1034/QĐ-UBND

Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Xuân Hương, thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc của tỉnh Bắc Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1034/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CỦA TIỂU DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM BƠM XUÂN HƯƠNG THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN BỀN VỮNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TTr-SNN ngày 06/6/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 179/BC-SKH ngày 20/6/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Tiểu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Xuân Hương, thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, với các nội dung sau: 1. Phân chia gói thầu: Việc phân chia gói thầu được thực hiện như sau: - Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị. - Gói thầu số 2: Xây dựng công trình. - Gói thầu số 3: Mua sắm, lắp đặt thiết bị. - Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. - Gói thầu số 5: Kiểm toán dự án hoàn thành. - Gói thầu số 6: Bảo hiểm xây dựng công trình. 2. Kế hoạch đấu thầu các gói thầu (Có biểu kế hoạch đấu thầu kèm theo). 3. Các nội dung khác: Theo Báo cáo thẩm định số 179/BC-SKH ngày 20/6/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; - Cục thuế tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh: + LĐVP, TH, KT, KTN, XD; + Lưu: VT, NN. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lại Thanh Sơn BIỂU KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CỦA TIỂU DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM BƠM XUÂN HƯƠNG THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN BỀN VỮNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC (Kèm theo quyết định số Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) TT Tên gói thầu Giá gói thầu (1000 đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Lập HSMT xây lắp công trình và lắp đặt thiết bị 38.606 Vốn đối ứng ngân sách Trung ương Chỉ định thầu Thương thảo hợp đồng Quý III năm 2013 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 2 Xây lắp công trình 29.036.751 Vốn ADB + vốn đối ứng ngân sách tỉnh Đấu thầu cạnh tranh trong nước 01 túi hồ sơ Quý III, IV năm 2013 Theo đơn giá điều chỉnh 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 2.1 Lô số 1: Xây lắp khu đầu mối trạm bơm 19.158.856 Vốn ADB + vốn đối ứng ngân sách tỉnh Đấu thầu cạnh tranh trong nước 01 túi hồ sơ Quý III, IV năm 2013 Theo đơn giá điều chỉnh 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 2.2 Lô số 2: Xây lắp kênh và công trình trên kênh 9.877.895 Vốn ADB + vốn đối ứng ngân sách tỉnh Đấu thầu cạnh tranh trong nước 01 túi hồ sơ Quý III, IV năm 2013 Theo đơn giá điều chỉnh 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 3 Mua sắm, lắp đặt thiết bị 16.948.472 Vốn ADB + vốn đối ứng ngân sách tỉnh Đấu thầu cạnh tranh quốc tế 02 túi hồ sơ Quý I, II năm 2014 Trọn gói 10 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 4 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 609.330 Vốn đối ứng ngân sách trung ương Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ Quý III, IV năm 2013 Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án 5 Kiểm toán dự án hoàn thành 163.316 Vốn đối ứng ngân sách tỉnh Chỉ định thầu Thương thảo hợp đồng Quý I năm 2015 Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 6 Bảo hiểm xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị 298.904 Vốn đối ứng ngân sách tỉnh Chỉ định thầu Thương thảo hợp đồng Quý III, IV năm 2013 Trọn gói Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình