382/SXD-KTXDTH

Hướng dẫn 382/SXD-KTXDTH điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3 82 / SXD-KTXDTH Điện Biên , ngày 26 tháng 0 7 năm 2012 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Công văn số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đ ầ u tư xây dựng công trình. Thực hiện văn b ả n số 1226/ U BND-CN ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủ y ban nhân dân tỉnh Điện Biên v/v điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình. Để việc điều ch ỉ nh dự toán, tổng mức đầu tư các dự án được thống nhất trên địa bàn tỉnh, sau khi lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành có liên quan. Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau: 1. Đối với các dự án được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 1 2/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Theo quy định tại tiết b, khoản 1, Điều 13 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và tiết d, khoản 1, Điều 14, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP đã quy định dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh trong trường h ợ p “Do biến động bất thường của giá nguyên, nhiên, vật liệu, tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do nhà nước ban hành các chế độ, chính sách mới có quy định được thay đ ổ i mặt bằng giá đầu tư xây dựng công tr ì nh”. Những d ự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt theo quy định tại các Nghị định trên được điều chỉnh tổng mức đầu tư do yếu tố biến động giá. Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đ ầ u tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Nghị định s ố 03/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 2. Đối với dự án thuộc phạm vi điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 củ a Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đ ồ ng xây dựng do bi ế n động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Do đó, các dự án thuộc phạm vi điều ch ỉ nh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì được điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu việc điều ch ỉ nh giá dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng mà làm vượt tổng mức đầu tư. 3. Đối với dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 112/2006/NĐ-CP có hiệu lực đến trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (trừ những dự án thuộc đối tượng áp dụng của Thông t ư số 09/2008/TT-BXD): Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Nghị định số 03/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có quy định “Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình”. Do đó, những dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 112/2006/NĐ-CP có hiệu lực đến trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (trừ những dự án thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD) thì chủ đầu tư phải tính đúng, tính đủ chi phí dự phòng trong thời gian thực hiện dự án. Trường hợp tính chưa đúng, chưa đủ theo quy định, đề nghị chủ đầu t ư tính toán b ổ sung khoản mục chi phí phát sinh này và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 4. Đối với dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thì không được điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm khi giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động tăng hoặc khi Nhà nước thay đổi chế độ, chính sách mới. Đ ể các dự án tiếp tục triển khai có hiệu quả, căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các s ở , ban, ngành t ỉ nh, Ủ y ban nhân d â n các huyện, thị xã, thành ph ố , các doanh nghiệp nhà nước có dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên khẩn trương thực hiện một số công việc sau: - Trường hợp những khối lượng công việc chưa ký h ợ p đồng hoặc đã ký hợp đồng thi công xây dựng nhưng chưa triển khai (đã phê duyệt dự án, chưa có kế hoạch đấu thầu hoặc đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa thi công): tiến hành rà soát, cắt giảm những hạng mục công việc chưa th ậ t s ự cần thi ế t (nhưng v ẫ n đảm bảo mục tiêu đ ầ u tư, quy mô của dự án), giảm mức độ sử dụng vật liệu cho phù hợp có giá hợp lý (nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật), các loại vật tư, thi ế t bị nhập kh ẩ u nghiên cứu thay thế bằng vật tư, thiết bị sản xu ấ t trong nước, những vật tư, thiết bị bắt buộc phải nhập khẩu nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn gốc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật c ủ a dự án) nh ằ m giảm chi phí đ ầ u tư. Đối với trường hợp đã ký hợp đồng thi công, ch ủ đ ầ u tư tổ chức thương thảo với nhà thầu thi công để tìm gi ả i pháp xử lý phù h ợ p với quy định hiện hành. - Sau khi đã áp dụng các giải pháp trên mà vẫn vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt (k ể cả dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực (n ế u có)), đ ề nghị các chủ đầu tư rà soát, tính toán thật cụ th ể chi phí c ầ n bổ sung và đề xuất giải pháp tháo gỡ bao gồm cả giải pháp về nguồn vốn cần thiết phải bổ sung. Trên đây là Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn t ỉ nh Điện Biên. Trong quá trình tổ chức thực hiện n ế u có vướng m ắ c kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./ . Nơi nhận: - UBND tỉnh (thay B/c); - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Ban QLDA các s ở , ngành t ỉ nh; - Phòng Công thương các huyện; - Phòng QLĐT thị xã, thành phố; - Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố; - Các đơn vị trực thuộc SXD; - Lãnh đạo Sở; - Lưu VT+KTXDTH. GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Minh