6261/QĐ-UBND

Quyết định 6261/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6261/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ỦY BAN NH Â N DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển thoát nư ớ c đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020; Xét đề nghị của Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước tại Tờ trình số 2039/TTr-TTCN ngày 18 tháng 11 năm 2016 và ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 16542/SGTVT-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2016 về dự thảo K ế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020. Điều 2 . Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020. Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ (HN và Tp HCM); - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân TP; - Thành viên Ủ y ban nhân dân TP; - Ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; - Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy ; - Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; - Các Đoàn thể th à nh phố; - VPUB: Các PVP; - Các Phòng CV , P.TH (6b); - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, (ĐT-TN) XP. 180 . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Phong KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Ban hành k è m theo Quyết định s ố 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nhân dân thành ph ố ) Triển khai Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020, Ủ y ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 1. Mục tiêu Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực Trung tâm Thành phố và một phần của 5 lưu vực ngoại v i (Bắc, Tây, Nam, một phần Đông Bắc, Đông Nam) rộng 550km 2 với khoảng 6,5 triệu dân; đồng thời cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường thành phố. 2. Chỉ tiêu Giải quyết 13/17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23/23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây, 179/179 tuyến hẻm và 9 tuyến đường ngập nước do triều; Xây dựng 07 nhà máy xử lý nước thải. Cụ thể như sau: 2.1. Giai đoạn 2016 - 2018 Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa 8/17 tuyến đường gồm 03 tuyến thuộc lưu vực trung tâm và 05 tuyến lưu vực ngoại vi. Hoàn thành các dự án đầu tư để xử lý 13/23 tuyến bị ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây. Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa 60/179 tuyến hẻm. Hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), để kiểm soát triều cho lưu vực 550 km 2 (xóa ngập do triều 9 tuyến đường, gồm 2 tuyến đường bị ngập nặng là đường Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát và 7 tuyến đường bị ngập nhẹ là đường Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26). Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 03 nhà máy xử lý nước thải: Tham Lương - Bến Cát công suất 131.000m 3 /ngày, Nhiêu Lộc - Thị Nghè 480.000m 3 /ngày, Bình Hưng (giai đoạn 2) nâng công suất nhà máy từ 141 . 000m 3 /ngày lên 469.000m 3 /ngày. 2.2. Giai đoạn 2019 - 2020 Hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước để xóa ngập do mưa 5/17 tuyến đường gồm 02 tuyến thuộc lưu vực trung tâm và 03 tuyến ngoại vi. Hoàn thành các dự án đầu tư để xử lý 10/23 tuyến bị ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây. Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa 119/179 tuyến hẻm còn lại. Hoàn thành các hạng mục kiểm soát triều dự án rủi ro ngập nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh, vốn vay Ngân hàng Thế Giới để giải quyết tình trạng ngập nước do triều lưu vực 550 km 2 . Xây dựng 04 nhà máy xử lý nước thải: Tân Hóa Lò Gốm công suất 300.000m 3 /ngày; Tây Sài Gòn công suất 150.000m 3 /ngày; Bắc Sài Gòn 1 công suất 17 0 .000m 3 /ngày; Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa (nhà máy xử lý nước thải Bình Tân) từ công suất 30.000m 3 /ngày lên công suất 180.000m 3 /ngày. II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 1.1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản l ý quy hoạch, xây dựng Rà soát lại Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh 1 . Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố đến năm 2020 2 . Quy hoạch phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Quy hoạch chung xây dựng thành phố, trong tổng thể mối qu a n hệ phối hợp với các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong việc quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, cụ thể như sau: a) Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; - Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải. b) Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh; - Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. c) Hoàn thành đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán đ ể giảm ngập úng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh; - Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước. d) Hoàn thành công tác lập, xác định mép bờ cao các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn thành phố và tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ kênh rạch; - Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước. đ) Nghiên cứu, rà soát những vùng trũng thấp dễ bị ngập nước do mưa, triều cường để điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành để trữ nước, tạo cảnh quan tự nhiên vùng ven. Những khu vực nội thị nhưng cốt nền thấp phải có giải pháp gia cố, tăng cường khả năng thoát nước của hệ thống cống, kênh, rạch kết hợp hồ điều tiết, công viên đa chức năng; - Cơ quan thực hiện: Sở Quy hoạch - Kiến trúc. e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc san lấp rạch trong các dự án phát triển đô thị, kiên quy ế t bắt buộc các Nhà đầu tư, Chủ đầu tư phải thực hiện cải tạo rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, hồ điều tiết đảm bảo chức năng thoát nước, điều tiết của hồ (không phải hồ cảnh quan) trước khi thực hiện san lấp; - Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. g) Nghiên cứu một số tiêu chuẩn kỹ thuật trong tính toán thủy văn, thủy lực đối với hệ thống thoát nước áp dụng cho khu vực thành phố đã không còn phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, đề nghị các Bộ ngành điều chỉnh và ban hành các quy định, quy chuẩn phù hợp. - Cơ quan thực hiện: Tr u ng tâm điều hành Chương trình chống ngập nước. 1.2. Triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong vùng để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu a) Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng xác định cơ chế phối hợp trong thực hiện các công trình đê bao, cống kiểm soát triều. - Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. b) Thống kê, đánh giá thực tr ạng quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, lưu vực sông. Rà soát các quy hoạch ngành của tài nguyên nước để điều chỉnh theo hướng quản lý bền vững trong lưu vực, vùng. - Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường . c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý t ình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng. - Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. d) Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong điều kiện mưa, lũ, triều cường. Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp việc vận hành liên hồ chứa Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. - Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn. 2. Rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải 2.1. Rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án, công trình giảm ngập a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổ chức thực hiện các công việc sau: - Nghiên cứu, rà soát, bổ sung chính sách tạo vốn, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, các công trình hồ điều tiết, đê bao và cống kiểm soát triều; có giải pháp tạo quỹ đất để thu hút nhà đầu t ư , thu hồi và bán đấu giá các mặt bằng, nhà xưởng thuộc sở hữu nhà nước của các bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố sử dụng không đ ú ng công năng, lãng phí để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án giảm ngập nước. Xây dựng kế hoạch đảm bảo ngân sách đầu tư các hạng mục, công trình thiết yếu về thoát nước, kiểm soát triều. - Tiếp tục kêu gọi nguồn vốn ODA để đẩy nhanh thực hiện một số dự án trọng điểm như hệ thống thu gom thoát nước, nước thải các lưu vực thuộc khu vực phía Tây thành phố, đẩy mạnh giải ngân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. - Ưu tiên áp dụng hình thức đối tác công tư, thí điểm triển khai dự án xây dựng 4 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao (Nhà m á y Tân Hóa - Lò Gốm, Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và Bình Tân giai đoạn 2016-2020). Lựa chọn sử dụng những công nghệ xử lý nước thải mới, tiên tiến; thực hiện thí điểm sử dụng diện tích mặt bằng sẵn có của khu xử lý nước thải Bình Hưng Hòa để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực Tây thành phố bao gồm nhà máy và hệ thống cống bao (lưu vực Bình Tân, Tây Sài Gòn, Tân Hóa - Lò Gốm) và xây dựng hồ điều tiết. b) Rà soát quỹ đất, tổ chức cắm ranh mốc tại các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch. - Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. c) Nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện thu phí dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. - Cơ quan thực hiện: Trung tâm điều hành Chương t r ình chống ngập nước. 2.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập 2.2.1. Kết hợp với Chương trình đột ph á về cải cách hành chính, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án. - Cơ quan thực hiện: Sở K ế hoạch và Đầu tư. 2.2.2. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố. - Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông Vận tải. 2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống thoát nước, xử lý n ước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý ngập do biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 2.3.1. Công tác quản lý a) Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện: - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm cửa xả, hầm ga, thoát nước, rác thải xuống kênh mương, lấp bít các miệng thu nước của cống thoát nước; thực hiện tốt việc duy tu, nạo vét cống thoát nước thuộc phạm vi quận, huyện quản lý - Tổ chức xây dựng mép bờ cao, cắm mốc hành lang bảo vệ đối với các tuyến sông kênh rạch do quận, huyện quản lý; - Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn. Kiên quyết khôi phục lại kênh, rạch bị san lấp, lấn chiếm trái phép và các dự án san lấp không phù h ợ p nhằm tăng cường khả năng thoát nước và không gian trữ nước; Rà soát tháo dỡ ngay các công trình lấn chiếm tr ên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện trạng của kênh rạch thoát nước; - Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân tại các dự án, các công trình đê bao, nạo vét kênh rạch phục vụ tiêu thoát nước; - Tăng cường công tác quản lý, thống kê các điểm ngập trên địa bàn do mình quản lý; quản lý tốt việc xây dựng, không để phát sinh các điểm ngập mới trong quá trình phát triển đô thị, nhất là các tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước. b) Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong công tác giảm ngập nước; đề xuất đề án củng cố kiện toàn bộ máy các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hi ệ u quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thoát nước. - Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ. c) Giao Sở Giao thông vận tải thực hiện: - Xây dựng, tham mưu ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy đ ị nh của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; - Nghiên cứu thành lập Tổ chuyên gia tư vấn, mời các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực thoát nước để đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác giảm ngập; d) Nghiên cứu thực hiện việc cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện - Cơ quan thực hiện: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố. e) Giao Sở Xây dựng thực hiện - Quản lý, kiểm tra việc thực hiện các dự án phát triển đô thị, xây dựng khu dân cư mới phải được quy hoạch cốt nền phù hợp, xây dựng hệ thống thoát nước riêng, kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của khu vực, không để tình trạng ngập nước ở kh u dân cư mới, khu đô thị mới. - Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép, xâm hại hệ thống thoát nước, đê bao và gây ngập do thi công các công trình không thực hiện biện pháp dẫn dòng phù hợp hoặc làm hư hại đến hệ thống thoát nước; hành vi xả rác vào hệ thống thoát nước. - Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí các hầm trữ nước tại các dự án phát triển đô thị, cao ốc,... và cơ chế, chính sách khuyến khích các Chủ đầu tư khi thực hiện hạng mục hầm trữ nước. 2.3.2. Tổ chức quản lý khai thác vận hành có hiệu quả, đảm bảo năng lực thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu Giao Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, các Chủ sở hữu thực hiện các công việc sau: - Rà soát, hoàn thiện quy trình bảo trì, vận hành các công trình thoát nước: hệ thống kênh mương, cống, cống kiểm soát triều, trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải,... - Xây dựng kế hoạch duy tu nạo vét hệ thống thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đảm bảo hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu; - Tăng cường tuần tr a, thống kê và thông báo đến các cơ quan quản lý đô thị, thanh tra xây dựng đối với những trường hợp xâm hại hệ thống thoát nước, thi công dẫn dòng không đảm bảo, xây dựng lấn chiếm sông, kênh, rạch phục vụ thoát nước...; - Thường xuyên thống kê, cập nhật danh mục các tuyến đường có cao trình trũng thấp cục bộ, các tuyến rạch có hành lang dọc theo tu y ến đường không có rào chắn, không đảm bảo an toàn giao thông, các tuyến cống, kênh, rạch thoát nước phục vụ công tác phân cấp quản lý; - Thống kê tình hình ngập, xây dựng bản đồ ngập các tuyến đường trên địa bàn thành phố; - Tổ chức lực lượng ứng cứu ngập, hướng dẫn điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông khi tuyến đường xảy ra ngập; - Xem xét, hướng dẫn các Chủ đầu tư công tr ì nh trong việc thực hiện các giải pháp dẫn dòng để đảm bảo thoát nước tr ong thời gian thi công công trình; - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố; - Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải. 3. Tập trung thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập Huy động các nguồn vốn để thực các dự án thoát nước đồng bộ theo lưu vực thoát nước như vốn ngân sách, vốn ODA, vốn xã hội thực hiện theo hình thức PPP . Tập trung thực hiện các dự án thoát nước sử dụng nguồn vốn ODA v ớ i mục tiêu nạo vét, cải tạo rạch chính khu vực nội thành, xây dựng bổ sung hệ thống cống cấp 2-3; hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị; hồ điều tiết. Kết hợp chặt chẽ với các Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đặc biệt là Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị và Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện các giải pháp ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, cụ thể: 3.1. Giải pháp ngắn hạn: Giao Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước, Ủ y ban nhân dân các quận, huyện theo phân cấp rà soát, tổ chức thực hiện các công việc sau: - Tăng cường công tác quản lý hệ thống thoát nước, xử lý cấp bách các điểm ngập do hệ thống cống bị hư hại, lún sụt, tiết diện nhỏ bằng các giải pháp kỹ thuật hoặc các dự án quy mô nhỏ; nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch. Rà soát, bổ sung các van ngăn triều, xây dựng bờ bao bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trong khi các dự án lớn chưa hoàn thành. - Tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình lấn chiếm trên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện trạng kênh thoát nước; - Lắp đặt bơm phụ trợ, trạm bom... để tăng cường năng lực ti ê u thoát nước và ngăn triều của hệ thống thoát nước đô thị 3.2. Giải pháp trung hạn và dài hạn: a) Tập trung đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; nhất là vùng Trung tâm, vùng Nam, vùng Bắc, Đông Bắc, Đông Nam và Tây của Thành phố, gồm có: (1) Dự án Quản l ý rủi ro ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nạo vét, cải tạo kênh Tham Lương - B ế n Cát - r ạch Nước Lên với chiều dài 32km để giải quyết thoát nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực 14.500ha bằng nguồn vay của Ngân hàng Thế giới. (2) Dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm dài 8,2km giải quyết thoát nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực 703ha, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách từ các nhà đầu tư. (3) Các dự án Cải tạo rạch chính khu vực nội đô gồm Bùi Hữu Nghĩa, Văn Thánh, quận Bình Thạnh; Bà Tiếng, kênh Liên Xã, rạch Ông Búp, quận Bình Tân. (4) Xây dựng 07 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao, trong đó: - Tập trung hoàn thành 03 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao, gồm có nhà máy Bình Hưng (giai đoạn 2) từ nguồn vốn Jica, Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới và Tham Lương - B ế n Cát theo hình thức BT. - Đối với 04 nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao của các lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và Bình Tân: đầu tư theo hướng