1118/QĐ-BGTVT

Quyết định 1118/QĐ-BGTVT năm 2018 về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1118 /QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 0 5 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch v ụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (phụ lục kèm theo). Điều 2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ, Doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý khai thác các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc có thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này. Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Đối tác công tư, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; - Các Ban QLDA: 2, 6, 7, Thăng Long, Hồ Chí Minh; - Các Tổng công ty: VEC, CIPM; - Các nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ; - Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; - Lưu VT, KHCN (3). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Đình Thọ PHỤ LỤC 1 LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN QUỐC LỘ 1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1118 /QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận t ả i) TT Tên trạm Dự án Cơ quan NNCTQ Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án Th ờ i gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC) 02 làn trung tâm (tiếp giáp gi ả i phân cách giữa đường) Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn h ợ p) 2 làn hỗn h ợ p ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều) CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC Quốc lộ 1 1 Trạm K m 152+080 QL1 (Trạm Bắc Ninh) Dự án đầu tư xây dựng công trình c ả i tạo nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang Bộ GTVT LD Văn Phú Invest + 319 + Đại Dương + TCT CP XNK&XD VN Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 2 Trạm Km216+600 QL1 (Trạm Nam Giẽ) Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn 215+715 - KM235+885 tỉnh Hà Nam Bộ GTVT FECON + CIENCO 1 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 3 Trạm Tào Xuyên Dự án xây dựng QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa Bộ GTVT BOT ĐT Thanh Hóa Dừng thu theo Quyết định số 2661/QĐ-TCĐBVN ngày 07/8/2017 của Tổng cục ĐBVN (*) 4 Trạm Hoàng Mai Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1A đoạn KM368+400 (Nghi Sơn) - KM402+330 (Cầu Giát) t ỉ nh Thanh Hóa và Tỉnh Nghệ An Bộ GTVT C I ENC O 4 & TCT 319 Đã vận hành 30/08/2018 31/12/2018 5 Trạm Bến Thủy Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh - T ỉ nh Nghệ An và Dự án Nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Nam Cầu Bến Th ủy -Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, T ỉ nh Hà Tĩnh Bộ GTVT C I ENC O 4 27/01/2018 30/08/2018 31/12/2018 6 Trạm B ế n Thủy II Đã vận hành 30/08/2018 31/12/2018 7 Trạm Cầu Rác Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT Tổng Cty Sông Đà Không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*) 8 Trạm Km604+700, QL1, Quảng Bình (Trạm TASCO Quảng Bình) Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 597+549 - KM605+000 và đoạn KM 617+000 - KM641+000 tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT TASCO Đã vận hành 30/06/2018 31/12/2018 9 Trạm Quán Hàu Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Đồng H ớ i - tỉnh Quảng Bình Bộ GTVT CT TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới Đã vận hành 30/07/2018 31/12/2018 Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM672+600-KM704+900 t ỉ nh Qu ả ng Bình Bộ GTVT Trường Thịnh Đã vận hành 30/07/2018 31/12/2018 10 Trạm Km763+800 QL1 (Trạm Đông Hà) Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị Bộ GTVT Trường Thịnh Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ KM741 +170-KM756+706 t ỉ nh Quảng Tr ị Bộ GTVT LD Trường Thịnh+Trường Sơn 11 Trạm Bắc Hải Vân Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia QL1 tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT LD Hưng Phát + QK 1 +699+Việt Thành Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 12 Trạm Km 943+975, QL 1, Quảng Nam. (Trạm Hòa Phước) Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam (Hòa Cầm-Vĩnh Điện), Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam Bộ GTVT Cty 545 Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn KM947-KM987 theo hình thức hợp đồng BOT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL1A đoạn qua t ỉ nh Quảng Nam Bộ GTVT Cty 545 13 Trạm Tam Kỳ Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM987- KM 1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình m ở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (KM942-KM1027) Bộ GTVT Tổng 5 Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 14 Trạm Km 1064+730 QL1, tỉnh Quảng Ngãi (Trạm Tư Nghĩa) Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua thị trấn Đức Ph ổ , Huyện Đức Phổ, T ỉ nh Qu ả ng Ngãi Bộ GTVT LD Thiên Tân + Thành An Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 1063+877-KM 1 092+577 Bộ GTVT LD Thiên Tân + Thành An 15 Trạm Km 1 148+1300, QL. 1 , Bình Định (Trạm Bắc Bình Định) Dự án đầu tư xây dựng công trình m ở rộng QL1 đoạn KM1125-KM1153, Tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT LD Thành An + Bắc Ái + Long Trung Sơn + Vinaconex PVC 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 16 Trạm Km 1 212+550 Quốc lộ 1 (Trạm Nam B ì nh Định) Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1212+400 - KM1265+00 Tỉnh Bình Định và T ỉ nh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT LD Hoàng Sơn + Kiến Hoàng 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 17 Trạm An Dân Dự án xây dựng hầm Đèo Cả Bộ GTVT Cty Đèo Cả 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 18 Trạm Đèo C ả 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 19 Trạm Ninh An Dự án mở rộng QL1 đoạn KM1374+525 - KM 1392 và KM1405 - KM1425 t ỉ nh Khánh Hòa Bộ GTVT Cty Đèo C ả + C ty Vietinbank + Hải Thạch 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 20 Trạm Cam Thịnh (Km 1 517, QL1, Khánh Hòa) Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 đoạn KM1488 - KM1525 tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT Cty XD 194 31/03/2018 30/09/2018 31/12/2018 21 Trạm Km 1584+100, QL1 (Trạm Cà Ná) Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuy ế n tránh QL1A đoạn qua tp Phan Rang Tháp Chàm T ỉ nh Ninh Thuận Bộ GTVT LD Cty 577 & C II 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 Dự án đầu tư xây dựng công trình m ở rộng QL1 các đoạn Km 1 525- Km 1 551+400, Km 1 563-Km 1 567+500, Km 1 573+350- Km 1 574+500, Km 1 581+950- Km 1 584+550, Km 1 586-Km 1 588+500 Tỉnh Ninh Thuận Bộ GTVT Cty CP HTKT TP HCM 22 Trạm Km 1661+600 (Trạm Bình Thuận) Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1642 -KM1692, T ỉ nh Bình Thuận Bộ GTVT Cty BOT Bình Thuận 30/05/2018 30/07/2018 31/12/2018 23 Trạm Cầu Đồng Nai (Km 1870+150, QL1, tỉnh Đồng Nai) Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ Ngã Ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa Bộ GTVT TCT XD số 1 Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 24 Trạm Sông Phan (Km 1725, QL1, Bình thuận) Dự án đầu tư xây dựng công trình c ả i tạo nền m ặ t đường QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng Nai Bộ GTVT TCT 319 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 25 Trạm K m1 841+912 QL1, Đồng Nai (Trạm Tr ả ng Bom) Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai Bộ GTVT Đồng Thuận 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 26 Km 1 999+300 QL1 Tiền Giang. (Trạm Cai Lậy) Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh thị trấn Cai Lậy và tăng c ườ ng mặt đường đoạn QL1 tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT Cty XD số 9 + Thi S ơ n Vận hành khi tổ chức thu lại 31/12/2018 27 Km2079+535, QL1 (Trạm C ần Thơ - Phụng Hiệp) Dự