1126/QĐ-UBND

Quyết định 1126/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1126/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN CHỈNH TRANG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ VỚI HẠ NGẦM CÁC TUYẾN CÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN, VIỄN THÔNG, CHIẾU SÁNG HIỆN ĐANG ĐI NỔI TRÊN TUYẾN PHỐ HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật X â y dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành ph ố Hà N ội; Căn cứ Văn bản số 1149/TTg-KTN ngày 14/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ và V ă n bản số 7394/UBND-GT ngày 31/7/2009 của U BND Thành ph ố về áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn, xây lắp đối với các d ự án, công trình chỉnh trang, nâng cấp, tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ; Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 12/2/2010 của U BND thành phố về việc phê duyệt Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuy ế n cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chi ế u sáng hiện đang đi n ổ i trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy ; Xét đề nghị của UBND quận Cầu Giấy tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 23/2/2010 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đ ấ u thầu các g ói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 210 /BC-KH&ĐT ngày 03 /3/2010 , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng k ỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Qu ố c Việt, quận Cầu Giấy như sau: 1. Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng k ỹ thuật đồng bộ với hạ ng ầ m các tuyến cáp và đ ường dây th ông ti n, vi ễ n thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy được phân chia làm 08 gói th ầ u với t ổ ng giá trị các gói th ầ u là 63.610.923 triệu đồng. Tên và các nội dung khác của các gói thầu theo Phụ lục kèm theo Quy ế t định này. 2. Đối với những gói th ầ u cho các nội du ng công việc thuộc chi phí khác có giá trị nhỏ: Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh g iá h ồ sơ đề xuất các gói thầu tư v ấ n lập thiết kế bản vẽ t hi côn g - dự toán và thi công xây lắp, tư vấn thẩm tra thiết kế b ả n vẽ thi công - dự toán, bảo hiểm, ki ể m toán, đả m bảo giao thông... cho phép Ch ủ đầu t ư áp d ụng hình t hức chỉ định thầu với những nội dung và trình tự theo quy định của Luật Đ ấ u th ầ u và v ă n bản hướng d ẫ n có liên quan. Điều 2. UBND quận Cầu Giấy có t rách nhiệm: - Tập trung tri ể n khai nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư của Dự án đảm bảo ch ấ t lượng và tuân thủ đúng các qu y định hiện hành v ề quản l ý đầu tư xây dựng; sử dụng kinh phí ti ế t kiệm, hiệu quả; Ph ố i hợp chặt chẽ, đ ồng bộ các hạng mục đầu tư của Dự án, rà soát loại bỏ kh ố i lượng và kinh phí trùng lặp; Lưu ý thực hiện các nội dung tại Quyết định s ố 893/QĐ-UBND ngày 12/2/2010 trong quá trình triển khai Dự án. - Tổ chức đấu thầu theo đún g kế hoạch đấu thầu đ ã duyệt đảm b ả o tuân thủ Luật Đấu thầu năm 2005 v à các văn bản hướn g dẫn thi hành Luật . Thực hiện đúng, đủ các nội dung phải đăng tải trên tờ bảo v ệ đ ấ u th ầ u và tra ng thông ti n điện tử về đ ấ u th ầ u của cơ quan quản lý nhà nước v ề đ ấ u th ầ u theo quy định lại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2005. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đ ố c các Sở: K ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông v ận tải, Xây dựng, Qui hoạch-Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin & Tr uy ề n thôn g , Văn hó a - Th ể thao - Du lịch , Công thương, Giám đ ố c Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Chủ tịch U BND quận Cầu Giấy; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Ch ủ tịch UBND TP (đ ể b/c); - Đ/c Nguyễn Văn Khôi - PCT UBND TP; - VPUB: PVP Thịnh; GT, TH; - Lưu: VT, KHĐT ( 19 bản ). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguy ễ n Văn Khôi PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN CHỈNH TRANG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ VỚI HẠ NGẦM CÁC TUYẾN CÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN, VIỄN THÔNG, CHIẾU SÁNG HIỆN ĐANG ĐI NỔI TRÊN TUYẾN PHỐ HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY (Kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của UBND thành phố) TT Tên gói thầu Nội dung gói th ầ u (hạng mục) Giá gói thầu (triệu đồng) Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đ ấ u thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Gói thầu số 1 Tư vấn Thi ế t kế BVTC, lập dự toán hạng mục hạ ngầm các t uyến cáp và đường d ây thông tin, viễn thông. 384,239 Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ Tháng 3/2010 Theo tỷ lệ % 30 ngày 2 Gói thầu số 2 Tư vấn Thiết k ế BVTC, lập dự toán hạng mục hạ ngầm cáp, cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng. 337,774 Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ Tháng 3/2010 Theo tỷ lệ % 30 ngày 2 Gói thầu s ố 3 Tư v ấ n Thi ế t k ế BVTC, lập dự toán Hạng mục Chỉnh trang đồng bộ đường, hè, dải phân cách, thoát nước, cây xanh. 527,801 Chỉ đinh thầu 01 t ú i hồ sơ Tháng 3/2010 Theo tỷ lệ % 30 ngày 4 Gói thầu số 4 Xây dựng hệ thống c ố ng, bể kỹ thuậ t ; Thu h ồ i dây, cáp, cột th ô ng ti n vô ch ủ . 18.416,127 Chỉ định thầu 01 t ú i hồ sơ Tháng 3/2010 Hợp đồng theo đơn giá (giá hợp đ ồ ng theo giá điều chỉnh) 90 ngày 5 Gói thầu số 5 Thu hồi và hạ ngầm dây, cáp thông tin của các đơn vị Công an. 146,127 Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ Tháng 3/2010 45 ngày 6 Gói thầu số 6 Xây dựng hạ ng ầ m cáp, cải tạo hệ th ố ng chi ế u sáng công cộng; Đặt ống chờ để hạ ngầm cáp điện lực trung thế. 11.264,283 Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ Tháng 3/2010 90 ngày 7 Gói thầu số 7 Chỉnh trang đồng bộ đường, hè, dải phân cách, thoát nước, cây xanh. 31.216,997 Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ Tháng 3/2010 90 ngày 8 Gói thầu số 8 Tư vấn giám sát thi công các gói thầu thi công xây l ắ p công trình. 1.317,575 Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ Tháng 3/2010 Theo tỷ lệ % Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp