26/2011/QĐ-UBND

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2011/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015; Xét đề nghị của Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước tại Tờ trình số 1402/TTr-TTCN ngày 13 tháng 12 năm 2010 dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015. Điều 2. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) Để tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2010 - 2015, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu tổng quát : Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm thành phố (khoảng 100km2); kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới trên 5 vùng còn lại (khoảng 580km2); giai đoạn 2016 - 2020, giải quyết cơ bản ngập nước do mưa tại 5 lưu vực ngoại vi và phần diện tích còn lại của thành phố. 2. Mục tiêu cụ thể: 2.1. Giai đoạn 2011 - 2015 : Giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa và triều tại khu vực trung tâm (diện tích 100km2, dân số khoảng 3,3 triệu người); phấn đấu xóa các điểm ngập do mưa hiện hữu, kéo giảm tình trạng ngập nước lưu vực bắc Tàu Hũ, Tân Hóa - Lò Gốm (các quận 6, 11, Tân Phú, Bình Tân và một phần các quận 6, 8, Bình Thạnh), khắc phục tình trạng ngập do thi công, hạn chế phát sinh các điểm ngập mới. Đối với 5 vùng thoát nước còn lại (580 km2, dân số khoảng 3,4 triệu người), phấn đấu giảm 70% các điểm ngập nước do mưa, 50% các điểm ngập do triều; kiểm soát, ngăn chặn không cho phát sinh điểm ngập mới. 2.2. Giai đoạn 2016 - 2020 : Giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa tại 5 vùng thoát nước và phần diện tích còn lại của thành phố vào năm 2020. Mở rộng khu vực bảo vệ chống ngập ngoài phạm vi nghiên cứu quy hoạch tiêu thoát nước (khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh). 2.3. Giai đoạn 2021 - 2025 : Giải quyết triệt để tình trạng ngập nước do mưa; giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do lũ và triều, có xét đến hiện tượng mực nước biển dâng cao trong tương lai trên toàn địa bàn thành phố. II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch, xây dựng : 1.1. Trên cơ sở các quy hoạch Chính phủ phê duyệt và kết quả nghiên cứu của các tổ chức khoa học trong, ngoài nước, rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch theo hướng quy hoạch tích hợp để giảm thiểu nguy cơ ngập, làm cơ sở cho việc định hướng đầu tư ưu tiên trong từng giai đoạn, nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, nâng cao hiệu quả quản lý công tác chống ngập trên địa bàn. Tập trung quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và phát triển hạ tầng kỹ thuật theo hướng: đối với các khu vực nội thành hiện hữu (13 quận cũ), khu nội thành phát triển (6 quận mới), các khu dân cư nông thôn và khu đô thị mới tại 5 huyện trong vùng bờ hữu sông Sài Gòn - Nhà Bè thuộc hệ thống đê bao khép kín, có quy định khống chế cao độ nền xây dựng, chú trọng hoàn thiện mặt phủ, tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ. 1.2. Tăng cường quản lý các quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch phục vụ tiêu thoát nước và chống ngập; quản lý chặt quỹ đất nông nghiệp, bố trí trục cây xanh cảnh quan, mặt nước (chiều rộng từ 50 - 800m) để hình thành 3 tuyến vành đai sinh thái (chiều rộng từ 2.000 - 3.000m) dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè. - Quản lý chặt chẽ việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm hồ công cộng; quy hoạch tổng thể hệ thống và xây dựng các hồ điều tiết tại khu vực phù hợp, giảm sự gia tăng dòng chảy để hỗ trợ tiêu thoát nước; bảo đảm diện tích các khu đất ngập nước tại những nơi có địa hình thấp, diện tích sông rạch và tạo cảnh quan đô thị. - Phải tính toán các tiêu chí về các yếu tố mưa, triều, lũ, sinh thái khi xem xét lập hồ sơ các dự án, thiết kế công trình để khi đưa vào sử dụng bảo đảm tính bền vững thích ứng với biển đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng những quy định phù hợp về bù đắp diện tích mặt nước bị san lấp và ngăn chặn việc gia tăng hệ số chảy tràn; quy định các biện pháp chế tài mạnh để bảo vệ có hiệu quả hệ thống cống thoát nước, kênh rạch, vùng đệm, vùng điều tiết nước. 1.3. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu công tác xóa, giảm ngập nước : - Ưu tiên nguồn vốn ODA cho đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, các công trình hồ điều tiết, đê bao và các cống kiểm soát triều; có kế hoạch bảo đảm đầu tư ngân sách để phát triển hệ thống thoát nước, hệ thống kiểm soát triều. - Khuyến khích, huy động các nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng hệ thống thoát nước, đặc biệt là các nhà máy xử lý nước thải. - Xây dựng lộ trình tăng phí thoát nước đảm bảo đến năm 2015, phí thoát nước đáp ứng đủ cho nhu cầu quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý môi trường nước. 2. Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước, từng bước xóa ngập trên địa bàn 2.1. Tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu quả các điểm ngập nước hiện hữu; chủ động phối hợp với các Bộ - ngành Trung ương tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án thoát nước mưa, kiểm soát triều; thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch bị lấn chiếm nhằm kéo giảm mức độ ngập. 2.2. Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép để thực hiện việc nạo vét kênh rạch, kết hợp với chỉnh trang đô thị : - Khẩn trương hoàn thành quy hoạch xây dựng 1/2000, xác định mép bờ cao, xác định chính xác hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch để phục vụ cho công tác giải tỏa lấn chiếm kênh rạch trái phép. Phấn đấu đến cuối năm 2014 thực hiện cơ bản chương trình giải tỏa các khu nhà lụp xụp trên kênh rạch làm cơ sở cho nhiệm vụ nạo vét, thông thoáng kênh, rạch thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. Giai đoạn 2012 - 2015 thực hiện xong cơ bản chương trình chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch, tạo khoảng lưu không phù hợp để tăng diện tích vùng đệm điều tiết nước và tạo cảnh quan cho đô thị. - Xây dựng những quy định cụ thể về vị trí các tuyến đê, đê kết hợp giao thông trong chỉ giới đường sông để bảo đảm thuận lợi khi xây dựng, gia cố, sửa chữa; đồng thời hạn chế tình trạng lấn chiếm, bảo vệ an toàn cho tuyến đê và tăng dung tích chứa nước khi có mưa, triều, lũ. - Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân tại các dự án, công trình đê bao, nạo vét kênh rạch phục vụ tiêu thoát nước; đồng thời kiên quyết di dời các trường hợp lấn chiếm xây cất trên kênh rạch, cửa xả, hệ thống thoát nước. 2.3. Đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát, khống chế tình trạng phát sinh khu vực ngập mới : - Các dự án phát triển đô thị, xây dựng khu dân cư mới phải được quy hoạch cốt nền phù hợp, xây dựng hệ thống thoát nước đầy đủ, kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của khu vực. - Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khắc phục tình trạng xâm hại gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu và gây ngập do thi công các công trình. - Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước cũ tại khu vực trung tâm để kết nối đồng bộ với hệ thống mới; bít, hủy các tuyến cống không còn phát huy tác dụng để khắc phục tình trạng xuống cấp gây lún sụp và tái ngập nước. Xây mới hệ thống thoát nước trục chính tại 5 vùng thoát nước còn lại và các khu đô thị mới, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm kênh rạch, cửa xả, hệ thống thoát nước bảo đảm diện tích mặt phủ thấm nước và dung tích chứa nước mưa. - Nghiên cứu, xây dựng các quy định về bù đắp diện tích mặt nước bị san lấp và ngăn chặn việc gia tăng hệ số chảy tràn; quy định chế tài các vi phạm để bảo vệ hệ thống cống thoát nước, kênh rạch, vùng đệm, vùng điều tiết nước; cơ chế, chính sách phát triển các không gian điều tiết nước trong các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị; tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng vật liệu lát vỉa hè, công viên phù hợp để tránh bê tông hóa. - Rà soát, bổ sung các giải pháp công nghệ quản lý nước mưa đô thị; nghiên cứu lập quy hoạch khu vực điều tiết nước kiểu mẫu cho một số khu vực thoát nước để tạo tiền đề cho việc triển khai diện rộng trên địa bàn, nhằm ngăn chặn phát sinh và kiểm soát ngập lụt, để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. - Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, bảo vệ bờ sông, kênh, rạch như đê, kè, v.v… bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao và mỹ quan đô thị. - Có kế hoạch cải tạo, nâng cấp các tuyến cống thoát nước để giải quyết tình trạng ngập cho các khu vực đô thị hóa (quận 5, 6, 11, 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Bình Chánh), tiến tới hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cống thoát nước khu vực Trung tâm, Tây và Bắc thành phố. 3. Bảo đảm tiến độ thực hiện các chương trình, dự án chống ngập trên địa bàn : 3.1. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thoát nước, chống ngập giai đoạn 2005 - 2010 : - Dự án Vệ sinh môi trường nước lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè; - Dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Bến Nghé - Tàu Hũ - kênh Đôi - kênh Tẻ giai đoạn 1 và 2; - Dự án cải thiện vệ sinh và nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm; - Dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên giai đoạn 1; - Dự án hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum và cải tạo kênh Ba Bò; - Dự án đê bao Bờ hữu sông Sài Gòn từ Vàm Thuật (quận 12) đến Tỉnh lộ 8 (huyện Củ Chi) và bờ tả sông Sài Gòn (từ cầu Bình Phước đến rạch Cầu Ngang, quận Thủ Đức). 3.2. Tập trung vốn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án đê bao và cống kiểm soát triều, nạo vét các kênh rạch thoát nước quan trọng; các dự án tiêu thoát nước và xử lý nước thải cho các vùng phía Bắc, Tây, Đông - Nam, Đông - Bắc và vùng phía Nam thành phố : - Xây dựng hệ thống đê bao; bờ hữu sông Sài Gòn (từ Vàm Thuật - quận Bình Thạnh đến Kinh Lộ huyện Nhà Bè và từ Tỉnh lộ 8 đến Bến Súc huyện Củ Chi; bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch Cầu Ngang - quận Thủ Đức tới khu Thủ Thiêm - quận 2). Xây dựng 7 cống kiểm soát triều quy mô lớn cùng các cống kiểm soát triều quy mô vừa và nhỏ. - Nạo vét kênh rạch thoát nước quan trọng, kết hợp với chỉnh trang đô thị và ứng dụng công nghệ mới trong bảo vệ bờ sông, kênh rạch. - Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống thoát nước để phát triển đồng bộ, nâng cao khả năng thoát nước cho vùng trung tâm và một số khu vực ngoại vi. - Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom nước thải cho các nhà máy xử lý nước thải: lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, Nam Tham Lương, Tây Sài Gòn, suối Nhum và lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2. 4. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước : 4.1. Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tăng cường trao đổi, hợp tác khoa học - công nghệ với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các viện, trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thoát nước đô thị. Mở rộng các chuyên ngành đào tạo tại các trường dạy nghề để đào tạo đội ngũ công nhân chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, các nhà máy xử lý nước thải. 4.2. Tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu; xây dựng chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó ngập lụt; nâng cao năng lực quan trắc và dự báo ngập lụt; nghiên cứu cơ chế, giải pháp để nâng cao năng lực các tổ chức liên quan và vai trò của cộng đồng trong chiến lược ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, tác động của việc bổ cập nước mưa đối với động thái và chất lượng nước ngầm, diễn biến lòng dẫn sông Sài Gòn và khả năng cải tạo để tăng năng lực thoát nước và chống sạt lở, các khả năng ứng phó với các biến cố mưa vượt tần suất thiết kế do biến đổi khí hậu đối với các hệ thống thoát nước đô thị... 5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải đô thị : 5.1. Tập trung đầu mối, thống nhất tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý ngập do biến đổi khí hậu. 5.2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý theo hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (S.C.A.D.A); lập chiến lược quản lý, vận hành, bảo vệ, mở rộng, xây dựng mới hệ thống thoát nước; xây dựng lộ trình tăng phí thoát nước và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; ngăn chặn hiệu quả tình trạng phát sinh các điểm ngập mới thông qua ứng dụng công nghệ quản lý kênh rạch, hệ thống thoát nước, công cụ quản lý quy hoạch và xây dựng để khoanh vùng, bảo vệ vùng đệm, vùng điều tiết nước trong quá trình đô thị hóa. 5.3. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ khoa học, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới để nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, đề xuất các biện pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu. 5.4. Bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan thanh tra trong phạm vi, chức năng quản lý nhà nước thuộc chuyên ngành thoát nước, chống ngập úng đô thị. 6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân và giám sát thực hiện chiến lược quản lý ngập lụt trên địa bàn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì một thành phố sạch đẹp”; phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh đường phố, nạo vét kênh, rạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu dân cư; thực hiện vai trò giám sát cộng đồng trên lĩnh vực này. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Giám đốc các sở-ban-ngành, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố. 2. Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cơ quan quản lý Nhà nước, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị và các Ban quản lý dự án chống ngập đô thị. 3. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thành phố tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu, phóng sự chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời phê phán các hành vi vi phạm, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện công tác này. 4. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước là cơ quan thường trực, có trách nhiệm điều phối, bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai, nếu cần thiết bổ sung, điều chỉnh, các sở-ban- ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động phối hợp với Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./. PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) TT NỘI DUNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƠ QUAN PHỐI HỢP THỜI GIAN 1. Đề án tăng cường quản lý các quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch phục vụ tiêu thoát nước và chống ngập; quản lý chặt quỹ đất nông nghiệp, bố trí cây xanh… hình thành 3 tuyến vành đai sinh thái dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, quận Thủ Đức, 9, 12, 2, 7. Quý III/2011 2. Đề án quản lý việc san lắp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm hồ công cộng bảo đảm diện tích các khu đất ngập nước tại những nơi có địa hình thấp, diện tích sông rạch và tạo cảnh quan đô thị. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện Quý III/2011 3. Hoàn thành quy hoạch xây dựng 1/2000 (1), xác định mép bờ cao, xác định chính xác hàng lang bảo vệ sông, kênh, rạch để phục vụ cho công tác giải tỏa lấn chiếm kênh rạch (2) (1) Sở Quy hoạch - Kiến trúc. (2) Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện Quý II/2011 Để các quận xác định quy mô giải tỏa, nạo vét kênh rạch 4. Quy hoạch tổng thể hệ thống các hồ điều tiết tại khu vực phù hợp (1), lập thiết kế, xây dựng 1 số hồ điều tiết tại Khu Thủ Thiêm (quận 2), dô thị Tây Bắc (Củ Chi), Bình Chánh, quận 12 để rút kinh nghiệm về kỹ thuật (2). Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập Các sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện liên quan (1) Quý IV/2011 (2) Quý II/2011 5. Lập quy hoạch tích hợp để giảm thiểu nguy cơ ngập một cách bền vững Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện Quý III/2012 6. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động các nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng hệ thống thoát nước, đặc biệt là các nhà máy xử lý nước thải. Viện Nghiên cứu phát triển Các sở - ban - ngành liên quan Quý III/2012 7. Xây dựng kế hoạch cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng thoát nước, chống ngập Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở - ban - ngành liên quan Quý IV/ hàng năm 8. Xây dựng lộ trình tăng phí thoát nước đảm bảo đến năm 2015, phí thoát nước đáp ứng đủ cho nhu cầu quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý môi trường nước. Sở Tài chính và Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập Các sở - ban - ngành liên quan Quý IV/2010 9. Tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu quả các điểm ngập nước hiện hữu; thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh, rạch bị lấn chiếm nhằm kéo giảm mức độ ngập. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập Công ty TNHH 1 thành viên thoát nước đô thị và Ủy ban nhân dân các quận - huyện Lập kế hoạch thực hiện hàng năm 10. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khắc phục tình trạng xâm hại gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu và gây ngập do thi công các công trình. Sở Giao thông vận tải Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập, Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị và Ủy ban nhân dân các quận - huyện. Lập kế hoạch thực hiện hàng năm 11. Xây dựng quy định về vị trí các tuyến đê trong chỉ giới đường sông để thuận lợi khi xây dựng, sửa chữa; đồng thời hạn chế tình trạng lấn chiếm, bảo vệ an toàn cho tuyến đê và tăng dung tích chứa nước khi có mưa, triều, lũ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện Quý I/2011 12. Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, bảo vệ bờ sông, kênh, rạch như đê, kè, v.v… bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao và mỹ quan đô thị (1). Trình dự án sản xuất cừ uPVC (2) Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập (1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng. (2) Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. Quý III/2011 13. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thoát nước, chống ngập giai đoạn 2005 - 2010: Các chủ đầu tư các dự án Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện Thường xuyên 14. Tập trung vốn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (1) để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án đê bao và cống kiểm soát triều, nạo vét các kênh rạch thoát nước quan trọng; các dự án tiêu thoát nước và xử lý nước thải cho các vùng phía Bắc, Tây, Đông - Nam, Đông - Bắc và vùng phía Nam thành phố (2) (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư (2) Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Các sở - ban - ngành liên quan Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố (1) Quý I/2011 (2) Tháng 12/2010 TT NỘI DUNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƠ QUAN PHỐI HỢP THỜI GIAN 15. Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tăng cường trao đổi, hợp tác khoa học - công nghệ với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các viện, trường đại học Sở Khoa học và Công nghệ Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước Quý III/2011 16. Xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học nghiên cứu để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó biến đổi khí hậu... Sở Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia, các sở - ban - ngành liên quan Quý II/2011 17. Đề án tập trung đầu mối, thống nhất tổ chức quản lý hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý ngập do biến đổi khí hậu, góp phần tạo bước đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành chống ngập trên địa bàn. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập Sở Nội vụ Quý I/2011 18. Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý, điều khiển hệ thống scada... Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập Đại học Quốc gia, các sở - ban - ngành liên quan Quý II/2011 19. Bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan thanh tra trong phạm vi, chức năng quản lý nhà nước thuộc chuyên ngành thoát nước, chống ngập úng đô thị Sở Nội vụ Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng Tháng 12/2010 20. Xây dựng đề án: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “ Vì một thành phố sạch đẹp”; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu, phóng sự chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời phê phán các hành vi vi phạm, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện chương trình. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn thể Quý II/2011 PHỤ LỤC 2 BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TỪNG NĂM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) STT PHÂN LOẠI SỐ DỰ ÁN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (Tỷ đồng) NHU CẦU VỐN TỪNG NĂM (TỶ ĐVN) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 159 9.523,296 367,721 1.133,786 1.517,860 2.527,133 3.976,797 B HỆ THỐNG THU GOM VÀ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI 8 55.251,571 2.534,980 9.257,516 10.523,410 10.861,700 10.063,320 6.049,880 VỐN VAY 5 30.149,830 2.534,980 5.067,570 5.523,410 5.861,700 5.063,320 1.569,880 VỐN NGÂN SÁCH 3 25.101,741 4.189,946 5.000,000 5.000,000 5.000,000 4.480,000 C NHÓM DỰ ÁN KIỂM SOÁT TRIỀU 17 15.064,579 3.311,985 3.006,741 2.895,839 2.900,000 4.320,000 TỔNG CỘNG (A+B+C) 184 79.839,446 2.534,980 12.937,222 14.663,937 15.275,399 15.490,453 14.346,677 PHỤ LỤC 2A CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) STT Danh mục Địa điểm Hiện trạng Quy mô Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) Nhu cầu vốn từng năm (tỷ đồng) Ghi chú 2011 2012 2013 2014 2015 I. CẢI TẠO NÂNG CẤP HTTN 1. LƯU VỰC VÙNG TRUNG TÂM a. Cải tạo cống cũ, xuống cấp, có nguy cơ sụp cao 1 Cải tạo HTTN đường Hai Bà Trưng (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến công trường Mê Linh) Q.1 Cống vòm xuống cấp - Chiều dài L=1300m - Lắp đặt cống tròn D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 48,304 9,661 38,643 2 Cải tạo HTTN đường Phạm Ngũ Lão (từ Cống Quỳnh đến Nguyễn Thái Học) Q.1 Cống tròn D800 - Chiều dài L =750m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 24,433 7,330 17,103 Cấp bách 3 Cải tạo HTTN đường Phạm Ngũ Lão (từ Nguyễn Thái Học đến Phó Đức Chính) Q.1 Cống vòm xuống cấp - Chiều dài L = 50m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 21,133 4,227 16,906 4 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Hai Bà Trưng đến Đinh Tiên Hoàng) Q.1 Cống vòm B800 - Chiều dài L =600m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20,442 4,088 16,354 5 Cải tạo HTTN đường Trương Quyền (từ Võ Thị Sáu đến Điện Biên Phủ) Q.1 Cống D400, D800 - Chiều dài L =280m - Lắp đặt cống tròn D800. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 7,833 1,567 6,266 6 Cải tạo HTTN đường Mai Thị Lựu - Nguyễn Huy Tự (từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Đình Chiểu) Q.1 Cống D400, D800 - Chiều dài L =350m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 11,414 2,283 9,131 7 Cải tạo HTTN đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Bến Chương Dương) Q.1 Cống vòm xuống cấp - Chiều dài L = 1250m - Lắp đặt cống tròn D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 46,372 9,274 37,098 8 Cải tạo HTTN đường Đinh Tiên Hoàng (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Võ Thị Sáu) Q.1 Cống vòm xuống cấp - Chiều dài L =650m - Lắp đặt cống tròn D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 24,101 4,820 19,281 9 Cải tạo HTTN đường Đồng Khởi (từ sông Sài Gòn đến đường Nguyễn Du) Q.1 Cống vòm xuống cấp - Chiều dài L = 1000m - Lắp đặt cống tròn D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 44,413 8,883 35,530 10 Cải tạo HTTN đường Cống Quỳnh (từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Cư Trinh) Q.1 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L = 1000m - Lắp đặt cống tròn D1200 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 50,365 10,073 40,292 11 Cải tạo HTTN đường Pasteur (từ Lê Thánh Tôn đến Bến Chương Dương) Q.1 Cống vòm xuống cấp - Chiều dài L = 900m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 30,711 6,142 24,569 12 Cải tạo HTTN đường Trần Cao Vân (từ Mạc Đĩnh Chi đến Hai Bà Trưng) Q.3 Cống D400, D500 - Chiều dài L = 300m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 10,269 2,054 8,215 13 Cải tạo HTTN đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 106B đến Ngã sáu) Q.3 Cống tròn D500 - Chiều dài L =500m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 14,026 4,208 9,818 Cấp bách 14 Cải tạo HTTN đường Võ Văn Tần (từ CMT8 đến Cao Thắng) Q.3 Cống D400, D600 - Chiều dài L =800m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1500. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 30,174 6,035 24,139 15 Cải tạo HTTN đường Đỗ Ngọc Thạnh (từ Nguyễn Chí Thanh đến Tân Hưng) Q.5 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L =300m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 8,891 2,667 6,224 Cấp bách 16 Cải tạo HTTN đường Dương Tử Giang (từ Tân Thành đến Trang Tử) Q.5 Cống vòm [0,8x1,7]m - Chiều dài L =490m - Lắp đặt cống tròn D1200 - D1500. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 24,459 7,338 17,121 Cấp bách 17 Cải tạo HTTN đường Trần Nhân Tôn (từ Hòa Hảo đến An Dương Vương) Q.5 Cống tròn D600 - Chiều dài L = 590m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 17,425 5,228 12,198 Cấp bách 18 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Trãi (từ Tản Đà đến Châu Văn Liêm) Q.5 Cống vòm [0,8x0,6]m - Chiều dài L =700m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20,691 6,207 14,484 Cấp bách 19 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Trãi (từ Trần Phú đến Tản Đà) Q.5 Cống D400, D500, D600 - Chiều dài L =700m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20,691 4,138 16,553 20 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Trãi (từ Châu Văn Liêm đến Nguyễn Thị Nhỏ) Q.5 Cống D400, D500, D600 - Chiều dài L =1000m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 29,500 5,900 23,600 21 Cải tạo HTTN đường Trần Phú (từ Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn Trãi) Q.5 Cống vòm [0,8x1,4]m - Chiều dài L = 350m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 11,948 3,584 8,364 Cấp bách 22 Cải tạo HTTN đường An Dương Vương (từ Trần Bình Trọng đến Nguyễn Văn Cừ) Q.5 Cống vòm [0,8x1,4]m - Chiều dài L = 400m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 13,628 4,088 9,540 Cấp bách 23 Cải tạo HTTN đường An Dương Vương (từ Sư Vạn Hạnh đến Ngô Quyền) Q.5 Cống vòm [0.8mx1.4m] - Chiều dài L =400m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 12,409 2,482 9,927 24 Cải tạo HTTN đường Hùng Vương (từ Ngô Quyền đến Đổ Ngọc Thạch) Q.5 Cống D400, D600, Vòm (0.8x1.4)m, (1.4x1.6)m - Chiều dài L =1140m - Lắp đặt 02 cống tròn D1000 - D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 75,018 15,004 60,014 25 Cải tạo HTTN đường Phan Văn Trị (từ Nguyễn Văn Cừ đến cuối tuyến) Q.5 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L =265m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 7,442 7,442 26 Cải tạo HTTN đường Lê Quang Sung (từ Trang Tử đến Nguyễn Thị Nhỏ) Q.5 Cống D600 - Chiều dài L =360m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 12,265 2,453 9,812 27 Cải tạo HTTN đường Tân Hưng (từ Lương Nhữ Học đến Dương Tử Giang) Q.5 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L =300m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 8,891 8,891 28 Cải tạo HTTN đường Trần Hưng Đạo (từ Châu văn Liêm đến Học Lạc) Q.5 Cống D400 - Chiều dài L =490m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 16,671 3,334 13,337 29 Cải tạo HTTN đường Tân Thành (từ Nguyễn Thị Nhỏ đến Thuận Kiều) Q.5 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L =820m - Lắp đặt cống tròn D800. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 22,979 4,596 18,383 30 Cải tạo HTTN đường Trang Tử (từ Đỗ Ngọc Thạch đến Nguyễn Thị Nhỏ) Q.5 Cống D400 - Chiều dài L =630m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1500. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 23,788 4,758 19,030 31 Cải tạo HTTN đường Phùng Hưng (từ Hồng Bàng đến Hải Thượng Lãng Ông) Q.5 Cống D400 - Chiều dài L =390m - Lắp đặt cống tròn D800. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 10,930 2,186 8,744 32 Cải tạo HTTN đường Hải Thượng Lãng Ông (từ Đỗ Ngọc Thạch đến Châu Văn Liêm) Q.5 Cống D400, D600 - Chiều dài L =360m - Lắp đặt 02 cống tròn D800 -D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20,500 4,100 16,400 33 Cải tạo HTTN đường Lê Lai (từ Nguyễn Trãi đến Phan Chu Trinh) Q.5 Cống D1000, D1200 - Chiều dài L = 2100m - Lắp đặt cống hộp 2x[1,5x1,5]m - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 189,653 18,965 56,896 113,792 34 Cải tạo HTTN đường Phạm Hữu Chí (từ Võ Trường Toản đến Thuận Kiều) Q.5 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L =720m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 21,240 4,248 16,992 35 Cải tạo HTTN đường Lê Quang Sung (từ Minh Phụng đến rạch Lò Gốm) Q.6 Cống D400 - Chiều dài L =500m - Lắp đặt cống tròn D800, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 14,791 4,437 10,354 Cấp bách 36 Cải tạo HTTN đường Lê Quang Sung (từ Mai Xuân Thưởng đến Minh Phụng) Q.6 Cống D400, D600 - Chiều dài L = 580m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1500. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 21,928 4,386 17,542 37 Cải tạo HTTN đường Hoàng Lệ Kha (từ Hồng Bàng đến Lò Gốm) Q.6 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L = 300m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 10,269 2,054 8,215 38 Cải tạo HTTN đường Hậu Giang, Tháp Mười (từ Ngô Nhân Tịnh đến Minh Phụng) Q.6 Cống D500, D600, D700 đi 2 bên đường - Chiều dài L = 1300m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 21,000 7,000 14,000 Đã được UBND chấp thuận tại thông báo số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 39 Cải tạo HTTN đường Phạm Đình Hổ (từ Hồng Bàng đến Lê Quang Sung) Q.6 Cống D600 - Chiều dài L = 300m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 8,891 1,778 7,113 40 Cải tạo HTTN đường Tân Hòa Đông (từ An Dương Vương đến VX Phú Lâm) Q.6 Cống D400, D800 - Chiều dài L = 1400m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 41,300 8,260 33,040 41 Cải tạo HTTN đường Vĩnh Viễn (từ Ngô Gia Tự đến Nguyễn Tri Phương) Q.10 Cống tròn D500 - Chiều dài L =500m - Lắp đặt cống tròn D800 – Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 14,026 4,208 9,818 Cấp bách 42 Cải tạo HTTN đường Vĩnh Viễn (từ Ngô Quyền đến Lý Thường Kiệt) Q.10 Cống D600 - Chiều dài L =650m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 18,166 3,633 14,533 43 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Chí Thanh (từ Hùng Vương đến Sư Vạn Hạnh) Q.10 Cống tròn D600 - Chiều dài L =200m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 5,595 1,679 3,917 Cấp bách 44 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Chí Thanh (từ Ngô Quyền đến Lý Thường Kiệt) Q.10 Cống vòm [0,8x1,4]m - Chiều dài L =450m - Lắp đặt cống tròn D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 19,957 5,987 13,970 Cấp bách 45 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Chí Thanh (từ Sư Vạn Hạnh đến Ngô Quyền) Q.10 Cống D600 - Chiều dài L =900m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 25,217 5,043 20,174 46 Cải tạo HTTN đường Lý Thường Kiệt (từ 3 Tháng 2 đến Tân Phước) Q.10 Cống vòm [0,8x1,4]m - Chiều dài L =350m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 11,948 3,584 8,364 Cấp bách 47 Cải tạo HTTN đường Ngô Gia Tự (từ ngã Bảy đến Nguyễn Tri Phương) Q.10 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L = 1150m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1200 hai bên đường - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 78,409 15,682 62,727 48 Cải tạo HTTN đường Lý Thường Kiệt (từ Tân Phước đến Hùng Vương) Q.10 Cống vòm [0.8mx1.4m] - Chiều dài L =700m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 23,897 4,779 19,118 49 Cải tạo HTTN đường Hòa Hảo (từ Trần Nhân Tôn đến Nguyễn Tri Phương) Q.10 Cống tròn D600 - Chiều dài L =700m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 23,897 7,169 16,728 Cấp bách 50 Cải tạo HTTN đường Hòa Hảo (từ Nguyễn Tri Phương đến Ngô Quyền) Q.10 Cống D600 - Chiều dài L =400m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 13,628 2,726 10,902 51 Cải tạo HTTN đường Hòa Hảo (từ Lý Thường Kiệt đến Lê Đại Hành) Q.10 Cống D600 - Chiều dài L =250m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 8,494 1,699 6,795 52 Cải tạo HTTN đường Đồng Nai (từ Tô Hiến Thành đến Bắc Hải) Q.10 Cống D400, D800 - Chiều dài L =800m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 23,600 4,720 18,880 53 Cải tạo HTTN đường Nhật Tảo (từ Nguyễn Duy Dương đến Ngô Quyền) Q.11 Cống tròn D600 - Chiều dài L =630m - Lắp đặt cống tròn D800. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 17,644 5,293 12,351 Cấp bách 54 Cải tạo HTTN đường Thái Phiên (từ 3 Tháng 2 đến Hùng Vương) Q.11 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L =200m - Lắp đặt cống tròn D800. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 5,595 5,595 55 Cải tạo HTTN đường Hàn Hải Nguyên (từ Minh Phụng đến 3 Tháng 2) Q.11 Cống D600 - Chiều dài L =600m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1500. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 22,631 4,526 18,105 56 Cải tạo HTTN đường 3 Tháng 2 (từ Hàn Hải Nguyên đến Lê Đại Hành) Q.11 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L = 1000m - Lắp đặt cống tròn D1200 - D1500. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 40,765 8,153 32,612 57 Cải tạo HTTN đường Bà Hạt (từ Nguyễn Kim đến Ngô Gia Tự) Q.11 Cống D400, D500 - Chiều dài L = 1400m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 41,300 8,260 33,040 58 Cải tạo HTTN đường Phú Thọ (từ Lạc Long Quân đến Hồng Bàng) Q.11 Cống D400, D800 - Chiều dài L =500m - Lắp đặt cống tròn D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 18,610 3,722 14,888 59 Cải tạo HTTN đường Đỗ Tấn Phong (từ Hoàng Văn Thụ đến Chiến Thắng) Q. Phú Nhuận Cống cũ nát - Chiều dài L =650m - Lắp đặt cống tròn D600, D800. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 9,493 1,899 7,594 60 Cải tạo HTTN đường Bùi Đình Tuý (từ Hẻm 304 đến cầu Bùi Đình Túy) Q. Bình Thạnh Cống D600, D800 - Chiều dài L = 1000m - Xây dựng HTTN và thảm bê tông nhựa mặt đường 55,000 20,000 35,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 61 Cải tạo HTTN đường Chu Văn An (từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An) Q. Bình Thạnh Cống D600, D800 - Chiều dài L = 1000m - Xây dựng HTTN hai bên vỉa hè, mở rộng đường lộ giới 25m, thảm bê tông nhựa mặt đường 95,000 0,200 28,440 66,360 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 62 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Xí (từ Đinh Bộ Lĩnh đến cầu Đỏ) Q. Bình Thạnh Cống tròn D800 xuống cấp - Chiều dài L = 600m - Lắp đặt cống tròn D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 18,614 3,723 14,891 63 Cải tạo HTTN đường Lam Sơn (từ Phan Đăng Lưu đến Nguyễn Văn Đậu) Q. Bình Thạnh Cống nhỏ, cũ nát - Chiều dài L =450m - Lắp đặt cống tròn D800, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 13,254 2,651 10,603 64 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Huy Tưởng (từ Phan Đăng Lưu đến cuối tuyến) Q. Bình Thạnh Cống nhỏ, cũ nát - Chiều dài L =150m - Lắp đặt cống tròn D800, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 4,446 0,889 3,557 65 Cải tạo HTTN đường Nơ Trang Long (từ Phan Đăng Lưu đến Lê Quang Định) Q. Bình Thạnh Cống cũ nát - Chiều dài L =650m - Lắp đặt cống tròn D800, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 21,133 4,227 16,906 66 Cải tạo HTTN đường An Dương Vương (từ Bà Hom đến Mũi Tàu) Q. Bình Tân Cống D600, D1000 - Chiều dài L = 1120m - Lắp đặt cống tròn D1500 - D2000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 60,494 12,099 48,395 67 Cải tạo HTTN đường Kinh Dương Vương (từ cầu Ông Buông đến Mũi tàu Phú Lâm) Q. Bình Tân Cống D800, D1000, D1200 - Chiều dài L = 1800m - Xây dựng cống chính 2 bên đường D1200 - D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 141,835 14,184 42,551 85,101 68 Cải tạo HTTN đường Hậu Giang (từ Thăng Long đến nhà số 17) Q.Tân Bình Cống nhỏ, cũ nát - Chiều dài L = 150m - Lắp đặt cống tròn D800, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 4,446 4,446 69 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Hồng Đào (từ Trường Chinh đến Âu Cơ) Q.Tân Bình Cống D400, D800 - Chiều dài L = 1100m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 37,525 7,505 30,020 70 Cải tạo HTTN đường Phạm Phú Thứ (từ Lạc Long Quân đến Đồng Đen) Q.Tân Bình Cống D400, D600 - Chiều dài L =950m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 32,391 6,478 25,913 71 Cải tạo HTTN đường Ba Vân (từ Nguyễn Hồng Đào đến Âu Cơ) Q.Tân Bình Cống D400, D800 - Chiều dài L =600m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20,442 4,088 16,354 72 Cải tạo HTTN đường Trương Công Định (từ Trường Chinh đến Âu Cơ) Q.Tân Bình Cống D400, D800 - Chiều dài L =850m - Lắp đặt cống tròn D1000 -D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 28,936 5,787 23,149 73 Cải tạo HTTN đường Đồng Đen (từ Trường Chinh đến Bàu Cát) Q.Tân Bình Cống D400, D800 - Chiều dài L =600m - Lắp đặt cống tròn D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 18,614 3,723 14,891 Tổng chiều dài L=51225m 2046,190 167,480 508,684 548,945 396,752 424,330 1 Cải tạo HTTN đường Đặng Nguyên Cẩn (từ Tân Hòa Đông đến cầu Tre) Q.6 Cống D1200 - Chiều dài L =300m - Lắp đặt cống hộp [2x2]m (đấu nối với DATP số 3) - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 23,442 4,688 18,754 2 Cải tạo HTTN đường Số 26 (từ An Dương Vương đến rạch Lò Gốm) Q.6 Cống D400, D1200 - Chiều dài L = 1200m - Lắp đặt cống hộp [2mx2m] - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 108,784 10,878 32,635 65,270 3 Cải tạo HTTN đường Lý Chiêu Hoàng (từ An Dương Vương đến Nguyễn Văn Luông) Q.6 Cống tròn D800, D1000 (hai bên) - Chiều dài L = 1300m - Lắp đặt cống D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 44,339 8,868 35,471 4 Cải tạo HTTN đường Bình Phú (từ Hậu Giang đến Lý Chiêu Hoàng) Q.6 Cống D400, D1200 - Chiều dài L = 1200m - Lắp đặt cống tròn D1200, D1800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 54,160 10,832 43,328 5 Cải tạo HTTN đường Chợ Lớn (từ Nguyễn Văn Luông đến Bình Phú) Q.6 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L =500m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 17,083 3,417 13,666 6 Cải tạo HTTN đường Sư Vạn Hạnh (từ 3 Tháng 2 đến Tô Hiến Thành) Q.10 Cống D400, D800 - Chiều dài L = 1200m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 39,057 7,811 31,246 7 Cải tạo HTTN đường Bàu Cát (từ Trương Công Định đến Võ Thành Trang) Q.Tân Bình Cống D400, D1000 - Chiều dài L = 1000m - Lắp đặt cống hộp [1.6mx1.6m] - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 51,365 10,273 41,092 Tổng chiều dài L=06700m 338,230 0,000 4,688 59,605 163,754 110,182 Tổng chiều dài L=57925m 2384,420 167,480 513,372 608,549 560,506 534,512 1 Cải tạo HTTN đường Trương Vĩnh Ký (từ Tân Sơn Nhì đến Nguyễn Xuân Khoát) Q. Tân Phú Cống D800 - Chiều dài L =580m - Lắp đặt cống tròn D800 -D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 18,922 3,784 15,138 2 Cải tạo HTTN đường Gò Dầu (từ Tân Sơn Nhì đến Tân Kỳ - Tân Quý) Q. Tân Phú Cống D600 - Chiều dài L = 2080m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 67,698 6,770 20,309 40,619 3 Cải tạo HTTN đường Tân Hương (từ Bình Long đến Độc Lập) Q. Tân Phú Cống D800 - Chiều dài L = 1680m - Lắp đặt cống tròn D800-D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 54,679 10,936 43,743 4 Cải tạo HTTN khu vực giới hạn bởi đường Tân Kỳ Tân Quý, Bình Long, Tân Hương, Độc Lập, Tân Sơn Nhì, Trần Văn Ơn Q. Tân Phú Cống D600, D800 - Chiều dài L = 2800m - Lắp đặt cống tròn D800-D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 91,132 18,226 72,906 5 Cải tạo HTTN đường Hồ Ngọc Lãm (từ Quốc Lộ 1A đến Bến Phú Định) Q. Bình Tân Cống nhỏ, đường thấp - Chiều dài L = 3500m - Lắp đặt cống tròn D800- D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 126,730 12,673 38,019 76,038 Tổng chiều dài L=10640m 359,161 10,554 46,383 97,035 56,245 148,944 1 Cải tạo HTTN đường Kinh Dương Vương (từ Mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc) Q. Bình Tân Cống D800, D1000, D1200 - Chiều dài L = 3500m -Xây dựng cống chính 2 bên đường D1200-D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 275,846 27,585 82,754 165,508 Tổng chiều dài L=03500m 275,846 0,000 0,000 27,585 82,754 165,508 Tổng chiều dài L=14140m 635,007 10,554 46,383 124,620 138,999 314,451 1 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Văn Nghi (từ Nguyễn Kiệm đến cầu Hang) Q. Gò Vấp Cống nhỏ, xuống cấp - Chiều dài L = 1500m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 57,000 10,000 47,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 2 Cải tạo kênh Tân Trụ (từ Phạm Văn Bạch đến kênh Hy Vọng) Q. Tân Bình - B=2-4m. - Kênh nhiều rác, bùn, nước đen và hôi. - Nhiều đoạn kênh được thay bằng cống. - Chiều dài L = 1200m - Lắp đặt cống hộp, xây dựng đường trên cống hộp. - Nạo vét, mở rộng và kè bờ chống lấn chiếm 162,000 0,500 0,000 0,000 53,833 107,667 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 3 Cải tạo HTTN tại vị trí cống băng đường Tân Xuân - Xuân Thới Đông H.Hóc Môn Cống nhỏ, xuống cấp - Chiều dài L =200m - Làm cống D800 - D1200 dọc Quốc Lộ 22 6,509 6,509 4 Cải tạo HTTN đường Tô Ký (từ rạch Hóc Môn đến Nguyễn Ảnh Thủ) H.Hóc Môn Cống D600, D800, kết hợp mương - Chiều dài L = 500m - Lắp đặt cống tròn D600, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 14,337 2,867 11,470 5 Cải tạo HTTN đường Trần Văn Mười (từ đường Liên Xã đến QL22) H.Hóc Môn Đường BT nhựa, rộng từ 6-7m,vỉa hè rộng từ 1- 2m, chưa có HTTN - Chiều dài L = 2200m - Lắp đặt cống tròn D800-D1500. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 59,556 11,911 47,645 6 Cải tạo HTTN đường Liên Xã (từ Nguyễn Thị Sóc đến Trần Văn Mười) H.Hóc Môn Đường BT nhựa, rộng từ 6-7m, chưa có HTTN - Chiều dài L = 1600m - Lắp đặt cống tròn D800, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 52,075 10,415 41,660 Tổng chiều dài L=7200m 351,48 17,01 49,87 11,47 76,16 196,97 1 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Ảnh Thủ (từ Tô Ký đến QL22) H.Hóc Môn - Q.12 2 cống D600 - Chiều dài L = 1700m - Lắp đặt cống tròn D1000- D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 64,17 12,83 51,34 Tổng chiều dài L = 1700m 64,172 0,000 0,000 0,000 12,834 51,338 Tổng chiều dài L = 8900m 415,649 17,009 49,867 11,470 88,994 248,309 1 Cải tạo HTTN khu vực đường Lê Văn Thịnh và đường Số 22 (từ đường Nguyễn Thị Định đến Nguyễn Duy Trinh) Q.2 Cống D800 và hầm ga thu 2 bên đường - Chiều dài L = 1700m - Lắp đặt cống tròn D800-D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 50,191 10,038 40,153 2 Cải tạo HTTN đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Thảo Điền) Q.2 Cống D800 và hầm ga thu 2 bên đường - Chiều dài L = 6500m - Lắp đặt cống tròn D1000- D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 245,219 24,522 73,566 147,131 Tổng chiều dài L=8200m 295,410 0,000 0,000 24,522 83,604 187,284 1 Cải tạo HTTN đường Lương Định Của (từ Trần Não đến phà Thủ Thiêm) Q.2 Cống tròn xuống cấp - Chiều dài L = 2500m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 118,355 23,671 94,684 2 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Thị Định (từ Lương Định Của đến đường 25B) Q.2 Cống D800 và hầm ga thu 2 bên đường - Chiều dài L = 4000m - Lắp đặt cống tròn D1200-D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 201,460 40,292 161,168 Tổng chiều dài L = 6500m 319,815 0,000 0,000 63,963 255,852 0,000 Tổng chiều dài L = 14700m 615,225 0,000 0,000 88,485 339,456 187,284 1 Cải tạo HTTN đường Kha Vạn Cân (từ Võ Văn Ngân đến cầu Ngang) Q.Thủ Đức Cống hộp nhưng hướng thoát nước làm cản trở dòng chảy, gây sạt lở cho các hộ dân xung quanh cầu Ngang - Chiều dài L = 1000m - Lắp đặt thêm cống tròn D1200 - D1500, phía hạ lưu cầu Ngang - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 4,018 0,804 3,214 Tổng chiều dài L=100m 4,018 0,804 3,214 0,000 0,000 0,000 1 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Quyền (từ Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông) Q.8 Cống tròn D300 - Chiều dài L =400m - Lắp đặt cống D800, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 10,977 3,293 7,684 Cấp bách 2 Cải tạo HTTN đường Lương Ngọc Quyến (từ Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông) Q.8 Cống tròn D400 - Chiều dài L =220m - Lắp đặt cống D600, D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 5,992 1,198 4,794 3 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Chế Nghĩa (từ Nguyễn Duy đến Bến Bình Đông) Q.8 Cống tròn D400, D800 - Chiều dài L =400m - Lắp đặt cống D800, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 11,800 2,360 9,440 4 Cải tạo HTTN đường Trần Nguyên Hãn (từ Bến Bình Đông đến Tùng Thiện Vương) Q.8 Cống tròn D600 - Chiều dài L =220m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 6,193 1,239 4,954 5 Cải tạo HTTN đường Vĩnh Nam (từ Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông) Q.8 Cống tròn D600, D800 - Chiều dài L =170m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 4,737 0,947 3,790 6 Cải tạo HTTN đường Nguyễn Thị Tần (từ Dạ Nam đến Tạ Quang Bửu) Q.8 Cống tròn D600 - Chiều dài L = 1100m - Lắp đặt cống D800, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 16,318 3,264 13,054 7 Cải tạo HTTN đường Hưng Phú (từ cầu Chữ Y đến Chánh Hưng) Q.8 Cống tròn D400, D600 - Chiều dài L = 1750m - Lắp đặt cống D800, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 51,645 10,329 41,316 8 Cải tạo HTTN đường Hưng Phú (từ Chánh Hưng đến Xóm Củi) Q.8 Cống tròn D400, D600 - Chiều dài L =950m - Lắp đặt cống D800, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 28,045 5,609 22,436 9 Cải tạo HTTN đường Phạm Thế Hiển (từ cầu Bà Tàng đến cầu Nhị Thiên Đường) Q.8 Cống tròn D400, D800 - Chiều dài L = 2100m - Lắp đặt cống D800, D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 76,057 15,211 60,846 10 Cải tạo HTTN đường Phạm Thế Hiển (từ cầu Bà Tàng đến Ba Tơ) Q.8 Cống tròn D400, D800 - Chiều dài L = 3500m - Lắp đặt cống D800,D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 118,237 11,824 35,471 70,942 11 Cải tạo HTTN đường Bến Phú Định (từ Hồ Ngọc Lãm đến cầu Phú Định) Q.8 Cống tròn D400, D600 - Chiều dài L = 3500m - Lắp đặt cống D800, D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 118,237 11,824 35,471 70,942 12 Cải tạo HTTN đường Xóm Củi (từ Ba Đình đến Bến Bình Đông) Q.8 Cống tròn D600, D800 - Chiều dài L =500m - Lắp đặt cống tròn D800-D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 14,791 2,958 11,833 13 Cải tạo HTTN đường Huỳnh Tấn Phát (từ cầu Tân Thuận đến cầu Phú Xuân) Q.7 Cống D800, D1000 - Chiều dài L = 4000m - Lắp đặt cống hộp 2x[1,5x1,5]m - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 361,161 36,116 108,348 216,697 Tổng chiều dài L=18210m 824,190 9,038 30,662 73,356 257,440 453,695 Tổng chiều dài L=113975m 4878,509 204,884 643,498 906,480 1385,395 1738,252 1 XD HTTN đường Tầm Vu (từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến rạch Xuyên Tâm) Q. Bình Thạnh Chưa có HTTN - Chiều dài L = 800m - Lắp đặt cống tròn D1500, D1800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 42,520 8,504 34,016 2 XD HTTN đường hẻm 10 - hẻm Bến xe Miền Đông (từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến rạch Xuyên Tâm) Q. Bình Thạnh Chưa có HTTN - Chiều dài L =700m - Lắp đặt cống tròn D1500,D1800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 52,000 5,200 15,600 31,200 3 XD HTTN hẻm 618/1 - hẻm 618/8 (đường Xô Viết Nghệ); hẻm 79B (đường Nguyễn Xí) Q. Bình Thạnh Chưa có HTTN - Chiều dài L = 650m - Lắp đặt cống tròn D600, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 19,173 3,835 15,338 4 XD HTTN đường Số 14 (từ đường Lê Văn Quới đến kênh Nước Đen) Q. Bình Tân Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1400m - Lắp đặt 750m cống hộp [2.0x1.6]m (phần còn lại) - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 46,822 9,364 37,458 5 XD HTTN đường An Dương Vương (từ Lý Chiêu Hoàng đến cầu Mỹ Thuận) Q. Bình Tân Chưa có HTTN - Chiều dài L =680m - Lắp đặt cống hộp [2.5x2.5]m. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 82,887 16,577 66,310 Tổng chiều dài L=3580m 243,402 39,646 157,218 46,538 0,000 0,000 1 XD HTTN đường Trần Đại Nghĩa (từ QL 1A đến cầu Cái Trung) Q. B.Tân - Bình Chánh Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2000m - Xây dựng cống chính D1200 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 200,000 0,500 39,900 159,600 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/10 2 XD HTTN đường Trần Đại Nghĩa (từ Lê Ngung đến cầu Cái Trung) Q. B.Tân – Bình Chánh Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1300m - Xây dựng cống chính D1200 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 126,847 1,000 25,169 50,339 50,339 3 XD HTTN đường Trịnh Quang Nghị (từ trường Phong Phú đến Quốc lộ 50) Q. Bình Chánh Chưa có HTTN - Chiều dài L = 200m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 5,900 5,900 4 XD HTTN Quốc lộ 1 (từ Đại lộ Đông Tây đến cầu Bình Điền) Q. Bình Chánh Mương thoát nước - Chiều dài L = 1000m - Xây dựng cống chính 2 bên đường D1200 - D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 78,797 15,759 63,038 5 XD HTTN đường Trịnh Quang Nghị (từ Nguyễn Văn Linh đến Quốc lộ 50) Q. Bình Chánh Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2300m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 83,296 8,330 24,989 49,978 6 XD HTTN đường An Dương Vương (từ cầu Mỹ Thuận đến Bến Phú Định) Q.Bình Tân Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2800m - Lắp đặt cống D800- D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 94,590 9,459 28,377 56,754 Tổng chiều dài L=9600m 589,430 7,400 55,659 265,596 103,705 157,070 1 XD HTTN đường Quốc Lộ 1A (từ Lê Thị Riêng đến Nguyễn Văn Quá) Q.12 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1600m - Lắp đặt 2 cống tròn D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 108,000 20,000 88,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 2 XD HTTN đường Quốc Lộ 1A (từ cầu vượt An Sương đến Nguyễn Văn Quá) Q.12 Mương thoát nước - Chiều dài L = 1400m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 95,397 9,540 28,619 57,238 3 XD HTTN đường Quốc Lộ 1A (từ Lê Thị Riêng đến Ngã tư Ga) Q.12 Mương thoát nước - Chiều dài L = 2900m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 197,703 19,770 59,311 118,622 4 XD HTTN đường Quốc Lộ 1A (từ cầu vượt Bình Phước đến Ngã tư Ga) Q.12 Mương thoát nước - Chiều dài L = 3500m - Lắp đặt cống tròn D1000, D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 238,588 23,859 71,576 143,153 5 XD HTTN đường Lê Lai (suốt) Q. Gò Vấp Chưa có HTTN - Chiều dài L = 400m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 11,191 11,191 6 XD HTTN đường Lê Lợi (từ Nguyễn Văn Bảo đến Lê Lai) Q. Gò Vấp Chưa có HTTN - Chiều dài L =460m - Lắp đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 9,600 9,600 7 XD HTTN đường Trần Quốc Tuấn (từ Lê Quang Định đến Phan Văn Trị) Q. Gò Vấp Chưa có HTTN - Chiều dài L =600m - Lắp đặt cống tròn D600, D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20,000 15,000 5,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 8 XD HTTN đường Lê Lợi (từ Lê Lai đến Nguyễn Kiệm) Q. Gò Vấp Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1050m - Lắp đặt cống tròn D600, D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 30,004 6,001 24,003 9 XD HTTN Quốc Lộ 22 (cống Nước Nhĩ đến Đình Bàu Tre) H.Củ Chi Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1200m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 28,000 10,000 18,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 10 XD HTTN Tỉnh Lộ 8 (từ Quốc lộ 22 đến cầu Láng The) H.Củ Chi Chưa có HTTN - Chiều dài L = 6500m - Lắp đặt cống tròn D1000 - cống hộp [2x2]m - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 354,404 35,440 106,321 212,642 11 XD HTTN Tỉnh Lộ 8 (từ cầu Láng The đến Tỉnh lộ 15) H.Củ Chi Chưa có HTTN - Chiều dài L = 4700m - Lắp đặt cống tròn D1000 - cống hộp [2x2]m - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 256,273 25,627 76,882 153,764 12 XD HTTN đường Tỉnh lộ 15 (từ Tỉnh lộ 8 đến cầu Bến Nẩy) H.Củ Chi Mương thoát nước - Chiều dài L = 3700m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 175,136 35,027 140,109 13 XD HTTN đường Tỉnh lộ 15 (từ Phú Thuận đến cầu Thai Thai) H.Củ Chi Mương thoát nước - Chiều dài L =900m - Lắp đặt cống tròn D800, D1200 -Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 29,337 5,867 23,470 14 XD HTTN đường Phan Văn Hớn (từ Trần Văn Mười đến Ủy ban nhân dân xã Thới Đông) H.Hóc Môn Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1000m - Lắp đặt cống D800 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 27,977 5,595 22,382 Tổng chiều dài L=31510m 1581,610 65,791 111,000 125,833 429,989 848,997 1 XD HTTN đường Lương Định Của (từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định) Q.2 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2700m - Lắp đặt cống tròn D1200 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 136,049 13,605 40,815 81,629 2 XD HTTN đường Nguyễn Thị Định (từ đường 25B đến phà Cát Lái) Q.2 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1700m - Lắp đặt cống tròn D1200 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 85,684 17,137 68,547 3 XD HTTN đường Nguyễn Duy Trinh (từ chợ Gồng Ông Tố đến cầu Xây Dựng) Q.2 Mương thoát nước - Chiều dài L =3600m - Lắp đặt cống tròn D800 -D2000, cống hộp - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 164,860 16,486 49,458 98,916 4 XD HTTN đường vào dạ cầu Sài Gòn (từ Quốc Hương đến Trần Não) Q.2 Chưa có HTTN - Chiều dài L =900m - Lắp đặt cống tròn D600 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 23,584 4,717 18,867 5 XD HTTN đường Nguyễn Văn Tăng (từ Lê Văn Việt đến Nguyễn Xiển) Q.9 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2200m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 104,099 10,410 31,230 62,459 6 XD HTTN đường Tăng Nhơn Phú (từ Đỗ Xuân Hợp đến Đình Phong Phú) Q.9 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2000m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 94,635 9,464 28,391 56,781 7 XD HTTN đường Đỗ Xuân Hợp (cầu Rạch Chiếc đến Nguyễn Duy Trinh) Q.9 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2400m - Lắp đặt cống tròn D1200 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 120,876 24,175 96,701 8 XD HTTN đường Đỗ Xuân Hợp (từ XL Hà Nội đến cầu Rạch Chiếc) Q.9 HTTN chưa hoàn thiện - Chiều dài L = 3200m - Lắp đặt cống tròn D1200 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 161,168 16,117 48,350 96,701 9 XD HTTN đường Lã Xuân Oai (từ Lê Văn Việt đến cầu Rạch Gò Dưa) Q.9 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2300m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 108,891 21,778 87,113 10 XD HTTN đường Lê Văn Việt (từ XL Hà Nội đến Hoàng Hửu Nam) Q.9 HTTN chưa hoàn thiện - Chiều dài L = 4700m - Lắp đặt cống tròn D1200 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 236,779 23,678 71,034 142,067 11 XD HTTN đường Lò Lu (từ Lã Xuân Oai đến Nguyễn Xiển) Q.9 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2600m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 123,026 12,303 36,908 73,816 12 XD HTTN đường Nguyễn Xiển (từ Nguyễn Văn Tăng đến Long Thuận) Q.9 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 3500m - Lắp đặt cống tròn D1000 - D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 165,672 16,567 49,702 99,403 Tổng chiều dài L=31800m 1525,323 0,000 10,410 139,449 454,923 920,541 1 XD HTTN đường Tam Bình (từ Hiệp Bình đến Tô Ngọc Vân) Q.Thủ Đức Chưa có HTTN - Chiều dài L = 2800m - Lắp đặt cống tròn D1200 -D2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 112,000 20,000 92,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 2 XD HTTN đường Bình Phú (suốt tuyến) Q.Thủ Đức Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1000m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 34,000 10,000 24,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 3 Nạo vét rạch Nước Trong (từ cầu Ngô Chí Quốc đến ngã ba rạch cầu Đất rạch Bình Thủy) Q.Thủ Đức Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1000m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20,000 10,000 10,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 4 XD HTTN đường Cây Keo (suốt tuyến) Q.Thủ Đức Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1400m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 40,000 10,000 30,000 Được chấp thuận tại TB số 708/TB- VP ngày 17/11/2010 5 XD HTTN đường số 2 (từ XL Hà Nội đến đường Số 11) Q.Thủ Đức Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1400m - Lắp đặt cống tròn D800 - D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 45,566 9,113 36,453 Tổng chiều dài L=7600m 251,566 50,000 156,000 0,000 9,113 36,453 1 XD HTTN đường Hoàng Quốc Việt (từ Huỳnh Tấn Phát đến Đào Trí) Q.7 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 710m - Lắp đặt cống tròn D800, D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20,965 4,193 16,772 2 XD HTTN đường Chuyên Dùng 9 (từ Huỳnh Tấn Phát đến cuối ) Q.7 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 930m - Lắp đặt cống tròn D800, D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 27,414 5,483 21,931 3 XD HTTN đường Đào Trí (từ Hoàng Quốc Việt đến Gò Ô Môi) Q.7 Chưa có HTTN - Chiều dài L = 1900m - Lắp đặt cống tròn D800, D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 61,884 12,377 49,507 4 XD HTTN đường Phạm Hữu Lầu (từ cầu Phước Long đến Lê Văn Lương) H.Nhà Bè Chưa có HTTN - Chiều dài L = 3100m - Lắp đặt cống tròn D800, D1200. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 100,941 10,094 30,282 60,565 5 XD HTTN đường Nguyễn Bình (từ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Mương Chuối) H.Nhà Bè Chưa có HTTN - Chiều dài L = 3000m - Lắp đặt cống tròn D1000, D2000, cống hộp. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 141,953 14,195 42,586 85,172 6 XD HTTN đường Đào Sư Tích (từ Lê Văn Lương đến ranh Long An) H.Nhà Bè Chưa có HTTN - Chiều dài L = 3400m - Lắp đặt cống tròn D800, D1000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 100,299 20,060 80,239 Tổng chiều dài L=13040m 453,456 0,000 0,000 33,965 144,008 275,483 Tổng chiều dài L=97130.000m 4644,787 162,837 490,287 611,381 1141,738 2238,545 Tổng chiều dài L=211105.000m 9523,296 367,721 1133,786 1517,860 2527,133 3976,797 PHỤ LỤC 2B HỆ THỐNG THU GOM VÀ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) STT Tên dự án Địa điểm đầu tư Quy mô Thời gian KC-HT Tổng vốn đầu tư Nhu cầu vốn từng năm (triệu đồng) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I Vốn vay Tổng cộng 30.149.830 2.534.980 5.067.570 5.523.410 5.861.700 5.063.320 1.569.880 1 Dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM (GĐ1) Thành phố Hồ Chí Minh - Nạo vét 7,3km và xây dựng 6,3km kè - Cải tạo thoát nước mưa. - Xây dựng 6594m cống chính và 7018m cống nhánh. - Cải tạo 9637m cống hiện hữu và 3km cống chuyển tải. - Xây dựng nhà máy XLNT 141000 m3/ngày 2004-2011 4.163.950 1.128.000 268.000 Tổng cộng 4.163.950 1.128.000 268.000 2 Dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Bến Nghé - Tàu Hũ - Kênh Đôi - Kênh Tẻ (giai đoạn 2) Thành phố Hồ Chí Minh Cải tạo kênh, lắp đặt trạm bơm, xây dựng cống hộp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải 2010-2014 8.169.590 1.835.000 2.232.000 2.907.000 2.432.000 953.000 3 Dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh (Lưu vực NL-TN) giai đoạn 1 Thành phố Hồ Chí Minh - Xây dựng cống bao dài 9 km. - Xây dựng trạm bơm 64000 m3/giờ. - Cải tạo kênh NL-TN : nạo vét, bờ kè dài 16 km hai bờ kênh. - Thay thế mở rộng khoảng 65 km cống cấp 2, 3 2001- 2010 3.695.060 576.360 Tổng cộng 3.695.060 576.360 4 Dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 2) Thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý nước thải 2010- 2014 400 triệu USD 100 triệu USD 100 triệu USD 100 triệu USD 100 triệu USD 7.800.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 5 Dự án cải thiện hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa Lò Gốm Thành phố Hồ Chí Minh - Cải tạo, lắp đặt mới 23.2 km cống hộp, cống tròn - Cải tạo kênh Tân Hóa-Lò Gốm 2007-2015 6.321.230 830.620 1.014.570 1.341.410 1.004.700 681.320 616.880 Tổng cộng 6.321.230 830.620 1.014.570 1.341.410 1.004.700 681.320 616.880 II Vốn ngân sách 25.101.741 0 4.189.946 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.480.000 1 Trạm Xử lý nước thải rạch Suối Nhum Quận Thủ Đức Công suất 3 65.000m /ngđ 2008- 2011 670.000 570.000 2 Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến cát - Rạch Nước Lên (giai đoạn 1) Thành phố Hồ Chí Minh Nạo vét kênh dài 32.735m, xây dựng 133 cống, sửa chửa 16 cống cũ và 5 cầu giao thông 2007- 2011 1.951.741 619.946 3 Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến cát - Rạch Nước Lên (giai đoạn 2) Thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng nhà máy Tham Lương - Bến Cát, Tây Sài Gòn; hệ thống thu gom nước mưa, nước thải và Trạm bơm; cống Rạch Nước Lên 2010- 2015 22.480.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.480.000 Tổng cộng (I+II) 55.251.571 2.534.980 9.257.516 10.523.410 10.861.700 10.063.320 6.049.880 Ghi chú : Tỷ giá quy đổi ngày 12/12/2010 là 1 USD = 19500 đồng Việt Nam PHỤ LỤC 2C NHÓM CÁC DỰ ÁN THUỘC QUYẾT ĐỊNH 1547 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) STT Tên dự án Địa điểm đầu tư Quy mô Thời gian KC- HT Tổng vốn đầu tư Nhu cầu vốn từng năm (tỷ đồng) Ghi Chú 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng cộng 14.664,579 3.311,985 3.004,741 2.795,839 2.800,000 4.122,000 1 Cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè Quận 1- Bình Thạnh Chiều rộng thoát nước B=58m; Cao trình đáy -4m Công suất trạm bơm 48 m3/s. 2010 - 2012 292,000 250,000 4,344 Áp dụng hình thức tổng thầu EPC 2 Cống kiểm soát triều sông Kinh Huyện Nhà Bè Chiều rộng thoát nước B=120m; Cao trình đáy - 5,5m 2011- 2013 748,000 300,000 300,000 144,500 Áp dụng hình thức tổng thầu EPC 3 Cống kiểm soát triều Tân Thuận Quận 4- quận 7 Chiều rộng thoát nước B=65m; Cao trình đáy -6m 2011- 2013 647,139 200,000 300,000 145,339 Áp dụng hình thức tổng thầu EPC 4 Cống kiểm soát triều Phú Xuân Huyện Nhà Bè Chiều rộng thoát nước B=120m; Cao trình đáy - 5,5m 2012 - 2014 822,000 1.500,000 150,000 370,000 300,000 Áp dụng hình thức tổng thầu EPC 5 Cống kiểm soát triều Bến Nghé Quận 1- quận 4 Chiều rộng thoát nước B=20m; Cao trình đáy -4m 2012 - 2013 171,000 1,500 79,000 90,000 Phụ thuộc thời gian hoàn thành công trình hầm Thủ Thiêm. Tổng thầu EPC 6 Cống kiểm soát triều Rạch Tra Huyện Củ Chi - Hóc Môn Chiều rộng thoát nước B=60m; Cao trình đáy -4m 2013 - 2015 563,000 1,500 31,000 100,000 300,000 130,000 Phụ thuộc kết quả tính toán phân lũ của Bộ NN và PTNT. Tổng thầu EPC 7 Đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến - Kinh Lộ và các cống dưới đê Quận 1, 4, 7 Bình Thạnh, huyện Nhà Bè Chiều dài L=65km Cao trình đỉnh: +3m 2012 - 2016 8.376,000 12,000 1.362,000 1.500,000 2.000,000 3.500,000 8 Cống kiểm soát triều Vàm Thuật Quận Bình Thạnh Chiều rộng thoát nước B=65m; Cao trình đáy -6m 2010- 2013 280,000 30,000 150,000 98,000 9 Bờ tả sông Sài Gòn đoạn còn lại (từ cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm) Thủ Đức, quận 2 XD tuyến đê bao kết hợp chỉnh trang đô thị L = 8,2km 2010- 2015 927,000 35,000 200,000 200,000 200,000 492,000 10 Đê bao bờ tả ven sông Sài Gòn (từ cầu Bình Phước đến rạch Cầu Ngang) Thủ Đức L = 11.344 m đê bao BTCT và 30 cống các loại. 2009- 2013 204,000 35,000 21,000 148,000 11 Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch ÔngDầu,ạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ Thủ Đức Chiều rộng thoát nước từ 20m đến 30m 2009- 2012 256,000 100,000 153,000 12 Đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Rạch Tra (Nam Rạch Tra) Quận 12 và huyện Hóc Môn L = 66,80km đê bao và 219 cống các loại (trong đó đê ven sông Sài Gòn 17,26km và 88 cống) 2002- 2011 389,350 315,350 13 Đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn từ Tỉnh lộ 8 đến Rạch Tra (Bắc Rạch Tra) Huyện Củ Chi L = 42,46km đê bao và 140 cống các loại (trong đó đê ven sông Sài Gòn 9,557km và 53 cống) 2002- 2011 371,895 197,589 14 Bờ hữu ven sông Sài Gòn (từ Tỉnh lộ 8 đến Bến Súc) Huyện Củ Chi L = 17,3 km; Chiều rộng đê: B = 7,5 m Cao trình đỉnh: +2,8 đến +3 Hệ số mái m = 1,5 2010- 2012 541,297 280,000 251,397 15 Đầu tư nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng Huyện Củ Chi L = 10,28km Bề rộng mặt đê B = 7m, Cao trình đê +2.2m, Hệ số mái m = 1,5m 2008- 2011 62,008 45,488 16 Hỗ trợ kỹ thuật dự án chống ngập nước khu vực TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh Đề ra các biện pháp tổng hợp giảm thiểu tình hình ngập lụt của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nâng cao trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý 2009-2012 500,000 EUR 308,061 EUR 108,000 EUR 13,89 8,56 3,00 * Ghi chú: Tỷ giá quy đổi ngày 12/12/2010 là 1 Euro = 27779 đồng Việt Nam PHỤ LỤC 2D DANH MỤC NẠO VÉT CÁC KÊNH, RẠCH (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) STT Danh mục kênh rạch Chủ đầu tư Địa điểm Chiều dài(m) Ghi chú 1. Các kênh, rạch đang thi công 1 Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè Quận 1, 3, Tân Bình 16.000 Thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè 2 Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông đô thị Quận 1, 5 13.320 Thuộc dự án Giai đoạn 1, 2 Cải thiện môi trường nước 3 Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận 8,12, Quận Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Huyện Bình Chánh. 