40/KH-UBND

Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP triển khai Kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/KH-UBND Thừa Thiên Huế , ngày 19 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 105/NQ-CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ NHẰM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀO NĂM 2020 C ă n cứ Nghị quyết s ố 105/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nh ằ m đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Căn cứ yêu c ầ u nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, U BND tỉnh ban hành K ế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ với những nội dung chủ y ế u sau: I. MỤC TIÊU 1. Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch của U BND tỉnh nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ. 2. Cụ thể hóa các yêu cầu bằng việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả các ngu ồ n lực đ ầ u tư để sớm hoàn thành các công trình dự án quan trọng, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng. II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 1. Các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, sớm hoàn thành các công trình dự án quan trọng, các dự án có sức l an t ỏ a, tạo nền tảng tiếp cận, nắm bắt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hạ tầng kinh t ế số. 2. Ti ế p tục rà soát, ban hành các v ă n bản quy phạm pháp luật liên quan đến l ĩ nh vực kết cấu hạ tầng đảm bảo chất lượng, tiến độ. 3. Thực hiện các giải pháp quyết liệt, đặc biệt các giải pháp về cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực nh ằ m tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển kết c ấ u hạ t ầ ng g ắ n với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đ ổ i khí hậu và đảm bảo qu ố c phòng, an ninh. - Tập tru ng h oàn thi ện thể chế, cơ chế, chính sách huy động và s ử dụng có hiệu qu ả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất l à trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, đấu thầu, b ả o đảm sự hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng kết cấu hạ tầng. Thực hiện giải pháp công khai, minh bạch thông tin và xây dựng cơ chế giám sát để các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương. - Tập trung huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tham gia đ ầ u tư phát tri ể n k ế t c ấ u hạ t ầ ng, đặc biệt là tri ể n khai các biện pháp thu hút đ ầ u tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đ ầ u tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể. Nguồn lực từ ngân sách nhà nước tập trung đầu tư các công trình, dự án liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc các công trình, dự án không kêu gọi, thu hút được các nhà đầu tư... Đồng thời, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ tài sản công (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) tạo vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. 4. Tiếp tục tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng điểm, cấp bách và hoàn thành dứt điểm các công trình, dự án dở dang. 5. Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và các v ă n b ả n hướng dẫn được ban hành, tập trung lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, t ầ m nhìn đến năm 2050. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể tr ong Phụ lục kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 2. Sở Thông tin và Tru y ền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ch í nh phủ và K ế hoạch này đến các cấp, các ngành; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nh ằ m tạo đ ồ ng thuận xã hội, phản ánh trung thực, khách quan các v ấ n đ ề liên quan đ ế n đ ầ u tư xây dựng các dự án, công trình k ế t cấu hạ tầng, phát huy tinh th ầ n nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. 3. Sở K ế hoạch và Đầu tư ch ủ trì tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện K ế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các sở, ban ngành, địa phương chủ động đề xuất các biện pháp đ ể thực hiện đ ồ ng bộ và c ó hiệu quả, gửi Sở Kế hoạch và Đ ầ u tư đ ể tổng hợp, báo cáo U BND tỉnh xem xét, quyết định./. Nơi nhận: - Thường vụ Tỉnh ủy ; - Thường trực HĐND t ỉ nh; - UB MTTQ VN t ỉ nh; - Ch ủ tịch và các PCT UBND t ỉ nh; - Văn phòng: T ỉ nh ủy , HĐND t ỉ nh; - Các sở, ban ngành cấp t ỉ nh; - HĐND, UBND các huyện, TX, TP Huế; - VP: LĐ và các CV; - Lưu: VT, XDCB, TH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Ngọc Thọ NHIỆM VỤ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHÍNH PHỦ (Kèm Kế hoạch số 40/UBND-KH ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh) TT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian hoàn th à nh C ấ p trình I Nhiệm vụ hoàn thiện th ể chế, cơ chế, chính sách liên qu a n đến lĩnh vực kế t cấu hạ tầng 1 Quy định phân công, phân cấp thực hiện theo Luật Đầu tư công s ử a đổi S ở KH&ĐT Các Sở, ban ngành, địa phư ơ ng 2020 HĐND tỉnh 2 Quy định tr ì nh tự thủ tục thực hiện, giám sát, qu ả n lý dự á n đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn t ỉ nh Thừa Thiên Huế Sở KH&ĐT Các Sở, ban ngành, đ ị a ph ươn g 2020 HĐND tỉnh II Quy hoạch 1 Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến n ă m 2050 S ở KH&ĐT Các S ở , ban ngành, địa phư ơ ng 2020 Th ủ tướng Chính ph ủ NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT (Kèm Kế hoạch số 40/UBND-KH ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh) Đơn vị: tỷ đồng TT Nhiệm vụ Quy mô/công suất Cơ quan chủ trì thực hiện Thời gian khởi công, hoàn thành Dự kiến tổng vốn đầu tư Dự kiến nguồn vốn A Giai đoạn đến năm 2020 15.57 8 I Hạ tầng thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu 1 Kè chống sạt lở bờ biển khu vực thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TTH 828m S ở NN&PTNT 2014-2020 100 NSTW 2 Kè chống sạt l ở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, x ã Hương Thọ, thị xã Hương Tr à và xã Th ủ y B ằ ng, thị xã Hương Th ủ y 3,49km Sở NN&PTNT 2015-2020 83 NSTW 3 Dự án s ử a chữa và nâng cao an to à n đập (WB8)-Tiểu dự án t ỉ nh Th ừ a Thiên Hu ế Sở NN&PTNT 2016-2020 125 ODA 4 Kè chống sạt l ở sông Bồ đoạn qua c á c x ã Phong An, Phong Sơn thuộc huyện Phong Đ iề n v à các phư ờ ng Hương V ă n, Tú Hạ, Hương Xuân và Hương Toàn thu ộ c th ị xã Hương Tr à 4,75km S ở NN&PTNT 2017-2020 82 NSTW 5 K è chống sạt l ở bờ bi ể n khu vực xã Quảng C ô ng, huyện Qu ả ng Điền 7,4km S ở NN&PTNT 2016-2020 275 NSTW II H ạ tầng giao thông 1 Đường cứu hộ cứu nạn th ị trấn Phong Điền - Đi ề n Lộc 17km B an Q LDA ĐTXD CT Giao th ô ng 2018-2020 671 NSTW 2 Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Ph ú Vang 4,83km B an QL k h u vực phá t tri ể n đô th ị 2018-2020 196 NSTW 3 Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang 4,13km B an QLDA ĐTXD CT Giao th ô ng 2018-2020 345 NSTW 4 Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc 2,8km UBND huyên Phú Lộc 2018-2020 83 NSTW 5 Đ ê ch ắ n sóng c ả ng Chân Mây 450m Ban Q LKKT , CN t ỉ nh 2018-2020 850 TPCP 6 Đường phía Đồng đ ầ m L ậ p An 4,5km Ban Q LKKT , CN t ỉ nh 2018-2020 173 NSTW 7 Bến số 02 C ả ng Chân Mây Dài 225m Ban QLKKT , CN t ỉ nh 2018-2020 849 XHH 8 B ế n s ố 03 C ả ng Chân Mây D à i 270m Ban QLKKT , CN t ỉ nh 2018-2020 847 XHH III H ạ t ầ ng c ô ng c ộ ng, đô th ị 1 DA cải thiện m ô i trường nước thành ph ố Hu ế C ô ng ty MT & CTĐT Hu ế 2008-2020 5.000 ODA 2 H ệ thống thoát nước, x ử lý nước thải khu công nghiệp và khu phi thu ế quan Ban QLKKT , CN t ỉ nh 2016-2020 269 NSTW 3 D ự á n c ấ p nước Thừa Thiên Huế giai đ oạn 2011-2015, có t í nh đ ế n giai đ oạn 2020 thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam C ô ng ty CP c ấ p n ướ c Hu ế 2011-2020 1.077 ODA 4 Dự án "Chương trình phát triển các đ ô th ị loại II (các đ ô th ị xanh ) t iểu dự án Thừa Thiên Huế Sở KH&ĐT 2019-2024 1.620 ODA IV H ạ t ầ ng th ô ng tin v à tr uyề n t hô ng 1 Dự án Phát tri ể n dịch vụ đ ô thị thông minh t ỉ nh Thừa Thi ê n Huế gi ai đoạn 2018-2020 S ở TT&TT 2019-2020 69 NSĐP 2 Dự án Hoà n thiện Ch í nh quyền điện t ử t ỉ nh Thừa Thi ê n Hu ế giai đo ạ n 2018-2020 Sở TT & TT 2019-2020 20 NSĐP V H ạ t ầ ng y tế 1 C ả i t ạ o, nâng c ấ p Trung tâm Ki ể m nghi ệ m thuốc, mỹ ph ẩ m, th ự c p h ẩ m t ỉ nh Ban QLDA ĐTXD CTDD & CN t ỉn h 2020-2022 20 NSĐP VI H ạ t ần g v ă n h ó a 1 Đề án di dời d â n c ư , gi ả i phóng m ặ t b ằ ng khu vực 1 d i tích Kinh Thành Hu ế giai đ o ạ n 1 2 . 938 h ộ UBND TP Hu ế 20 1 9- 2021 2.826 NSTW+NS Đ P B Giai đoạn 2021-2030 39.134 I Hạ tầng thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu 1 Nâng cấp, xây d ự ng các c ả ng cá k ế t h ợ p khu neo đậ u tr á nh trú b ã o S ở NN & PTNT 2021-2025 500 NSTW 2 Dự án h ồ ch ứ a nước Thủy Cam Sở NN&PTNT 2021-202 5 500 NSTW 3 Ch ố ng sạt l ở bờ bi ể n, bờ s ô ng (s ô ng Hương, s ô ng Bồ) 50km S ở NN & PTNT 2021-2030 1.500 NSTW 4 D ự án s ử a chữa, nâng cấp đ ậ p Thảo Long (nâng cấp thay m ớ i 10 cử a van v à thiết bị đ óng mở dự phòng) S ở NN & PTNT 2021-2025 200 NSTW 5 N â ng c ấ p m ở rộng đ ậ p C ửa Lác 02km S ở NN & PTNT 2021-2025 110 NSTW 6 N â ng cấp, s ử a chữa tuyến H ồ i Hà, Hói Nậy, huyện Phong Đi ề n 1,300ha UBND h uyệ n Phong Đi ề n 2021-2025 110 NSTW 7 Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang 1 2km S ở NN & PTNT 2021-2025 140 NSTW+NS Đ P 8 Dự án Đầu t ư xây d ự ng hạ tầ ng nông thôn phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh TT Huế S ở NN & PTNT 2021-2025 150 NSTW + NS Đ P 9 Nâng cấp, sửa chữa 7 hồ chứa …… (mất chữ) S ở NN & PTNT 2021-2025 140 NSTW II Hạ tầng giao thông 1 Cầu và đường …….. 400m cầu, 1km đường S ở GTVT 2021-2015 1.500 NSTW / TPCP 2 C ầ u Vĩnh Tu 2.330m cầu, 2km đường S ở GTVT 2026-2030 1.338 NSTW/TPCP 3 Đường và cầu Hà Trung ( đ ường La Sơn - Hà Trung) 850 m c ầ u, 12 , 7km đường S ở GTVT 2026-2030 950 NSTW/TPCP 4 Đường v à nh đ ai 3 8km Sở GTVT 2021-2025 1.200 NSTW/TPCP 5 Đường Tân M ỹ - Thuận An 3,7 km S ở GTVT 2021-2025 450 NSTW 6 Đường Tây phá Tam Giang - Câu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa) 17,6km S ở GTVT 2021-2025 110 NSTW 7 Nâng cấp m ở rộng đ ường t ỉ nh 16 (Tứ H ạ - Bình Điền ) ( theo QH hệ thống đ ường ngang nối đ ường Hồ Ch í Minh là đườ ng Bình Lợi - Tứ H ạ ) 21,7km S ở GTVT 2021-2025 370 NSTW 8 Đ ường c ứ u hộ cứu nạn Hương Xu â n - Hương Phong 19,9km S ở GTVT 2021-2025 400 NSTW 9 Đường T ố Hữu nối dài về sân bay Phú Bài 10km S ở GTVT 2021-2025 1.000 NSTW 10 Đường ven bi ể n từ Phong Đi ề n về Phú Lộc 100km S ở GTVT 2026-2030 12.000 NSTW 11 Nhựa hóa , b ê tông h ó a 100% đ ường huyện x ã 90 km S ở GTVT 2021-2025 500 NSĐP 12 Nâng c ấ p tuyến vận t ả i thủy chính sông Hương từ Thu ậ n An đến ngã ba Tuần đ ạt tiêu chu ẩ n c ấ p III 25 km Sở GTVT 2021-2025 300 NSTW 13 Nâng cấp tuyến vận t ả i thủy chính tuy ế n phá Tam Giang đ ế n đầm Cầu Hai đ ạ t tiêu chuẩn cấp III 30km S ở GTVT 2026-2030 400 NSTW 14 Đ ê ch ắ n sóng c ả ng Chân Mây-giai đo ạ n 2 300m Ban QL KKT , CN t ỉ nh 2021-2025 800 NSTW 15 Cảng Chân Mây Ban QL KKT , CN tỉ nh 2021-2030 1 . 000 XHH 16 Đường trục ch í nh Khu đ ô thị Chân Mây 3,5km Ban QL KKT, CN t ỉ nh 2021-2025 350 NSTW III H ạ tầng công nghiệp 1 H ạ t ầ ng kỹ thu ật c ụ m công nghiệp trên địa bàn t ỉ nh Sở C ô ng thương 2021-2025 300 XHH IV H ạ t ầ ng c ô ng c ộ ng, đô th ị 1 Nhà m á y nước V ạ n Niên 120.000m3/n g đ S ở XD 2021-2025 800 XHH 2 Nhá máy nước Hương Vân 30.000m3/ngđ S ở XD 2021-2030 200 XHH 4 Nh à máy nước Lộc B ổ n 30.000m3/ng đ S ở XD 202 1 -2030 200 XHH 5 Nh à má y xử lý ch ấ t th ả i rắn Sở XD 202 1 -2030 400 XHH 6 Nhà má y x ử lý nước th ả i khu vực B ắ c S ô ng Hương 130.000m3/ng đ UBND TP Hu ế 2021-2030 3.000 ODA V H ạ t ầ ng thông tin v à tru yề n t hông 1 D ự á n Phát tri ể n d ị ch vụ đô th ị thông minh t ỉ nh Th ừ a Thiên Huế giai đ o ạ n 2021-2030 Sở TT & TT 2021-2025 400 NSĐP 2 Dự án Ho à n thiện Chính quyền điệ n t ử t ỉ nh Thừa Thiên Hu ế giai đ o ạ n 2021-2030 S ở TT&TT 2021 - 2025 100 NSĐP 3 H ạ tầng mạng t h ông tin di động 5G Sở TT & TT 2021-2030 350 XHH VI H ạ t ầ ng giáo d ụ c đ à o t ạ o 1 Đ ô thị giáo dục quốc tế Huế Ban QL khu vực p há t tri ể n đô thị 2021-2030 2.075 XHH VII Hạ tầng y tế 1 Bệnh viện Y học C ổ truyền (di dời) Sở YT 2021-2025 200 NSTW 2 Trung t â m Kiểm soát b ệ nh tật t ỉ nh Th ừ a Th iê n Hu ế Sở YT 2021-2025 150 NSTW 3 N â ng c ấ p , m ở rộng các bệnh v iệ n tuy ế n huy ệ n , tuy ế n cơ s ở S ở YT 2021-2025 300 NSTW 4 T ổ hợp y t ế công nghệ cao kết hợp du lịch ngh ỉ dư ỡ ng theo ti ê u chu ẩ n quốc t ế S ở YT 2021-2025 500 XHH 5 Bệnh viện đ a khoa qu ố c t ế Thừa Thiên Huế (kêu gọi đ ầ u t ư x ã hội hóa t ừ doanh nghi ệ p) Ba n QL khu vực ph á t t riể n đ ô th ị 2021-2025 300 XHH VIII H ạ t ầ ng v ă n hóa 1 Đề án d i d ờ i dân cư, giải ph ó ng m ặt b ằ ng khu vực 1 di tích Ki n h Thành Hu ế giai đoạn 2 1.263 bộ UBND TP Hu ế 2021-2025 1.301 NSTW+NS Đ P 2 Nhà tr i ể n l ã m v ă n h ọ c nghệ thu ậ t Th ừ a Thiên Huế Sở VHTT 2021-2025 150 NSTW 3 Trung tâ m v ă n hóa k ế t hợp trung t â m hội ngh ị quốc t ế S ở VHTT 2021-2025 300 XHH 4 Khu v ă n h ó a đ a n ă ng C ồ n D ã Viên UBND TP Hu ế 2021-2025 2.000 XHH