kêu gọi theo hình thức PPP và vận động các nhà tài tr ợ ODA. (5) Ưu tiên đầu tư xây d ựng và cải tạo các tuyến cống thoát nước thuộc các dự án theo quy hoạch tổng thể thoát nước được duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được sử dụng từ nguồn ngân sách Thành phố và ngân sách Trung ương cấp bổ sung từ nguồn Quỹ hỗ tr ợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020. (6) Trước mắt xây dựng 03 hồ điều tiết Gò Dưa rộng 23ha (Quận Thủ Đức), Bàu Cát rộng 0,4ha (Quận Tân Bình) và Khánh Hội rộng 4,8ha (Quận 4) từ nguồn xã hội hóa, ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương cấp b ổ sung từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020. Tiếp tục nghiên cứu triển khai các hồ điều tiết phân tán và tập trung theo quy hoạch được duyệt. b) Đầu tư các công trình chống ngập do triều theo Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ th ể : - Đầu tư xây dựng 08 cống kiểm soát triều Vàm Thuật, rạch Nước Lên, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; 68 cống nhỏ dưới đê, xây dựng 7,8km đê bao xung yếu thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và 12 km đê bờ tả sông Sài Gòn, trong đó: + Xây dựng 02 cống Vàm Thuật, rạch Nước Lên dự kiến sử dụng nguồn vay của Ngân hàng Thế giới. + Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) gồm 06 cống kiểm soát triều B ế n Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, 68 cống nhỏ dưới đê, xây dựng 7,8km đê bao xung yếu thuộc bờ hữu sông Sài Gòn, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). + Xây dựng khoảng 12 km đê bao xung yếu thuộc bờ tả sông Sài Gòn, cống Kiểm soát triều sông Kinh thuộc các dự án quan trọng, cấp bách tr ong Quyết định số 1547/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sử dụng từ nguồn xã hội hóa, nguồn ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương (cấp b ổ sung từ nguồn hỗ trợ địa phương và nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020). - Nạo vét, cải tạo các trục tiêu thoát nước chính như Thủ Đào, Ông Bé, Thầy Tiêu, Bà Lớn, Xóm Củi, Lung Mân,... từ nguồn xã hội hóa và ngân sách Trung ương cấp bổ sung từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. 4. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến phải theo định hư ớ ng: - Đầu tư phát triển theo quan điểm phù hợp với chiến lược quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; góp phần phục vụ sự nghiệp phát tri ể n kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng chống thiên tai nói chung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận. - Đầu tư thiết bị và công nghệ phải gắn liền với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cải tiến tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy nội lực trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu quản lý, nhanh chóng làm chủ công nghệ hiện đại, nhằm khai thác vận hành các thiết bị, công nghệ phù hợp với tính năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ một cách cao nhất. Ưu tiên đầu tư các thiết bị, công nghệ mới, hiện đại để đảm bảo sử dụng bền vững, lâu dài và có khả năng đồng bộ với các thiết bị đang sử dụng. - Đầu tư, nâng cao năng lực quan trắc, công tác dự báo phải được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, tập trung và thống nhất; vừa đáp ứng yêu cầu của công nghệ dự báo, vừa đảm bảo tính hệ thống và khả năng tích hợp với hệ thống chung. Phát triển kế thừa và kết hợp đồng bộ với hệ thống sẵn có, độ tin cậy cao, ổn định, chính xác, sẵn sàng và kịp thời. Kết quả số liệu cho các mô h ì nh dự báo, cảnh báo được các cơ quan chức năng, thông tin truyền thông khai thác sử dụng có hiệu quả; đạt được các mục tiêu phục vụ công tác điều hành của chính quyền; người dân có thông tin để ứng phó kịp thời trước diễn biến bất lợi của thời tiết. Cần xác định đây là giải pháp quan trọng, cấp thiết trong tình hình biến đổi kh í hậu, nước biển dâng tác động trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận; góp phần khắc phục sự thiệt hại về ngư ời và giảm thi ể u thiệt hại về vật chất cho nhân dân thành phố. Trước mắt, trong giai đoạn 2015 - 2020, triển khai các chương trình, dự án chính sau đây: a) Hoàn thành hợp phần “Xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro ngập nước đô thị” thuộc dự án “Dự án Quản lý rủi ro ngập lụt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm xây dựng và tri ể n khai thực hiện thể chế quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt Thành phố Hồ Chí Minh gồm quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát nước thải, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, vận hành liên hồ chứa, quản lý khai thác nước ngầm và phát triển đô thị. Trong đó kết hợp xây dựng hệ thống ra đa thời tiết phục vụ công tác chống ngập, phòng chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; triển khai dự án Trung tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) - Hệ thống phòng chống ngập Thành p hố Hồ Chí Minh. b) Dự án Hệ thống quan trắc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, các kênh rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Dự án Quản lý và giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm để xây dựng hệ thống radar quan trắc, nền tảng quản lý thông tin tích hợp, hệ thống thông tin kiểm soát bao gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống điều khiển thu thập dữ liệu (SCADA), phần mềm mô phỏng ngập lụt để quản lý giám sát hoạt động hỗ trợ cảnh báo diễn biến ngập, thoát nước, chống ngập các lưu vực thoát nước. c) Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn cung cấp ngân hàng dữ liệu về số liệu khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của các nhà chuyên môn và công tác quản lý đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Phục vụ nhu cầu khai thác tài nguyên khí hậu và đánh giá tác động biến đ ổ i khí hậu đa ngành nghề của thành phố trong hiện tại cũng như lâu dài. d) Xây dựng cơ chế, giải pháp, đào tạo để nâng cao năng lực các tổ chức liên quan và vai trò của cộng đồng trong chiến lược ứng phó, thích nghi với ngập lụt và biến đổi khí hậu. đ) Xây dựng bản đồ rủi ro ngập lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra. e) Tiếp tục nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, đê, kè, sửa chữa hệ thoát nước bằng công nghệ không đào... Bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế, mỹ quan đô thị. 5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, vận động và hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó các loại thiên tai thường xảy ra tại thành phố, các diễn biến thời tiết bất lợi do tình hình biến đổi khí hậu thông qua các l ớ p tập huấn và tổ chức diễn tập, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó góp phần giảm nhẹ thiệt hại khi sự cố thiên tai xảy ra. Việc huy động nguồn lực ng â n sách và xã hội đầu tư giải quyết vấn đề giảm ngập nước phải được công khai, minh bạch để nhanh dân giám sát, phản biện với yêu cầu sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực đầu tư cho chương trình này. - Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, triển khai các chương trình liên tịch bảo vệ môi trường. Các cơ quan báo chí đề cao trách nhiệm trong công tác truyền thông; xây dựng, phát sóng định kỳ các chuyên trang, chuyên mục đ ể tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất tình trạng xả rác, xả thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước. - Mặt trận T ổ q uố c và các t ổ chức chính trị - xã hội chủ động ph ố i hợp với các ngành chức năng thường xuyên t ổ chức ra quân thực hiện vệ sinh đường phố, nạo vét kênh, rạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu dân cư. Phát huy m ạ nh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện vai trò giám sát cộng đồng trên lĩnh vực này. - Nghiên cứu, xây dựng chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường lồng ghép vào chương trình giáo dục, đ à o tạo cho học sinh các các cấp. - Tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ hệ thống kênh rạch, cống thoát nước hiện hữu không để xuống cấp, tắc nghẽn thêm bằng hành động thiết thực, ít tốn chi phí nhất: không xây dựng, lấn chiếm lòng kênh, rạch, cửa xả, không xả rác xuống kênh rạch, cống thoát nước nước. Tăng cường giám sát, kiến nghị, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài, xử phạt hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Giám đốc các sở - ban - ngành, các cơ quan trực thuộc Ủ y ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủ y ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho Ủ y ban nhân dân thành phố. 2. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 do Phó Chủ tịch Ủ y ban nhân dân thành phố phụ trách đô thị làm Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước là cơ quan thường trực; có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc thực hiện K ế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ 06 tháng một lần có tổng hợp báo cáo Ủ y ban nhân dân thành phố. 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh K ế hoạch này, các sở - ngành, địa phương chủ động phối hợp Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước để tổng hợp, đề xuất Ủ y ban nhân dân thành phố quyết định./. PHỤ LỤC 1 DANH MỤC ĐIỂM NGẬP VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 6261 /QĐ-UBND ngày 30 t háng 11 năm 2016 của Ủ y ban nh â n dân thành phố) TS STT T Ê N ĐƯỜNG QU Ậ N PHẠM VI NGẬP Nguyên nhân Năm hoàn thành Biện pháp k hắ c phục T Ừ ĐẾN I. Các điểm ngập hiện hữu cần tiếp tục thực hiện xóa giảm ngập (giai đoạn 2016 - 2020) (13 điểm): 1. Vùng Trung tâm (05 điểm): 1 1 Ung Văn Khiêm Bình Thạnh Đài Liệt Sỹ D2 - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đ ỉ nh triều. 2017 1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện: - Duy tu, sửa chữa cá c vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; - Đ ã l ắ p đặt và v ậ n hành van ngăn triều tại các cửa x ả . - Đã đ ấ u nối tuyến D400 vào tuyến cống đường X ô Viết Nghệ T ĩ nh ra rạch c ầ u Sơn. 2. Giải pháp c ă n cơ : - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện d ự án BOT c ầ u đường Bình Triệu 2 - giai đoạn 2 (mở rộng đường Ung Văn Khiêm 30m do Sở Giao thông vận tải làm ch ủ đầu tư). - Đẩ y nhanh tiến độ thực hiện d ự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - F25, F 26 - Quận Binh Thạnh . (do T ru ng tâm Chống ngập làm ch ủ đầu tư) 2 2 Nguyễn Xí Bình Thạnh H ẻm 79 Đinh Bộ Lĩnh - Hệ thống thoát nước đầu t ư đã l â u, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đ ỉ nh triều. 2017 1 . Giải pháp cấp bách đã th ực hiện: - Duy tu, sửa chữa c ác vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 2. Giải pháp căn cơ : - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự áo Cải tạo hệ thống thoá t nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - F25, F26 - Quận Bình Thạnh, (do Trung tâm Chống ngập l à m chủ đầu tư) 3 3 Quốc lộ 13 Bình Thạnh Ung Văn Khiêm Hẻm 10 - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều 2017 1 . Giải pháp cấp bách đã th ực hiện: - Duy tu, sửa chữa c ác vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; - Đ ã l ắ p đặt và v ậ n hành van ngăn triều tại các cửa x ả . - Đã đ ấ u nối tuyến D400 vào tuyến cống đường X ô Viết Nghệ T ĩ nh ra rạch c ầ u Sơn. 2. Giải pháp căn cơ : - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện d ự án BOT c ầ u đường Bình Triệu 2 - giai đoạn 2 (mở rộng đường Ung Văn Khiêm 30m do Sở Giao thông vận tải làm ch ủ đầu tư). - Đẩ y nhanh tiến độ thực hiện d ự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực QL13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm - F25, F 26 - Quận Binh Thạnh . (do T ru ng tâm Chống ngập làm ch ủ đầu tư) 4 4 Phan Anh Tân Phú Suốt tuyến - Hệ thống thoát nước đ ầu t ư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. - Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái ngập do thi công ả nh h ưởn g dự án Nâng cấp đô thị - lưu vực Tân H óa - Lò Gốm, thành ph ầ n 4 . 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Du y tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; - Đã nạo vét theo hiện trạng rạch Bàu Trâu 2. Gi ải pháp căn cơ: - Thực hiện vào n ă m 2018 sau khi có mặt bằng. - Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét, c ả i tạo rạch Bàu Trâu do Trung tâm chống ngập làm Ch ủ đầu t ư 5 5 Bạch Đằng Bình Thạnh Đinh Bộ Lĩnh Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp h ơn đỉnh triều. 2020 1. Gi ả i pháp cấp bách đã th ự c hiệ n : - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 2. Gi ải pháp căn cơ: - Tr un g tâm chống ngập rà soát, phân vùng thoát nước cho phù hợp 2. V ù ng n goại vi (8 đi ể m): 6 1 Trương V ĩn h Ký Tân Phú Tân S ơ n Nhì Nguyễn Xuân K ho á t - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Dự á n Cải tạ i HTTN đường Trương Vĩnh K ý đã được UBNDTP chấp thuận chủ trương đang tri ể n khai theo tiến đ ộ (d ự kiến hoàn thành 2017) 7 2 Gò Dầu Tân Phú Bình Long Tân Sơn Nhì - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - D uy tu, sửa chữa cá c vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Đã thực hiện đấu nối cống D600 Gò Đầu vào Tân Sơn Nhì 2. Gi ải pháp căn cơ: - Dự án C ả i tạ i HTTN đường Gò Dầu đ ã được duyệt đang tri ể n khai theo tiến độ (dự kiến hoàn thành 2017) 8 3 An Dương Vương 8 Cầu Mỹ Thuận Bến Phú Định - Chưa có hệ thống thoát nước. - Cao độ mặt đường thấp hơn đ ỉ nh triều - Rạch Bà Lựu bị bồi lắng nhiều làm giảm khả năng thoát n ướ c. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Đã triển khai lắ p đặt 1500m cống D300 đ ể gi ả i quyết ngập tạm thời (đoạn từ đường số 41 đế n rạch Bà Lựu). - Đ ã nạo vét cục bộ rạch Bà Lựu - Đã bơm hỗ trợ chống ngập khi có mưa triều lớn gây ngập cục bộ. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ hiện dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương (cầu Mỹ Thuận - Bến Phú Định) do Trung tâm Ch ố ng ngập làm chủ đầu t ư , khởi công 2016 hoàn thành 2017. 9 4 Mễ Cốc 2 8 nhà số 134 Trạm Cảnh Sát Đường Thủy - Hệ thống thoát nước đ ầ u tư đ ã lâu, một số vị t rí bị xuống c ấ p. - Cao độ mặt đ ườ ng thấp hơn đ ỉ nh triều. 2018 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, s ử a chữa các vị tr í cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Đ ã đấu nối vào tuyến cống đường L ưu Hữu Phước và Mễ Cốc đ ể tăng cường thoát nước. - Vận hành trạm bơm 1000 m3/h tại cửa xả đường Mai Hắc Đế hỗ trợ chống ngập. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trư ờ ng nước, giai đoạn 2 (xây d ựng kè, hồ điều tiết và trạm bơm Mễ Cốc 2) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công tr ình giao thông đô thị làm ch ủ đầu tư. 10 5 Lưu Hữu Phước 2 8 nhà số 291 Trạm Cảnh Sát Đường Thủy - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đ ỉ nh triều. 2018 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Đ ã đấu nối vào tuyến cống đ ường Lưu Hữu Phước và Mễ Cốc đ ể tăng cường thoát nước. - Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại c ử a xả đường Mai Hắc Đế hỗ trợ chống ngập. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩ y nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng kè, hồ điều tiết và trạm bơm Mễ Cốc 2) d o Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trì nh giao thông đô thị l àm chủ đầu tư. 11 6 Tân Quý Tân Phú Gò Dầu Tân Hương - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị tr í bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. 2019 1. Giải pháp cấp bách: - Duy t u , sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Đã đấu nối Đấu nố i cống D800 vào cống D 1 000 Tân Hương thuận dòng ch ả y. 2. Gi ải pháp căn cơ: Nghiên cứu thực hiện cải tạo cống, phân vùng thoát n ướ c cho phù hợp 12 7 Lương Định C ủ a 2 Chân cầu Thủ Thiêm Cột điện s ố 24 - Hệ thống thoát nước đầu tư đ ã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đ ỉ nh triều 2020 1. Giải pháp cấp bách năm : - Duy tu, sửa chữa c á c vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 2. Gi ải pháp căn cơ: Chờ dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm . 13 8 Lê Đức Thọ Gò Vấp GX Lạng Sơn Tr ư ờng Tây Sơ n - Hệ thống thoát n ư ớc đầu tư đã lâu, một số vị t rí bị xuống cấp; - Đường trũng th ấ p, cục bộ. - Trong n ă m 2013, do ả nh h ư ởng dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường An Hội ch ư a hoàn thiện đã gây ngập. 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, s ử a chữa cá c vị trí c ố ng xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Thay nắp sắt đ ể tăng cường thu nư ớ c. - Đã thực hiện đ ấ u nối cống D500 vào tuy ế n cống D1000 đường An Hội tăng cường thoát nước. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Trung tâm chống ngập nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện, phân vùng thoát nước cho phù hợp - Đã hoàn thành dự án Lê Đức Thọ (Lê Hoàng Phái- rạch Bà Miên) do Trung tâm Ch ố ng ngập làm ch ủ đ ầ u tư 14 9 Huỳnh T ấ n Ph át 7 Ngã tư Nguyễn V ă n Quỳ Gò Ô Môi - Hệ thống thoát n ư ớc đầu t ư đã lâu, một số vị tr í bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đ ỉ nh triều. - Do đoạn cống ra cửa x ả có kích thước nh ỏ làm thu hẹp d òng chảy và c ử a x ả ra rạch B à Bướ m bị lấn chiếm, không đảm b ả o thoá t nước. Sau 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét l ò ng c ố ng. - Đã bơm nước hỗ trợ thoát nước nhanh ra rạch tại vị tr í giao v ớ i đường Phú Thuận, hẻm 412 Huỳnh T ấ n Phát. - Cải tạo thay thế đoạn cống băng tại vị trí cửa xả rạch Bà B ướm . - Nạo vét rạch Bà Bướm, rạch ông Đội (nhánh 1 1 ); 2. Gi ải pháp căn cơ: H oàn th à nh dự án Giải quyết ngập triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đ ổ i khí hậu (giai đoạn 1 ; đồng thời kết hợp với đầu tư nâng cấp tuyến đường Huỳnh Tấn Phát phù hợp với quy ho ạ ch. 15 10 Hồ Học Lãm Bình Tân Quốc lộ 1 A Rạch Bà Lựu - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đ ỉ nh triều Sau 2020 1. Giải pháp cấp bách năm : - Duy tu, sửa chữa các v ị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. Vận hành van ng ă m triều. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Kết hợp đầu t ư tuy ế n đường Vành đai 2 phía Nam theo hình thức PPP . - Trung tâm chống ngập nghiên cứu, đề xuất th ự c hi ệ n giải pháp thoát nước; 16 11 Quốc lộ 13 Th ủ Đức Đền thần Ông Dầu ngã 4 B ì nh Ph ư ớc - Hệ thống thoát nước đầu t ư đã lâu, một số vị tr í bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đ ỉ nh triều. Sau 2020 1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; 2. Gi ải pháp căn cơ: - Kết hợp thực hiện mở rộng Quốc lộ 13 thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 - giai đoạn 2 đo Công t y C ổ phần Đ ầ u tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (C II ) quản l ý. 17 1 2 Quốc Lộ 1 A Thủ Đức Cây Xăng Huệ Thiên Cây Xăng Quốc Phòng - Hệ thống thoát nước đầu tư đ ã lâu, một số v ị tr í bị xuống cấp. Sau 2020 1. Giải pháp cấp bách đã thực hiện: - Duy tu, s ử a chữa các vị tr í cống xuống cấp, nạo vét lòng c ố ng; 2. Gi ải pháp căn cơ: Đầu tư D ự án Cải t ạo h ệ thống tho á t nước cho toàn bộ tuyến với chi ề u dài 2. 400 m II . Những đi ể m đã xóa gi ả m ng ậ p bằng biện pháp cấp bách, cần tiếp tục thực hiện bằng dự án (giai đoạn 2016-2020): (23 đi ể m) 1 . Vùng Trung tâm: (12 đi ể m) 18 1 Mai Xuân Thưởng 6 Lê Quang Sung Phan Văn Kh ỏe - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, s ử a chữa các vị tr í cống xuống c ấ p, nạo vét lòng cống. - Đã kết nối và o tuyến cống hộp đường Phạm Văn Chí thuộc 7 dự án Ti ể u lưu vực Hàng B à ng. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ dự án thuộc gói thầu K - Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng: Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị làm chủ đầu tư. 19 2 An Dương Vương 6 Tân Hòa Đông Mũi Tàu - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xu ố ng cấp. - Đườn g bị trũng cục bộ. - Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái ngập do thi công ảnh hưởng dự án Nâng cấp đô thị - lưu vực Tân H óa - Lò Gốm, thành phần 4. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các v ị t rí cống xuống cấp, nạo vét l òng cống; - Vận hành trạm bơm 8 0 00m3/h tại cửa xã đường An Dương Vư ơn g (Quận 6) hỗ trợ chống ngập. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đã thực hiện d ự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường An D ương Vương, TP3 (đoạn từ Bà Hom đến Tân Hòa Đông thuộc dự án Nâng cấp đ ô thị) - Đã hoàn thành dự án Cải tạo hệ thống thoát nư ớ c đường An Dương Vư ơ ng (đoạn từ B à Hom đến mũi tàu) và (đoạn từ Lý Chiêu Ho à ng đến cầu Mỹ Thuận) - Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét, cải tạo rạch Bàu Trâu do Trung tâm chống ngập l à m ch ủ đ ầ u tư 20 3 Hậu Giang 6 Tháp Mười B ì nh Tiên - Hệ thống thoát nước đầu t ư đ ã lâ u, một số vị tr í bị xuống c ấ p không đ ả m b ả o kh ả năng thoát nước. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Tăng cường công tác nạo vét, vệ sinh miệng thu; - Sửa ch ữ a miệng thu, hư hỏng của tuyến cống. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Lắp đặt 3 10 m cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thưởng ở hạ lư u thuộc gói thầu K , dự án cả i thi ệ n môi trường nước giai đo ạ n 2 21 4 Lê Quang Sung 6 Trang Tử Minh Phụng - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp không đảm bảo khả n ă ng thoát nước. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Tăng cường công tá c nạo vét, vệ sinh miệng thu; - Sửa ch ữ a miệng thu, hư hỏng của tuyến cống. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Lắp đ ặt 310m cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thư ở ng ở hạ lưu thuộc gói thầu K, dự án cải thi ệ n môi trường nước giai đo ạ n 2 22 5 Cao Văn Lầu 6 Lê Quang Sung Hậu Giang - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp không đảm bảo khả năng thoát nước. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Tăng cường công tác nạo vét, vệ sinh miệng thu; - S ử a ch ữ a miệng thu, h ư h ỏ ng c ủ a tuyến cống. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Lắp đặt 310m cống hộp từ [2,4mx2m] đến [2,8mx2m] trên đường Mai Xuân Thư ở ng ở hạ lưu thuộc gói thầu K, d ự án cải thiện môi trường nước gi ai đoạn 2 23 6 Hồng Bàng 11 S ố 570 Thái Phiên - Hệ thống thoát nước đầu t ư đ ã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị tr í c ố ng xuống cấp, nạo vét lòng cống . - Đã đấu nối cống đường Hồng Bàng vào tuyến cống hộp hạ lưu (quận 6) dẫn về trạm bơm Phú Lâm đ ể bơm hỗ trợ chống ngập. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ dự án Thuộc gói th ầ u K - D ự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng: Ban QLĐT X D CT Giao thông đô th ị l àm chủ đầu tư. 24 7 Ba Vân Tân B ì nh Góc Âu Cơ - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu nạo vét thường xuyên hệ thống thoát nước; kiểm tr a , sửa chữa những vị trí c ố ng bị xu ố ng c ấ p. - Đã đấu nối 15m cống D400 đư ờn g Ba Vân vào cống hộp 2 (2,0x2,0) m đường Â u Cơ thuộc dự án Nâng cấp đô thị. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Dự án Cải tạ i HTTN đ ườn g Ba Vân đã được UBNDTP chấp thuận chủ tr ư ơng đang tri ể n khai theo kế hoạch.( d ự kiến ho à n thành 20 1 7) 25 8 Tôn Thất Hiệp 11 Tuệ Tĩnh 3 Tháng 2 - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị t rí bị xuống cấp. - Đ ườ ng trũng thấp, cục bộ. 2018 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị tr í cống xuống cấp, nạo vét lòng cống; - Vận hành trạm bơm Phú Lâm hỗ trợ chống ngập; - Đ ã đấu nối tuyến cống đường Tôn Thất Hiệp vào hệ thống thoát nước đường Lê Đại H à nh. - Đấu nối tuyến cống đường Tôn Th ấ t Hiệp vào hệ thống thoát n ướ c đường 3/2 (Trung tâm Chống ngập đang th ự c hiện dự án C ả i tạo hệ thống thoát n ư ớc đường 3 Tháng 2 “từ đường Hàn H ả i Nguyên đến đ ườn g Lê Đại Hành) . 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ dự án Thuộc gói thầu K - D ự án Cải tạo hệ thống thoát nước rạch H à ng Bàng: Ban QLĐT XDCT Giao thông đô thị làm ch ủ đầu tư. 26 9 Mai Th ị Lựu 1 Nguyễn Văn Giai Điện Biên Ph ủ - Hệ thống thoát nước đ ầ u tư đã lâu, một số vị trí b ị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. 2019 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa cá c vị trí cống xuống cấp, nạo vét l òng cống. - Đã đấu nối vào tuyến cống bao của Dự án Vệ Sinh Môi Tr ườ ng tại c ửa x ả D1000. - Vận hành trạm bơm Nhiêu L ộc - Thị Nghè để hỗ trợ khi có mưa lớn kết hợp triều cao. - Trong tháng 1/2015: Đ ã thực hiện mở mới 03 h ầ m ga đường Điện Biên Phủ và 01 hầm ga trước Chùa Ngọc Hoàng đ ể b ổ sung, cải tạo miệng thu để tăng cường khả năng thu nư ớ c v à hạn ch ế nước tràn từ đường Điện Biên Ph ủ 2. Gi ải pháp căn cơ: - Tr u ng tâm chống ngập nghiên cứu, đề xuất thực hiện, phân vùng thoát nước cho phù hợp. - Hoàn thiện dự án cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè để ki ể m soát triều trên lưu vực kênh Nhiêu Lộc (do T rung tâ m Chống ng ậ p l à m ch ủ đầu tư). 27 10 Bàu Cát Tân Bình Trươ ng Công Định Võ Thành Trang - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị tr í bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. - Trong năm 2013, tuyến đường này bị tái ngập do thi công ảnh hư ở ng d ự án Nâng cấp đô thị - lưu vực Tân H óa - Lò G ố m, th à nh phần 4. 2019 1. Giải pháp cấp bách: - D uy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Trung tâm chống ngập nghiên cứu Cải tạ i HTTN, phân vùng thoát n ư ớc cho phù hợp 28 11 Trương Công Định Tân B ì nh Trường Chinh Âu Cơ - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đ ườn g trũng thấp, cục bộ. - Trong năm 2013, tuyến đ ườ ng này bị tái ngập do thi công ảnh hưởng dự án Nâng cấp đô thị - lưu vực Tân H óa - Lò Gốm, thành phần 4. 2019 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Tr un g tâm chống ngập nghiên cứu C ả i tại HTTN, phân vùng thoát nước cho phù hợp 29 12 Nguyễn Hữu Cảnh B ìn h Thạnh Ngã t ư Ngô Tất Tố về phía Cầu S à i Gòn khoảng 500m - Hệ thống thoát nước đã đầu tư hoàn thành năm 2008. Tuy nhiên, đoạn đường nằm trong khu vực nền đất rất yếu, bị lún cục bộ nặng khoảng 150 m , trước cao ốc The Manor. - Đơn vị thi công đã thay cống D1000 bằng c ố ng D800 (cao độ đáy cống tròn D800 cao hơn đ ỉ nh cống D1000), đồng thời t uyế n cống hộp nối ra c ử a xả chưa vệ sinh lòng cống, gây cản tr ở dòng ch ả y thuộc dự án cầu Thủ Thiêm (ch ủ đầu tư: Khu QLGTĐT số 1) đã gây ngập cho tuyến đường. 