2501/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư công trình trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2501/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ); Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/5/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa 11 và khóa 12 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư (DAĐT) xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ các Quyết định của Bộ về Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long (DAĐT): số 2372/QĐ-BNN-KH ngày 01/9/2010 về việc phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát lập (DAĐT); số 2927/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/10/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư (DAĐT); Văn bản 1245/BNN-KH ngày 06/5/2011 về việc điều chỉnh dự án đầu tư (DAĐT); Xét Tờ trình số 523/TTr-SNN ngày 26/7/2011 của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1453/BC-TCTS-KHTC ngày 29/9/2011 về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long). QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long ở Điều 1, trong Quyết định số 2927/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung sau: 1. Điều chỉnh Khoản 6: Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế. 1.1. Hạng mục nhà làm việc: điều chỉnh thành nhà 05 tầng diện tích xây dựng 2.600 m 2 , móng cốc BTCT, M200; đài cọc BTCT M200 trên nền cọc BTCT. Các kết cấu khác vẫn giữ nguyên. 1.2. Hạng mục cổng ra vào cơ quan: Bổ sung tăng 01 cổng phía mặt tiền của nhà làm việc, chiều rộng B=8,5m. Kết cấu cổng được làm bằng thép, đóng, mở bằng điện. Khối lượng xây dựng điều chỉnh, bổ sung - Chi tiết tại phụ lục I 2. Điều chỉnh Khoản 7: Thiết bị công nghệ Khối lượng, chủng loại thiết bị điều chỉnh, bổ sung - Chi tiết tại phụ lục II 3. Điều chỉnh Mục 12.1; Khoản 12: Tổng mức đầu tư 3.1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: Áp dụng Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 04/2011, công bố tại Công văn số: 04/SXD - KTXD ngày 05/04/2011 của Sở Xây dựng thành phố cần Thơ. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 108.704.261.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ bảy trăm linh tư triệu hai trăm sáu mốt nghìn đồng) Trong đó: - Chi phí xây lắp : 21.847.777.000 đồng - Chi phí thiết bị : 63.843.879.000 đồng - Chi phí Quản lý dự án : 1.680.587.000 đồng - Chi phí tư vấn : 2.600.659.000 đồng - Chi phí khác : 662.602.000 đồng - Chi phí đào tạo, tập huấn CGCN : 2.000.000.000 đồng - Chi phí đền bù GPMB : 1.889.940.000 đồng - Dự phòng phí : 14.178.817.000 đồng (Chi tiết tại phụ lục III kèm theo). Tổng mức đầu tư phê duyệt là căn cứ để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 3.2. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung do Bộ quản lý 4. Điều chỉnh Khoản 13: Thời gian thực hiện dự án Thời gian thực hiện dự án: 2012 đến 2016 Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Khoản 6, Khoản 7, Khoản 12; Khoản 13 ở Điều 1 Quyết định số 2927/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/10/2010; Các nội dung khác vẫn giữ nguyên. 5. Những lưu ý trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công lập tổng dự toán. - Chi phí khảo sát địa chất đã tính cho hai giai đoạn lập dự án và thiết kế BVTC (Quyết định số 2372/QĐ-BNN-KH ngày 01/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). - Trước khi phê duyệt TKBVTC, dự toán phải thẩm định giá thiết bị theo quy định. - Chi phí đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ phải lập dự toán chi tiết, trình Bộ xem xét, phê duyệt trước khi chủ đầu tư phê duyệt thiết kế BVTC, tổng dự toán. Điều 2. Phân giao nhiệm vụ : - Tổng cục Thủy sản chủ trì, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành. - Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản thực hiện chức năng làm Chủ đầu tư của dự án, chịu trách nhiệm quản lý vốn, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện theo các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành. - Vụ Kế hoạch tổng hợp phân bổ vốn đầu tư thực hiện dự án. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình; Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Kho Bạc nhà nước TW; - Kho Bạc NN tp Hà Nội; - Lưu VT, TCTS (3 bản); KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng PHỤ LỤC I KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Kèm theo Quyết định số 2501/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/10/2011 của Bộ NN&PTNT) TT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG QĐ 2927 ĐIỀU CHỈNH TĂNG (+) GIẢM (-) 1 San lấp mặt bằng m 3 2.700 2.700 0 2 Nhà làm việc (05 tầng) có diện tích sàn m 2 1.601,25 2.599 +997,75 3 Cổng, tường rào 3.1 Cổng Cái 01 02 +01 3.2 Tường rào hoa sắt m 76,79 66,79 - 10 3.3 Tường rào gạch đặc m 95,56 97,26 + 1,7 4 Sân đường nội bộ + Cây xanh, thảm cỏ 4.1 Sân đường nội bộ m 2 744,2 755 + 10,8 4.2 Cây xanh, thảm cỏ, cảnh quan m 2 196,6 146,8 - 49,8 5 Hệ thống cấp nước tổng thể m 50 50 0 6 Hệ thống thoát nước tổng thể m 150 150 0 7 Hệ thống cấp điện tổng thể 7.1 Trạm biến áp treo Trạm 01 01 0 7.2 Hệ thống cấp điện khu dự án HT 01 01 0 8 Bể chứa nước Bể 01 01 0 9 Bể xử lý nước thải phòng thí nghiệm HT 01 01 0 PHỤ LỤC II KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Kèm theo Quyết số 2501/QĐ-B NN-TCTS ngày 24/10/2011 của Bộ NN&PTNT) TT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG QĐ 2927 ĐIỀU CHỈNH TĂNG(+) GIẢM(-) I THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM 1 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Bộ 01 01 0 2 Hệ thống sắc ký khí khối phổ hai lần (GC- MS/MS) 3 tứ cực Triple Quadrupole Bộ 01 01 0 1 3 Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC Bộ 01 01 0 4 Máy realtime PCR Bộ 01 02 +01 5 Máy PCR Bộ 01 02 +01 6 Hệ thống chuẩn độ tự động Karl Fischer Bộ 01 01 0 7 Hệ thống phân tích amino acid Bộ 01 01 0 8 Máy phân tích chất béo tự động (loại 6 chỗ) Bộ 01 01 0 9 Máy phân tích chất xơ tự động (loại 6 chỗ) Bộ 01 01 0 10 Cân phân tích Cái 01 06 +05 11 Cân kỹ thuật Cái 01 06 +05 12 Máy lắc ngang Bộ 01 02 +01 13 Tủ sấy chân không hiệu năng cao Cái 02 02 0 14 Máy phá mẫu Cái 02 02 0 15 Lò nung Cái 02 02 0 16 Tủ ấm Cái 02 04 +02 17 Tủ lạnh Cái 03 03 0 18 Bộ đúc mẫu tự động Bộ 01 01 0 19 Hệ thống phân tích đạm Kjedahl Bộ 01 01 0 20 Máy xử lý mẫu tự động chân không khép kín Bộ 01 01 0 21 Máy nhuộm mẫu tự động sấy khô Bộ 01 01 0 22 Máy cắt lớp tiêu bản Bô 01 01 0 23 Tủ mát Cái 01 03 +02 24 Kính hiển vi huỳnh quang Bộ 01 02 +01 25 Kính hiển vi soi nổi Bộ 01 03 +02 26 Máy đếm khuẩn Bộ 01 01 0 27 Bộ Micropipette Bộ 03 03 0 28 Máy khuấy từ gia nhiệt Bộ 01 02 +01 29 Nồi hấp tiệt trùng Cái 02 02 0 30 Máy ly tâm lạnh Bộ 01 02 +01 31 Máy ly tâm thường Bộ 01 02 +01 32 Máy cất nước 1 lần Cái 01 01 0 33 Máy cất nước 2 lần Cái 01 01 0 34 Máy lọc nước siêu sạch Bộ 01 01 0 35 Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm Cái 04 04 0 36 Bể cách thủy Cái 01 01 0 37 Bể siêu âm Cái 01 01 0 38 Máy cất quay chân không Cái 01 01 0 39 Máy điện di Bộ 01 04 +03 40 Máy quang phổ UV-VIS Cái 01 01 0 41 Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng (loại dọc) Cái 02 02 0 42 Thiết bị lấy mẫu trầm tích, sinh vật đáy Cái 02 02 0 43 Thiết bị lấy mẫu động thực vật thủy sinh Cái 02 02 0 44 Máy đo nhanh pH hiện trường Cái 02 02 0 45 Máy đo nhanh DO hiện trường Cái 01 01 0 46 Máy đo nhanh EC và TDS hiện trường Cái 01 01 0 47 Máy đo nhanh độ đục hiện trường Cái 01 01 0 48 Thiết bị phá mẫu phân tích COD Bộ 01 01 0 49 Máy xác định BOD Bộ 01 01 0 50 Bộ phân tích đa chỉ tiêu hóa học, hóa lý, COD của mẫu nước tại hiện trường Bộ 01 01 0 51 Hóa chất vi sinh: Bộ 01 01 0 52 Các dụng cụ phòng thí nghiệm: chai thủy tinh, ống đong, bình cầu, phễu chiết, chai lọ đựng hóa chất; Bộ xử lý mẫu Bộ 03 03 0 53 Hệ thống bàn tiêu chuẩn đặc thù cho phòng thí nghiệm bao gồm cả giá để dụng cụ, tủ đựng đồ, chậu rửa Hệ 01 01 0 54 Xe chuyên dụng có lắp thiết bị phục vụ công tác lấy mẫu (tạm tính) Bộ 01 01 0 55 Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ kép LC- MS/MS Q-TOF (thay thế thiết bị Biacoze) Bộ 0 01 +01 56 Tủ Sấy Bộ 0 05 +05 57 Tủ lạnh âm Cái 0 02 +02 58 Tủ lạnh âm sâu Cái 0 02 +02 59 Tủ an toàn sinh học Cái 0 04 +04 60 Thiết bị phân tích hàm lượng tro Bộ 0 01 +01 61 Thiết bị xác định hàm lượng ẩm Bộ 0 01 +01 62 Máy dập mẫu Bọ 0 01 +01 63 Máy nghiền mẫu Bộ 0 02 +02 64 Máy đồng nhất mẫu Bộ 0 02 +02 65 Máy đo pH để bàn Cái 0 02 +02 PHỤ LỤC III TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH DƯ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI (Kèm theo Quyết định so61 2501/QĐ-BNNTCTS ngày 24/10/2011 của Bộ NN&PTNT) STT Hạng mục, công trình TMĐT Theo QĐ2927 TMĐT Điều chỉnh Chênh lệch (+)tăng (-)giảm I Chi phí xây dựng 14.023.812.082 21.847.777.000 7.823.964.918 1 Nhà làm việc thí nghiệm+ hội trường 10.496.614.234 19.525.320.000 9.028.705.766 2 San lấp mặt bằng 557.550.498 308.666.000 -248.884.498 3 Sân đường nội bộ + cây xanh 253.252.350 186.196.000 -67.056.350 4 Cổng tường rào 661.045.000 661.045.000 5 Cấp nước 111.100.000 111.100.000 6 Thoát nước 166.650.000 277.750.000 111.100.000 7 Hệ thống điện ngoài nhà 555.500.000 555.500.000 8 Bể nước 111.100.000 111.100.000 9 Xử lý nước thải 1.111.000.000 111.100.000 -999.900.000 II Chi phí thiết bị 33.636.899.000 63.843.879.000 30.206.980.000 1 Thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm 32.690.958.000 62.349.533.000 29.658.575.000 2 Thiết bị văn phòng 945.941.000 1.414.346.000 468.405.000 3 Thiết bị điện (01 máy biến áp 160KVA-22/0,4KV) 80.000.000 80.000.000 III Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 1.889.940.000 1.889.940.000 IV Chi phí quản lý dự án 993.206.904 1.680.587.550 687.380.646 V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.659.789.861 2.600.658.744 940.868.883 1 Chi phí khảo sát và cam kết bảo vệ môi trường(QĐ 2372/QĐ-BNN-KH) 363.652.000 363.652.000 2 Chi phí lập dự án (QĐ 2372/QĐ-BNN-KH) 245.688.024 245.688.024 3 Chi phí lập dự án bổ sung 188.487.878 188.487.878 4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 392.944.438 617.565.923 224.621.485 5 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 25.826.030 40.492.418 14.666.388 6 Chi phí thẩm tra dự toán 25.131.782 39.587.559 14.455.777 7 Chi phí lập HSMT đánh giá HSDT đấu thầu XD 39.849.842 61.077.948 21.228.106 8 Chi phí lập HSMT đánh giá HSDT đấu thầu TB 63.873.009 85.443.598 21.570.589 9 Chi phí giám sát xây dựng 329.212.460 516.221.771 187.009.311 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 173.612.276 287.575.094 113.962.818 11 Chi phí kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình (tạm tính =30%Ggsxd) 154.866.531 154.866.531 VI Chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn CGCN (TT) 2.000.000.000 2.000.000.000 VII Chi phí khác 399.587.745 662.601.988 263.014.243 1 Lệ phí thẩm định dự án 6.672.500 10.994.498 4.321.998 2 Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở 3.148.983 -3.148.983 3 Lệ phí thẩm định TKKTBVTC 5.686.018 -5.686.018 4 Lệ phí thẩm định dự toán 5.762.512 -5.762.512 5 Chi phí thẩm định giá thiết bị (TT) 10.000.000 10.000.000 6 Chi phí bảo hiểm xây dựng (TT) 28.748.815 67.864.387 39.115.572 7 Chi phí bảo hiểm thiết bị (TT) 94.183.317 191.291.637 97.108.320 8 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (TT) 97.408.000 140.572.510 43.164.510 9 Chi phí kiểm toán (TT) . 157.977.600 241.878.956 83.901.356 VIII Dự phòng (I+II+III+IV+V+VI)x15% 7.920.614.609 14.178.816.642 6.258.202.033 Tổng cộng: 60.523.850.201 108.704.260.925 48.180.410.724