127/KH-UBND

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang IPv6, giai đoạn 2019-2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/KH-UBND Quảng Ngãi , ngày 30 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HẠ TẦNG, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN T Ỉ NH QUẢNG NGÃI SANG IP v 6, GIAI Đ OẠN 2019-2025 I. C Ă N CỨ LẬP KẾ HOẠCH Nghị định s ố 72/20 1 3/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính ph ủ về Qu ả n lý, cung c ấ p, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 c ủa Thủ tướng Chính phủ v ề Ph ê duyệt Quy hoạch phát tri ể n vi ễ n thông Qu ố c gia đ ế n năm 2020; Ch ỉ thị số 03/2008/CT-BT TTT ngày 06/5/2008 của Bộ Thông tin v à Truyền thông về thúc đẩy s ử dụng đ ịa chỉ Internet thế hệ mới IPv6; Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hành đ ộng quốc gia về IPv6; Quyết đị nh số 1509/QĐ-BTTTT n gà y 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổ i bổ sung Quyết đ ịnh s ố 433/Q Đ -BT T TT ngày 29/3/2011; Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 c ủ a Bộ trưởng Bộ Th ông tin và Truyền thông quy định về cung c ấ p dịch vụ công trực tuy ế n và b ả o đảm khả năng truy cập thuận tiện đố i với trang thông tin điện tử hoặc c ổ n g thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chu ẩ n k ỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; UBND tỉ nh ban hành K ế hoạch chu yể n đ ổi hạ tầng , ứ ng dụng công ngh ệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn t ỉ nh Q u ả ng Ngãi từ giao thức internet thế hệ 4 (IPv4) sang giao thức internet thế hệ 6 (IPv6) (sau đây gọi tắt là chuy ể n đ ổ i sang IPv6) giai đ oạn 2019-2025, cụ th ể như sau: II. MỤC ĐÍCH, YÊU C Ầ U 1. Mục đích Nâng c ấ p hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) c ủ a các cơ quan nhà nước tr ê n địa bàn t ỉ nh l ê n công nghệ mới, đảm bảo hoạ t đ ộng ổ n định, tương thích với mạng internet to à n cầ u ; an toàn thông tin, an ninh mạng và đi đ úng xu hướng công nghệ toàn c ầ u. - Là cơ s ở để các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tr ê n địa bàn t ỉ nh chủ động, phối hợp với đơn vị có li ê n quan t ổ chức triển khai chuyển đổi sang IPv6. - Th ố ng nhất nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện việc chuyển đ ổ i sang IPv6. 2. Yêu cầu - Việc chuyển đ ổ i sang IPv6 phải đảm b ả o phù hợp với tình hình thực tế c ủ a cơ quan, đơn vị, đ úng lộ trình, đúng quy đ ịnh. - Quá trình chuy ể n đ ổi sang IPv6 đảm b ả o kết nối Internet thông suốt, an toàn thông tin, an toàn mạng, không làm gián đoạn hoạt đ ộng bình thường c ủ a các cơ quan, đơn vị. II I. NỘI D U NG 1. Tăng cường nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực để tri ể n khai chuyển đổ i sang IPv6: - T ổ chức tập huấn, đào tạo, chuẩn bị nhân sự để chuy ể n đ ổ i sang IPv6. - H ướng dẫn, tu y ên truyền, nâng cao nhận thức, phục vụ có hiệu quả công tác chuyển đổ i sang IPv6. 2. Ban hành v ă n b ả n ch ỉ đ ạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn t ỉ nh về việc chuy ể n đổ i hạ t ầ ng, ứ ng dụng CNT T h ỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6, lộ trình chu yể n đ ổi sang IPv6: - B ổ sung hạng mục về tri ể n khai thực hiện IPv6 tron g các đề án, dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của t ỉ nh. - Khi đ ầu tư, mua sắm các thiết bị CNTT mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị c ó hỗ trợ công nghệ IPv6; đ ưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong các hợ p đ ồ ng thuê ngo à i dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (dịch vụ kết nối Internet, lưu tr ữ Website, ema il ,...). 4. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, nguồn nhân lự c: - Rà soát t ổ ng thể, đánh giá thực trạng thiết bị, mạn g l ưới, hệ thống máy chủ, dịch vụ , ph ầ n mềm và máy tính v ă n phòng, mạng Truyền số liệu chuyên dùng (mạng TS L CD) để đ á nh giá khả năng, cách thức chuy ể n đ ổ i sang công nghệ mới IPv6. - Đánh giá nguồn nhân lực công nghệ thông tin rà soát các chính sách, kế hoạch tri ể n khai ứng dụng CNTT của tỉnh đ ể chu ẩ n bị cho việc chuy ể n đ ổ i sang IPv6. - Xây d ự ng các giải pháp kỹ thuật chuy ể n đổi tổng quát, thực hiện mô phỏng, đấu nối thử nghiệm, đ ánh giá mức đ ộ sẵn sàng cho việc chuyển đổ i sang IPv6. 5. Phê duyệt phương án chuy ể n đ ổi sang IPv6 đối với một số hệ thống thông tin c ủ a t ỉ nh: C ổng thông tin đ iện tử, Một cửa đ iện t ử và dịch vụ công trực tuyến, Thư điện tử công vụ t ỉ nh, Phần mềm qu ả n lý văn bản và điều hành và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phụ c vụ tác nghiệp, điều hành có liên quan. 6 . Lộ trình, nội dung các bước triển khai chuyển đ ổ i sang IPv6 chi tiết tại Phụ lục kèm theo . 7. Kinh phí thực hiện a) Các s ở , ban ngành t ỉ nh: Cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách hàng n ă m, lập dự toán kinh ph í thực hiện chuy ể n đ ổ i sang IPv6, t ổ ng hợp vào dự toán chung c ủ a đ ơ n vị, g ử i S ở Tài chính t ổ ng h ợ p trình cấp th ẩ m quy ề n x e m xét, quyết định. b) Đối với UBND các huyện, th à nh phố: Bố trí kinh phí để chi cho các hoạt động về tri ể n khai chuy ể n đ ổ i sang IPv6 của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. IV. T Ổ CHỨC THỰC HIỆN 1. S ở Thông tin và Truyền thông - Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đô n đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, t ổ chức thực hiện việc chuyển đ ổi sang IPv6 tr ê n địa bàn t ỉ nh. - Lồng ghép nhiệm vụ thực hiện K ế hoạch này vào k ế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động c ủ a các cơ quan nh à nước hàn g năm. - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn các nội dung, nhiệm vụ có liên quan. - Tham mưu UBND t ỉ nh chỉ đạo việc tri ể n khai thực hiện quá trình chuyển đổ i hỗ trợ đ ồ ng thời IPv4/IPv6, phù hợp với l ộ trình chuy ể n đ ổ i sang IPv6. - Thực hiện việc đăng ký đ ịa ch ỉ IPv6, IPv4, S ố hiệu mạng (ASN) đ ộc lập và phối hợp với các sở, ban, ngành t ỉ nh có liên quan quy hoạch đ ịa ch ỉ IPv6 cho h ệ thống hạ tầng, ứng d ụ n g CNTT c ủ a các cơ quan nhà nước tr ê n địa bàn tỉnh. - Rà soát, đánh giá tổng th ể cơ s ở hạ tầng công nghệ thông tin của t ỉ nh, trên cơ sở đ ó , tham mưu UBND t ỉ nh ban hành phương án tổ ng thể, chi tiết thực hiện việc chuyển đổ i t ừ IPv4 sang IPv6. - Phối hợp với các sở, ban, ngành c ó liên quan xây dựng dự toán kinh phí cho từng năm để tổ chức tri ể n khai K ế hoạch chuy ể n đ ổ i IPv6 trên đ ịa bàn t ỉ nh, đả m bảo tiết kiệm, hiệu quả. 2. Sở Tài chính và Sở K ế ho ạ ch v à Đầu t ư S ở Tài chính ch ủ trì, phối hợp với S ở K ế hoạch và Đ ầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu nguồn kinh phí để thực hiện chuy ể n đ ổ i san g IPv6 giai đoạn 2019-2025. 3. Các sở, ban, ngành t ỉ nh; UBND các huyện, thành phố - Chủ động rà soá t hạ t ầ ng, ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị mình và ph ố i hợp với S ở Thông t in v à Truyền t hông xây dựng phương án, bố trí nguồn lực t ổ chức thực hiện việc chuyển đổ i sang IPv6. - Đăng ký nhiệm vụ triển khai chuy ể n đổ i sang IPv6 v à o kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. - Xây dựng k ế hoạch, dự toán kinh phí cho từng năm đ ể t ổ chức triển khai chuyển đổ i sang IPv6 theo đ úng lộ trình đề ra. 4. Báo Qu ả ng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình t ỉ nh Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc chu y ển đ ổi sang IPv6 trên đ ịa bàn t ỉ nh. 5. Chế đ ộ báo cáo Trước ngày 15/12 hàng năm, các cơ quan nhà nước tr ê n địa bàn t ỉ nh t ổ ng hợp k ế t quả thực hiện K ế hoạch n à y, g ử i Sở Thông tin và Truy ề n thông t ổ ng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân t ỉ nh. Tr ê n đâ y là K ế hoạch chuyển đ ổ i sang IPv6 trên đ ịa bàn t ỉ nh Qu ả ng Ngãi giai đoạn 2019-2025. Trong qu á trình tri ể n khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng m ắ c, các đ ơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh về S ở Thông tin và Truyền thông đ ể phối hợp giải quyết hoặc t ổ ng hợp, trình UBND t ỉ nh xem xét điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo thực hiện cho phù hợp./. Nơi nhận: - Bộ Th ô ng tin và Truyền thông (b/cáo); - Thư ờ ng trực T ỉ nh ủy ; - CT và các PC T UBND t ỉ nh ; - Cảc sở , ban , ng à n h, đ ơn vị trực thuộc UBND t ỉ nh ; - U B ND các huyện, thành ph ố ; - Báo Qu ả ng Ng ãi Đ ài PT-TH t ỉ nh ; - VPUB: C, PCVP , các Phòng N/c ứ u, CBTH; - L ưu VT , KGVX. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đặng Ngọc Dũng PHỤ LỤC LỘ TRÌNH, NỘI DUNG CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SANG IPv6 (Ban hành kèm theo K ế hoạch số 127/KH- UBND ngày 30 th á ng 9 năm 2019 c ủ a Ủ y ban nhân dân tỉnh Qu ả ng Ngãi) 1. Năm 2019-2021: Giai đoạn chuẩn bị TT Nộ i dung các bước Th ờ i gian hoàn thành Đ ơ n vị chủ trì Đ ơ n vị phối hợp 1 Tham m ư u xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉ nh ban hành Quý III/2019 Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đào tạo, truyền thông (Tập huấn, đào tạo, chuẩn bị nhân sự; Truyền thông, nâng cao nhận thức) Năm 2020- 2021 Sở Thôn g tin và Truyền thông Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 3 Lập k ế hoạch (Rà soát, đánh giá t ổng th ể mạng lưới, dịch vụ: thiết bị , phần mềm; hạ t ầ ng, hệ thống DNS,...; L ậ p kế hoạch, phương án tổn g thể, chi tiết). Năm 2020- 2021 S ở Thông tin và Truyền thông 4 Tài nguyên (Đ ă ng ký địa ch ỉ I Pv6, IPv4, ASN đ ộc lập, Quy hoạch đ ịa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống qu ả n lý, hệ thống CNTT nội bộ, ... c ủ a các cơ quan nhà nước trên địa bàn t ỉ nh) Quý IV / 2021 Sở Thông tin và Truyền thông Các cơ quan nhà nước tr ê n địa bàn t ỉ nh 2. Năm 2022 - 2023: Giai đoạn kết nối, thử nghiệm T T Nội dung các bước Th ờ i gian hoàn thành Đ ơ n vị chỗ trì Đơn vị phối hợp 1 K ế t nối định tuyến: L à m việc với ISP về Y ê u cầu đ ường truyền Internet hỗ trợ đồng th ời IPv4//IPv6, yêu cầu quảng bá vùng địa ch ỉ IPv6 của đơ n vị trên Internet toàn cầu; Kết nối IPv6 với mạng TSLCD) Năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉ nh 2 Phần mềm, ứng dụng (Yêu cầu đ ơn vị cung cấp ph ầ n mềm, ứ ng dụng giải pháp, thuê ngoài dịch vụ CN T T hỗ tr ợ đồng thời IPv4// I Pv6) Quý I- II /2022 Sở Thông tin và Truyền thông Các cơ quan nhà nước trên đ ịa bàn tỉnh 3 Th ử nghiệm ứng dụng, dịch vụ (Th ử nghi ệ m ứng dụn g IPv6 cho phân mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và Website quy mô nhỏ; Th ử nghiệm với các hệ th ố ng mạng LAN và Wifi kết nối Internet s ử d ụ ng IPv6) Quý III-IV/2022 Các cơ quan nhà nước trên địa bàn t ỉ nh Sở Thông tin và Truyền th ô ng 4 Đánh giá sau thử nghiệm và xây d ự ng kế hoạch tiếp theo Quý I- II /2023 S ở Thông tin và Truyền thông C á c cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 3. Năm 2024 - 2025: Giai đoạn chuyển đ ổ i chính thức TT Nội d ung các b ướ c T hờ i gian hoàn thành Đơn v ị ch ủ tr ì Đ ơ n vị phối hợp 1 Chuyển đổ i IPv6 cho Trung tâm dữ liệu tỉnh (Hệ thống mạng l õi, kết nối Internet, hệ thống DNS, Cổng thông tin điện tử t ỉ nh và các c ổ ng thành ph ầ n, Một c ử a điện t ử và dịch vụ công trực t u yế n, Thư điện t ử công vụ t ỉ nh, Phần m ề m quản lý văn bản và đ iều hành,... Quý I- II /2024 S ở Th ô ng tin và Truyền thôn g Các cơ quan nhà nước tr ê n địa bàn t ỉ nh 2 Chu yể n đ ổ i IPv6 kết nối WAN tới các đơn vị (Mở rộng tri ể n khai mạng LAN; thực hiện chu y ển đ ổi hỗ trợ đ ồng thời IPv4/ I Pv6 cho mạng k ế t n ố i diện rộng WAN) Quý III-IV/2024 C á c c ơ quan nhà nước trên địa bàn t ỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 3 Hoàn thiện (Chuy ể n đ ổ i hoàn toàn hệ thống CNTT nội bộ; Chuyển đ ổ i các dịch vụ c ó k ế t nối Internet còn lại; s ẵ n sàng tri ể n khai mạng thuần IPv6) Năm 2025 Các cơ quan nhà nước trên đ ị a bàn t ỉ nh S ở Thông tin và Truyền thông