171/KH-UBND

Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 và đến năm 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 171 /KH- UBND Thanh H óa , ngày 10 tháng 11 năm 20 1 6 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HÀM RỒNG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐẾN NĂM 2025 Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 05/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển k hai, thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa , giai đoạn 2016 - 2020 và đ ế n năm 2025 ( sau đây viết tắt l à Q uy hoạch), với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm R ồ ng, Thanh Hóa , giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025, đảm bảo theo đ ú ng mục tiêu, quy m ô , nội dung và lộ trình đặt ra. 2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tính được giao nhiệm vụ chủ trì, hoặc tham g ia phối hợp thực hiện, phải tích cực, chủ động tri ể n khai kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo Quy hoạch đ ư ợc phê duyệt; chủ động giải quyết những kh ó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch theo thẩm quyền; hoặc báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. II. NỘI DUNG A. GIAI ĐOẠN I: Từ năm 2016 đến năm 2020 (c ó khung chương trình tại bi ể u s ố 0 1 kèm theo) . 1. Nhóm dự án nâng cao năng lực bảo vệ di tích và phục vụ du lịch. 2. Nhóm d ự án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và c ắ m mốc gi ớ i bảo vệ di tích, mốc gi ớ i quy hoạch, sưu tầm hiện vật và tư liệu: a) Đ ề n bù, giải phóng mặt b ằ ng b) Tái định cư c) S ưu tầm hiện vật và tư liệu. 3. Nhóm dự án khai quật khảo cổ bổ sung : a) Khai quật khảo c ổ bổ sung ven bờ sông Mã b) K hai quật kh ả o cổ bổ sung làng Đông S ơ n. 4. Nhóm dự án bảo t ồ n, t ô n tạo di tích và các công trình văn hóa, gồm: a) Di tích cấp quốc gia: - Đ ề n Lê Uy - Trần Khát Chân - Nhà máy điện Hàm Rồng - Cầu Hàm Rồng - Núi Ngọc - N ề n đồn công an bảo vệ cầu (tạo lối vào tiếp cận di tích, đặt biển chỉ dẫn di tích, trồng cây cắt tỉa làm hàng rào, trồng thêm các loại cây mang tính chất tâm linh: nhãn, hoàng lan, mẫu đ ơ n, ngọc lan, ngâu ...). b) Di tích cấp tỉnh: - Động Tiên Sơn - Miếu Đệ Nhị - Chùa T ă ng Phúc - Nghè Thổ Sơn - K hu di tích Văn Thánh - Nhà cổ ông Duệ. c) Di tích chưa đ ượ c xếp hạng: Phủ Đình Hương. 5. Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật: a) Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông (giai đoạn 1) b) Nân g cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp n ướ c, thoát nước và vệ sinh môi trường (giai đoạn 1 ). ( Lưu ý : Các dự án đã và đang thực hiện đầu tư giai đoạn 2013 - 2015, bao gồm: Trung tâm hội nghị Hà m Rồng; Đ ề n thờ các BMVNAH và các AHLS Hàm Rồng; trận địa cao xạ đồi C4; c ắ m mốc giới di tích và quy hoạch; trụ sở Ban quản lý di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng; đền thờ Lê Uy - Trần Khát Chân; chùa Phạm Thông (chùa Đông Sơn); xây dựng đường Tiên Sơn - Giàng (Đoạn từ N20 đến tỉnh lộ 502); xây dựng tuyến đ ườ ng Phượng Hoàng (Đoạn từ tỉnh lộ 502 đến Khu Trung tâm hội nghị Hàm Rồng); nâng cấp, cải tạo đ ườ ng Đồng C ổ (đoạn từ đường Hàm Long đến Thiền viện Trúc Lâm); nhà máy điện Hàm Rồng (Nhà bia); Thiền viện Trúc Lâm: Yêu c ầ u các chủ đầu tư tiếp tục tri ể n k hai, thực hiện và hoàn thành đầu tư theo đúng các quyết định ph ê duyệt của cấp có thẩm quyền theo ngu ồ n vốn đã được bố trí. Riêng dự án cải tạo Thiền viện Trúc Lâm theo quy hoạch bằng nguồn vốn xã hội hóa đã và đang tiếp nhận, nên không đưa vào kế hoạch này). Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn triển khai các nhiệm vụ quan trọng và quyết định việc thực hiện đảm bảo lộ trình đã được đề ra trong Quy hoạch. Do đó, các đơn vị , địa phương có chức năng liên quan trên, phải căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng cơ bản và các quy định của pháp luật có liên quan để chủ động, khẩn trương phối hợp , tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án, làm cơ sở thực hiện. B. GIAI ĐOẠN II: Từ năm 2021 đến năm 2025 (có khung chương trình tại biểu số 02 kèm theo) . 1. Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích và các công trình văn hóa, gồm: a) Di tích quốc gia: - Núi Hàm Rồng - Núi Cánh Tiên - Đồi Quyết Th ắ ng b) Các công trình văn hóa: - Tượng đài Thanh Niên Xung Phong - Tượng đài chiến th ắ ng Hàm Rồng. 2. Nhóm dự án xây dựng các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, gồm: a) Nhóm dự án xây dựng c ô ng trình kiến trúc: - X â y dựng các công trình dịch vụ du lịch. - X â y dựng công viên sinh thái Cánh Tiên. - Xây dựng công viên khảo c ổ . - Xây dựng công viên chi ế n thắng Hàm R ồ ng. - Bảo tồn, tôn tạo làng truy ề n th ố ng Đông Sơn. b) Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật - Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đ ườ ng giao thông (giai đoạn 2). - Nâng cấp hệ thống hạ t ầ ng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường (giai đoạn 2). III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Tăng cường tuyên truy ề n, nâng cao nh ậ n thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị K hu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, các di tích lịch s ử - văn hóa , danh lam th ắ ng cảnh trong vùng quy hoạch nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung; nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và cộng đ ồ ng về bảo t ồ n và phát triển các giá trị di sản theo hướng khai thác đi đôi với bảo tồn. 2. Tích cực quảng bá, gi ớ i thiệu về Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, các di tích lịch sử - văn hóa , danh lam th ắ ng cảnh trong vùng Quy hoạch nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, ở trong nước và quốc tế; tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất l ượ ng tuyên truyền quảng bá, gi ớ i thiệu tr ê n các phương tiện thông tin đại ch ú ng của tỉnh. 3. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, xã đảm bảo đạt chu ẩ n nh ữ ng chức danh chủ ch ố t; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, nhất là đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý khu di tích về quản lý di sản, văn hóa, du lịch và ngoại ngữ. 4. Tạo Cơ chế thuận lợi về đất đai, vốn vay, chuy ể n giao ứ ng dụng khoa học, công nghệ cho các nhà đầu tư , doanh nghiệp và hộ gia đình; khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống và hình thành các nghề mới trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc Quy hoạch và vùng phụ cận. 5. Xây dựng cơ ch ế chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào bảo t ồ n di tích, phát triển du lịch, dịch vụ đ ể phát triển thị trường du lịch, trong đó ưu tiên các dự án phát tri ể n hạ tầng du lịch. 6. Thực hiện lồng ghép các chương trình mục ti ê u quốc gia, các chương trình, dự án đang triển khai trên vùng Quy hoạch đ ể hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông, môi trường, du lịch, văn hóa, y t ế , giáo dục, phát thanh - truyền hình và dịch vụ viễn thông, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 7. Huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa và g ắ n trách nhiệm của cộng đồng và nhân dân tham gia quản lý và phát huy các giá trị của Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, các di tích lịch sử - văn hóa , danh lam thắng cảnh trong vùng Quy hoạch nói riêng và trên địa bàn t ỉ nh nói chung phục vụ phát triển kinh tế. 8. Tập trung đầu tư hiệu quả nguồn tài chính theo đúng nhu cầu và phân kỳ đầu tư, khai thác tối đa nguồn vốn xã hội hóa và vốn vay quốc tế, g ắ n với tăng cường qu ả n lý và sử d ụ ng các ngu ồ n v ố n, đảm bảo hiệu quả đ ể thực hiện các nội dung theo mục tiêu, lộ trình kế hoạch đề ra. IV. NGUỒN VỐN 1. Đối với các dự án thuộc nguồn vốn Trung ương: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các dự án, có trách nhiệm liên hệ, đấu m ố i, ph ố i h ợ p với các cơ quan, đơn vị Trung ương có liên