1336/QĐ-BTL

Quyết định 1336/QĐ-BTL năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1 do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành BỘ QUỐC PHÒNG BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1336 /QĐ- BTL Thái Nguyên , ngày 14 tháng 0 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ CÒN SÓT LẠI SAU CHIẾN TRANH TẠI TỈNH CAO BẰNG VÀ LẠNG SƠN THUỘC ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1 TƯ LỆNH QUÂN KHU Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025; Căn cứ Thông tư số 108/2010/TT-B Q P ngày 30/8/2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định phân cấp, ủy quyền quyết định dự án đầu tư và xây dựng trong Bộ Quốc phòng; Căn cứ Quyết định số 4067/QĐ-BQP ngày 26/10/2012 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư rà phá bom mìn, vật n ổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1; Căn cứ Quyết định số 4047/QĐ-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật n ổ Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót l ại sau chiến tranh tại tỉnh Cao B ằ ng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1; Căn cứ Báo cáo số 1056/BCGSĐGĐT ngày 09/6/2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về việc giám sát đánh giá đầu tư dự án rà phá bom mìn, vật n ổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1 và Hồ sơ liên quan đã trình Cục Kế hoạch đầu tư/BQP thẩm định, ủy quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; Văn bản số 2829/KHĐT-PT ngày 05/7/2016 của Cục Kế hoạch và Đầu tư /BQP về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1; Căn cứ Văn bản số 6346/BQP-KHĐT ngày 08/7/2016 của Bộ Quốc phòng về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh dự án rà phá bom mìn, vật n ổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1; Xét đề nghị của Ban QLDA RPBM Quân khu 1 tại Tờ trình số 1 223/TTr-BQL ngà y 13/7/2016 và Báo cáo số 19 26/BTM-BC ngày 14 /7/2016 của Bộ Tham mưu về kết quả thẩm định điều chỉnh phê duyệt dự án rà phá bom mìn, vật n ổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng S ơ n thuộc địa bàn Quân khu 1 với những nội dung sau: 1. Tên dự án: Dự án đầu tư rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1. 2. Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Quân khu 1 3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm CNXL bom mìn/BTL Công binh. 4. Địa điểm đầu tư: tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 5. Mục tiêu đầu tư: Triển khai thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ nhằm bảo đảm an t o àn tính mạng, tài sản của nhân dân, thu hút đầu tư mang lại sự tăng trưởng cao và bền vững trên tất cả các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và các khu công nghiệp tập trung hỗ trợ cho sự phát triển của các ngành kinh tế địa phương. 6. Qui mô đầu tư: 657 ha (theo QĐ số 4047/QĐ-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Phương án Kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn của dự án). - Diện tích cần thực hiện RPBM trên cạn đến độ sâu 3m tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng là 370 ha; - Diện tích cần thực hiện RPBM trên cạn đến độ sâu 3m tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn là 287 ha. 7. Giải pháp kỹ thuật thực hiện: Tuân thủ Quy trình kỹ thuật và Phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên cạn đến độ sâu 3m đã được phê duyệt tại Quyết định số 4047/QĐ-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Quốc phòng. a) Các bước thực hiện tại khu vực bãi mìn: - Bước 1: Dọn mặt bằng bằng thủ công; - Bước 2: Dò tìm, xử lý bằng thủ công đến độ sâu 7cm; - Bước 3: Kiểm tra, phá hủy tại chỗ bom-mìn-vật nổ đến độ sâu 7cm; - Bước 4: Dò tìm BMVN bằng máy dò mìn đến độ sâu 0,3m; - Bước 5: Đào kiểm tra, xử lý BMVN đến độ sâu 0,3m; - Bước 6: Kiểm tra, phá hủy tại chỗ bom-mìn-vật nổ đến độ sâu 0,3m; - Bước 7: Dò tìm BMVN bằng máy dò bom đến độ sâu 3m; - Bước 8: Đào đất, kiểm tra xử lý BMVN đến độ sâu 3m. b) Thu gom tiêu hủy bom mìn, vật nổ thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật và quy tắc an toàn do TCKT và BTL Công binh quy định. c) Giám sát, kiểm tra chất lượng công tác rà phá bom mìn: thực hiện theo Chỉ thị 47/2002/CT-BQP ngày 02/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về khảo sát, dò tìm xử lý BMVN bảo đảm nhiệm vụ kinh tế quốc phòng; Quy trình kỹ thuật dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 08/7/2003 của Bộ Quốc phòng. 8. Tổng mức đầu tư (đã làm tròn số): 74.000.000.000 đồng (Bảy mươi tư tỷ đồng). Theo Quyết định số 4067/QĐ-BQP ngày 26/10/2012 và Quyết định s ố 4047/QĐ-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Quốc phòng. Cụ thể: - Chi phí RPBM: 67.260.000.000 đồng; - Chi phí QLDA: 652.000.000 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư: 2.478.000.000 đồng; - Chi phí khác: 2.783.000.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 827.000.000 đồng. (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (theo Chương trình 504 cấp qua BQP). 10. Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án. 11. Phương thức thực hiện: Chỉ định thầu các đơn vị ngành Công binh thực hiện theo Quyết định số 2518/QĐ-BQP ngày 15/7/2013 của Bộ Quốc phòng. 12. Thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh thành: năm 2013-2018. Điều 2. Giữ nguyên nhiệm vụ, chức năng giao cho các đơn vị liên quan tại Quyết định số 4067/QĐ-BQP ngày 26/10/2012, Quyết định số 4047/QĐ-BQP ngày 22/10/2013 và Quyết định số 2518/QĐ-BQP ngày 15/7/2013 của Bộ Quốc phòng; Thời gian tổ chức thực hiện theo tiến độ 2013-2018. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và nối tiếp theo tiến độ điều chỉnh dự án, làm cơ sở để triển khai dự án. Bộ Tham mưu/QK 1 , Ban QLDA và Thủ trưở ng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Thủ trư ở ng BQP (để báo cáo); - Văn phòng CQTT BCĐ 504; - Bộ KH&ĐT (Vụ 1); - Bộ Tài chính (Vụ 1); - UBND tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn; - Kho bạc NN tỉnh Thái Nguyên; - Cục Tác chiến/BTTM; - Cục KH &ĐT/BQP; - Cục Tài chính/BQP, TCKT; - BTL QK1; BTL Công binh; - TTBM/BTLCB, Lữ CB575/QK1; - Lưu: VT, CB;T17. TƯ LỆNH Thiếu tướng Ngô Minh Tiến CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN : RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ CÒN SÓT LẠI SAU CHIẾN TRANH TẠI TỈNH CAO BẰNG VÀ LẠNG SƠN THUỘC ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1 (Kèm theo Quyết định số: 1336/ QĐ-BTL ngày 14/7/2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1) STT HẠNG MỤC CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐVT KH Ố I LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TI Ề N T Ổ NG MỨC ĐẦU T Ư , TDT (Đã làm tròn số) 74.000.000.000 I CHI PHÍ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT N Ổ GI (1+2+3) 67.260.000.000 1 Tại t ỉ nh Cao Bằng G 1 cb Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 35.957.191.328 2 Tại Lạng S ơ n G 1 ls Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 30.636.255.267 3 Chi phí Lán trại Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 665.934.466 II CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Gql Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 652.000.000 III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU T Ư Gtv tổng 1-5 2.478.000.000 1 Chi phí lập dự án Theo QĐ 4067/QĐ-BQP 165.731.280 2 Chi phí khảo sát lập Phương án KTTC&DT Theo QĐ 4067/QĐ-BQP 2.197.195.000 3 Chi phí thẩm tra Phương án KTTC Theo QĐ 4067/QĐ-BQP 43.943.900 4 Chi phí thẩm tra dự toán Theo QĐ 4067/QĐ-BQP 38.921.740 5 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Theo QĐ 4067/QĐ-BQP 31.388.500 IV CHI PHÍ KHÁC Gk tổng 1-6 2.783.000.000 1 Lệ phí thẩm định dự án Theo QĐ 4067/QĐ-BQP 7.000.000 2 Lệ phí thẩm định phương án KTTC và dự toán Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 30.000.000 3 Chi phí kiểm toán Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 59.934.102 4 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 39.956.068 5 Chi phí tiêu hủy vật nổ thu gom được Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 1.331.868.932 6 Chi phí kiểm tra chất lượng công trình Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 665.934.466 7 Chi phí giám sát thi công công trình Theo QĐ 4047/QĐ-BQP 498.118.981 8 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Theo QĐ 4067/QĐ-BQP 150.000.000 V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp điều chỉnh dự phòng 827.000.000