94/QĐ-TANDTC

Quyết định 94/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai Dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-TANDTC Hà Nội , ngày 15 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN VIỆT NAM” NĂM 2019 CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-TANDTC ngày 21/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”; X é t đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” năm 2019. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Giám đốc Học viện Tòa án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3 (đ ể t /hiện); - Đ/c Nguyễn Hòa Bình, CA TANDTC (để b/c); - Các Phó Chánh án TANDTC (để biết); - Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin); - Lưu: VT, Vụ HTQT . KT. CHÁNH ÁN PHÓ CHÁNH ÁN Nguyễn Thúy Hiền KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN VIỆT NAM” NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 94 / Q Đ-TANDTC ngà y 15 tháng 5 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân t ố i cao) I. Mục đích, yêu cầu 1. Mục đích: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét x ử tại Tòa án Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án đã được phê duyệt. 2. Yêu cầu: Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động của Dự án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị ch ủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được gi ao. II . Nội dung kế hoạch 1. Xây dựng Báo c á o nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp ch ế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, H ọc viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019. 2 . Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Qu ả n lý Dự án Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019. 3. Tổ chức L ễ ra mắt phiên họp Ban Chỉ đạo và Ban Qu ả n lý Dự án Chủ trì: Ban Ch ỉ đạo, Ban Quản lý Dự án Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn ph ò ng, Vụ Tổng hợp , H ọc-viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố H à Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo Côn g lý, Cổ ng thông tin điện tử, Tạp chí Tòa án nhân dân. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019. 4. Tổ chức Lễ khởi động Dự án Chủ trì: Vụ Hợ p tác quốc t ế Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các Cơ quan, đơn vị có li ê n quan. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019. 5. Tổ chức kh óa đào tạo ngắn hạn t ại Hàn Quốc về công ngh ệ thông tin và hành chính tư pháp Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019. 6. Tổ chức Tọa đàm của Nh ó m nghiên c ứ u chung nhằm hỗ trợ xây dựng văn bản pháp luật tại Việt Nam (Luật Hòa gi ả i, đối thoại tại Tòa án ) Chủ trì: Vụ Pháp ch ế và Quản lý khoa học Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Học viện Tòa án, Vụ Giám đốc kiểm tra II , Vụ Giám đốc kiểm tra III, các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019 7. Tổ chức kh ó a tập huấn về hòa giải cho các hòa giải viên Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân t ỉ nh Thanh Hóa, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và đơn vị c ó liên quan. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019. 8. Tiến hành nghiên cứu, x â y dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ quản lý án Chủ trì: Vụ Tổng hợp Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2019 đến Quý I /2020. 9. Tổ chức Hội thảo Nhóm nghiên cứu chung h ỗ trợ xây dựng văn bản pháp luật tại Hàn Quốc (Luật Hòa giải, đối tho ạ i tại Tòa án) Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019. 10. Tiến hành nghiên c ứ u, lập kế hoạch điện t ử hóa các công việc trong quy trình quản lý án Chủ trì: Vụ Tổng hợp Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các đơn vị có li ên quan. Thời gian thực hiện: Quý I V/2019. 11. Tổ chức tìm hiểu về phát triển án lệ và tìm hiểu, tập huấn kỹ n ă ng viết b ả n án tại Hàn Quốc Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Tháng 8/2019. 12. Tổ chức khóa đào tạo trung hạn về 03 chủ đề li ên quan đến dân s ự có yếu t ố nước ngoài, phá s ả n xuyên quốc gia và thương mại quốc tế t ại Hàn Quốc Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, các đơn vị có li ê n quan. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019. 13. Tổ chức Hội th ả o về tăng cường năng lực gi ả ng viên của Học viện Tòa án tại Việt Nam Chủ trì: Học viện Tòa án Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có li ê n quan. Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019. 14. Tổ chức đào tạo ngắn hạn về mô hình quản lý hành chính của Tòa án t ạ i Hàn Quốc Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố H à Nội, Tòa án nhân dân thành phố H ải Phòng, và các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019. 15. Tổ chức tập huấn t ă ng cường năng l ực c ô ng nghệ thông tin t ạ i Việt Nam Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc t ế Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019. 16. Giám s á t , đánh giá tính khả thi của hệ thống qu ả n lý án và kế hoạch đi ệ n tử hóa quy trình quản lý án Chủ trì: Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân th à nh phố H à Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019. 17 . T ổ ng kết đánh giá k ế t quả đ ạt được năm 2019 Chủ trì: Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp , Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo Công lý, C ổ ng thông tin điện tử, Tạp chí Tòa án nhân dân và các đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019. III . Tổ chức thực hiện 1. Trách nhiệm thực hiện 1.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng ti ế n đ ộ và chất lượng 1.2. Vụ Hợp tác quốc t ế l à đơn vị thường trực gi úp việc cho Ban Chỉ đ ạo và Ban Quản lý Dự án và là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này. 1.3. Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp , Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 2. Kinh phí thực hiện Kinh phí th ể hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Tòa án nhân dân tối cao Cục K ế hoạch - Tài chính và Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này./.