quan, xây dựng dự án và đề xuất bố trí nguồn vốn đ ể triển khai thực hiện. 2. Đ ố i với các dự án thuộc nguồn vốn địa phương: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các dự án, có trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự án và đề xuất b ố trí nguồn vốn đ ể triển khai, thực hiện. ( Lưu ý : Việc phân chia thứ tự ưu tiên và nguồn vốn cho các dự án có thể thay đổi, bổ sung tùy theo nhu cầu bảo tồn và phát triển theo thực tế từng năm của Trung ương và địa phương). V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Giao UBND thành phố Thanh Hóa : Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa , Th ể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải và các sở, ngành, đơn vị liên quan: C ă n cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, di sản văn hóa, xây dựng và pháp luật hiện hành có li ê n quan; trên cơ sở Quy hoạch tổng thể bảo t ồ n, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đ ã được Thủ t ướ ng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở chức n ă ng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất: - Lập quy hoạch, hoặc đi ề u chỉnh các quy hoạch về xây dựng trong vùng đã được phê duyệt cho phù hợp với Quy hoạch tổng th ể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng. - Tri ể n khai sâu rộng công tác tuyên truy ề n giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đ ồ ng và gi ớ i thiệu, quảng bá quy hoạch, quảng bá hình ảnh về Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng cùng v ớ i các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tích cực kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch. - Xây dựn g và ban hành cơ chế chính sách thu hút đầu tư và nguồn nhân lực trực tiếp vào Khu di tích lịch s ử - văn hóa Hàm Rồng và thành phố Thanh Hóa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích và phát triển du lịch. - Nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa , danh lam, th ắ ng cảnh, đề nghị xếp hạng các cấp. - Tập trung bảo trì, nâng cấp các tuyến giao thông trọng y ế u, chỉnh sửa và bổ sung biển báo, bi ể n chỉ dẫn giao thông, gắn v ớ i quy hoạch xây dựng hệ thống bến bãi, đảm bảo an toàn, thuận tiện trong khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm R ồ ng và đ ườ ng đến các di tích trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. - Đào tạo nguồn nhân lực quản lý di sản và khai thác phát triển du lịch. - Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh theo nội dung Quy hoạch đ ã được phê duyệt; xây dựng tuyến đ ườ ng tránh, đường mới đ ể phục vụ phát tri ể n dịch vụ vận tải và phát triển du lịch. - Hàng năm c ó trách nhiệm quản lý, duy tu, b ả o d ưỡ ng và sửa ch ữ a các tuyến đường bộ trong Khu di tích lịch sử - văn hóa Hà m Rồng theo phân cấp, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện đ ể phục vụ nhân dân, khách du lịch và quá trình đầu tư vào khu di tích. - Ch ỉ đạo Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng và các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố, xây dựng quy định quản lý các di tích thuộc Quy hoạch; quản lý mốc giới Quy hoạch và m ố c giới các khu vực bảo vệ di tích, kh ô ng đ ể xảy ra tình trạng lấn chi ế m đất của di tích; kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền về các dự án cải tạo, xây dựng công trình có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định của pháp luật. 2. Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng: - Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, qu ả ng bá Quy hoạch; xây dựng quy định quản lý các di tích thuộc quy hoạch; quản l ý mốc giới quy hoạch và mốc gi ớ i các khu vực bảo vệ di tích, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, xuống cấp của di tích; kịp th ờ i báo cáo cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền về các dự án cải tạo, xây dựng công trình có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định của pháp luật... - Theo d õ i, giám sát v à phối hợp tổ chức thực hiện quy hoạch; kêu gọi, quản lý các dự án đầu tư vào Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng phù hợp với quy hoạch đ ượ c phê duyệt và tổ chức tri ể n khai, thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch khi đ ượ c cấp có thẩm quyền giao. - Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nh ằ m nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động về quản lý di sản, quản lý văn hóa, du lịch, nh ằ m đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. - Nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách mỗi khi đến với Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch trong khu di tích. - Xây dựng và lắp đặt hệ thống biển bảng pano đ ể tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng và các d i tích lịch sử - văn hóa , danh lam thắng cảnh thuộc khu di tích. 3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Ch ỉ huy Quân sự t ỉ nh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng t ỉ nh và các đơn vị liên quan: Lập phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quy hoạch. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Thanh Hóa: Xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến quân sự, quốc phòng của các dự án (nếu có). 5. S ở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp , chỉ đạo, định hướng đ ể các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đ ổ i mới các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Khu d i tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, các d i tích lị ch sử - văn hóa , d anh l am thắng cảnh trong vùng Quy hoạch và trên địa bàn tỉnh theo quy định. 6. Báo Thanh Hóa , Đài Phát thanh và Truyền hình t ỉ nh, Báo Văn hóa và Đ ờ i sống và các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan xuất bản phẩm: T ă ng s ố lượng các tin, bài, thời lượng phát sóng và nâng cao chất lượng tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về Khu di tích lịch sử - Vă n hóa Hàm Rồng, các di tích lịch sử - văn h óa , danh la m th ắ ng cảnh trong vùng Quy hoạch nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung theo quy định tại kế hoạch được duyệt. 8. UBND các huyện, thị xã lân cận và li ên quan (Quảng X ươ ng, Hoằng Hóa , Sầm S ơ n, Đông S ơ n): - Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND thành phố Thanh Hóa xây dựng kế hoạch, nội dung đ ể tri ể n khai nhiệm vụ theo m ục tiêu và lộ trình kế hoạch đã đề ra. - Xây dựng và l ắ p đặt hệ thống bi ể n bảng pano tấm lớn tại cửa ngõ ra vào trung tâm và các điểm du lịch trên địa bàn quản lý (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng và các di t í ch lịch sử - văn hóa , danh lam th ắ ng cảnh tr ê n địa bàn tỉnh nói chung ( thời gian thực hiện: 2015 - 2020). - Nghiên cứu đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch truyền thống của địa phương, hình thành thị trường du lịch, phục vụ cho phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa và tỉnh Thanh H óa . 9. Đ ề nghị Ban Tuyên giáo T ỉ nh ủy, Ủy ban Mặt trận T ổ quốc tỉnh, Hội L i ên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Nông dân t ỉ nh, Hội Cựu chiến b i nh tỉnh: C ă n cứ ch ứ c năng nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trì n h triển khai thực hiện kế hoạch; chỉ đạo, định hướng và đ ẩ y mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng theo kế hoạch đặt ra; tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch. 10. S ở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầ u t ư : Hàng năm cân đối nguồn ngân sách tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh phân bố nguồn kinh phí cho các đơn vị chủ trì thực hiện các dự án đ ả m bảo đúng tiến độ, nội dung kế hoạch (theo khung chương trình cho từng g ia i đoạn) . 