2947/HD-UBND

Hướng dẫn 2947/HD-UBND năm 2015 điều chỉnh dự toán công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do tỉnh Tây Ninh ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2947 / HD -UBND Tây Ninh , ngày 07 tháng 10 năm 20 15 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BXD TỪ NGÀY 15/5/2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH Kính gửi: - Thủ tr ưởng các sở, ban , ngành, đoàn thể tỉnh; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các chủ đầu tư; - Các trung tâm, ban quản lý dự án; - Các doanh nghiệp xây dựng. Căn c ứ Luật Xây dựng số 50/2014/QHI3 của Quốc hội ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty , doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, t rang trại, hộ gia đình , cá nhân và cơ quan, t ổ chức có t huê mướn lao động; Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn ph ương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng cô ng trình; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ- U BND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng trên địa bàn t ỉnh ; Xét Tờ trình số 1226/TTr-SXD ngày 31/7/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt, ban hành h ướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh k ể từ ngày 15/5/2015, Ủ y ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình và giá gói thầu theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng , cụ thể như sau: I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015 thì việc áp dụng quy định của Hướng dẫn này do người quyết định đầu tư quyết định. 2. Các công trình dở dang sử d ụng v ốn Nhà nước mà kh ối lượng còn lại thực hiện sau ngày 15/5/2015 được người quyết định đầu tư tổ chức quản lý chi phí theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP thì căn cứ theo hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng để thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây d ựng công trình theo Hướng dẫn này và các quy định hiện hành khác có liên quan. 3. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện t heo nội dung hợp đồng đã ký kết. 4. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì t iếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng. 5. Các công trình sử dụng những đơn giá nhân công, máy và thiết bị thi công theo hình thức hợp đồng trọn gói, không áp d ụng điều chỉnh theo hướng dẫn này. II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí m áy thi công trong đơn giá xây dựng công trình đối với phần xây d ựng như sau: 1.1 Chi phí nhân công: Đối với dự toán đã điều chỉnh theo Hưóng dẫn số 1484/HD- U BND ngày 09/7/2013 của U BND tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới, dự toán lập theo Quyết định s ố 564/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng thì đơn giá nhân công theo nhóm được n hân tiếp với hệ số điều chỉnh bình quân tương ứng theo nhóm đó cho từng khu vực như sau: Bả ng s ố 1 S tt Khu vực Hệ s ố đ iều ch ỉnh bình quân theo nhóm t ương ứng Ghi chú Quy đổi theo Nhóm Ký hiệu Giá trị 1 Thành phố Tây Ninh (Vùng IV cũ → Vùng II mới) Nhóm I (c ũ ) → Nhóm I (mới) K 1 1,069 Phụ lục 1 Nhóm II (cũ) → Nhóm I (mới) K 4 1,006 Phụ lục 2 Nhóm III (cũ) →Nh óm I (mới) K 7 0,9 11 Phụ lục 3 Nhóm II (cũ) → Nhóm II (mới) K 10 1,132 Phụ lục 4 Nhóm III (cũ) → Nhóm II (mới) K 13 1,025 Phụ lục 5 2 Huyện Trảng Bàng, Gò Dầu (Vùng III cũ → Vùng II m ới ) Nhóm I (cũ) → Nhóm I (mới) K 2 0,984 Phụ lục 1 Nhóm II (cũ) → Nhóm I (mới ) K 5 0,925 Phụ lục 2 Nhóm III (cũ) → Nhóm I (m ới ) K 8 0,838 Phụ lục 3 Nhóm II (cũ) →Nhóm II (mới) K 11 1,041 Phụ lục 4 Nhóm III (cũ) →Nhóm II ( mới ) K 14 0,943 Phụ lục 5 3 Các h uyện: Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, B ến c ầu , Hòa Thành và D ương Min h Châu . (V ùng IV cũ → Vùng III m ới ) Nh óm I (cũ) → Nhóm I (mới) K 3 0,994 Phụ lục 1 Nhóm II (cũ) →Nhóm I (mới) K 6 0,936 Phụ lục 2 Nhóm III (cũ) →Nhóm I (mới) K 9 0,847 Phụ lục 3 Nhóm II (cũ) → Nhóm II ( mới ) K 12 1,053 Phụ lục 4 Nh óm III (cũ) →Nhóm II ( mới ) K 15 0,953 Phụ lục 5 1.2. Chi phí ca máy và thiết bị thi công: a) K ể từ ngày Hướng dẫn này có hiệu lực, chi phí ca máy và th iết bị thi công được tính trực tiếp trong hồ sơ dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; b) Đ ối với giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 564/QĐ- U BND ngày 20/3/2015 của UBND t ỉnh Tây Ninh ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng thì được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh K ĐC MTC cho t ừng khu vực như sau: Bảng số 2 Stt Khu vực H ệ số điều chỉnh K ĐC MTC Thành phố Tây Ninh (Vùng IV cũ → Vùng II mới) 0,985 2 Huyện Trảng Bàng, Gò Dầu (V ùng III cũ → Vùng II mới ) 0,954 3 Các huyện: Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến cầu, H òa Thành và D ương Minh Châu. (Vùng IV cũ → Vùng III mới) 0,959 Ghi chú: Hệ số điều chỉnh đã bao gồm điều chỉnh giá nhiên liệu về thời điểm tháng 6/2015. Cụ thể giá nhiên liệu, năng lượng được trình bày trong bảng số 3. Bảng s ố 3 S tt Nhiên liệu, năng lượng Hệ số Nhiên liệu phụ Giá Thuế bảo vệ môi trường Đơn vị Ghi ch ú 1 Điện (bình quân) 1,07 1.518 - đ ồng/k W Theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 của Bộ C ông Thương, ứng với gi á điện s ản xuất giờ bình thường cấp điện áp dưới 6 kV (Ch ưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). 2 Dầu Diezel 0,05S 1,05 16.070 1.500 đồng/lít - Giá xăng dầu tại thời điểm tháng 06/2015 ( đã bao g ồm t huế giá trị gia tăng). - Thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết s ố 888a/2015/UBTVQH 1 3 ngày 02/04/2015 của Ủ y ban Thường vụ Quốc hội. (phần thuế b ảo vệ môi trường không tính thuế giá trị gia tăng). 3 Xăng RON92 1,03 20.710 3.000 đ ồng/lít 4 Mazut 3.0S - 13.100 900 đ ồng/kg 2. Các khoản mục chi phí tính b ằng định mức tỷ lệ % trong dự toán xây dựng: Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ % trong dự toán chi phí xây d ựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu th uế tính trước , th uế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi c ông thực hiện theo quy định hiện hành. 3. Một số khoản mục chi phí khác: Các khoản mục chi phí khác như: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình được tính bằng tỷ lệ % theo quy định hiện hành. 4. Thời gian áp dụng việc điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới: Áp dụng kể từ ngày 15/5/2015. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Những dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình chưa phê duyệt quyết định đầu tư: Chủ đầu tư xác định tổng mức đầu tư của dự án (hoặc dự toán xây dựng đ ối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) phù hợp với chế độ tiền lương mới quy định tại Hướng dẫn này trước khi trình duyệt. 2. Nh ững dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đã được phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa tổ chức triển khai thực hiện: Chủ đầu tư sử dụng khoản chi phí dự phòng nằm trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt đ ể tổ chức điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Hướng dẫn này nh ằm làm cơ sở cho giá gói thầu và các vấn đề khác có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 3. Những dự án đ ầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - k ỹ th uật xây dựng công trình đang trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng: 3.1. Đối với hợp đồng theo hình th ức trọn gói: Chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu tuân thủ theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết để nghiệm thu thanh toán khối lượng hợp đồng th eo quy định, không thực hiện điều chỉnh theo Hướng dẫn này. 3.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, trường hợp cần thiết để đảm bảo lợi ích thỏa đáng về tiền lương của người lao động, chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp xác định khối lượng xây dựng tương ứng với giá trị cụ thể trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi tiến hành điều chỉnh giá hợp đồng. 3.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải chịu trách nhiệm xác định chính xác khối lượng tại thời điểm 15/5/2015 của công trình theo đúng trình tự, nội dung của hợp đồng. Đồng thời, chủ đầu tư phải căn cứ vào thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều ch ỉ nh giá hợp đồng , trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá quy định trong hợp đồng xây dựng đã ký kết, có xem xét từng trường hợp cụ thể sau đây: a) Nếu công trình thi công đảm bảo tiến độ th eo hợp đồng thì khối lượng xây dựng thực hiện từ sau ngày 15/5/2015 được áp dụng đ iều chỉnh dự toán xây dựng theo quy định tại Hướng dẫn này; b) N ếu công trình thi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng nhưng vì lý do khách quan, bất khả kháng và được thỏa thuận trong hợp đồng thi công xây dựng thì ch ủ đầu tư báo cáo trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Nếu được phép điều chỉnh tiến độ và điều chỉnh dự toán xây d ựng công trình thì tiến hành lập dự toán điều ch ỉnh đ ối với khối lượng xây dựng thực hiện từ sau ngày 15/5/2015 theo Hướng dẫn này nhưng phải tuân thủ quy định theo Công văn số 2318/ U BND-KTN ngày 25/10/2012 của U BND tỉnh về việc chỉ đạo gia hạn hợp đồng trong xây dựng cơ bản; c) N ếu chậm trễ tiến độ thi công vì lý do chủ quan của chủ đầu tư hoặc c ủa các nhà thầu có liên quan thì khối lượng xây dựng thực hiện từ sau ngày 15/5/2015 (phần chậm tiến độ) sẽ không điều chỉnh dự toán theo quy định trên đây. 4. Đ ối với công trình xây dựng được phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng tại công tr ình và các quy định khác có liên quan để tổ chức thực hiện. 5. Đ ối với các công trình xây dựng chuyên ngành việc lập dự toán áp dụng theo Đơn giá chuyên ngành thì việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình từ ngày 15/5/2015 thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản và các quy định khác có liên quan. 6. Trong thời gian từ ngày 01/7/2013 đến ngày 14/5/2015 việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 1484 /HD- U BND ngày 09/7/2013 của U BND tỉnh về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nơi nhận: - CT, PCT UBND tỉnh ; - Như trên; - Lãnh đạo VP+CVK; - TT. Tin học (đăng website); - Lưu: VT, VP.UBND tỉnh KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hùng