30.378 Thuộc công trình Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên 4 Kênh Ba Bò Trung tâm chống ngập Quận Thủ Đức 2.565 Thuộc dự án Cải tạo Kênh Ba Bò TỔNG CỘNG 59.698 2. Các kênh, rạch đã có dự án đầu tư 1 Kênh Tân Hóa Ban QLDA Nâng cấp đô thị Quận 6 4.712 Dự án Nâng cấp đô thị 2 Rạch Hàng Bàng Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông đô thị Quận 6 1.177 Dự án lưu vực Tiểu Hàng Bàng 3 Kênh Đồng Tiến Trung tâm chống ngập Quận 12 4.200 Thuộc dự án Nạo vét cải tạo kênh tiêu Đồng Tiến 4 Rạch Phan Văn Hân Ban Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 1.000 Cải tạo rạch Phan Văn Hân 5 Rạch Cầu Sa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Bình Tân 2.800 Cải tạo rạch Cầu Sa 6 Rạch Ông Búp Trung tâm chống ngập Quận Bình Tân 2.341 Cải tạo rạch Ông Búp TỔNG CỘNG 16.230 3. Các kênh, rạch đang lập dự án đầu tư 1 Rạch Bàu Trâu Trung tâm chống ngập Quận 6, Bình Tân 1.572 Dự án cải tạo rạch Bàu Trâu (từ kênh Tân Hóa - kênh Hiệp Tân) 2 Nạo vét Rạch Nhảy + Rạch Ruột Ngựa Trung tâm chống ngập Quận 6, 8, Bình Tân 2.469 Dự án Nạo vét Rạch Nhảy, Rạch Ruột Ngựa 3 Rạch Cầu Suối Trung tâm chống ngập Quận 12 4.779 Thuộc dự án Nạo vét cải tạo rạch Cầu Suối 4 Rạch Hai Vịt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận 12 824 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 5 Kênh Hy Vọng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Tân Bình 1.118 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 6 Kênh Liên xã Trung tâm chống ngập Quận Bình Tân 1.365 Xây dựng cống hộp kênh liên ấp 7 Kênh Lương Bèo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Bình Tân 9.641 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 8 Rạch KM8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Bình Tân 1.043 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 9 Rạch Bà Tiếng Trung tâm chống ngập Quận Bình Tân 1.954 Thuộc dự án cải tạo rạch Bà Tiếng 10 Rạch Cầu Ván Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Gò Vấp 970 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 11 Rạch Cầu Cụt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Gò Vấp 1.276 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 12 Rạch Dừa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Gò Vấp 800 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 13 Rạch Cầu Mật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Gò Vấp 1.483 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 14 Rạch Cầu Ngang - KP4 UBND quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 1.200 Thuộc dự án Cải tạo rạch Cầu Ngang 15 Cải tạo rạch Thủ Đào Trung tâm chống ngập Huyện Bình Chánh 4.434 Dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (1547/QĐ-TTg) 16 Cải tạo rạch Bà Lớn Quận 7, Huyện Nhà Bè 7.550 17 Cải tạo rạch Lung Mân Huyện Bình Chánh 2.554 18 Cải tạo rạch Xóm Củi Quận 8, Huyện Bình Chánh 7.638 19 Cải tạo rạch Ông Bé Trung tâm chống ngập Quận 8, Huyện Nhà Bè 3.324 Dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (1547/QĐ-TTg) 20 Cải tạo rạch Thầy Tiêu Quận 7 2.600 21 Cải tạo Sông Cần Giuộc Quận 8, Huyện Bình Chánh 11.750 22 Rạch Tra - Kênh Xáng - An Hạ - Kênh Xáng Lớn Quận 12, Huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi 38.390 TỔNG CỘNG 108.734 4. Các kênh, rạch chưa có dự án đầu tư 1 Rạch Dừa Quận 2 999 Quý I/2011 Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành xác định mép bờ cao, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch để làm cơ sở cho quận - huyện xác định quy mô giải tỏa. Từ Quý I/2011 đến quý III/2011 các địa phương lên phương án trình UBND chính sách và lộ trình giải tỏa lấn chiếm. Từ Quý I/2012 xây dựng quỹ nhà tái định cư. 2 Nhánh rạch dọc đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 1.640 3 Rạch Bà Cua Quận 2 3.800 4 Các Nhánh Rạch Chiếc Quận 2 13.660 5 Nhánh rạch Giồng Ông Tố Quận 2 4.600 6 Rạch Cầu Dừa Quận 4 640 7 Rạch Bến Ngựa Quận 7 910 8 Rạch Bàng Quận 7 3.800 9 Rạch Cả Cấm Quận 7 600 10 Rạch Bà Bướm Quận 7 2.960 11 Rạch Du Quận 8 1.240 12 Nhánh rạch Bà Tàng Quận 8 5.662 13 Rạch Xuyên Tâm, rạch Cầu Sơn, Cầu Bông Quận Bình Thạnh 11.164 14 Rạch Ung Văn Khiêm Quận Bình Thạnh 250 15 Rạch Văn Thánh Quận Bình Thạnh 2.178 16 Rạch Bùi Hữu Nghĩa Quận Bình Thạnh 554 17 Kênh Tân Trụ Quận Tân Bình 1.150 18 Nhánh rạch Trường Đai Quận Gò Vấp 966 19 Rạch Cầu Cụt nhánh 1 Quận Gò Vấp 205 20 Rạch Bà Miêng Quận Gò Vấp 2.403 21 Nhánh Rạch Ông Tổng Quận Gò Vấp 1.447 22 Rạch Ba Ty Quận Gò Vấp 531 23 Rạch Năng (Bà Lựu) Quận Bình Tân 422 24 Rạch Nhảy (phía thượng lưu) Quận Bình Tân 1.084 25 Sông Chùa nhánh 1 Quận Bình Tân 839 26 Kênh Lộ Tẻ Quận Bình Tân 1.967 27 Rạch Đuôi Trâu Quận Bình Tân 1.130 28 Rạch Chùa Quận Bình Tân 580 29 Kênh Mương Lệ Quận Bình Tân 1.200 30 Rạch Lê Công Phép nhánh 2 Quận Bình Tân 556 31 Nhánh rạch Bà Tiếng Quận Bình Tân 1.517 32 Kênh Mười Xà Quận Bình Tân 600 33 Rạch Môn Quận Thủ Đức 1.400 34 Rạch Nước Trong Quận Thủ Đức 2.600 35 Rạch Ông Lung Huyện Bình Chánh 1.400 36 Nhánh rạch Nước Lên Huyện Bình Chánh 1.500 37 Rạch Nò Huyện Nhà Bè 1.500 TỔNG CỘNG 79.654 TỔNG CỘNG (1 + 2 + 3 + 4) 264.316 PHỤ LỤC 3 CHƯƠNG TRÌNH - HỢP TÁC NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) STT Tên nhiệm vụ/ dự án Mục tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Nhu cầu vốn từng năm (tỷ đồng) Tổng kinh phí (tỷ đồng) Ghi chú 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng cộng 18,084 15,789 18,500 15,500 15,000 86,380 A Hợp tác nghiên cứu biến đổi khí hậu 10,528 13,789 18,000 15,000 15,000 72,317 1 Xây dựng hệ thống quan trắc ngập tự động (Scada) thử nghiệm cho lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm Giám sát và thu thập dữ liệu từ xa bao gồm cả phần mềm giao tiếp Sở Khoa học và Công nghệ Trung tâm chống ngập 1,500 1,500 2 Nghiên cứu thử nghiệm quy trình vận hành tự động hóa cho cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè Thiết kế và xây dựng mạng điều khiển SCADA cho cống Nhiêu Lộc -Thị Nghè. Sở Khoa học và Công nghệ Trung tâm chống ngập 1,000 1,000 2,000 3 Triển khai lắp đặt mạng lưới quan trắc và cảnh báo ngập lụt cho toàn thành phố Nâng cao mức độ tự động hóa trong công tác quan trắc ngập Trung tâm chống ngập Sở Khoa học và Công nghệ 10,000 10,000 10,000 30,000 4 Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS phục vụ nhiệm vụ thoát nước, chống ngập của thành phố Hồ chí Minh Phục vụ công tác quản lý và quy hoạch thoát nước chống ngập. Trung tâm chống ngập Viện Khoa học công nghệ 1,500 1,400 2,900 5 Nghiên cứu các khả năng ứng phó với các biến cố mưa vượt tần suất thiết kế do biến đổi khí hậu đối với các hệ thống thoát nước đô thị Bảo đảm tính bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu Sở Khoa học và Công nghệ Trung tâm chống ngập 2,000 2,000 4,000 6 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý, điều khiển hệ thống scada Lập chiến lược quản lý, vận hành, bảo vệ, mở rộng, xây dựng mới hệ thống thoát nước Trung tâm chống ngập Sở Khoa học và Công nghệ 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 7 Xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt Phục vụ công tác cảnh báo và phương án xử lý cho cộng đồng Trung tâm chống ngập Hiệp hội Thủy lực thế giới 1,000 1,000 1,000 3,000 8 Nghiên cứu khả thi về giảm thiểu tác động môi trường trong công tác quản lý nước thải tại TPHCM Giảm thiểu tác động của môi trường trong công tác quản lý nước thải và tối ưu hóa việc quản lý bùn Trung tâm chống ngập Chính phủ Tây Ban Nha 55000 Euro 50000 Euro 105000 Euro 1,528 1,389 2,917 9 Nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu; xây dựng chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó ngập lụt; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo ngập lụt Bảo đảm tính bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu Sở Khoa học và Công nghệ Các Sở, ngành, địa phương liên quan. 2,000 2,000 2,000 6,000 B Đào tạo nguồn nhân lực 7,556 2,000 0,500 0,500 14,063 1 Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành thoát nước, xử lý nước thải, thủy lợi chống ngập úng tại thành phố Hồ Chí Minh Đáp ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thoát nước đô thị Trung tâm chống ngập Sở Nội vụ 0,500 0,500 0,500 0,500 1,000 2 Đào tạo nâng cao về quản lý mô hình và thông tin ứng dụng cho lĩnh vực quản lý nước, môi trường và những vấn đề thích nghi với biến đổi khí hậu Đáp ứng nguồn nhân lực trong quản lý, vận hành cống kiểm soát triều, đê bao Trung tâm chống ngập Chính phủ Hà Lan 200000 Euro 362267 Euro 5,556 10,063 3 Nghiên cứu, mở rộng các chuyên ngành đào tạo tại các trường dạy nghề để đào tạo đội ngũ công nhân ngành nước Phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, các nhà máy xử lý nước thải Sở Giáo dục và Đào tạo Trung tâm chống ngập 0,500 0,500 1,000 4 Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tăng cường trao đổi, hợp tác khoa học - công nghệ với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các viện, trường đại học Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thoát nước đô thị Sở Khoa học và Công nghệ Trung tâm chống ngập 0,500 0,500 1,000 5 Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ khoa học nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới để thực hiện công tác chống ngập Đáp ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thoát nước đô thị Sở Khoa học và Công nghệ Trung tâm chống ngập 0,500 0,500 1,000 Ghi chú: Tỷ giá quy đổi ngày 12/12/2010 là 1 Euro = 27779 đồng Việt Nam PHỤ LỤC 4 58 TUYẾN ĐƯỜNG CÒN NGẬP ĐẾN CUỐI NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) TỔNG SỐ STT TÊN ĐƯỜNG QUẬN PHẠM VI NGẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM TỪ ĐẾN NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN TRIỂN KHAI CHỦ ĐẦU TƯ 2011 2012- 2015 A.1. VÙNG TRUNG TÂM ©: 31 điểm 1. LƯU VỰC NAM NHIÊU LỘC (C1) 1 1 Hai Bà Trưng 1 Chợ Tân Định Trần Quốc Toản Đẩy nhanh tiến độ dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Hai Bà Trưng Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công). Ban QLDA Vệ sinh môi trường X 2 2 Mai Thị Lựu 1 Nguyễn Văn Giai Điện Biên Phủ Cải tạo hệ thống thoát nước Chưa có dự án. X 2. LƯU VỰC BẮC NHIÊU LỘC (C2) 3 1 Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh Ngã tư Ngô Tất Tố về phía Cầu Sài Gòn Hoàn thành dự án cầu Thủ Thiêm và đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh từ cầu Sài Gòn đến cầu Thủ Thiêm. Dự án cầu Thủ Thiêm (đã thi công xong). Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (chưa thi công) Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 X 4 2 Xô Viết Nghệ Tĩnh Bình Thạnh Điện Biên Phủ Nguyễn Cửu Vân Hoàn thiện dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Xô Viết Nghệ Tỉnh; Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, Trung tâm Chống ngập tăng cường bơm ứng cứu trong thời gian thi công dự án. Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công) Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường X 5 3 Ung Văn Khiêm Bình Thạnh Đài Liệt Sỹ Đường D2 Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, đấu nối cống thoát nước đường Ung Văn Khiêm vào hệ thống cống Ø800 của Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để thoát ra rạch cầu Sơn. Dự án cầu đường Bình Triệu 2 Công ty CII X 6 4 Phan Đình Phùng Phú Nhuận Cầu Kiệu Chợ Phú Nhuận Hoàn thành dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Phan Đình Phùng Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công). Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường X 7 5 Bùi Hữu Nghĩa Bình Thạnh Vũ Tùng cầu Bùi Hữu Nghĩa Hoàn thành dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Bùi Hữu Nghĩa Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công). Ban quản lý Dự án Vệ sinh môi trường X 8 6 Vũ Tùng Bình Thạnh Bùi Hữu Nghĩa Trường Tô Vĩnh Diện Hoàn thành dự án lắp đặt tuyến cống thoát nước đường Bùi Hữu Nghĩa Dự án Vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) (đang thi công). Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường X 3. LƯU VỰC TÂN HÓA - LÒ GỐM (C3) 9 1 An Dương Vương 6 Lý Chiêu Hoàng Cầu Mỹ Thuận Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 cần nạo vét cục bộ tuyến rạch Ruột Ngựa và tuyến rạch Bàu Trâu tại vị trí cửa xả để thông thoáng dòng chảy giảm ngập cho khu vực. Chưa có dự án X 10 2 Bà Hom Mũi tàu X 11 3 Tân Hòa Đông 6 An Dương Vương Số 151 Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ 02 dự án trên hoàn thành, trong năm 2010 nạo vét thông thông thoáng dòng chảy rạch Bàu Trâu và kênh Tân Hóa để giảm ngập cho khu vực. Chưa có dự án X 12 4 Phan Anh Tân Phú An Dương Vương Ngã tư Bốn Xã X 13 5 Bà Hom 6 Kinh Dương Vương An Dương Vương Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Bà Hom DA Nâng cấp đô thị (đang thi công) Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị X 14 6 Trương Công Định Tân Bình Trường Chinh Âu Cơ Hệ thống thoát nước cũ. Chưa có dự án X 15 7 Bàu Cát Tân Bình Trương Công Định Võ Thành Trang X 16 8 Đồng Đen Tân Bình Trường Chinh Kênh Tân Hóa X 17 9 Âu Cơ Tân Bình Thoại Ngọc Hầu Trường Chinh Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Âu Cơ Dự án Nâng cấp đô thị (đang thi công) Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị X 18 10 Lũy Bán Bích Tân Bình Hòa Bình cầu Tân Hóa Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Lũy Bán Bích X 19 11 Hòa Bình 11 Kênh Tân Hóa Lạc Long Quân Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Hòa Bình X 20 12 Nguyễn Văn Luông 6 Góc Chợ Lớn Hoàn thiện dự án lắp đặt mới tuyến cống đường Nguyễn Văn Luông X 21 13 Ba Vân Tân Bình Nguyễn Hồng Đào - Âu Cơ Chưa có dự án X 4. LƯU VỰC BẮC TÀU HỦ (C4) 22 1 Tôn Thất Hiệp 11 Tuệ Tĩnh 3 Tháng 2 Để giảm ngập cho khu vực, trong năm 2010 hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường 3 Tháng 2; Nguyễn Thị Nhỏ, đấu nối tuyến cống trên đường Tôn Thất Hiệp vào hệ thống Dự án Môi trường nước giai đoạn 2. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông- đô thị X 23 2 Lãnh Binh Thăng 11 Tuệ Tĩnh Lò Siêu Hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Lê Đại Hành; đấu nối tuyến cống trên đường Lãnh Binh Thăng vào hệ thống Dự án Cải thiện môi trường nước (đã thi công). Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông- đô thị X 24 3 Trần Hưng Đạo 5 Châu Văn Liêm Học Lạc Chưa có dự án X 25 4 Lê Quang Sung 6 Mai Xuân Thưởng Minh Phụng Chưa có dự án. X 26 5 Dương Tử Giang 5 Trang Tử Phạm Hữu Chí Chưa có dự án. X 27 6 Thái Phiên 11 3 Tháng 2 Hùng Vương Chưa có dự án. X 28 7 Hậu Giang 6 Tháp Mười Bình Tiên Chưa có dự án. X 29 8 Cao Văn Lầu 6 Gia Phú Bãi Sậy Hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Phạm Đình Hổ - Cao Văn Lầu (từ Lê Quang Sung đến Trần Văn Kiểu). Dự án Tiểu lưu vực Hàng Bàng (đang thi công) Trung tâm Chống ngập tiếp tục theo dõi X 30 9 Mai Xuân Thưởng 6 Lê Quang Sung Phan Văn Khỏe Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Mai Xuân Thưởng thuộc dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2; Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, sau khi dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Phạm Đình Hổ - Cao Văn Lầu (từ Lê Quang Sung đến Trần Văn Kiểu) hoàn thành, tách mạng thoát nước sang các tuyến này để hạn chế lưu lượng chảy về tuyến đường Mai Xuân Thưởng Dự án Cải thiện môi trường nước - giai đoạn 2 Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước X 5. LƯU VỰC BẾN NGHÉ - QUẬN 4 (C5) 6. LƯU VỰC THANH ĐA (Ca) 31 1 Bình Quới Bình Thạnh UBND phường 28 Bến đò Hoàn thành dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Bình Quới Dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Bình Quới (đang thi công) Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 X A.2. VÙNG BẮC (N): 05 điểm 1. LƯU VỰC NAM THAM LƯƠNG (N) 32 1 Lê Đức Thọ Gò Vấp GX Lạng Sơn Trường Tây Sơn Hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Lê Đức Thọ thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước Dự án Nâng cấp đô thị (đang lập dự án) Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị X ngoài lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm. Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 cần đấu nối tuyến cống trên đường Lê Đức Thọ từ Ủy ban nhân dân phường 13 đến cầu Cụt và từ đường số 1 đến Phạm Văn Chiêu. 33 2 Lê Lai - Lê Lợi GV Phạm vi đường Lê Lai, Lê Lợi Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lê Lai - Lê Lợi Dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Lê Lợi Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước X 34 3 Quang Trung Gò Vấp Phạm Văn Chiêu Chân Chợ Cầu Đề xuất Sở Giao thông vận tải nâng cấp mặt đường cục bộ Sở Giao thông vận tải X 2. LƯU VỰC BẮC THÀNH PHỐ (N) 35 1 Quốc lộ 1A 12 Nguyễn Văn Quá Lê Thị Riêng Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1 A (từ Lê Thị Riêng đến Nguyễn Văn Quá). Đã trình Sở Giao thông vận tải tháng 11/2010 Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1A Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước X 36 2 Nguyễn Văn Quá 12 Trường Chinh Tỉnh lộ 15 Hoàn thành dự án lắp đặt mới cống thoát nước đường Nguyễn Văn Quá thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm. Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 cần đấu nối thêm tuyến cống D600mm ra rạch để tăng cường thoát nước cho khu vực. đồng thời Ủy ban nhân dân quận 12 xử lý các hộ dân lấn chiếm hệ thống thoát nước làm hạn chế dòng chảy. Dự án Nâng cấp đô thị Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị X A.3. LƯU VỰC ĐÔNG BẮC THÀNH PHỐ (NE): 07 điểm 37 1 Kha Vạn Cân Thủ Đức Dương Văn Cam Bưu điện Ban quản lý Dự án quận Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án "Nạo vét rạch Cầu Ngang", đấu nối tuyến cống trên đường Kha Vạn Cân vào rạch Cầu Ngang. Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 đấu nối thêm hướng thoát nước tại rạch Cầu Ngang. ự án Nạo vét rạch Cầu Ngang Ban quản lý Dự án quận Thủ Đức X 38 2 Tỉnh Lộ 43 Thủ Đức Lê Thị Hoa Bình Chiểu Hoàn thành dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Tỉnh lộ 43 Dự án nâng cấp đường và lắp đặt hệ thống thoát nước đường Tỉnh lộ 43 (đang thi công) Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 X 39 3 Gò Dưa Thủ Đức Số nhà 10 Số nhà 36 Đề xuất Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức nâng cấp mặt đường cục bộ. Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức X 40 4 Thảo Điền 2 Hẻm 97 Cửa xả 8 Ủy ban nhân dân quận 2 hoàn thành dự án bờ kè rạch Nguyễn Văn Hưởng. Ủy ban nhân dân quận 2 X 41 5 Đặng Thị Rành Thủ Đức Tô Ngọc Vân Dương Văn Cam Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án "Nạo vét rạch Cầu Ngang", đấu nối tuyến cống trên đường Kha Vạn Cân, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư vào rạch Cầu Ngang. Để giảm ngập cho khu vực trong khi chờ dự án hoàn thành, trong năm 2010 đấu nối thêm hướng thoát nước trên đường Kha Vạn Cân ra rạch Cầu Ngang, nạo vét thông thoáng rạch Cầu Ngang Dự án Nạo vét rạch Cầu Ngang Ban quản lý Dự án quận Thủ Đức X 42 6 Dương Văn Cam Thủ Đức Kha Vạn Cân Lê Văn Tách X 43 7 Hồ Văn Tư Thủ Đức Kha Vạn Cân SN 48 X A.4. VÙNG ĐÔNG NAM THÀNH PHỐ (SE): 01 điểm 44 1 Đỗ Xuân Hợp 9 Trước trường TH Kỹ Nghệ Hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp Khu quản lý giao thông đô thị số 2 X A.5. VÙNG TÂY THÀNH PHỐ (W): 07 điểm 45 1 Kinh Dương Vương Bình Tân Mũi tàu Phú Lâm Vòng xoay An Lạc Chưa có dự án. X 46 2 Trương Vĩnh Ký Tân Phú Tân Sơn Nhì Nguyễn Xuân Khoát Chưa có dự án. X 47 3 Tân Hương Tân Phú suốt tuyến X 48 4 Gò Dầu Tân Phú Bình Long Tân Sơn Nhì X 49 5 Tân Quý Tân Phú Gò Dầu SN 161 X 50 6 Trần Đại Nghĩa Bình Tân Quốc lộ 1A Cầu Cái Trung Chưa có dự án. X 51 7 Hồ Học Lãm Bình Tân Quốc lộ 1A Rạch Bà Tiếng Chưa có dự án. X A.6. VÙNG NAM THÀNH PHỐ (S): 07 điểm 52 1 Nguyễn Thị Thập 7 Huỳnh Tấn Phát Lê Văn Lương Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Thập Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 X 53 2 Huỳnh Tấn Phát 7 Cầu Tân Thuận Cầu Phú Xuân UBND quận 7 giải tỏa lấn chiếm rạch, cửa xả rạch Bà Bướm, rạch Ông Đội, rạch Bến Ngựa; nạo vét cục bộ các rạch Bà Bướm, Ông Đội, rạch Bến Ngựa; tăng cường máy bơm để bơm nước khi mưa; lắp đặt cống hộp thay thế cống D600 dẫn ra cửa xả rạch Bà Bướm; nâng cấp mặt đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ Nguyễn Văn Quỳ đến Gò Ô Môi). Chưa có dự án X 54 3 Lương Văn Can 8 Lưu Hữu Phước SN 57 Hoàn thành dự án bờ kè và lắp đặt mới cống thoát nước đường Bến Bình Đông và Mễ Cốc Dự án Cải thiện môi trường nước (đang thi công). Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước X 55 4 Mai Hắc Đế 8 Lưu Hữu Phước Mễ Cốc 2 X 56 5 Lê Thành Phương 8 Mai Hắc Đế Rạch Cát X 57 6 Lưu Hữu Phước 8 SN 167 SN 169 X 58 7 Bến Bình Đông 8 Cầu số 2 SN325 X