11. S ở Văn hóa , Th ể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra , đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các ngành, đơn vị , địa phương; định kỳ hàng quý, năm (vào ngày 25 của tháng cuối quý và ngày 15 tháng 12 hàng năm), các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình và kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch về Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch đ ể tổng hợp , báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Yêu cầu các cơ quan, đ ơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, hoặc tham gia phối hợp , tích cực chủ động triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình để triển khai, thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo Quy hoạch và Kế hoạch được duyệt; thực hiện lồng ghép triển khai đồng bộ trên vùng Quy hoạch cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông, môi trường, du lịch, văn h ó a, y tế , giáo dục, phát thanh - truyền h ì nh và dịch vụ viễn thông; kịp thời giải quyết, hoặc đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, v ướ ng mắc phát sinh trong quá trình tri ể n khai, thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và lộ trình của Quy hoạch và Kế hoạch đề ra. Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa. Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ được giao; các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./. Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh: - Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; - Các sở , ban, ngành cấp tỉnh; - Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh, Báo VHĐS; - UBND thành phố Thanh Hóa; UBND các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, UBND thị xã Sầm; - Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; - Lưu: VT, VX (2). CV384/2016/N50b. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Đăng Quyền BIỂU SỐ 01 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA HÀM RỒNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Kèm theo Kế hoạch số: 171 /KH- UBND ngày 1 0 tháng 11 năm 20 1 6 của UBND tỉnh) STT Nội dung Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Th ờ gian thực hiện Nguồn vốn Ghi chú 1 Nhóm dự án số 1: Đền bù, giải phóng mặt b ằ ng, tái định cư và cắm mốc gi ớ i bảo vệ di tích, mốc gi ớ i quy hoạch, sưu tầm hiện vật và tư l iệu 1.1 Đền bù và giải phóng mặt bằng UBND Tp Thanh Hóa - Sở VH , TT&DL, - S ở Tài nguyên và Môi trường, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, - S ở Kế hoạch và Đầu tư, Năm 2016-2020 Vốn địa ph ươ ng 1.2 Tái định cư UBND Tp Thanh Hóa - Sở VH , T T&DL, - S ở Tài nguyên và Môi trường, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 1.3 Sưu tầm hiện vật và tư liệu Ban quản lý Di tích lịch s ử , văn hóa Hàm Rồng - Sở VH, TT&DL, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - UBND Tp Thanh Hóa Năm 2016-2020 Vốn địa phương 2 Nhóm dự án số 2: Nhóm dự án khai quật khảo c ổ bổ sung 2.1 Khai quật khảo cổ bổ sung ven bờ sông Mã UBND Tp Thanh H ó a - Sở VH, TT&DL - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - UBND Tp Thanh Hóa. Năm 2016-2020 Vốn Trung ương 2.2 Khai quật khảo c ổ bổ sung làng Đông Sơn UBND Tp Thanh Hóa - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - UBND Tp Thanh Hóa. Năm 2016-2020 Vốn Trung ương 3 Nhóm dự án số 3: Bảo tồn, tôn tạo di tích và các công trình văn hóa 3.1 Di tích Quốc gia Đền Lê Uy - Trần Khát Chân UBND Tp Thanh Hóa. - S ở VH , T T&DL, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, - UBND thành phố Thanh Hóa. Năm 2016-2020 Vốn Trung ương 3.2 Di tích Quốc gia Nhà máy điện Hàm R ồ ng UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , TT&DL, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, - UBND thành phố Thanh Hóa. Năm 2016-2020 Vốn Trung ương 3.3 Di tích Quốc gia cầu Hàm Rồng UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, - UBND thành phố Thanh Hóa. Năm 2016-2020 Vốn Trung ương 3.4 Di tích Quốc gia N ề n đồn công an bảo vệ c ầ u Hàm Rồng UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, - UBND thành phố Thanh Hóa. Năm 2016-2020 Vốn Trung ươ ng 3.5 Di tích Q uốc gia N úi Ngọc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, - UBND thành phố Thanh Hóa. Năm 2016-2020 Vốn Trung ươ ng 3.6 Di tích cấp tỉnh Động T i ên Sơn UBND Tp Thanh H ó a. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 3.7 Di tích cấp tỉnh Miếu Đệ Nhị UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 3.8 Di tích cấp t ỉ nh Chùa Tăng Phúc UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 3.9 Di tích cấp tỉnh Nghè Th ổ Sơn UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 3.10 Di tích cấp t ỉ nh K hu di tích Văn Thánh UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 3.11 Di tích cấp tỉnh Nhà cổ ông Duệ UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 3.12 Phủ Đình Hương ( chưa được xếp hạng) UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 4. Nhóm dự án số 4: Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật 4.1 Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: đ ườ ng giao thông (giai đoạn 1) UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 4.2. Nâng cấp hệ thống hạ t ầ ng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, tho á t nước và vệ sinh môi trường (giai đoạn 1) UBND Tp Thanh H ó a. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2016-2020 Vốn địa phương 5 Nhóm dự án số 5: Nhóm dự án nâng cao năng l ực bảo vệ d i tích và phục vụ d u lịch cho cộng đồng UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, Năm 2016-2020 Vốn địa phương BIỂU SỐ 02 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA HÀM RỒNG THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 (Kèm theo Kế hoạch số: 171 /KH- UBND ngày 1 0 tháng 11 năm 20 1 6 của UBND tỉnh) STT Nội dung Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện Nguồn vốn Ghi chú I Nhóm dự án số 3: Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích và các công trình văn hóa 1.1 Di tích Quốc gia Núi Hàm Rồng UBND Tp Thanh Hóa - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2021-2025 Vốn địa phương 1.2 Di tích Quốc gia Núi Cánh Tiên - Đồi Quyết Th ắ ng UBNDTp Thanh Hóa - Sở VH , T T&DL, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2021-2025 Vốn địa phương 1.3 Công trình văn hóa: Tượng đài Thanh Niên Xung Phong Sở VH, TT&DL - Sở Xây dựng, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - UBND Tp Thanh Hóa Năm 2021-2025 Vốn địa phương 1.4 Công trình văn hóa: Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng. Sở VHTT&DL - Sở Xây dựng, - S ở Kế hoạch v à Đầu tư, - Sở Tài chính, - UBND Tp Thanh Hóa Năm 2021-2025 Vốn địa phương 2 Nhóm 4: Nhóm dự án xây dựng các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích 2.1 Xây dựng công viên sinh thái Cánh Tiên UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH,TT&DL, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2021-2025 Vốn địa phương 2.2 Xây dựng công viên khảo c ổ Sở VH, TT&DL - Sở V H, TT&DL, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2021-2025 Vốn địa phương 2.3 Xây dựng công viên chi ế n th ắ ng Hàm Rồng S ở VH, TT&DL - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, - UBND Tp Thanh Hóa. Năm 2021-2025 Vốn địa phương 2.4 Xây dựng các công trình dịch vụ du lịch UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH , T T&DL, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2021-2025 Vốn địa ph ươ ng 2.5 Bảo tồn, tôn tạo làng truyền thống Đông Sơn UBND Tp Thanh H ó a. - Sở VH , TT&DL, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2021-2025 Vốn địa phương 3 Nhóm dự án số 4: Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật 3.1 Nâng cấp hệ thống hạ tầng thuật: đ ườ ng giao thông (giai đoạn 2) UBND Tp Thanh Hóa. - S ở VH, TT&DL, - Sở K ế hoạch và Đầu tư, - Sở Tài chính, - Sở Xây dựng, Năm 2021-2025 Vốn địa ph ươ n g 3.2 Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường (giai đoạn 2). UBND Tp Thanh Hóa. - Sở VH, TT&DL, - Sở Kế hoạch và Đầu tư, - Sở Tà i chính, - Sở Xây dựng, Năm 2021-2025 Vốn địa phương