400 22,000 4,400 15 Trường THCS Phan Văn Ba H.CB H.CB 2016- 2019 42,277 38,000 42,000 38,000 4,000 16 Trường Ti ể u học Tân Trung 1 TX.GC TX.GC 2016- 2018 11,053 10,000 10,430 10,430 - 17 Trường năng khiếu Thể dục th ể thao Tiền Giang (giai đoạn 2) S.VH TP.MT 2016- 2018 8,010 7,200 7,300 7,300 - 18 Trường TH Thân Cửu Nghĩa B H.CT H.CT 2016- 2017 7,584 6,800 7,000 7,000 - 19 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gò Công Đông (giai đoạn 2) H.GCĐ H.GCĐ 2016- 2017 10,291 9,500 9,600 9,600 - 20 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh (giai đoạn 1) CA TP.MT 2016- 2018 32,783 18,500 20,000 20,000 - 21 Khối hội trường - Ký túc xá - Khu phụ trợ - Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang BQL DA DD&CN TP.MT 2016- 2020 89,271 75,000 80,000 80,000 - 22 Khối thực hành phục vụ giảng dạy các nghề trọng điểm - Trường Cao đ ẳng nghề Tiền Giang (giai đoạn 1) Trường CĐ nghề TP.MT 2016- 2019 49,982 44,900 59,000 45,000 14,000 23 Trường THPT Cái Bè BQL DA DD&CN H.CB 2017- 2018 29,765 25,000 26,500 26,500 - 24 Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Nguyễn Văn Côn (Giai đoạn 2) BQL DA DD&CN H.GCĐ 2017- 2018 13,512 12,000 12,800 12,800 - 25 Trường THPT Đốc Binh Kiều - huyện Cai Lậy BQL DA DD&CN H.CL 2017- 2019 29,985 25,000 27,000 27,000 - 26 Nâng cấp, mở rộng Tr ườ ng THPT Dưỡng Điềm - huyện Châu Thành BQL DA DD&CN H.CT 2017- 2020 25,736 23,000 23,000 23,000 - 27 Trường Tiểu học Tân Thành 1 H.GCĐ H.GCĐ 2017- 2018 7,984 7,000 8,000 7,000 1,000 28 Trường Tiểu học Tân Thành 2 H.GCĐ H.GCĐ 2017- 2018 14,542 13,200 15,700 13,200 2,500 29 Trường THCS Võ Duy Linh H.GCĐ H.GCĐ 2017- 2018 14,311 13,000 14,000 13,000 1,000 30 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện T ân Phước H.TP H.TP 2017- 2018 14,993 11,200 13 , 500 13,500 - 31 Trường THCS Tân Lập 1 H.TP H.TP 2017- 2018 14,408 13,000 16 , 500 13,000 3,500 32 Trường Tiểu học Hưng Thạnh H.TP H.TP 2017- 2018 10,686 8,300 10,000 10,000 - 33 Trường Tiểu học Tân Lý Tây B (Khối lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ - Giai đoạn 2) H.CT H.CT 2017- 2018 8,196 9,000 8,000 8,000 - 34 Trường TH Tân Hương A (giai đoạn 1) H.CT H.CT 2017- 2018 12,887 12,500 12,000 12,000 - 35 Trường THCS Long Hưng (Giai đoạn 1) H.CT H.CT 2017- 2018 14,076 12,500 13,000 13,000 - 36 Trường Tiểu học Thới Sơn TP.MT TP.MT 2017 -2018 29,934 27,000 27,000 27,000 - 37 Trường THCS Xuân Diệu TP.MT TP.MT 2017- 2018 14,130 13,000 13,200 13,200 - 38 Trường Tiểu học Phước Thạnh TP.MT TP.MT 2017- 2018 10,166 9,500 10,000 10,000 - 39 Trường THCS Đạo Thạnh TP.MT TP.MT 2017- 2019 47,225 42,500 45,000 45,000 - 40 Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu - Thị xã Cai Lậy TX.CL TX.CL 2017 -2019 49,871 44,000 45,000 45,000 - 41 Nâng cấp, mở rộng Trường TH Thanh Bình H.CG H.CG 2017- 2018 12,240 12,000 11,860 9,000 2,860 42 Dự án hồ bơi các trường THPT huyện BQL DA DD&CN Các huyện 2019- 2020 48,900 36,000 36,000 36,000 - 43 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2018- 2020 26,896 20,000 20,000 20,000 - 44 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cai Lậy H.CL H.CL 2018- 2020 31,504 30,000 30,000 30,000 - 45 Đầu tư nghề trọng điểm Trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy S.L Đ TX.CL 2018- 2020 9,700 8,700 8,700 8,700 - 46 Đầu tư nghề trọng điểm Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công S.L Đ TX.GC 2018- 2020 22,800 20,520 20,500 20,500 - 47 Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Tiền Giang (giai đoạn 3) S.VH TP.MT 2018- 2020 10,200 9,000 - - - Giảm danh mục 48 Trung tâm Giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp huyện Châu Thành H.CT H.CT 2019- 2021 40,000 20,000 30,000 30,000 - c Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 306,296 - - 369,100 369,100 - - 1 Trường THCS Hòa Hưng - huyện Cái Bè H.CB H.CB 2018- 2020 40,504 36,500 36,500 - 2 Trường THCS Phường 3 - thị xã Gò Công TX.GC TX.GC 2018- 2020 38,167 34,500 34,500 - 3 Nhà tập thể thao đa năng Trường năng khiếu TDTT tỉnh Tiền Giang S.VH S.V H 2018- 2019 8,908 8,000 8,000 - 4 Trường TH Bình Khương H.CG H.CG 2018- 2019 12,000 11,000 11,000 - 5 Trường THCS Bình Phục Nhứt H.CG H.CG 2018- 2019 7,600 7,000 7,000 - 6 Trường THCS Tịnh H à - huyện Chợ Gạo H.CG H.CG 2018- 2020 44,889 40,500 40,500 7 Trường TH Hội Xuân (ấp Xuân Kiểng) H.CL H.CL 2018- 2019 12,523 8,500 8,500 - 8 Trường TH Phú An I (Giai đoạn 2) H.CL H.CL 2018- 2019 9,000 8,500 8,500 - 9 Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B (giai đoạn 2). H.CT H.CT 2018- 2020 13,900 12,500 12,500 - 10 Trường Tiểu học Long An (giai đoạn 2). H.CT H.CT 2018- 2019 12,000 11,000 11,000 - 11 Trường tiểu học Thạnh Tân H.TP H.TP 2018- 2019 13,950 8,600 8,600 - 12 Trường tiểu học Tân Lập 1 H.TP H.TP 2018- 2020 14,365 13,000 13,000 - 13 Trường tiểu học Tân Lập 2 H.TP H.TP 2018- 2019 14,100 11,500 11,500 - 14 Xây dựng khối hành chánh - lớp học -Trường tiểu học Lê Quý Đôn - thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2018- 2020 14,365 13,500 13,500 - 15 Trường tiểu học Tân Phước 1 H.GCĐ H.GCĐ 2018- 2020 14,868 13,500 13,500 - 16 Trường TH Nhị Quý - thị xã Cai Lậy TX.CL TX.CL 2018- 2020 14,987 13,000 13,000 - 17 Trường THCS Phường 2 - thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 2), hạng mục Xây dựng mới Khối hành chánh - phòng học, nhà đ a năng và trạm hạ thế TP.MT TP.MT 2018- 2019 9,457 8,500 8,500 - 18 Trường THCS Mỹ Hạnh Đông TX.CL TX.CL 2018- 2019 10,713 9,500 9,500 - * Sửa chữa, nâng cấp và các trường học, trạm y tế cấp thiết khác Các huyện Các huyện 2018- 2019 100,000 100,000 - * Thanh toán khối lượng hoàn thành, đối ứng các dự án ODA và các công trình giáo dục cấp thiết khác Các sở, ngành, huyện Các huyện 28,630 34,710 34,710 - II Y tế 3,524,723 186,178 815,000 1,093,450 1,025,250 68,200 - a Các công trình chuyển tiếp 432,452 186,178 288,150 305,450 237,250 68,200 - 1 Trạm y tế xã, phường, thị trấn Các huyện Các huyện - 125,000 146,158 125,000 21,158 BSMT về huyện 2 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang BQL DA DD&CN TP.MT 2010- 2016 153,164 138,964 12,500 12,000 12,000 - 3 Sửa chữa nâng cấp BVĐK trung tâm tỉnh Tiền Giang BQL DA DD&CN TP.MT 2015- 2016 13,378 6,000 7,000 7,000 7,000 - 4 Cải tạo mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công BQL DA DD&CN H.GCĐ 2015- 2018 49,984 4,579 44,000 40,000 40,000 - 5 Cải tạo mở rộng Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông BQL DA DD&CN H.GCĐ 2015- 2017 14,890 5,500 8,400 8,200 8,200 - 6 Bệnh viện vệ tinh - Khoa vệ tinh (phần trang thiết bị y tế) tại BVĐK trung tâm tỉnh TG - giai đoạn 1 BQL DA DD&CN TP.MT 2105- 2016 12,968 12,640 500 - - - 7 Mở rộng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang BQL DA DD&CN H.CT 2015- 2016 7,000 157 7,000 7,000 7,000 - 8 Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hương BQL DA DD&CN H.CT 2015- 2016 9,365 3,682 5,700 5,100 5,100 - 9 Nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trung tâm y tế thị xã Cai Lậy BQL DA DD&CN TX.CL 2015- 2016 2,499 1,053 1,450 1,450 1,450 - 10 Nâng cấp Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Tiền Giang S.LĐ TP.MT 2017- 2019 14,821 1,300 - - - 11 Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh BQL DA DD&CN TP.MT 2017- 2021 94,997 45,500 52,042 5,000 47,042 Đối ứng NSTW 12 Đầu tư trạm y tế xã (phần trang thiết bị y tế) BQL DA DD&CN Các huyện 2015- 2016 9,464 7,663 1,800 1,500 1,500 - 13 Xây dựng mở rộng Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh BQL DA DD&CN TP.MT 2014- 2017 49,922 5,940 28,000 25,000 25,000 - Đ ố i ứng NSTW b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 566,476 - 509,620 480,000 480,000 - - 1 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang BQL DA DD&CN TP.MT 2016- 2018 26,621 24,000 24,000 24,000 - 2 Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang BQL DA DD&CN H.CT 2017- 2020 44,965 40,500 40,500 40,500 - 3 Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế BQL DA DD&CN toàn tỉnh 2017- 2019 27,695 34,000 25,000 25,000 - 4 Trung tâm y tế huyện Cai Lậy BQL DA DD&CN TP.MT 2017 -2019 29,980 27,000 27,000 27,000 - 5 Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hương (giai đoạn 2) BQL DA DD&CN H.CT 2017- 2018 12,407 11,500 11,500 11,500 - 6 Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các phòng khám PK Đ K BQL DA DD&CN Các huyện 2018- 2020 20,000 18,000 18,000 18,000 - 7 Trung tâm y t ế huyện Cai Lậy (giai đoạn 2) BQL DA DD&CN TX.CL 2018- 2020 35,000 31,500 31,500 31,500 - 8 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh BQL DA DD&CN TP.MT 2018- 2020 20,000 18,000 18,000 18,000 - 9 Sữa chữa và nâng cấp Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm BQL DA DD&CN TP.MT 2018- 2020 13,178 11,860 11,500 11,500 - 10 Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các Trung tâm Y tế huyện BQL DA DD&CN H.CT 2018- 2020 11,400 10,260 11,000 11,000 - 11 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm BQL DA DD&CN TP.MT 2018- 2020 14,500 13,500 13,500 13,500 - 12 Trung tâm điều dưỡng người có công BQL DA DD&CN TG 2018- 2020 80,000 70,000 70,000 70,000 - 13 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế thị xã Gò Công BQL DA DD&CN TX.GC 2018- 2022 89,485 100,000 84,000 84,000 - 14 Bệnh viện Mắt BQL DA DD&CN TP.MT 2018- 2020 65,160 27,000 58,500 58,500 - 15 Bệnh viện Da Liễu BQL DA DD&CN TP.MT 2018- 2020 36,300 32,500 - - - Giảm DM 16 Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế (giai đoạn 2) BQL DA DD&CN Các huyện 2018- 2022 39,785 40,000 36,000 36,000 - c Các c ô ng trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 2,525,795 - 17,230 308,000 308,000 - - 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang BQL DA DD&CN TP.MT 2018- 2022 2,350,000 150,000 150,000 Đối ứng TPCP 2 Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy S.YT H.CL 2019- 2023 133,600 120,000 120,000 - 3 Trung tâm Y học gia đình Trường CĐ y tế TP.MT 2019- 2020 14,417 13,000 13,000 - 4 Thanh toán khối lượng hoàn thành, đối ứng các dự án ODA y tế và các công trình y tế cấp thiết khác các ngành, huyện Các huyện 27,778 17,230 25,000 25,000 - - - III Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã nông thôn mới, các xã bãi ngang, v e n biển và các phường, thị tr ấ n Các huyện Các huyện - 991,250 1,411,522 1,142,300 219,222 50,000 - - IV Vốn đầu tư các dự án trọng điểm 3,904,697 870,288 551,812 822,000 502,000 135,000 185,000 a Các công trình chuyển tiếp 3,670,794 870,288 441,812 647,000 402,000 135,000 110,000 1 Đường Lê Văn Phẩm (đoạn 2) - thành phố Mỹ Tho Ban QLDA Giao thông TP.MT 2013- 2016 129,935 50,500 6,500 7,500 7,500 - 2 Hạ tầng Khu tái định cư Đạo Thạnh TTPTQĐ TP.MT 2013- 2016 41,587 12,835 25,000 35,000 35,000 - 3 Hạ tầng kỹ thuật- Qu ả ng trường Trung tâm tỉnh BQL DA DD&CN TP.MT 2014- 2018 235,750 32,094 100,000 200,000 120,000 - 80,000 4 Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) TTPTQĐ TP.MT 2013- 2016 503,494 437,637 55,000 35,000 35,000 - 5 Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư quảng trường và trụ sở làm việc các sở, ngành tỉnh TTPTQĐ TP.MT 2013- 2016 75,074 64,955 8,312 9,500 9,500 - 6 Quảng trường (Sân lễ) - Qu ả ng trường Trung tâm tỉnh BQL DA DD&CN TP.MT 2015- 2018 84,400 500 45,000 75,000 45,000 - 30,000 7 Nâng cấp đ ô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2012- 2017 1,343,809 46,767 85,000 195,000 95,000 100,000 8 Đường tỉnh 871B Ban QLDA Giao thông TX.GC, H.GCĐ 2015- 2019 272,426 150,000 27,000 32,000 5,000 27,000 9 Đường tỉnh 878 Ban QLDA Giao thông H.CT, H.TP 2015- 2019 984,319 75,000 90,000 58,000 50,000 8,000 b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 233,903 - 110,000 175,000 100,000 - 75,000 1 Công vi ê n trái cây H.CB H.CB 2017- 2022 103,903 60,000 100,000 80,000 - 20,000 2 Khu tưởng niệm Bác Hồ và Đền thờ các vua H ùng BQL DA DD&CN TP.MT 2019- 2021 50,000 20,000 45,000 20,000 - 25,000 3 Thư viện tỉnh Tiền Giang BQL DA DD&CN TP.MT 2019- 2022 80,000 30,000 30,000 - 30,000 V Nông nghiệp 528,208 13,500 82,000 75,000 75,000 - - a Các công trình chuyển tiếp 16,158 13,500 1,597 1,597 1,597 - - 1 Trải đá mặt đê kênh Xuân Hòa - C ầu Ngang Ban QLDA Nông nghiệp H.CG, H.GCT 2015- 2017 10,601 8,500 597 597 597 - 2 Bờ k è chợ Gò Công Đông H.GCĐ H.GCĐ 2015- 2016 5,557 5,000 1,000 1,000 1,000 - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 512,050 - 80,403 73,403 73,403 - - 1 Bờ kè đoạn sông từ cầu Trương Định - Cầu Kinh tỉnh TX.GC H.GCĐ 2018- 2020 20,000 18,000 18,000 18,000 - 2 Kênh Việt Kiều Ban QLDA Nông nghiệp H.TP 2018- 2019 2,004 4,400 - - - 3 Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải C ả ng cá Mỹ Tho từ công suất 100m3/ngày/đêm l ê n 200m3/ngày/đ ê m S.NN TP.MT 2018- 2019 3,503 2,200 - - - 4 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp b ế n cá Vàm Láng Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ 2015- 2019 157,528 21,000 25,000 25,000 - 5 Dự án chuyển đ ổi nông nghiệp bền vững (WB-VnSAT) S.NN H.CB, H.CL, TX.CL 2016- 2020 329,015 20,000 20,000 20,000 - 6 Các công trình nông nghiệp - thủy lợi khác các ngành, huyện Các huyện 14,803 10,403 10,403 - VI Công nghiệp 141,125 6,262 74,500 60,000 50,000 - 10,000 a Các công trình chuyển tiếp 18,891 6,262 11,000 11,500 11,500 - - 1 Cải tạo sửa chữa tường rào hiện hữu và xây dựng mới tường rào 03 phía còn lại của Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh Cty.PTHT TP.MT 2015- 2016 7,755 662 6,000 6,000 6,000 - 2 Đường nội bộ Cụm công nghiệp An Thạnh Cty.PTHT H.CB 2015- 2016 4,428 1,100 3,000 3,500 3,500 - 3 Đường vào Cụm công nghiệp An Thạnh Cty.PTHT H.CB 2015- 2016 6,708 4,500 2,000 2,000 2,000 - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 122,234 - 63,500 48,500 38,500 - 10,000 1 Thảm bêtông nh ựa nóng đường nội bộ s ố 3, 4 và bãi đậu xe Cụm công nghiệp Trung An Cty.PTHT TP.MT 2018- 2020 6,200 5,500 5,500 5,500 - 2 Cổng tường rào Cụm công nghiệp An Thạnh Cty.PTHT H.CB 2018- 2020 3,000 2,700 2,700 2,700 - 3 Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Tho (giai đoạn 2) Cty.PTHT TP.MT 2019- 2021 64,000 30,000 - 4 Mở rộng Trạm xử lý nước th ả i CCN Tân Mỹ Chánh công suất 1,500m3/ngày Cty.PTHT TP.MT 2019- 2021 20,242 10,000 20,000 10,000 - 10,000 5 Khu tái định cư Tân Hương giai đoạn 2 Cty.PTHT H.CT 2018- 2020 13,588 10,000 12,000 12,000 - 6 Công trình khác 15,204 5,300 8,300 8,300 - VII Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh 142,186 21,450 90,000 100,000 100,000 - - a Các công trình chuyển tiếp 29,686 21,450 1,300 721 721 - - 1 Chợ Gò Công Đông H.GCĐ H.GCĐ 2015- 2017 14,986 14,000 800 221 221 - 2 Bến bãi Chợ Phú Phong H.CT H.CT 2013- 2016 14,700 7,450 500 500 500 - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 91,100 - 81,000 68,000 68,000 - - 1 Bến Chợ huyện Chợ Gạo H.CG H.CG 2017- 2019 35,214 31,500 32,000 32,000 - 2 Bến bãi Chợ Phú Phong (giai đoạn 2) H.CT H.CT 2017- 2018 13,867 13,000 12,500 12,500 - 3 Chợ Tân Phú - thị xã Cai L ậy TX.CL TX.CL 2017- 2018 9,105 9,500 8,000 8,000 - 4 Chợ Tân Thạnh H.TPĐ H.TPĐ 2017- 2020 3,914 3,000 3,500 3,500 - 5 Xây dựng mới chợ Phú Mỹ H.TP H.TP 2018- 2020 8,000 7,000 7,000 7,000 - 6 Chợ Hưng Thạnh H.TP H.TP 2018- 2020 3,000 2,500 2,500 2,500 - 7 Chợ Thạnh Tân H.TP H.TP 2018- 2020 3,000 2,500 2,500 2,500 - 8 Mở rộng chợ Cái Bè H.CB H.CB 2018- 2020 15,000 12,000 - - c Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 21,400 - 7,700 31,279 31,279 - - 1 Chợ Bắc Đông, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước H.TP H.TP 2018- 2019 5,000 - 4,500 4,500 2 Chợ Xã Lới, xã Tân Trung, thị xã Gò Công TX.GC TX.GC 2018- 2019 2,300 - 2,100 2,100 3 Chợ Thuộc Nhiêu, xã D ư ỡ ng Điềm, huyện Châu Thành H.CT H.CT 2018- 2019 2,500 - 2,300 2,300 4 Chợ Bình Phan, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo H.CG H.CG 2018- 2019 1,300 - 1,200 1,200 5 Chợ Mỹ Hạnh Trung, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy TX.CL TX.CL 2018- 2019 1,400 - 1,300 1,300 6 Chợ Rạch Vách, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông H.TPĐ H.TPĐ 2018- 2019 1,500 - 1,400 1,400 7 Chợ Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè H.CB H.CB 2018- 2019 2,500 - 2,300 2,300 8 Chợ Long Bình, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây H.GCT H.GCT 2018- 2019 2,100 - 1,900 1,900 9 Chợ Tân Tây, xã T â n Tây, huyện Gò Công Đông H.GCĐ H.GCĐ 2018- 2019 2,800 - 2,600 2,600 10 Chợ khác Các huyện Các huyện 7,700 11,679 11,679 - VIII Văn hóa -Xã hội 425,229 26,234 145,500 360,000 230,758 19,242 110,000 a Các công trình chuyển tiếp 89,242 26,234 73,400 69,142 56,400 12,742 - 1 Cơ sở thể dục thể thao xã, phường, thị trấn Các huyện Các huyện 20,000 13,742 10,000 3,742 BSMT về huyện 2 Nâng cấp mở rộng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang S.LĐ TP.MT 2015- 2018 32,721 3,750 26,000 25,500 19,500 6,000 3 Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang S.LĐ TP.MT 2015- 2016 7,565 4,750 2,400 2,400 2,400 - 4 Đ ền thờ liệt sĩ thị xã Gò Công TX.GC TX.GC 2014- 2015 18,997 15,500 1,000 500 500 - 5 Sân Vận động thị xã Gò Công TX.GC TX.GC 2015- 2017 29,959 2,234 24,000 27,000 24,000 3,000 b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 168,136 - 62,800 160,900 94,400 6,500 60,000 1 Trùng tu Đền thờ Võ Tánh - thị xã Gò Công S.VH TX.GC 2016- 2017 6,908 6,000 7,000 7,000 - 2 Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ tỉnh S.L Đ TP.MT 2017- 2018 4,980 4,000 6,400 4,000 2,400 3 Sửa chữa hệ thống tưới cỏ Sân vận động tỉnh S.VH TP.MT 2017- 2018 925 800 900 900 - 4 Tôn tạo Khu mộ Lãnh binh Nguyễn Văn Cẩn xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè S.V H H.CB 2017 515 500 500 500 - 5 Công viên Nguyễn Văn Côn thị trấn Vĩnh Bình H.GCT H.GCT 2017- 2018 6,972 4,000 6,000 4,500 1,500 6 Tỉnh Hội người mù tỉnh Tiền Giang S.LĐ TP.MT 2017- 2018 5,562 5,000 5,000 3,000 2,000 8 Khu di tích Lăng Hoàng Gia TX.GC TX.GC 2018- 2020 10,000 9,000 9,000 9,000 - 9 Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang BQL DA DD&CN TP.MT 2019- 2021 125,860 25,000 120,000 60,000 - 60,000 10 Đường vào khu mộ Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân H.CG H.CG 2018- 2020 5,000 4,500 4,500 4,500 - 11 Bờ kè khu mộ Âu Dương Lân H.CG H.CG 2018- 2020 276 3,000 - - - 12 Sửa chữa Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang S.VH TP.MT 2018- 2020 1,138 1,000 1,600 1,000 600 c Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 167,851 - 9,300 129,958 79,958 - 50,000 1 Cải tạo, nâng cấp đường chạy điền kinh S.VH TP.MT 2018- 2019 2,995 2,500 2,500 - 2 Công viên 27/8 H .TP H.TP 2018- 2020 21,785 19,500 19,500 - 3 Cải tạo, nâng cấp Nhà thi đấu thể thao đa môn Tiền Giang S.V H TP.MT 2018- 2019 8,449 7,500 7,500 - 4 Sửa chữa, xây dựng nhà ở lưu trú Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang S.VH TP.MT 2018- 2019 2,722 2,500 2,500 - 5 Công viên Tết Mậu Thân TP.MT TP.MT 2019- 2023 100,000 70 , 000 20,000 - 50,000 6 Tu bổ, sửa chữa các khu di tích lịch sử -văn hóa Các ngành, huyện Các huyện 11,500 3,800 10 , 000 10,000 - 7 Trạm xử lý nước th ả i tập trung 600m3/ngày đêm Khu tái định cư Đ ạo Thạnh TTPTQ Đ TP.MT 2018- 2020 6,400 5,500 5,700 5,700 - 8 Nhà tư ở ng niệm đồng chí Phan Văn Khỏe S.VH H.CL 14,000 12,258 12,258 IX Giao thông 2,292,607 361,860 860,100 1,300,549 1,103,367 72,182 125,000 a Các c ô ng trình chuyển tiếp 874,659 361,860 302,400 293,399 233,217 60,182 - 1 Các cầu trên Đường tỉnh 864 - tỉnh Tiền Giang Ban QLDA Giao thông 4 huyện 2012- 2017 275,960 154,265 43,300 43,300 43,300 - 2 Cải tạo và Nâng cấp Đường Tràm Mù (ĐH 41) đoạn từ Đường tỉnh 867 đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân - huyện Tân Phước H.TP H.TP 2014- 2016 50,195 44,347 5,500 6,500 6,500 - 3 Đường huyện 39 (Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) -huyện Châu Thành Ban QLDA Giao thông H.CT 2014- 2017 59,611 25,973 25,000 20,000 16,000 4,000 4 Đường huyện 70 - huyện Cai Lậy H.CL H.CL 2013- 2015 30,866 26,500 800 800 800 - 5 Mở rộng Đường Tỉnh 867 (đoạn từ QL.1 đến Trường THCS Long Định; xây dựng cầu Ba Râu (Km3+209), cầu Dừa (Km3+639)) Ban QLDA Giao thông H.CT, H.TP 2014- 2016 26,529 16,500 4,500 4,500 4,500 - 6 Đường huyện 07 - huyện Gò Công Đông H.GCĐ H.GCĐ 2015- 2017 49,873 5,500 35,000 41,500 35,000 6,500 7 Đường huyện 16A - huyện Gò Công Tây H.GCT H.GCT 2015- 2017 39,191 5,000 30,000 32,500 30,000 2,500 8 Đường huyện 13B - huyện Gò Công Tây H.GCT H.GCT 2015- 2016 14,005 8,500 4,500 2,548 2,548 - 9 Cầu Bình Thành trên ĐT.873 Ban QLDA Giao thông TX.GC 2015- 2017 29,362 4,000 22,000 16,000 13,500 2,500 10 Cầu Xóm Bún (Km 14+944) - trên Đường tỉnh 879 Ban QLDA Giao thông H.CG 2015- 2016 7,331 3,625 4,000 3,600 3,600 - 11 Cầu Phú Kiết (Km 10+086) và cống Lộ Tổng (Km4+756) - trên Đường tỉnh 879 Ban QLDA Giao thông H.CG 2015- 2016 9,680 4,500 5,000 5,900 5,900 - 12 Đường Tây Kênh 7 (từ cầu đập Ông T ả i đến cầu Rạch Giá) H.CB H.CB 2015- 2016 9,603 6,000 2,600 2,600 2,600 - 13 Đường kinh 6 Bằng Lăng (Từ cầu Ông Hưng đến UBND xã Tân Mỹ Tân) H.CB H.CB 2015- 2016 12,974 5,100 5,000 4,500 2,000 2,500 14 Đường Hòa Định - Xuân Đông (Đường huyện 24A) H.CG H.CG 2015- 2017 14,973 8,500 5,000 5,400 2,000 3,400 15 Đường liên 6 xã (đoạn sông Ba Rài - Lộ Giồng Tre) H .CL H.CL 2015- 2017 28,885 4,000 20,000 21,500 20,000 1,500 16 Đường Ông bảo Bà Kén TX.CL TX.CL 2015- 2017 13,354 4,800 8,500 7,700 4,700 3,000 17 Đường Đông Kênh Ba Muồng TX.CL TX.CL 2015- 2017 13,201 5,000 8,200 6,302 3,802 2,500 18 Đường huyện 34 nối dài (Bến đò Long Hưng - Cổng 2 Đồng Tâm) H.CT H.CT 2015- 2016 6,946 1,225 5,500 5,700 5,700 - 19 Các cầu trên đường Đông kênh Chín Hấn H.TP H.TP 2015- 2017 14,683 6,600 8,000 7,800 5,500 2,300 20 Hai cầu trên Đường huyện 85 - huyện Tân Phú Đông H.TPĐ H.TPĐ 2015- 2016 13,776 1,225 11,500 11,982 8,000 3,982 21 Đường Đoàn Thị Nghiệp (đoạn Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thị Thập) -TP.MT TP.MT TP.MT 2015- 2017 29,196 15,000 15,000 14,762 9,262 5,500 22 Hệ thống thoát nước ĐT.868 (đoạn từ QL1 đến cầu Bờ ấp 5) Ban QLDA Giao thông H.CT, HTP 2015- 2016 4,308 2,300 2,000 2,200 2,200 - 23 Tr ù ng tu ĐT 871 (đoạn từ Km9+700 -Km 1 1+011 ) Ban QLDA Giao thông H.GCĐ 2015- 2016 7,313 3,400 2,000 1,000 1,000 - 24 Hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến tránh QL50 đoạn qua TP.Mỹ Tho Ban ATGT TP.MT 2016- 2017 6,670 4,200 2,000 2,000 - 25 Hệ thống chiếu sáng trên ĐT 866B Ban QLDA Giao thông H.TP 2016- 2017 3,853 3,300 2,805 2,805 - 26 Cầu Chợ Gạo Ban QLDA Giao thông H.CG 2015- 2019 102,321 22,000 20,000 - 20,000 b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 893,376 - 497,700 554,650 537,650 12,000 5,000 1 Đường liên huyện (Đường huyện 36 Châu Thành n ố i Đường huyện 51 thị xã Cai Lậy) - đoạn qua địa phận huyện Châu Thành H.CT H.CT 2017- 2020 14,220 13,000 13,000 13,000 - 2 Đường liên huyện (Đường huyện 36 Châu Thành nối Đường huyện 51 thị xã Cai Lậy) - đoạn qua địa phận thị xã Cai Lậy TX.CL TX.CL 2017- 2020 14,003 13,000 13,600 13,600 - 3 Cầu Nguyễn Trọng Dân TX.GC TX.GC 2017- 2018 33,200 29,000 29,000 29,000 - 4 Tuyến đường Bắc kênh Trần Văn Dõng H.GCĐ H.GCĐ 7,244 - 7,000 5,500 1,500 5 Đường Bắc kênh C ần Lộc (giai đoạn 2) H.GCĐ H.GCĐ 2017- 2018 7,285 7,000 6,000 6,000 - 6 Đường Nguyễn Thị Bảy thị trấn Vĩnh Bình H.GCT H.GCT 2017- 2018 14,027 12,000 12,000 12,000 - 7 Đường Trần Văn Ưng (nối dài) H.CG H.CG 2017- 2019 35,196 31,000 31,000 31,000 - 8 Đường Tây Kinh 7, xã Hậu Mỹ Bắc A H.CB H.CB 2017 -2018 12,638 6,500 11,000 11,000 - 9 Đường Đông kênh Chín Hấn (ĐH45A) H.TP H.TP 2017- 2018 11,377 10,000 10,000 10,000 - 10 Đường Bình Phú - Bình Thạnh (ĐH.65) H.CL H.CL 2017- 2019 48,013 35,000 43,000 35,000 8,000 11 Đường Tây Mỹ Long - Bà Kỳ TX.CL TX.CL 2017- 2018 24,765 22,000 22,000 22,000 - 12 Đường Huyện 90E TP.MT TP.MT 2017 -2018 20,413 24,000 20,000 20,000 - 13 Đường Bờ Cộ trên - xã Phước Thạnh - thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2017- 