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Vận hành trạm bơm 2000m3/h tại cửa x ã đường Nguyễn Hữu Cảnh hỗ trợ chống ngập. - Đã thực hiện dự án cầu Th ủ Thiêm. 2. Khu Qu ả n lý Gia o thông đô th ị số 2 đ ã thực hiện nâng cục bộ đường phía đối d iện tòa nh à The Manor ( 1 /2 đường) 3. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ dự án Cải tạo đường Nguyễn Hữu Cảnh (do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 làm ch ủ đầu t ư ). 2. Vùng ngo ạ i v i ( 11 đi ể m) 30 1 L ê Th à nh Phương 8 Mai Hắc Đế Rạch Cát - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đ ườn g th ấ p hơn đ ỉ nh triều. 2016 1. Giải pháp cấp bách: - Duy t u , sửa chữa các vị tr í cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Đã đấu nối vào tuyến cống đường L ư u Hữu Phước và M ễ Cốc để tăng cường thoát nước. - Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại cửa x ả đường Lê Thành Phương hỗ trợ chống ngập. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Nâng cấp đường Lê Thành Phương ( Ủ y ban nhân d â n quận 8 làm chủ đầu tư). - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng k è , hồ đi ề u tiết và trạm bơm Mễ Cốc 2 ) do Ban Qu ả n lý đầu t ư x â y dự ng công trình giao thông đô thị làm chủ đ ầ u tư. 31 2 Mai Hắc Đế 8 Lưu Hữu Phư ớ c Mễ Cốc 2 - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâ u, một số vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp h ơn đ ỉ nh triều. 2016 1. Giải pháp cấp bách: - Duy t u, sửa chữa cá c vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Đã đấu n ối vào tuyến cống đường Lưu Hữu Phước và Mễ Cốc đ ể tăng cường thoát nước. - Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại cửa xả đường Mai H ắc Đ ế hỗ trợ chống ngập. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đang thi công d ự án Lắp đặt hệ th ố ng thoát nước đư ờn g Mai Hắc Đế Ủ y ba n nhân dân quận 8 làm chủ đầu tư. - Đ ẩ y nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước, giai đoạn 2 (xây dựng kè, h ồ điều tiết và trạm b ơ m Mễ Cốc 2) do Ban Quản lý đầu tư xây d ựng công trình giao th ô ng đô thị l à m ch ủ đầu tư. 32 3 Lương Văn Can 8 Lưu Hữu Phước SN 57 - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một s ố vị trí bị xuống cấp. - Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng c ố ng. - Đã đấu nối tuyến cống đường L ươn g V ă n Can vào tuyến cống đường Lưu H ữu Phước , Bến B ì nh Đồng và vận hành trạm bơm hồ điều tiết Mễ Cốc 1 hỗ trợ chống ngập. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Cần Nâng cấp c ả i tạo hệ thống thoát nước. 33 4 Gò Dưa Th ủ Đức QL 1 A (c ầ u vượt Bình Phước) Tô Ngọc Vân - Hệ thống t hoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp, (đường do quận Th ủ Đức quản l ý ). - Đường bị trũng cục bộ khoảng 80 m , cửa xả cao hơn đáy c ố ng đường Gò D ư a 40cm. - Do ảnh hưởng c ủ a dự án C ả i tạo rạch Ba Bột nên nước từ QL 1 A đ ổ dồn về gây ngập- 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa cá c vị t rí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống - Đã thực hiện việc xây d ự ng cống ngăn triều tại đầu nhánh r ạ ch Đ ĩa , tạo đoạn rạch thành hồ điều tiết đ ể giải quyết ngập do mưa và triều. - Dự á n C ả i tạo rạch Ba Bột đã tháo dỡ vách ngăn dòng và nạo vét cục bộ . 2. Gi ải pháp căn cơ: - Dự án Cải tại HTTN đường Gò Dưa đã được UBNDTP chấp thuận chủ trương đang triển khai theo kế hoạch (dự kiến hoàn thành 2017) 34 5 Tân Hương Tân Phú Suốt tuyến - Hệ thống thoát nước đ ầ u t ư đã lâu, một số v ị trí bị xuống c ấ p. - Đường trũng thấp, cục bộ. 2017 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, s ử a chữa các vị tr í cống xuống cấp, nạo vét l òng cống. - Thay nắp sắt tại đầu h ẻ m 329 Tân Hương để tăng kh ả năng thoát nước cho tuyến. - Trong năm 2015 đấu nối cống D400 vào h ẻ m 329 Tân Hương để tăng khả năng t hoát nước cho tuyến. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Dự án C ả i tại HTTN đường Tân Hương đ ã được duyệt đang triển khai theo kế hoạch (dự kiến hoàn thành 2017) 35 6 Th ả o Điền 2 Hẻm 97 Cửa xả 8 - Hệ th ố ng thoát nước đầu tư đ ã lâu, một số vị trí bị xuống c ấ p . - Cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều. 20 1 9 1. Giải pháp cấp bách: - Duy t u , sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống và lắp đặt van ngăn triều. - Vận hành trạm bơm 1000m3/h tại c ử a xã đư ờn g Th ả o Điền hỗ trợ chống ngập. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Thực hiện dự án C ả i tại HTTN khu vực đường Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Xuân Th ù y. - X â y d ự ng kè khu phố 3: Đã hoàn thành ( Ủy ban nhân dân qu ậ n 2 làm ch ủ đầu tư). 36 7 Quang Trung Gò V ấp Phạm Văn Chiêu Chân Chợ Cầu - Hệ thống thoát n ư ớc đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đường t r ũng thấp, cục bộ. 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị t rí cống xuống c ấp nạo vét lòng cống. - Đã lắp đặt mương giảm ngập đư ờn g Quang Trung. - Đã đấu nối c ố ng dọc D600 và 03 đoạn cống băng đường trong tháng 2/2015 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ dự án C ả i tạo kênh Tham Lương, giai đoạn 2, gói thầu 6B. 37 8 Kha Vạn C â n Thủ Đức Dương Văn Cam Bưu điện - Hệ thống thoát nước đầu tư đ ã lâu, một s ố vị trí bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. - Lòng rạch C ầu Ngang bị lấn chiếm, không đ ả m bảo thoát nước. 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa c ác vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Lắp đặt các tường giảm tốc t r ong lòng cống thượng lưu nhằm gi ả m tốc độ dòng chảy, điều tiết nước từ thượng nguồn dồn về điểm ngập. - Vận hành van ngăn triều. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ d ự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do Ủ y ban nhân dân quận Thủ Đ ứ c làm ch ủ đầu t ư ) 38 9 Đặng Thị Rành Th ủ Đức Tô Ngọc Vân Dương Văn Cam - Hệ thống thoát nước đầu t ư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấp. - Đường trũng thấp, cục bộ. - Lòng rạch C ầu Ngang bị lấn chiếm, không đảm bảo thoát nước. 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do Ủ y ban nhân dân quận Th ủ Đức làm chủ đầu tư). 39 10 Dương Văn Cam Th ủ Đức Kha Vạn Cân Lê Văn Tách - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuống cấ p. - Đường trũng thấp, cục bộ. - Lòng rạch C ầu Ngang bị lấn chiếm, không đảm b ả o thoát nước. 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị tr í c ố ng xuống cấp, nạo vét lòng cống. - Nạo vét rạch C ầu Giông. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ d ự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do Ủ y ban nhân dân quận Thủ Đức làm chủ đầu tư). 40 11 Hồ Văn Tư Thủ Đức SN118 cửa xả Cầu Ngang - Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, một số vị trí bị xuố n g c ấ p. - Đường trũng thấp, cục bộ. - Lòng rạch C ầu Ngang b ị lấn chiếm, không đảm b ả o thoát nước. 2020 1. Giải pháp cấp bách: - Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lò ng cống, rạch. 2. Gi ải pháp căn cơ: - Đẩy nhanh tiến độ dự án Nạo vét rạch cầu Ngang (do Ủ y ban nhân dân quận Th ủ Đức làm chủ đ ầ u tư) . - Dự án cống kiểm soát triều rạch Th ủ Đức: Đã hoàn thành công tác thi công, đã đưa vào khai thác sử d ụ ng (Công ty D ị ch v ụ khai thác thủy lợi làm ch ủ đầu tư). PHỤ LỤC 1A DANH MỤC CÁC ĐIỂM NGẬP DO TRIỀU (Ban hành kèm theo Quyết định số 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nhân dân thành ph ố ) TS STT TÊN ĐƯỜNG QUẬN PHẠM VI NG Ậ P TỪ ĐẾN I CÁC ĐIỂM NG Ậ P N Ặ NG 1 1 Lương Định Của 2 Đường dẫn cầu Thủ Thiêm Phà Thủ Thiêm 2 2 Huỳnh Tấn Phát 7 Vòng xoay cầu Tân Thuận Trần Xuân Soạn Ngã tư Nguyễn Văn Q uỳ Gò Ô Môi II CÁC ĐIỂM NGẬP NHẸ 3 1 Đường 26 6 4 2 Nguyễn Văn Hưởng 2 Trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai 5 3 Xa lộ Hà Nộ i 2 C ầ u Tr ắ ng 2 Đường Nguy ễ n Hoàng 6 4 Lê V ă n Lương 7 Cầu Rạch Bàng Nguy ễ n Văn Linh 7 5 Trần Xuân Soạn 7 B ế Văn C ấ m Hu ỳ nh Tấn Phát 8 6 Q uốc lộ 5 0 Bình Tân Đường s ố 10 Rạch Phong Phú 9 7 T ỉ nh lộ 10 Bình Tân Số nhà 1565 S ố nhà 1585 PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nhân dân thành ph ố ) TT NỘI DUNG C Ơ QU A N CH Ủ TRÌ CƠ QUAN PH Ố I HỢP KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN (2011-2015) KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016-2020 KIẾN NGHỊ 1. Đề án tăng cường quản lý các quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch phục vụ tiêu thoát nước và chống ngập; qu ả n l ý chặt quỹ đất nông nghiệp, bố trí cây xanh… hình thành 3 tuyến vành đai sinh thái dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè Sở Tài nguyên và Môi trư ờng Sở NN và PTNT, các sở - ban - ngành liên quan và UBND các quận, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, quận Thủ Đức, 9,12,2,7 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện (giai đoạn 2011-2015) t r ong năm 2013 . - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đã triển khai xây dựng đề cương thực hiện thí điểm dự án trồng cây theo phương thức xã hội hóa trong chỉ gi ớ i hành lang bảo vệ bờ hữu sông Sài Gòn trên địa bàn Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi. - Hoàn th à nh công t á c trồng cây. Hoàn thành công tác chăm sóc cây trong năm 2017 2. Quy hoạch t ổ ng th ể hệ th ố ng các hồ điều tiết tại khu vực phù hợp; ưu tiên thực hiện 03 hồ Gò Dưa, Kh á nh Hội, Bàu Cát. Trung tâm Đi ề u hành Chương trì nh chống ngập thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 4 Các sở-ban- ngành và Ủ y ban nhân dân các quận-huyện liên quan - Hoàn thiện h ồ sơ và phê duyệt đ ồ án quy hoạch; - Xây dựng 03 hồ Gò Dưa, Khánh Hội, Bàu Cát: hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án, chuẩn bị trình duyệt. Hoàn thành xây dựng 03 hồ điều ti ế t. 3. Xây d ựng lộ trình tăng phí bảo vệ môi trường đ ố i với nước thải sinh hoạt phục vụ cho nhu c ầ u quản lý, vận hành hệ th ố ng thoát nước, xử lý môi trường nước. Sở Tài Chính và Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập thành phố Các sở ban ngành liên quan Hội đồng nhân dân đã thông qua tại Nghị quyết s ố 22/2015/NQ-HĐ ngày 09 tháng 12 năm 2015 về phương án thu phí bảo vệ môi trường đ ố i với nước thải sinh hoạt giai đoạn 2015-2020. Ti ế p tục tham mưu mức thu phí nước thải thông qua phí nước sạch cho giai đoạn tiếp theo. 4. Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nư ớ c, bảo vệ bờ sông, kênh, rạch như đê, kè, v.v... bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao và mỹ quan đô thị Trung tâm Đi ề u hành Chương trì nh chống ngập thành phố Sở Khoa học - Công nghệ thành phố + Ứ ng dụng công nghệ khoan kích ng ầ m: Đã thực hiện thí đi ể m 04 công trình (như lắp đặt đường ống thoát nước D1500 băng quốc lộ 1 A (đoạn từ L ê Trọng Tấn đến Nguyễn Thị Tú); tuyến cống bao, đường Tân Sơn Nhất - B ìn h Lợi; cống băng sông Sài Gòn). + Ứ ng dụng công nghệ lót ố ng: Đã thực hiện gói thầu 16 thuộc dự án Vệ sinh môi trường. + Thực hiện các công tr ì nh bờ bao bằng cừ nhựa uPVC. + Thực hiện thí điểm cải tạo đường ống bằng phương ph á p xoắn SPR Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến khác. Tri ể n khai rộng rãi c ô ng nghệ cải tạ o đường ốn g bằng phương pháp xoắ n SPR 5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì một thành phố sạch đẹp”; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu, phóng sự chuyên đề tuyên tr uyền nâng cao nhận thức, tr ách nhiệm cộng đồng trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời phê phán các hà nh vi vi phạm, bi ể u dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện chương trình. Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủ y ban Mặt tr ận T ổ quốc’ V iệt Nam thành phố H ồ Chí Minh và các đoàn thể - Đ ã triển khai tuyên truyền trực tiếp tại các phường trên địa bàn Quận 1 (2011); các phường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (2012); các phường dọc kênh Tàu Hủ - Bến Ngh é (2013); - Đ ã phát sóng trên sóng phát thanh 112 chuyên đề (từ tháng 9/2012 đến nay); - Tổ chức tham quan cho 400 học sinh tr ên địa bàn phư ờ ng 13, quân Tân Bình (2013); t ổ chức tham quan cho 1.100 học sinh quận Tân B ì nh, Tân Phú, Quận 8 (từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014). Phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức vớt rác, l ụ c bình (2011, 2012, 2013,2014); - Xây dựng các nội dung của Đề cương cẩm nang tuyên truyền đ ể thực hiện tuyên truyền vận động trong cán bộ, viên chức, và các tầng lớp nhân dân tr ong công tác phòng, chống lụt , b ã o, bảo vệ công trình thoá t nước... tr ên địa bàn thành phố; - Tuyên truyền tr ự c tiếp t ạ i các phường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm (7/2015); - Triển khai kế hoạch liên tịch (2014 - 2015). - Ti ế p tục chương trình hướng dẫn học sinh tham quan nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng khi dự án của Jica kết thúc; - Xây dựng chuyên mục phát sóng tr ên Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Công tác thường xuyên hàng năm PHỤ LỤC 3A BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (Ban hành kèm theo Quyết định số 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nhân dân thành ph ố ) STT Nhóm giải pháp/ Nội dung công việc Sản phẩm/ tiêu chí đánh giá Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian hoàn thành I Nâng cao ch ấ t lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; tri ển khai quy ch ế , giải pháp l iên k ế t giữa các đ ị a phương trong V ù ng kinh t ế trọng đi ể m phía Nam 1 Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong điều kiện m ư a, lũ, tr i ều cường. Triển khai thực hiện Quy ch ế p h ối h ợ p việc vậ n hành liên hồ chứa Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn để bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn 2016-2020. - Quy chế phối h ợ p; - Quy trình vận hành liên hồ nhằm đảm bảo công tác chống ngập. Ban chỉ hu y phòng chống thiên tai và cứu nạn - Sở Nông nghiệp và phát tr iển Nông thôn; - Tr u ng tâm điều hành chương trì nh chống ngập nước; - Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan. Năm 2016 2 Nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch t ổ ng th ể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 Quy hoạch được duyệt Sở Giao thông Vận tải - Sở Quy hoạch Kiến trúc; - Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện; - Sở Nông nghiệp và Phát tri ể n Nông thôn; - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - Các Sở ngành khác có liên quan 2018 3 Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh Quy hoạch được duyệt Sở Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn - Sở Quy hoạch Kiến trúc; - Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện; - Tr u ng tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - Sở Giao thông Vận tải; - Các Sở ngành khác có liên quan 2018 4 Hoàn thành đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán để giảm ngập úng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh Quy hoạch được duyệt Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước - Sở Quy hoạch Kiến trúc; - Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện; - Sở Giao thông Vận tải; - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Các Sở ngành khác có liên quan 2016 5 Hoàn thành công t á c l ậ p , xá c địn h mép b ờ c ao các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn thành phố và t ổ chức c ắ m mốc hành lang bảo vệ kênh rạch - Công b ố Bản đ ồ quy hoạch mép bờ cao với vị trí t ọa độ các mốc trên nền bản đồ địa chính; - Cắm mốc ngoài thực địa Tr u ng tâm đ iều hành chương trình chống ngập nước - Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện; - Sở Quy hoạch Kiến trúc; - Sở Giao thông Vận tải; - Các Sở ngành khác có liên quan. 2018 6 Nghiên cứu rà soát những vùng trũng thấp dễ bị ngập nước do mưa, triều cường để điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành cho ngập nước, tạo cảnh quan tự nhiên vùng ven. Những khu vực nội thị nhưng c ố t n ề n th ấ p phải có giải pháp củng c ố , tăng cường khả năng thoát nước của hệ thống cống, kênh, rạch kết hợp với hồ điều tiết, công viên đa chức năng,... Quy hoạch phân khu được duyệt, xác định những vùng trũng thấp, địa chất chất yếu đ ể làm điều tiết tự nhiên. Sở quy hoạch Kiến trúc - Ủy ban nhân d ân dân các Quận/huyện; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Trung tâm điều hành, chương trình chống ngập nước; - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông thôn; - Sở Giao thông Vận tải - Các Sở ngành khác có liên quan. 2017 7 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc san lấp rạch trong các dự án phát tri ể n đô thị, kiên quyết bắt buộc các Nhà đầu tư, Chủ đầu tư phải thực hiện cải tạo rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, hồ điều tiết đảm bảo chức năng thoát nước, điều tiết của hồ (không phải hồ cảnh quan) trước khi thực hiện san lấp Kế hoạch ki ể m tra hàng năm Sở Xây Dựng - Ủy ban nhân dân dân các Quận/huyện; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Sở Nông nghiệp và Phát tri ể n Nông thôn; - Sở Giao thông Vận tải - Các Sở ngành