3067/QĐ-UBND

Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3067/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 23 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN MỞ RỘNG MẠNG CẤP NƯỚC CÁC NHÀ MÁY NƯỚC HIỆN HỮU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Xét đề nghị của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Công văn số 496/TTr-TTN ngày 22 tháng 10 năm 2010 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2088/SKHĐT-XDCB ngày 03 tháng 11 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu như sau: 1. Cơ sở pháp lý: Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu, tổng mức đầu tư: 36.203.374.000 đồng, trong đó: Khoản mục Chi phí (đ) Tổng số 36.203.374.000 1. Chi phí xây dựng 29.719.900.000 2. Chi phí quản lý dự án 353.894.000 3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.401.086.000 4. Chi phí khác 255.323.000 5. Chi phi dự phòng 3.291.216.000 2. Phần công việc đã thực hiện: Stt Tên gói thầu Đơn vị thực hiện Giá trị (đồng) Hình thức lựa chọn Thời gian thực hiện Văn bản phê duyệt 01 Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Trúc Vũng Tàu 166.550.000 Chỉ định thầu 40 ngày Chủ đầu tư Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 166.550.000 đồng 3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: có giá trị 3.682.108.000 đồng. bao gồm: - Chi phí ban quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác : 390.892.000 đồng. - Chi phí dự phòng : 3.291.216.000 đồng. 4. Phần kế hoạch đấu thầu: Stt Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Thời gian thực hiện hợp đồng Loại hợp đồng 01 Tư vấn khảo sát địa hình lập thiết kế kỹ thuật 1.033.555.000 Chỉ định thầu Qúy 4/2010 02 tháng Theo đơn giá 02 Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán 524.325.000 Chỉ định thầu Qúy 4/2010 02 tháng Trọn gói 03 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán 80.541.000 Chỉ định thầu Qúy 1/2011 01 tháng Theo tỷ lệ % 04 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu 29.125.000 Chỉ định thầu Qúy 1/2011 01 tháng Theo tỷ lệ % 05 Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu 43.800.000 Tư thực hiện Qúy 1/2011 01 tháng Theo tỷ lệ % 06 Tư vấn giám sát thi công xây lắp đường ống cấp nước 517.595.000 Chỉ định thầu Qúy 1/2011 10 tháng Theo tỷ lệ % 07 Tư vấn giám sát thi công xây lắp điện động lực, trạm biến áp và đường điện hạ thế 18.850.000 Chỉ định thầu Qúy 1/2011 06 tháng Theo tỷ lệ % 08 Tư vấn kiểm toán quyết toán 101.050.000 Chỉ định thầu Qúy 4/2011 01 tháng Theo tỷ lệ % 09 Bảo hiểm công trình 104.020.000 Chỉ định thầu Qúy 1/2011 10 tháng Trọn gói 10 Xây lắp đường ống cấp nước 28.675.900.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ Qúy 1/2011 10 tháng Theo đơn giá 11 Xây lắp hệ thống điện động lực, trạm biến áp và đường điện hạ thế 1.044.000.000 Chỉ định thầu Qúy 1/2011 06 tháng Theo đơn giá Tổng cộng giá gói thầu: 32.172.161.000 đồng - Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư, sẽ chuẩn xác khi có thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán được duyệt. - Thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức đấu thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án để đảm bảo nguồn vốn cho gói thầu theo quy định tại khoản 17 Điều 12 Luật Đấu thầu. 5. Nguồn tài chính: ngân sách tỉnh. Điều 2. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn là chủ đầu tư dự án mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thới