2018 3,572 3,200 3,250 3,250 - 14 Nâng cấp mở rộng đường Hộ Tài, huyện Châu Thành H.CT H.CT 2017- 2018 3,996 5,500 3,800 3,800 - 15 Cầu dân sinh Thiên Hộ H.CB H.CB 2017- 2019 13,066 11,000 12,500 10,000 2,500 16 Đường vào trường mẫu giáo ấp 10 xã M ỹ Thành Nam H.CL H.CL 2017- 2018 17,553 14,000 14,000 14,000 - 17 Các cầu trên đường Hùng Vương nối dài Ban QLDA Giao thông TP.MT 2018- 2022 100,000 70,000 70,000 70,000 - 18 Đường vành đai phía Đông thị xã Gò Công Ban QLDA Giao thông TX.GC 2019- 2021 73,000 48,000 48,000 48,000 - 19 Đường dọc sông Tiền nối dài Đường tỉnh 864 (phần nhựa mặt đường) H.CB H.CB 2019- 2020 33,708 20,000 30,000 30,000 - 20 Đường Đoàn Thị Nghiệp (Nguyễn Thị Thập - ĐT 870) TP.MT TP.MT 2019- 2022 80,000 30,000 30,000 30,000 - 21 Đường tránh thị trấn Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây Ban QLDA Giao thông H.GCT 2020- 2024 105,233 20,000 20,000 20,000 - 22 Đường Lộ Đình xã Thạnh Trị - huyện Gò Công Tây H.GCT H.GCT 2018- 2020 26,258 18,500 18,500 18,500 - 23 Đường Đông kênh Năng (từ kênh Nguyễn Văn Tiếp đến ĐT866B) H.TP H.TP 2018- 2020 13,000 10,000 10,000 10,000 - 24 Đường Tây kênh Năng (từ Kênh 2 đến Kênh 1) H.TP H.TP 2018- 2020 10,500 8,500 8,500 8,500 - 25 Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) TX.CL TX.CL 2018- 2020 27,983 10,000 10,000 10,000 - 26 Đường huyện 28B H.CG H.CG 2018- 2020 14,643 9,500 9,500 9,500 - 27 Đường Kênh Kháng Chiến (Đường huyện 38B) H.CT H.CT 2018- 2020 12,100 9,000 9,000 9,000 - 28 Đường s ố 9 theo quy hoạch phân khu Phường 5, Phường 6 TP.MT TP.MT 2018- 2020 10,000 8,000 8,000 8,000 - 29 Đường lộ Dây Thép ( Đ T 880B) Ban QLDA Giao thông H.CT, TX.CL 2018- 2022 92,423 20,000 15,000 5,000 30 Đường nối từ Đường tỉnh 871 vào Đường Bắc kênh cần Lộc (giai đoạn 2) H.GCĐ H.GCĐ 2018- 2020 13,960 12,000 12,000 - c Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 524,572 - 60,000 452,500 332,500 - 120,000 1 Đường tỉnh 877B (đoạn qua trung tâm huyện Tân Ph ú Đông) Ban QLDA Giao thông H.TPĐ 2018- 2020 53,142 20,000 20,000 - 2 H ai cầu trên Đường tỉnh 866 (cầu Lớn, cầu Cổ Chi và hệ thống thoát nước) Ban QLDA Giao thông H.CT, H. TP 2018- 2022 54,000 20,000 15,000 5,000 3 Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 867 (đoạn từ cầu Kênh 500 đến cầu Tràm Mù) Ban QLDA Giao thông H.TP 2018- 2020 52,186 15 , 000 15 , 000 - 4 Cầu Vĩ - Km 0 +719 trên Đường tỉnh 879 Ban QLDA Giao thông TP.MT 2018- 2020 45,866 45 , 000 35 , 000 - 10,000 5 Mở rộng Đường tỉnh 877B (Đoạn từ Nghĩa trang Bình Ninh đến ĐT 877B hiện hữu) Ban QLDA Giao thông H.CG, H.TPĐ 2018- 2020 29,565 12,000 12,000 - 6 Cống Chùa 1, C ống Mương Lộ và C ống Rạch Sơn trên ĐT 864 S.NN H.CL, H.CB 2018- 2020 37,964 35,000 25,000 - 10,000 7 Đường nội bộ khu vực Trụ sở Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đ ô ng H.TPĐ H.TPĐ 2018- 2020 21,510 18,000 15,000 - 3,000 8 Nâng cấp mở rộng đường Rạch Gầm từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Lê Lợi S.GT TP.MT 2018- 2020 15,000 13,500 13,500 - 9 Hai tuyến đường đấu nối giữa đường Lê Thị Hồng Gấm và Đường dọc sông Tiền TP.MT TP.MT 2018- 2020 25,484 24,000 24,000 - 10 Đường liên xã Nhị Bình - Bình Trưng H.CT H.CT 2018- 2020 13,950 12,500 12,500 - 11 Tuyến tránh thị trấn Tân Tây H.GCĐ H.GCĐ 2018- 2020 14,506 12,500 12,500 12 Đường từ cầu 26/3 đến bến đ ò Tân Phong - Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy H.CL H.CL 2018- 2020 27,018 20,000 15,000 - 5,000 13 Đường Đìa Lá - xã Trung An TP.MT TP.MT 2018- 2020 3,034 3,000 3,000 - 14 Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trung Trực (ĐT.879) đoạn từ QL.50 đến Nguyễn Văn Giác Ban QLDA Giao thông TP.MT 2018- 2020 15,000 15,000 10,000 - 5,000 15 Nối 01 nhịp cầu dẫn phía bờ Gò Công Tây của bến phà Tân Long Ban QLDA Giao thông H.GCT 2018- 2020 10,000 9,000 4,500 - 4,500 16 Đường kênh Nổi B H.CG 2018- 2020 4,000 3,500 3,500 17 Đường M ỹ Trang- thị xã Cai Lậy (từ trường T HCS V õ Việt Tân - ĐH 53) TX.CL 2018- 2020 19,620 18,500 10,000 - 8,500 18 Đường và kè sông Tiền khu vực thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 2) TP.MT 2019- 2021 20,500 20,000 10,000 - 10,000 19 Mở rộng đường trung tâm xã T ân Thạnh huyện Tân Phú Đông (ĐH83C) H.TPĐ H.TPĐ 2019- 2021 62,227 50,000 15,000 35,000 20 Sửa chữa các công trình giao thông Các huyện Các huyện - 60,000 76,000 52,000 24,000 21 Các công trình ATGT S.GT Các huyện - - 10,000 10,000 - X Du lịch 214,966 - 100,000 150,000 95,000 - 55,000 b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 214,966 - 100,000 150,000 95,000 - 55,000 1 Cơ sở hạ tầng khu du lịch cù lao Thới Sơn S.V H TP.MT 2017- 2018 10,087 10,000 10,000 10,000 - 2 Mở rộng khu b ả o tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (bao gồm Tiểu dự án