1751/QĐ-BTC

Quyết định 1751/QĐ-BTC năm 2012 phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của hệ thống Hải quan đến năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1751/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA TẬP TRUNG CỦA HỆ THỐNG HẢI QUAN ĐẾN NĂM 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 456/QĐ-BTC ngày 14/3/2008 về kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2008-2010; số 7341/QĐ-BTC ngày 10/6/2010 về việc quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở hệ thống Hải quan giai đoạn 2011-2015; Căn cứ các tờ trình: số 6670/TTr-TCHQ ngày 30/12/2011; số 3061/TTr-TCHQ ngày 19/6/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của hệ thống Hải quan đến năm 2015, như sau: 1. Mục tiêu: Quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung hệ thống Hải quan theo hướng đầu tư tập trung, nâng cao chất lượng kiểm tra, giảm thời gian thông quan, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư. 2. Quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung hệ thống Hải quan đến năm 2015: - Tổng số địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung: 13 địa điểm. - Tổng số vốn: 535.148 triệu đồng. - Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, nguồn tiết kiệm trong khoán chi hành chính hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản của hệ thống Hải quan, nguồn địa phương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 3. Kế hoạch và nguồn vốn đầu tư thực hiện hàng năm: căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu VT, Vụ KHTC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Sỹ Danh PHỤ LỤC QUY HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA TẬP TRUNG CỦA HỆ THỐNG HẢI QUAN ĐẾN NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 1751/QĐ-BTC ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Chủ đầu tư Tổng quy mô dự kiến đầu tư (m 2 ) Tổng mức đầu tư (triệu đống) Năm đầu tư Ghi chú máy soi dự kiến lắp đặt Diện tích khuôn viên Diện tích kho, nhà kiểm hóa thủ công Diện tích sân bãi Hiện trạng khu đất Tổng mức Trong đó Xây lắp Thiết bị Chi khác Trước - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TỔNG CỘNG 535.148 411.684 30.017 93.447 75.740 29.300 196.950 204.535 28.623 0 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 31.235 20.126 3.931 7.178 1.000 1.300 28.935 0 0 0 1 Địa điểm KTHHTT ICD Phước Long HQ Hồ Chí Minh 1.000 Cảng bố trí mặt bằng, TCHQ gia cố nền bãi 9.645 6.342 1.077 2.226 9.645 Dạng cổng 2 Địa điểm KTHHTT khu Cát Lái HQ Hồ Chí Minh Đã hoàn thành xây dựng máy soi dạng cố định; Cảng bố trí mặt bằng, TCHQ gia cố nền bãi 11.945 7.442 1.777 2.726 1.000 1.300 9.645 Cố định (JICA)+ Di động + Dạng cổng 3 Địa điểm KTHHTT cảng VICT HQ Hồ Chí Minh Cảng bố trí mặt bằng, TCHQ gia cố nền bãi 9.645 6.342 1.077 2.226 9.645 Di động Cục Hải quan TP. Hải Phòng 45.345 32.224 4.872 8.249 24.700 11.000 9.645 0 0 0 4 Trung tâm KTHH XNK bằng máy soi Container HQ Hải Phòng Đã hoàn thành xây dựng 35.700 25.882 3.795 6.023 24.700 11.000 Cố định (JICA) 5 Địa điểm KTHHTT Cảng Green port HQ Hải Phòng 1.000 Cảng bố trí mặt bằng, TCHQ gia cố nền bãi 9.645 6.342 1.077 2.226 9.645 Di động Cục Hải quan TP. Đà Nẵng 68.666 52.557 3.148 12.961 6.000 1.000 40.000 21.666,0 0 0 6 Địa điểm KTHHTT Hòa Khánh-Liên Chiểu HQ Đà Nẵng 20.000 2.000 6.000 Đã hoàn tất đền bù GPMB, đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư 50.323 38.472 1.969 9.882 6.000 1.000 35.000 8.323 Di động 7 Địa điểm KTHHTT Cảng Tiên Sa HQ Đà Nẵng 3.000 1.000 900 Cảng bố trí mặt bằng, TCHQ gia cố nền bãi 18.343 14.085 1.179 3.079 5.000 13.343 Di động Cục Hải quan Đồng Nai 52.313 46.805 1.379 4.129 32.970 1.000 18.343 0 0 0 8 Địa điểm KTHHTT Long Thành HQ Đồng Nai Đã hoàn thành xây dựng 33.970 32.720 200 1.050 32.970 1.000 Cố định 9 Địa điểm KTHHTT ICD Tân Cảng - Long Bình HQ Đồng Nai 1.000 Dự kiến Cảng bố trí mặt bằng 18.343 14.085 1.179 3.079 18.343 Cố định Cục Hải quan Bình Dương 57.869 44.722 2.100 11.047 0 10.000 5.000 42.869 0 0 10 Địa điểm KTHHTT Quốc lộ 13 HQ Bình Dương 10.000 2.000 3.000 Đã đền bù xong: TCHQ gia cố nền bãi, xây dựng các hạng mục thiết yếu 57.869 44.722 2.100 11.047 10.000 5.000 42.869 Di động Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu 137.844 104.341 10.844 22.659 1.070 1.000 70.000 50.000 15.774 0 11 Địa điểm KTHHTT Cái Mép - Thị Vải HQ Vũng tàu 100.000 Đã hoàn thành GPMB, Đang lập dự án đầu tư 137.844 104.341 10.844 22.659 1.070 1.000 70.000 50.000 15.774 Cố định Cục Hải quan Quảng Trị 18.027 15.161 69 2.797 10.000 3.000 5.027 0 0 0 12 Điểm KTHHTT CK Lao Bảo HQ Quảng Trị Đã hoàn thành xây dựng 18.027 15.161 69 2.797 10.000 3.000 5.027 Bản cố định (Nhật bản) Cục Hải quan Quảng Ngãi 123.849 95.748 3.674 24.427 0 1.000 20.000 90.000 12.849 0 13 Địa điểm KTHHTT Dung Quất HQ Quảng Ngãi 70.000 4.000 14.000 Đã hoàn thành GPMB, đã phê duyệt dự án đầu tư, đang lập TKBTTC-DT 123.849 95.748 3.674 24.427 1.000 20.000 90.000 12.849 Di động