án đầu tư xây dựng công trình m ở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT Cty CPĐT Phương Nam + Ct y CPĐT PACIFIC Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 28 Km2123+250 QL1, Sóc Trăng (Trạm Sóc Trăng) Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM2118+600 - KM2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh tp Sóc Trăng của QL1, t ỉ nh Sóc Trăng Bộ GTVT BVEC-TR I CO Đã vận hành 30/07/2018 31/12/2018 29 Km2171+200 Q 1 , Bạc Liêu (Trạm Bạc Liêu) Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn cửa ngõ phía Bắc tp Bạc Liêu (KM2169+056,65 - KM2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức HĐ BOT Bộ GTVT C ty CPĐT Phương Nam + Ct y CPĐT PACIFIC Đã vận hành 30/07/2018 31/12/2018 Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14) 30 Trạm km957+400, QL.14, Bình Phước (Trạm số 2 QL14) Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài (KM921+025 - KM962+331 QL14) tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT Đức Thành Đang làm thủ tục di dời trạm, sẽ triển khai khi tổ chức thu trạm mới 31 Trạm Km 1 610+800, QL.14, Gia Lai (Trạm Hàm Rồng) Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ PLEIKU-Cầu 110 (KM542 - KM607+850) Bộ GTVT Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 32 Trạm Km 1667+570, QL.14, Gia Lai (Trạm cầu 110) Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 33 Trạm Km 1747, QL.14, Đăk Lăk Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM 1 738+148-KM1763+610, T ỉ nh Đắk L ắ k B ộ GTVT LD Quang Đức, Đông Hưng Gia Lai, Sê san 4A 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 34 Trạm Km 1807+500, Q14, Đắk Nông (Trạm Toàn Mỹ 14) Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM1793+600 - KM1824+000 Tỉnh Đắk Nông B ộ GTVT LD Toàn Mỹ 14, Băng Dương Đã vận hành 30/09/2018 31/12/2018 CÁC TRẠM ĐANG XÂY DỰNG Quốc lộ 1 1 Trạm Km24+800 Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Bắc Giang-Tp.Lạng Sơn đoạn km45+ 1 00-Km108+500, kết hợp tăng cường m ặ t đường Q L1 đoạn Km 1 +800-Km 1 06+500, t ỉ nh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn Bộ GTVT Công ty Đèo Cả Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành (Dự kiến ghép vào trạm Km 193+600) 2 Trạm K m 193+600 Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành 3 Trạm Nam Hải Vân Dự án xây dựng hầm Đèo C ả Bộ GTVT Cty Đèo Cả Đàm phán đ ể thu chung với trạm Bắc Hải Vân 4 Trạm Cù Mông Dự án xây dựng hầm Đèo Cả Bộ GTVT Cty Đèo Cả Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành (*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định. PHỤ LỤC 2 LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ NGOÀI QL1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1118 /QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải) TT Tên trạm Dự án Cơ quan NNCTQ Nhà đầu tư Thời gian chậm nhất chuy ể n sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC) 02 làn trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường) Các làn còn lại (tr ừ 02 làn hỗn h ợ p) 2 làn hỗn h ợ p ETC+MTC (01 làn sát lề đ ườ ng/ 1 chiều) CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC Quốc lộ 1K 1 Trạm số 1 tại Km5+775 QL1K Dự án c ả i tạo, nâng cấp QL1K đoạn KM2+487 - KM12+971 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh Bộ GTVT LD Cty 1 94, CIENC O 6, Cty TNHH ĐTXD cơ sở hạ t ầ ng Phú Thọ 30/03/2019 30/06/2019 31/12/2019 Trạm số 2 tại Km9+600 QL1K 30/03/2019 30/06/2019 31/12/2019 Quốc lộ 2 2 Bắc Thăng Long- Nội Bài Dự án xây dựng QL2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Bộ GTVT BOT QL2 Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*) 3 Trạm số 1 Km 12 +455 QL2; Dự án cải t ạ o, nâng cấp QL2 đo ạ n N ộ i Bài - Vĩnh Yên Bộ GTVT BOT Vietracimex8 Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*) Trạm số 2 Km 26 +549 QL2 4 Trạm C ầu Hạc Trì Dự án đầu tư xây dựng c ô ng trình cầu V iệt Trình mới (Cầu Hạc Trì) Dành riêng cho giao thông đường bộ qua Sông Lô, QL2 Bộ GTVT ClENCO 1 +Yên Khánh 30/03/2019 30/06/2019 31/12/2019 Quốc lộ 3 5 Trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên Quốc lộ 3 đoạn Thái Nguyên - Bắc K ạ n Bộ GTVT CIENC O 4 30/06/2019 30/06/2019 31/12/2019 Quốc lộ 5 6 Trạm số 1 Km15+150 Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Bộ GTVT V I D I F I 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2019 7 Trạm số 2 Km82+788 Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - H ả i Phòng Bộ GTVT V I D I FI 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2019 Quốc lộ 6 B Trạm Km42+730, QL6, Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình Bộ GTVT LD TCT 36+ Trường L ộc + HANCO 30/04/2019 30/06/2019 31/12/2019 Quốc lộ 10 9 Trạm Tân Đệ Dự án cải tạo nâng cấp QL10 (KM92+900 - KM98+400) đoạn cầu La Uyên C ầu Tân Đệ Bộ GTVT TASCO 20/10/2016 31/12/2018 31/12/2018 Quốc lộ 18 10 Trạm Đại Yên (Km97+050, QL18, Quảng Ninh) Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP Uô ng Bí - Hạ Long Bộ GTVT Đại Dương 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 Quốc lộ 19 11 Trạm Km55+900, QL19, Bình Định Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn M 1 4+054,51 - KM50+000 trên địa bàn tỉnh Bình Định và đoạn KM108+00 - KM131+300 trên địa phận t ỉ nh Gia Lai Bộ GTVT TCT 36 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 12 Trạm Km 1 24+720, QL19, Gia Lai 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 Quốc lộ 20 13 Trạm Tân Phú Dự án s ử a chữa, nâng cấp QL20 đoạn KM76+000 ÷ KM206+000, T ỉ nh Đồng Nai Bộ GTVT LD Cty 7/5 & Cty Hùng Phát, Cty Đại Phát Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*) 14 Trạm Liên Đầm, Km 145+500 QL 20, Lâm Đồng Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 đoạn KM123+105,17-KM268+000, T ỉ nh Lâm Đồng Bộ GTVT LD TCT 319+Yên Khánh+Thái Sơn 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 Quốc lộ 32C 15 Trạm Tam Nông Km67+300, QL32 Đường HCM, đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Q L 32 đoạn từ C ổ Tiết đến cầu Trung Hà Bộ GTVT LD Hùng Thắng + TASCO 31/12/2018 30/06/2019 30/06/2019 Quốc lộ 38 16 Trạm C ầu Yên Lệnh Dự án đầu tư xây dựng C ầu Yên Lệnh - QL38-T ỉ nh Hưng Yên- Hà Nam theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT LD Thăng Long & C I ENC O 4 31/12/2018 30/06/2019 30/06/2019 Quốc lộ 50 17 Trạm cầu Mỹ Lợi, Km 34+826, QL50 Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (KM34+826 QL50) địa bàn Tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT LD Phát Đạt+ C ty Cp Bê tông 602 Long An 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 Quốc lộ 51 18 Trạm T 1 (Km 1 1+000) Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 Bộ GTVT BVEC 30/03/2019 30/09/2019 31/12/2019 19 Trạm T2 (Km28+480) 30/03/2019 30/09/2019 31/12/2019 20 Trạm T3 (Km56+450) 30/03/2019 30/09/2019 31/12/2019 Quốc lộ 60 21 Trạm cầu Rạch Miễu Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu QL60 T ỉ nh Tiền Giang - B ế n Tre theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT BOT Rạch Miễu 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 22 Trạm C ầu C ổ Chi ê n Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cổ Chi ê n, QL60, T ỉ nh Trà Vinh và Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT C I ENC O 1+ Tuấn Lộc 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 Quốc lộ 91 23 Trạm Km 16+905 QL91 (Trạm T 1 ) Dự án đầu tư xây dựng công trình c ả i tạo, nâng cấp QL91 đoạn KM 14+000 - KM50+889 địa ph ậ n TP Cần Thơ Bộ GTVT LD KCN+ Cường Thuận IDICO 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 24 Trạm Km50+050 QL91 (Trạm T2) 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 CÁC TRẠM ĐANG XÂY D Ự NG Quốc lộ 3 25 Trạm Km76+080 (trên đường QL3 hiện tại) Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc K ạ n) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km 1 00 theo hình thức hợp đồng BOT Bộ GTVT CIENC O 4, Trường Lộc, Tuấn Lộc 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 Quốc lộ 10 26 Trạm Tiên Cựu Dự án cải tạo nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn Bộ GTVT TASCO Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành Quốc lộ 18 27 Trạm Phả Lại Dự án c ả i tạo nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí Bộ GTVT Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành Quốc lộ 26 28 Trạm Km8+800 Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa Bộ GTVT Cty XD 501 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 29 Trạm 93+770 Đoạn qua t ỉ nh Đắk Lắk 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 Tuyến nối QL32 v ớ i QL32C 30 Trạm cầu Việt Trì Dự án BOT đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C Bộ GTVT Cty CP Tập đoàn Phú Mỹ Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành Quốc lộ 38 31 Trạm Km 1 1+625, QL38 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận t ỉ nh Bắc Ninh và t ỉ nh Hải Dương Bộ GTVT Công ty cổ phần BOT38 Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành Dự án cầu Thái Hà 32 Trạm Cầu Thái Hà Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà Bộ GTVT Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành QL30 33 Trạm Km8+300 QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh Bộ GTVT Tập đoàn T&T và Phú Mỹ Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành QL 5 3 34 Trạm Km 12+400 Đoạn Long Hồ - Ba Si Bộ GTVT CTCP HTĐT&GT - XL Cửu Long - Tùng Tr ườ ng Sơn - Cty ĐTPT &XD H à An Đang thỏa thuận để dừng triển khai (*) (*) Ghi ch ú : Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định . PHỤ LỤC 3 LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN CÁC TUYẾN CAO TỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1118 /Q Đ -BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải) TT Tên trạm Dự án Cơ quan NNCTQ Nhà đầu tư Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC) 02 làn trung tâm (tiếp giáp gi ả i phân cách giữa đường) Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn h ợ p) 2 làn hỗn hợp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều) Cao tốc đã vận hành khai thác 1 Trạm thu kín Pháp Vân - C ầu Giẽ Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - C ầu Giẽ Bộ GTVT Liên danh Cty Minh Phát + CIENCO 1 + Phương Thành 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 2 Trạm thu kín HN-HP Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Bộ GTVT VIDIFI 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 3 Trạm thu kín C ầu Giẽ - Ninh Bình Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Bộ GTVT VEC 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 4 Trạm thu kín Nội Bài - Lào Cai Cao tốc Nội Bài - Lào Cai Bộ GTVT VEC 30/03/2019 31/12/2019 31/12/2019 5 Trạm thu kín TP HCM - Trung Lương Cao tốc TP HCM - Trung Lương Bộ GTVT Yên Khánh 30/06/2019 31/12/2019 31/12/2019 6 Trạm thu kín HCM Long Thành - Dầu Giây Cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây Bộ GTVT VEC 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 7 Trạm thu kín Đà N ẵ ng - Quảng Ngãi Cao tốc Đà N ẵ ng - Quảng Ngãi Bộ GTVT VEC Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành 8 Trạm thu kín Bắc Giang - Lạng Sơn Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn Bộ GTVT UDIC+Phương Thành+Cty 468+CPXD số 1+ Cty Mỹ Đà Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành 9 Trạm thu kín Trung Lương - Mỹ Thuận Dự án đường Trung Lương - Mỹ Thuận Bộ GTVT Tuấn Lộc, Yên Khánh, Thắng Lợi, BMT, CII, B&R, Hoàng An Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành 10 Trạm thu kín B ế n Lức - Long Thành Cao tốc B ế n Lức - Long Thành Bộ GTVT VEC Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành 11 Trạm La Sơn - Tuy Loan Dự án xây dựng hầm Đèo Cả Bộ GTVT Công ty Đèo C ả Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành