1858/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1858/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1858/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Quyết định số 1757/QĐ-BNN-XD ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài chính vế sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 04 năm 2007; Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Căn cứ Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư ngày 28/02/2010 của Kho bạc nhà nước Nghệ An; Căn cứ báo cáo kiểm toán số 39/2009/HanoiAC-BCXDCB ngày 24/12/2009 của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội; Căn cứ Tờ trình số 12/KD6 ngày 06/5/2010 của Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VI về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Biên bản thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 09/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Dự án: Xây dựng Thẩm trạm kiểm dịch thực vật Cha Lo. Chủ đầu tư: Chi cục trưởng Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VI. Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Cho Lo thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Thời gian khởi công - hoàn thành: 2008-2009. Điều 2. Kết quả đầu tư: 1. Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị: đồng Nguồn vốn Được duyệt (đồng) Thực hiện (đồng) Tổng số 3.000.663.000 2.728.957.000 1. Vốn ngân sách Nhà nước 3.000.663.000 2.728.957.000 2. Nguồn khác 2. Chi phí đầu tư: Đơn vị: đồng Nội dung Dự án được duyệt Chi phí đầu tư được phê duyệt quyết toán Tổng giá trị 3.000.663.000 2.699.622.000 1- Xây lắp 1.965.855.000 1.977.025.000 2- Thiết bị 505.930.000 504.425.000 3- Chi phí quản lý dự án 51.773.000 51.757.000 4- Chi phí tư vấn 135.605.000 135.495.000 5- Chi khác 23.000.000 30.920.000 6- Dự phòng 318.500.000 (chi tiết như phụ lục số 1 kèm theo) 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản (nếu có): Không 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Đơn vị: đồng Nội dung Tài sản thuộc Chủ đầu tư quản lý Tài sản giao cho đơn vị khác quản lý Thực tế Quy đổi Thực tế Quy đổi Tổng số 2.699.622.000 1. Tài sản cố định 2.653.102.000 2. Tài sản lưu động 46.520.000 (chi tiết như phụ lục số 2 kèm theo) Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan: 1. Trách nhiệm của đơn vị Chủ đầu tư: Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật vùng VI. - Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư cho Dự án hoàn thành trên hệ thống sổ sách kế toán với giá trị là 2.699.622.000 đồng vốn ngân sách nhà nước. - Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 09/9/2010: Tên đơn vị Phải thu (đồng) Phải trả (đồng) 1- Công ty CP tư vấn và xây dựng phát triển nông thôn 6: Chi phí xây dựng (gói thầu số 4) 29.335.000 Tổng số 29.335.000 2. Trách nhiệm của đơn vị nhận bàn giao: Chi cục Bảo vệ thực vật vùng VI Được phép ghi tăng tài sản và quản lý theo dõi theo chế độ kế toán hiện hành, với giá trị tài sản cố định là 2.653.102.000 đồng, tài sản lưu động là 46.520.000 đồng. 3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Chủ đầu tư thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 32.614.000 đồng gồm: - Thu hồi nộp lại Ngân sách 29.335.000 đồng theo chi tiết công nợ. - Chi phí bán hồ sơ mời thầu: Theo hồ sơ quyết toán của chủ đầu tư, tổng thu bán hồ sơ mời thầu là 13.000.000 đồng, đơn vị đã chi 9.721.000 đồng, còn lại 3.279.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; Chi cục trưởng Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VI và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu Trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như điều 4; - Kho bạc Nhà nước Nghệ An; - Lưu: VT, TC. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH Ngô Anh Tuấn PHỤ LỤC 1 CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHA LO (Kèm theo Quyết định số 1858/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đơn vị: đồng STT Nội dung chính Tổng mức đầu tư Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán Giá trị Kho bạc đã thanh toán Giá trị quyết toán được duyệt Tổng số 3.000.663.000 2.728.957.000 2.728.957.000 2.699.622.000 I Xây dựng 1.965.855.000 2.006.360.000 2.006.360.000 1.977.025.000 1 Nhà xét nghiệm, làm việc 1.638.261.000 1.674.922.940 1.674.922.940 1.650.000.526 2 Gara để xe, bể nước ngầm 132.230.000 129.991.107 129.991.107 129.991.107 3 Cổng, hàng rào, sân, thoát nước, bể tự hoại 195.364.000 201.445.953 201.445.953 197.033.367 II Thiết bị 505.930.000 504.425.000 504.425.000 504.425.000 II.1 Thiết bị văn phòng 161.730.000 161.275.000 161.275.000 161.275.000 1 Máy tính + máy in (in màu A4) 34.000.000 33.789.000 33.789.000 33.789.000 2 Máy in kim 12.100.000 12.096.000 12.096.000 12.096.000 3 Điện thoại bàn 990.000 990.000 990.000 990.000 4 Máy fax 4.070.000 4.070.000 4.070.000 4.070.000 5 Máy photocopy 44.000.000 43.780.000 43.780.000 43.780.000 6 Tủ tài liệu (1,8, x 1m) 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 7 Bàn, ghế làm việc (07 bộ), họp 19.360.000 19.360.000 19.360.000 19.360.000 8 Giường cá nhân 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 9 Bình nước nóng 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 10 Máy điều hòa nhiệt độ 9000 BTU 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 11 Máy phát điện 5 KW Diezel 21.560.000 21.560.000 21.560.000 21.560.000 12 Bình bọt PCCC 2.000.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 II.2 Thiết bị xét nghiệm 344.200.000 343.150.000 343.150.000 343.150.000 1 Kính hiển vi (phóng đại 1000 lần) 42.250.000 42.100.000 42.100.000 42.100.000 2 Kính lúp soi nổi 43.400.000 43.300.000 43.300.000 43.300.000 3 Cân kỹ thuật 15.200.000 15.100.000 15.100.000 15.100.000 4 Máy ly tâm 8 chỗ, 6000 vòng/phút 36.200.000 36.100.000 36.100.000 36.100.000 5 Tủ ấm (53 lít) 35.980.000 35.880.000 35.880.000 35.880.000 6 Tủ sấy (53 lít) 32.850.000 32.750.000 32.750.000 32.750.000 7 Máy cất nước 1 lần 35.958.000 35.858.000 35.858.000 35.858.000 8 Máy lắc ngang 46.340.000 46.240.000 46.240.000 46.240.000 9 Bộ rây côn trùng 41.522.000 41.422.000 41.422.000 41.422.000 10 Tủ lạnh 180 lít 4.500.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 11 Dụng cụ thủy tinh 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 III Chi phí ban quản lý dự án 51.773.000 51.757.000 51.757.000 51.757.000 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 135.605.000 135.495.000 135.495.000 135.495.000 1 Lập báo cáo KTKT, quy hoạch chi tiết 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 2 Khảo sát (địa hình, địa chất) 27.600.000 27.600.000 27.600.000 27.600.000 3 Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán 6.000.000 5.890.000 5.890.000 5.890.000 4 Giám sát thi công XD, lắp đặt TB 50.962.000 50.962.000 50.962.000 50.962.000 5 Lựa chọn nhà thầu thi công XD và cung cấp thiết bị 8.043.000 8.043.000 8.043.000 8.043.000 V Chi phí khác 23.000.000 30.920.000 30.920.000 30.920.000 1 Bảo hiểm công trình xây dựng 7.000.000 6.843.000 6.843.000 6.843.000 2 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 8.000.000 5.461.000 5.461.000 5.461.000 3 Kiểm toán 8.000.000 18.616.000 18.616.000 18.616.000 VI Chi phí dự phòng 318.500.000 PHỤ LỤC 2 GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHA LO (Kèm theo Quyết định số 1858/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), STT Nội dung ĐVT Số lượng Giá trị tài sản (đồng) Tài sản cố định Tài sản lưu động I Tài sản cố định 2.653.102.000 1 Nhà xét nghiệm, làm việc m2 350 1.797.842.113 2 Gara để xe, bể nước ngầm 141.638.431 3 Cổng, hàng rào, sân, thoát nước, bể tự hoại 214.687.741 4 Máy tính + máy in (in màu A4) Bộ 1 36.816.526 5 Máy in kim Cái 1 13.179.813 6 Máy photocopy Cái 1 47.702.729 7 Máy điều hòa nhiệt độ 9000 BTU Cái 1 5.992.805 8 Máy phát điện 5 KW Diezel Cái 1 23.491.796 9 Bàn ghế họp Bộ 1 13.543.740 10 Kính hiển vi (phóng đại 1000 lần) Cái 1 45.872.199 11 Kính lúp soi nổi Cái 1 47.179.720 12 Cân kỹ thuật 1 16.452.974 13 Máy ly tâm Cái 1 39.334.594 14 Tủ ấm (53 lít) Cái 1 39.094.881 15 Tủ sấy (53 lít) Cái 1 35.684.431 16 Máy cất nước 1 lần Cái 1 39.070.910 17 Máy lắc ngang Cái 1 50.383.147 18 Bộ rây côn trùng Bộ 1 45.133.450 II Tài sản lưu động 46.520.000 1 Máy Fax Laser panasonic KX-FL-402 4.070.000 2 Máy điện thoại bàn Panasonic KX-TSC 990.000 3 Tủ tài liệu Hòa phát 1.8m x 1m 8.250.000 4 Bàn + ghế làm việc 6.930.000 5 Giường gỗ cá nhân 6.600.000 6 Bình nước nóng Nagakawa 3.300.000 7 Bình bọt PCCC CO2-MT5 1.980.000 8 Tủ lạnh 180L GN-U222, hãng LG (Việt Nam) 4.400.000 9 Dụng cụ thủy tinh 10.000.000