3245/QĐ-BGTVT

Quyết định 3245/QĐ-BGTVT điều chỉnh kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3245/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 th á ng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định ch ứ c năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t ổ chức của Bộ Giao thông vận tải; C ă n cứ Ngh ị đ ị nh số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về b ả o trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển v à luồng hàng hải; Căn cứ Quyết đ ị nh số 256/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt h à ng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Căn cứ Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử d ụ ng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn h à ng hải; Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng h ả i; Căn cứ Quyết định s ố 3111/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trư ở ng Bộ Giao thông vận tải quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch b ả o tr ì kết cấu hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý; Căn cứ Quyết địn h số 163/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2013 c ủa Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành K ế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013; Xét văn bản số 3448/CHHVN-KHTC ngày 03 tháng 10 năm 2013 và v ăn bản số 3564/CHHVN-KHTC ngày 10 tháng 10 năm 2013 c ủ a Cục Hàng hải Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Điều ch ỉ nh kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng h ả i trong K ế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 ban hành tại Quyết định s ố 163/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2013 và Quyết định s ố 1776/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2013 (nội dung điều chỉnh chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy ế t định này). Kinh phí chính thức sẽ được điều chỉnh theo s ố liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 2. Các nội dung khác không có thay đổi thực hiện theo Quy ế t định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2013. Điều 2. 1. Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương chủ t rì , ph ố i hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải và các nội dung của K ế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 (bao gồm cả các nội dung đã điều chỉnh); thường xuyên kiểm tra, rà soát và đôn đốc thực hiện nhằm bảo đảm hiệu quả, chất lư ợn g, tiến độ, khách quan, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật. 2. Vụ Kết cấu hạ tầng g i ao thông chủ trì tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều ch ỉ nh, bổ sung K ế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải n ă m 2013 k ị p thời, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật . 3. Vụ Tài chính căn cứ nội dung kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải đã được phê duyệt, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước đ ố i với công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2013, bảo đảm sử dụng tối đa kinh phí đã được bố trí, tiết kiệm và hiệu quả. Điều 3. 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 2. Chánh V ă n phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Cục trư ở ng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn h à ng hải Miền Bắc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng h ả i Miền Nam và Th ủ trư ở ng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ . Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Bộ Tài chính; - Kho bạc Nhà nước TW; - Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, KCHT (5). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Công PHỤ LỤC KẾ HOẠCH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2013 ( Ban hành kèm t heo Quyết định số 3245/ QĐ-BGTVT ngày 17 th á ng 10 n ă m 2013 củ a Bộ Giao thông vận tải ) STT T ên luồng hàng h ả i Chuẩn t ắc nạo vét (m) Khu vực nạo vét Dự kiến khối lượng (m 3 ) Dự kiến kinh phí (đ) Tiến độ thực hiện thi công Mức độ ưu tiên Ghi chú 1 Hải Phòng 7,2/7,0/5,5 Đo ạ n Lạch Huyện (từ khu vực cặp phao 3,4 vào đế n cặp phao 13,14), K ê nh Hà Nam, Bạch Đằng và Sông C ấm (ch ủ yếu ở khu vực 02 vũng quay t àu) 704,796 127,692,000,000 Tháng 7 đến 11 Ưu tiên 1 Điều c hỉ nh gi ả m theo ph ê duyệt khối lượng và kinh phí c ủ a C ục HHVN . Không sử dụng dự phòng 6,308 t ỷ đồng. 2 Cửa Lò -5,5 Từ hạ l ư u cặp phao 1,2 khoảng 400m đến hết bến 1,2 100,744 18,706,000,000 Tháng 10 đến 12 Ưu tiên 1 Điều chỉnh tă ng theo kết quả đo bàn giao mặt b ằ ng và ảnh hưởng sa bồi của cơn bão số 10 3 Hòn Gai - Cái Lân H=-10,0; B =130 Đoạn P0 - P 12; Đoạn ngoài từ phao số 5 đến phao 15 và đ oạn trong từ khu vực t rước bến xăng dầu B 12 đến hết bến 1 cảng Cái Lân. 380,000 86,751,946,000 Tháng 10 đến 12 Ưu t iên 1 Điều chỉnh tăng khối lượ ng 140.000m 3 theo kết qu ả đ o bàn giao mặt bằng và bổ sung khối lượng nạo vét khu vực c ầ u c ả ng s ố 2, 3, 4 đến chuẩn tắc thiết kế 4 Phà Rừng -2,5 Từ khu vực phao 5,6 đến khu nước nhà máy đ óng tàu Phà Rừng 78,442 14,151,000,000 Tháng 10 đến 12 Ưu t iên 1 Nạo v ét đáp ứng yêu c ầ u hoạ t động c ủ a các Nh à máy đ óng tàu tại khu vực 5 Đà N ẵng -11,0 Từ khu vực đầu đê ch ắ n sóng đến hết vũng quay t àu t rước bến số 3 190,684 19,600,000,000 Tháng 9 đến 11 Ưu tiên 1 Điều chỉnh theo kết quả đo bàn giao mặt bằng được Cục HHVN phê duyệt 6 Vũng Áng -12,0 Khu vực cạn c ủ a vũng quay t àu 89,938 13,077,000,000 Tháng 11 đến 12 Ưu tiên 1 Điều chỉnh tăng khối lượng 10.000m 3 và cự ly đổ đất tăng 17km 7 Sa Kỳ -3,5 Từ khu vực phao 1,2 vào đ ến cảng 55,083 6,739,000,000 Tháng 10 đ ến 11 Ưu tiên 2 Điều ch ỉ nh tăng k hố i lượng 6.000 m 3 k h i do đạc l ại. 8 Thuận An -3,5 Khu vực cạn ngoài cửa từ khu vực phao 1,2 đến phao số 6 92,579 11,815,000,000 Tháng 10 đến 12 Ưu tiên 2 Điều ch ỉ nh khối lượng t ăng 27.000m 3 khi đo bàn giao mặt b ằ ng và ảnh hư ở ng của cơ n bão số 10 9 Cửa Hội - B ế n Thủy -2.5 Khu vực cạn ngoài cửa từ khu vực phao 1,2 đ ến phao 5,6 48,774 8,468,000,000 Tháng 10 đến 11 Ưu tiên 2 Điều chỉnh tăng khối lượng 20.000m 3 và cự ly đổ đất tăng 13km do thay đổi vị trí đổ đất nạo vét theo ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An 10 Định An - Cầ n Thơ -3,9 Đoạn P0 - P 1 2. 200,0 0 0 23,000,000,000 Tháng 8 đế n 10 Ưu tiên 1 Điều chỉnh theo kết quả thực hiện thực tế được Cục HHVN xác nhận. 11 Sài Gòn - Vũng Tàu B=150; H=-8,5; m=5 Nạo vét, duy tu mở rộng đoạn phao 58, Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L'est, Propontis, Đá Hàn, Navioil, phao 71-83, Vũng quay VQ1, VQ2 440,000 92,920,471,774 Tháng 8 đến 11 Ưu tiên 1 Điều chỉnh khối lượng tăng 190.000m 3 theo kết quả đo khảo sát bàn giao mặt bằng. Kinh phí bao gồm cả 5.420.417.774 đồng chuyển từ năm 2012 sang 2013 cho tuyến luồng này. 12 Vũng Tàu - Thị Vải -12,8 Km7+440 đến Km37+500 650,000 62,856,232,785 Tháng 9 đến 12 Ưu tiên 1 Điều chỉnh giảm do không thực hiện nạo vét khu vực cảng POSCO để xử lý vi phạm của đơn vị đổ đất vào luồng hàng hải. 13 Sông Dinh - 4 , 7/5,8/7,0 Dầu luồng đến cảng Vietsovpetro: B=100m, H=-7,0m; Vietsovpetro đến cảng Vina Offshore+200: B=80m, H=-5,8m; Vina Offshore đến VQ: B=80m, H=-4,7m 50,000 9,356,088,625 Tháng 9 đến 11 Ưu tiên 1 Điều chỉnh giảm do khối lượng đ o đ ạc bàn giao mặt b ằ ng thấp hơn dự kiến. 14 Soài Rạp - Hiệp Phước -8,5 Thượng lưu P2+500 đế n P2-900, Thượng lưu P 8+200 đến P 10 150,000 50,500,000,000 Tháng 9 đến 12 Ưu tiên 1 Điều chỉnh, bổ sung khối lượng theo đo đạc thực tế để đạt chuẩn tắc H=-8,5m vì đây là tuyến luồng quan trọng. 15 Quy Nhơn -10,5 Các vị trí cạn theo TBHH 150,000 9,787, 6 78,590 Tháng 9 đến 12 Ưu t iên 2 Điều chỉnh thời gian phù hợp với tiến độ thực tế hiện nay 16 An Th ớ i -6 , 7 Nạo vét đạt chuẩn tắc thiết kế để bàn giao cho thuê khai thác 5,000 0 Chuyển sang thực hiện theo kế hoạch năm 2014 Ưu tiên 2 Chuyển sang thực hiện năm 2014 do chậm giao dự toán nên không đủ thời gian thực hiện trong năm 2013 Tổng cộng 555,420,417,774 Bao gồm: 550 tỷ đồng trong kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2013 và 5.420.417.774 đồng chuyển từ năm 2012 sang 2013 cho tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu G hi chú: - Trong cùng một nh ó m ưu tiên thì x ế p theo t hứ tự ưu tiên t ừ tr ê n xuống dưới. - Cục Hà ng h ả i Việt Nam chủ đ ộng x e m xét, phê duyệt cụ th ể chuẩn tắc nạo v ét, khối lượng nạo vét phù hợp với dự kiến kinh phí trong Kế hoạch bảo trì đã được phê duyệt. - Chỉ thực hiện điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện sau khi Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải.