340/TB-BGTVT

Thông báo số 340/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp giải quyết tồn tại vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 340/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ MẠNH HÙNG TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT TỒN TẠI VƯỚNG MẮC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÍN DỤNG NGÀNH GTVT ĐỂ CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG QUỐC GIA Ngày 17/7/2008 tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Tham dự gồm có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Quản lý xây dựng & chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA Biển Đông. Sau khi nghe Ban QLDA Biển Đông, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo quá trình thực hiện dự án và các tồn tại vướng, mắc trong quá trình triển khai, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng kết luận như sau: 1) Bộ GTVT đã có các văn bản số 4739/BGTVT-CGĐ ngày 23/6/2008 và số 5074/BGTVT-CGĐ ngày 07/7/2008 gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc giải quyết một số tồn tại đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương và nghiêm túc thực hiện nội dung các văn bản nêu trên. 2) Về tiến độ yêu cầu: - Đối với các cầu thuộc các gói thầu 01, 04, 05 và 06 đang triển khai thi công phải đảm bảo tiến độ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2009 (tháng 2/2009). - Đối với các cầu mới ký hợp đồng bắt đầu triển khai thi công phải đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo về thời gian thi công phải hoàn thành như sau: cầu 01 nhịp/12 tháng; 02 nhịp/15 tháng và 03 ÷ 05 nhịp/18 tháng. - Đối với các cầu trên QL1A, yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. - Về tiến độ tổng thể: Đảm bảo hoàn thành toàn bộ 17 gói thầu của dự án trước Tết Nguyên đán 2010. Thống nhất tiến độ yêu cầu phải hoàn thành cụ thể cho từng cầu (phụ lục kèm theo). 3) Yêu cầu Cục đường bộ Việt Nam: - Chỉ đạo các nhà thầu trên cơ sở tiến độ yêu cầu cho từng cầu đã kết luận ở trên, rà soát, lập tiến độ thực hiện cho từng hạng mục thi công theo tiến độ yêu cầu của dự án. Căn cứ vào tiến độ đó, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Biển Đông, Tư vấn chỉ đạo quyết liệt, quản lý và theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án. - Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư thiết bị, tài chính để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ hoàn thành theo yêu cầu cho từng cầu, từng gói thầu và của toàn dự án. - Thường xuyên bám sát hiện trường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện theo tiến độ yêu cầu của dự án. Kịp thời phát hiện các nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực, không đảm bảo tiến độ và có các biện pháp xử lý kiên quyết như: bóc tách khoanh khối lượng còn lại của những hạng mục thi công không đảm bảo tiến độ, lập lại dự toán theo quy định hiện hành, thay thế, bổ sung tăng cường nhà thầu phụ thi công để đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án. Đề xuất, báo cáo Bộ cơ chế thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ, phần khối lượng còn lại lập dự toán theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 4199/BGTVT-CGĐ ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT. - Yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu phải thực hiện ngay các biện pháp mạnh nhằm đảm bảo ATGT tránh gây ách tắc, đảm bảo ATLĐ và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - TTr. Lê Mạnh Hùng (để b/c); - TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c); - Các đơn vị dự họp; - Lưu VT, TH. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ YÊU CẦU CỦA CÁC CẦU TRÊN QUỐC LỘ - DỰ ÁN TÍN DỤNG NGÀNH GTVT ĐỂ CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ QUỐC GIA (BƯỚC 1 – GIAI ĐOẠN 1) (Kèm theo Thông báo số 340/TB-BGTVT ngày 31/7/2008 của Bộ GTVT) TT Thông tin gói thầu Tiến độ hợp đồng Ghi chú Miền Tên cầu Đường Lý trình Tỉnh Nhà thầu thi công Thời gian thực hiện hợp đồng Ngày kết thúc hợp đồng Tiến độ hoàn thành yêu cầu Gói thầu số 01 Đã triển khai thi công 24 tháng 1/4/2010 1 B Quán Lưu ĐT 78 Km 4+200 Hà Tây 18 tháng Trước Tết Nguyên đán 2010 2 B Vó QL 1 Km 272+159 Ninh Bình LD CTCP Cơ giới TL&Cty Đạt Phương Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009) 3 B Do QL 1 Km 276+215 Ninh Bình 4 B Tống Giang QL 1 Km 294+220 Thanh Hóa 5 B Cừ QL 1 Km 295+441 Thanh Hóa Gói thầu số 02 Đang thi công 24 tháng 1/4/2010 6 B Khé ĐT 205 Km 21+945 Hưng Yên LD CT cầu 3 TL&CT CPXD số 6 TL 12 tháng Tháng 9/2009 7 B Bía Km 10+250 Hải Dương 18 tháng Trước Tết Nguyên đán 2010 Gói thầu số 03 Đang thi công 24 tháng 1/4/2010 8 T Diễn Thủy QL 1 Km 421+927 Nghệ An LD Cty CTGT 473 và Cty CP XD Tổng hợp 269 9 T Khe Tọ QL 15 Km 220+455 Nghệ An Trước Tết Nguyên đán 2010 10 T Khe chẹt QL 15 Km 399+77 Hà Tĩnh 11 T Sắt QL 15 Km 408+396 Hà Tĩnh 12 T Cầu Tràn QL 15 Km 411+675 Hà Tĩnh Gói thầu số 04 Đang thi công 24 tháng 10/4/2008 13 N Ba Tháp QL 1 Km 541+800 Ninh Thuận LD Cty CPXD CT 510 và Cty CT Đường Thủy Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009) 14 N Gò Đền QL 1 Km 1545+023 Ninh Thuận 15 N Cầu Đỏ QL 1 Km 1545+775 Ninh Thuận 16 N Hộ Tại QL 1 Km 1563+690 Ninh Thuận 17 N Bảo QL 27 Km 268+568 Ninh Thuận Chuyển sang GĐ sau 18 N Bà Bổn 1 QL 1 Km 1595+601 Bình Thuận 19 N Sông Đồng QL 1 Km 1631+875 Bình Thuận 20 N Bến Lội QL 1 Km 1701+065 Bình Thuận 21 N Sông Giêng QL 1 Km 1766+990 Bình Thuận 22 N Sông Phan QL 55 Km 103+440 Bình Thuận Gói thầu số 05 Đang thi công 24 tháng 10/4/2008 23 N Cái Bần Dưới QL 54 Km 18+022 Đồng Tháp LD Cty CP CK&XDCT 465 và Cty Cp XDCTGT 419 Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009) 24 N Cái Bần Trên QL 54 Km 18+464 Đồng Tháp 25 N Cái Quýt QL 54 Km 19+169 Đồng Tháp 26 N Cái Mít QL 54 Km 20+920 Đồng Tháp 27 N Ông Tính QL 54 Km 21+541 Đồng Tháp Gói thầu số 06 Đang thi công 24 tháng 10/4/2008 28 N Cái Dứa QL 54 Km 23+644 Đồng Tháp Tổng Công ty XD CTGT 4 Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009) 29 N Bông Súng QL 54 Km 24+768 Đồng Tháp 30 N Rạch Bàu QL 54 Km 25+384 Đồng Tháp 31 N Cầu Cống QL 54 Km 25+689 Đồng Tháp 32 N Rạch Da QL 54 Km 27+079 Đồng Tháp Gói thầu số 07 Chưa triển khai thi công 20 tháng Cuối 2009 33 B Cốc Ly ĐT HLS2 Km 14+453 Lào Cai LD Cty XD&PT hạ tầng (LICOGI) và Công ty TNHH Thành Phát Gói thầu số 08 Chưa triển khai thi công 20 tháng 34 B Tràn Pó Pe ĐT 254 Km 82+405 Bắc Kạn Công ty xây dựng 99-BQP Cuối năm 2009 35 B Bản ỏm ĐT 254 Km 72+850 Bắc Kạn 36 B Na Mỡ QL 3 Km 56+504 Thái Nguyên 37 B Ngọc Long 1 ĐT 252 Km 3+013 Thái Nguyên 38 B Ngọc Long 2 ĐT 252 Km 4+359 Thái Nguyên 39 B Gốc Duối ĐT 261 Km 1+800 Thái Nguyên 40 B Yên Dưỡng ĐT 329 Km 8+398 Phú Thọ 41 B Tạ Xá ĐT 329 Km 21+503 Phú Thọ 42 B Đội 12 ĐT 319 Km 10+200 Phú Thọ Gói thầu số 09 Chưa triển khai thi công 43 T Phú Khê QL 1 Km 313+327 Thanh Hóa LD Cty Đạt Phương & Cty CP Cơ giới TL 08/2009 44 T Sông Lý QL 1 Km 344+197 Thanh Hóa Cuối 2009 Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010 45 T La Man QL 1 Km 388+020 Nghệ An 08/2009 46 T Yên Lý QL 1 Km 412+685 Nghệ An 08/2009 47 T Cầu Lồi QL 1 Km 415+520 Nghệ An Cuối 2009 Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010 Gói thầu số 10 Đã triển khai thi công 24 tháng 4/5/2010 48 T An Cựu QL 1 Km 827+598 TT Huế LD Cty CP c.trình ĐS và Công ty CP XDGT TTH Quý II/2009 49 T Lương Điền QL 1 Km 854+910 TT Huế 02/2009 Trước Tết Nguyên đán 2009 50 T Cầu Bản QL 49B Km 12+200 TT Huế Cuối 2008 51 T Cầu Bản QL 49B Km 12+400 TT Huế Cuối 2008 Gói thầu số 11 Chưa triển khai thi công 20 tháng 52 B Cầu 1-5 QL 21 Km 206+670 Nam Định Cty CP TASCO 18 tháng Trước Tết Nguyên đán 2010 53 B Ngăm ĐT 12 Km 13+450 Nam Định 18 tháng Trước Tết Nguyên đán 2010 Gói thầu số 12 Chưa triển khai thi công 20 tháng 54 N Sóc Ven QL 61 Km 64+122 Kiên Giang LD Cty CP xây dựng Tân An và Cty TNHH XD Phú Vinh 12-15 tháng Sau khi có mặt bằng (Tính từ thời điểm nhận bàn giao mặt bằng) 55 N Cà Nhum QL 61 Km 69+603 Kiên Giang 56 N Đường Xuồng QL 61 Km 74+673 Kiên Giang Gói thầu số 13 Chưa triển khai thi công 20 tháng 59 N Thầy Phó Ký QL 91 Km 83+200 An Giang Cuối 2009 Gói thầu số 14 Chưa triển khai thi công 22 tháng 60 N Trí Phải QL 63 Km 79+982 Cà Mau Cuối 2009 Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010 Gói thầu số 15 Chưa triển khai thi công 19 tháng 61 T Si QL 45 Km 052+150 Thanh Hóa Cty CP Công trình Đường sắt Cuối 2009 Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010 62 T Thiều QL 47 Km 031+160 Thanh Hóa 63 T Khe Mục QL 15 Km 134+973 Thanh Hóa Gói thầu số 16 Chưa triển khai thi công 610 ngày 64 N Bà Lãnh QL 60 Km 88+362 Trà Vinh Tổng công ty xây dựng CTGT 1 12 tháng Tháng 8/2009 65 N Tiểu Cần QL 60 Km 91+720 Trà Vinh Cuối 2009 66 N Te Te QL 54 Km 115+909 Trà Vinh Gói thầu số 17 Đã triển khai thi công 24 tháng 1/4/2010 67 T Nhi 2 QL 1 Km 791+423 Quảng Trị LD Cty CP XDVT 525 và Cty CP Miền Trung 2/2009 Trước Tết Nguyên đán 2009 68 T Bà Bầu QL 1 Km 1002+324 Quảng Nam Cuối 2009