GPMB, hỗ trợ tái định cư) S.NN H.TP 2018- 2022 160,000 50,000 105,000 50,000 - 55,000 3 Chỉnh trang cơ sở hạ tầng du lịch xã Thới Sơn thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2018- 2020 14,323 40,000 12,500 12,500 - 4 Dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch khác các ngành, huyện Các huyện 30,556 22,500 22,500 - XI Công trình khác - - 34,838 140,772 35,075 75,697 30,000 1 Thanh toán tạm ứng, nợ khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, đối ứng các dự án ODA, NGO, NSTW và công trình cấp thiết khác các ngành, huyện Các huyện 34,838 140,772 35,075 75,697 30,000 A.3 D Ự PHÒNG 953,336 103,336 103,336 - B VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 9,963,207 759,991 3,212,970 4,995,911 4,995,911 - - B. 1 V Ố N TRONG NƯỚC 6,145,363 759,991 2,562,763 2,777,497 2,777,497 - - I VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG H Ỗ TRỢ Đ Ầ U TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Q UỐ C GIA (Phần vốn dành cho đầu tư phát triển) - - 645,537 731,997 731,997 - - 1 Chương trình mục ti ê u quốc gia giảm nghèo bền vững 68,637 74,357 74,357 - Trong đó: Dự phòng 7,436 7,436 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 576,900 657,640 657,640 Trong đó: Dự phòng 65,764 65,764 II Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo QĐ 22/QĐ-TTg - 100,800 111,992 111,992 - III VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (Nguồn vốn trong nước) 6,145,363 759,991 1,816,426 1,933,508 1,933,508 - - (1) Chương trình phát triển KTXH các vùng 3,139,529 458,265 1,009,592 1,024,754 1,024,754 - - a Các dự án chuyển tiếp 1,359,146 458,265 434,900 449,900 449,900 - - 1 Cầu Bến Tranh Ban QLDA Giao thông H.CG, H.CT 2014- 2015 19,026 13,600 1,400 1,400 1,400 - 2 Cầu Kênh 14 Ban QLDA Giao thông H.GCT 2014- 2015 13,565 10,000 1,000 1,000 1,000 - 3 Các cầu trên Đường tỉnh 864 - tỉnh Tiền Giang Ban QLDA Giao thông 4 huyện 2012- 2016 275,960 154,265 58,500 58,500 58,500 - 4 Đường dọc Sông Tiền (nối dài Đường tỉnh 864) - huyện Cái Bè H.CB H.CB 2014- 2016 57,409 19,000 26,000 26,000 26,000 - 5 Đường Bình Phú - Phú An (đường huyện 63) H.CL H.CL 2014- 2016 46,756 18,000 15,000 15,000 15,000 - 6 Đường tỉnh 871B Ban QLDA Giao thông TX.GC, H.GCĐ 2015- 2019 272,426 130,000 53,000 68,000 68,000 - 7 Đường vào trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông (giai đoạn 1) H.TPĐ H.TPĐ 2014- 2016 48,071 27,756 5,000 5,000 5,000 - 8 Trụ sở làm việc Huyện ủy - UBND huyện Tân Phú Đông H. TPĐ H. TPĐ 2014- 2018 139,624 45,644 65,000 65,000 65,000 - 9 Hạ tầng kỹ thuật - Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy (giai đoạn 1) H.CL H.CL 2015- 2019 486,309 40,000 210,000 210,000 210,000 - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 1,780,383 - 574,692 574,854 574,854 - - 1 Đường tỉnh 878 Ban QLDA Giao thông H.CT 2015- 2019 984,319 250,000 250,162 250,162 - 2 Kênh 14 Ban QLDA Nông nghiệp H.GCT&T X.GC 2015- 2019 267,516 140,000 140,000 140,000 - 3 Kho lưu trữ chuyên dụng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Tiền Giang S.NV TP.MT 2013- 2016 107,186 36,148 36,148 36,148 - 4 Đường tỉnh 872B (Đoạn từ Quốc lộ 50 đến Đường tỉnh 877) Ban QLDA Giao thông H.GCT 2017- 2021 140,340 50,000 50,000 50,000 - 5 Tuyến tránh Đường tỉnh 868 Ban QLDA Giao thông H.CL 2017- 2020 199,670 50,544 50,544 50,544 - 6 Đường vào trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông (giai đoạn 2) H.TPĐ H.TPĐ 2018- 2020 81,352 48,000 48,000 48,000 - (2) Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương 1,343,809 123,100 46,000 46,000 46,000 - - a Các dự án chuyển tiếp 1,343,809 123,100 46,000 46,000 46,000 - - 1 Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho. TP.MT TP.MT 2012- 2018 1,343,809 123,100 46,000 46,000 46,000 - Hoàn ứng NSTW 46 tỷ đồng (3) Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 157,528 15,000 85,000 85,000 85,000 - - a Các dự án chuyển tiếp 157,528 15,000 85,000 85,000 85,000 - - 1 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp kết hợp bến cá Vàm Láng Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ 2015- 2019 157,528 15,000 85,000 85,000 85,000 - (4) CTMT tái cơ cấu KTNN và phòng chống GNTT, ổn định ĐS dân cư 1,093,166 140,802 190,000 370,000 370,000 - - a Các dự án chuyển tiếp 887,166 140,802 180,000 287,781 287,781 - - 1 Nâng cấp đê biển Gò Công Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ 2010- 2017 887,166 140,802 180,000 287,781 287,781 - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung NQ 24/NQ-HĐND 206,000 - 10,000 82,219 82,219 - - 1 Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu - Mỹ Long Ban QLDA Nông nghiệp H.CL 2018- 2022 206,000 - 82,219 82,219 - * Hỗ trợ khuy ế n khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 210 toàn tỉnh - 10,000 - - - (5) CTMT đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa kh ẩ u, KCN, CCN, KCN cao, khu NN ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 62,161 - 30,000 30,000 30,000 - - a Các dự án chuyển tiếp 62,161 - 30,000 30,000 30,000 - - 1 Đường vào Khu Công nghiệp Tân H ương - huyện Châu Thành H.CT H.CT 2015- 2017 62,161 30,000 30,000 30,000 - - - - (6) Chươ n g trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 14,821 - 13,500 13,338 13,338 - - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 14,821 - 13,500 13,338 13,338 - - 1 Nâng cấp Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Tiền Giang S.LĐ TP.MT 2018- 2019 14,821 13,500 13,338 13,338 - (7) Chươ n g trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 94,977 - 40,000 40,000 40,000 - - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016-2020 94,977 - 40,000 40,000 40,000 - - 1 Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh BQ L DA DD&CN TP.MT 2017- 2021 94,977 40,000 40,000 40,000 - (8) Chươ n g trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 207,943 22,824 131,058 131,058 131,058 - - a Dự án chuyển tiếp 56,963 22,824 1,058 1,058 1,058 - - 1 Khu đón tiếp đường bộ khu du lịch cù lao Thới Sơn S.VH TP.MT 2012- 2015 56,963 22,824 1,058 1,058 1,058 - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 150,980 - 130,000 130,000 130,000 - - 1 Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái Bè H.CB H.CB 2016- 2020 150,980 130,000 130,000 130,000 - (9) Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin 31,429 - 15,000 - - - - b Các công trình khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 31,429 - 15,000 - - - - 1 Dự án "ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đàng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2020" Toàn tỉnh Toàn tỉnh 2016- 2018 31,429 15,000 - - - - - (10) Dự phòng vốn CTMT 256,276 193,358 193,358 - B.2 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (Nguồn vốn nước ngoài - ODA) 1,436,344 - 650,207 433,414 433,414 - - 1 Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho TP.MT TP.MT 2012- 2018 1,343,809 371,012 371,012 2 Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) S.TNMT các huyện 2018- 2020 36,316 10,000 10,000 3 Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn b ảo vệ đê biển Gò Công Đông (SP-RCC) Ban QLDA Nông nghiệp H.GCĐ 2015- 2018 56,219 10,623 10,623 4 Dự phòng 65,021 41,779 41,779 B.3 V Ố N TRÁI PHI Ế U CHÍNH PHỦ 2,381,500 - - 1,785,000 1,785,000 - - 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang BQL DA DD&CN TP.MT 2018- 2022 2,350,000 1,575,000 1,575,000 2 Kiên cố hóa trường lớp học mẫu giáo, tiểu học H.TPĐ, TX.GC, H.GCĐ H.TPĐ, TX.GC, H.GCĐ 2018- 2020 31,500 31,500 31,500 Biểu s ố I I DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG, BỔ SUNG CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang) Đơn vị tính: triệu đồng STT Tên công trình Địa điểm Thời gian KC-HT Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn huy động bổ sung giai đoạn 2016-2020 Ghi chú T Ổ NG CỘNG 3,450,441 500,000 A Các công trình, dự án quan trọng trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 2,722,441 140,000 1 Đường tỉnh 878 H.CT 2015-2019 984,319 15,000 2 Đường tỉnh 872B (Đoạn từ Quốc lộ 50 đến Đường tỉnh 877) H.GCT 2017-2020 140,340 10,000 3 Tuyến tránh đường tỉnh 868 TX.CL 2017-2020 199,670 10,000 4 Đường huyện 60 TX.CL, HCL 2017-2021 136,529 10,000 5 Hạ tầng kỹ thuật - Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy (giai đoạn 1) H.CL 2015-2019 486,309 15,000 6 Hạ tầng kỹ thuật- Quảng trường Trung tâm tỉnh TP.MT 2014-2018 235,750 15,000 7 Quảng trường (Sân lễ) - Quảng trường Trung tâm tỉnh TP.MT 2015-2018 84,400 10,000 8 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (WB-VnSAT) H.CB, H.CL, TX.CL 2016-2020 329,015 15,000 9 Đường dọc sông Tiền nối dài ĐT 864 (phần nhựa mặt đường) H.CB 2018-2020 33,686 15,000 10 Đường lộ Dây Thép (ĐT 880B) H.CT, TX.CL 2018-2020 92,423 25,000 II Các dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng theo Nghị quyết 10 NQ/TU (bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 - 2020) 618,000 260,000 1 Hai c ầ u trên tuyến Đường tỉnh 866 (bao gồm cầu C ổ Chi và C ầu Lớn) H.TP, H.CT 2018-2020 54,000 15,000 2 Đường tỉnh 873B H.GCĐ, TX.GC 2018-2020 54,000 20,000 3 Đường n ố i Đường tỉnh 871 vào đường ĐT871B 2019-2022 180,000 50,000 4 Cầu kênh Xáng trên Đường huyện 35 H.CT 2019-2022 150,000 50,000 5 Tuyến tránh Tân Tây TX.GC, H.GCĐ 2019-2020 60,000 40,000 6 Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 874 H.CT, H.TP, TX CL 2018-2020 80,000 50,000 7 Đường 874 nối dài đến ĐT. 864 H.CL 2018-2020 40,000 35,000 III Hỗ trợ đầu tư Trụ sở UBND các xã (bao gồm Hội trường) Các huyện 110,000 100,000