khác có liên quan. Thường xuyên 8 Nghiên cứu một số tiêu chu ẩ n kỹ thuật trong tính toán thủy văn, thủy lực đối với hệ thống thoát nước áp dụng cho khu vực th à nh phố đã không còn phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, đề nghị các Bộ ngành điều chỉnh và ban hành các quy định, quy chu ẩ n phù hợp Ban h à nh hướng dẫn tính toán t hủy văn, th ủy lực phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu Trung tâm điều hành chương tr ình chống ngập nước - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Sở Khoa học và Công nghệ - V iện Nghiên cứu phát triển; Sở Giao thông Vận tải; - Sở Nông nghiệp và Phát tri ể n Nông thôn; - Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan. 2017 9 Phối hợp với Bộ ngành, Trung ương, các tỉnh trong vùng xác định cơ chế phối hợp trong thực hiện các công trình đê bao, cống kiểm soát triều Quy chế phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - Tr u ng tâm điều hành chương trình ch ố ng ngập nước; - Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan. Năm 2016 10 Thống kê, đá nh giá thực trạng quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, lưu vực sông. Rà soát các quy hoạch ngành của tài nguyên nước để điều chỉnh theo hướng quản lý bền vững trong lưu vực, Vùng Quy định phân vùng xả thải Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện; - Các Sở ngành có liên quan 2018 11 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử l ý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng - Thực hiện giải pháp quan trắc tự động các nhà máy tập trung - Kế hoạch kiểm tra hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện; - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - Sở Xây Dựng; - Các Sở ngành liên quan 2017 12 Xây dựng phương án hành lang thoát lũ trong điều kiện mưa, lũ, triều cường. Tri ể n khai thực hiện Quy chế phối h ợ p việc vận hành liên hồ chứa Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa trên lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo Quy chế phối hợp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn - Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan. Năm 2017 II Rà soát, b ổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư; đ ẩ y mạnh cải cách thủ tục hành chính, t ạ o bước đ ộ t phá đ ẩ y nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đ ố i với h ạ tầng thoát nước, xử lý nước thải 1 Nghiên cứu, rà soát, bổ sung chính sách t ạ o vốn, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước Chính sách thu hút các nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư - Viện Nghiên cứu phát tri ể n - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Sở Tài Chính ; - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện và Các Sở ngành liên quan Thường xuyên 2 Rà soát quỹ đất, tổ chức cắm ranh mốc tại các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch Xác định ranh, mốc khuôn viên xây d ự ng nhà máy xử lý nước thải đô thị Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Quy hoạch Kiến trúc - Sở Giao thông Vận tải - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - Ủ y ban nhân dân các quận/huyện liên quan 2017 3 Nghiên cứu, triển khai thực hiện thu phí dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải Xác định phí thoát nước, trình Ủ y ban nhân dân thành phố ban hành Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước - Sở Tài Chính; - Viện Nghiên cứu phát triển; - Các Sở ngành liên quan 2017 4 Kết hợp với Chương trình đột phá về cải cách hành chí nh , xây d ự ng cơ chế phối h ợ p ch ặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án Ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định 126/2007/QĐ- UBND) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Xây Dựng; - Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Giao thông V ận tải; - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện và các Sở ngành khác liên quan. 2017 5 Xây dựng quy chế phối h ợ p quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố Sở Giao thông Vận tải - Sở Nội vụ; - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện và các Sở ngành khác liên quan. 2016 6 Rà soát, đánh giá tình hình t ổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong công tác giảm ngập nước; đề xuất đề án củng cố kiện toàn bộ máy các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hi ệ u quả quản lý nhà nước trong l ĩnh vực thoát nước Đề xuất mô hình quản lý thoát nước Sở Nội Vụ - Ủy ban nhân dân các Quận/huyện - Các Sở ngành liên quan 2016 7 Xây dựng, ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy đ ị nh của Nghị định s ố 80/2014/NĐ-CP ng à y 06/8/2014 c ủ a Chính phủ về thoát nư ớ c và xử lý nước thải Dự thảo Quyết định tr ì nh Ủy ban nhân dân thành phố Sở Giao thông Vận tải - Ủy ban nhân dân các Quận/huyện; - Các Ban quản lý Khu đ ô thị mới; Khu Công nghệ Cao; - Các Sở ngành liên quan 2016 8 Nghiên c ứ u thực hiện việc c ổ phần hóa các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận/huyện Đề án Cổ phần hóa các công ty TNHH MTV Ban Đổi m ớ i Doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị; - Các công ty TNHH MTV Công í ch Quận/huyện 2017 9 Tăng cường công tác quản lý đô thị, thanh tra xử lý các hành vi xả rác và các trường hợp vi phạm, lấn chiếm, xây dựng trong hành lang bảo vệ rạch, hệ thống thoát nước hiện hữu K ế hoạch kiểm tra hàng năm Sở Xây Dựng - Ủy ban nhân dân các Quận/huyện; - Sở Giao thông Vận tải - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - C á c Sở ngành khác có liên quan. Thường xuyên 10 Nghiên cứu, đề xuất việc bố trí các hầm trữ nước tại các dự án phát tri ể n đô thị, cao ốc , ... và cơ chế, chính sách khuyến khích các Chủ đầu tư khi thực hiện hạng mục hầm trữ nước - Hướng dẫn thiết kế hầm trữ nước; - Chính sách hỗ trợ các Chủ đầu tư thực hiện Sở Xây Dựng - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Ủ y ban nhân dân Quận/huyện và các Sở ngành liên quan 2018 11 Tổ chức xây dựng mép bờ cao, cắm mốc hành lang bảo vệ đối với các tuyến sông kênh rạch Bản đồ mép bờ cao các tuyến kênh rạch do Quận huyện quản lý Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện - Sở Quy hoạch Kiến trúc; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Sở Giao thông Vận tải - Các Sở ngành liên quan. 2019 12 Rà soát tháo dỡ ngay các công trình lấn chiếm trên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy hiện tr ạng của kênh rạch thoát nước. Tăng cường công tác quản lý, thống kê các điểm ngập trên địa bàn do mình quản lý; không để phát s i nh các đi ể m ngập mới tr ong quá trình phát triển đô thị - Rà soát, xây dựng danh mục các công trình lấn chiếm và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tháo dỡ; - Rà soát, thống kê, xác định nguyên nhân các điểm ngập trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các Quận/huyện - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - Sở Xây Dựng; - Sở Giao thông Vận tải; - Các Sở ngành khác có liên quan. Thường xuyên 13 Tổ chức quản lý khai thác vận hành có hiệu quả, đảm bảo năng lực thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu - Bản đồ ngập các tuyến đường trên địa bàn thành phố; Trung tâm điều hành chương tr ì nh chống ngập nước - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Sở Giao thông Vận tải; - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện và các Sở ngành liên quan 2016 - Quyết định phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành hệ thống thoát nước; các công trình kiểm soát triều; - Phương án tổ chức ứng cứu ngập; - K ế hoạch thực hiện hàng năm. Công tác thường xuyên II I Tập trung thực hiện các giải pháp công trình đ ể phục vụ giải quyết ngập 1 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hệ thống thoát nước, xử lý cấp bách các điểm ngập do hệ thống cống bị hư hại, lún sụt, tiết diện nhỏ bằng các giải pháp kỹ thuật hoặc các dự án quy mô nhỏ; nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch. Rà soát, b ổ sung các van ngăn triều, xây dựng bờ bao bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trong khi các dự án lớn chưa hoàn thành - Hoàn thiện quy trình, bảo trì, vận hành công trì nh - Danh mục ưu tiên và kế hoạch, dự toán thực hiện. - Kế hoạch Tổ chức thực hiện hàng năm Các chủ sở hữu công trình - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài Chính; - Sở Giao thông Vận tải; - Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan. Thường xuyên 2 Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư theo các tiêu chí sau: (1) các dự án giảm ngập để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có lưu lượng lớn (giải quyết ngập và ùn tắc giao thông); (2) Giảm ngập tại các khu dân cư chưa có hệ thống thoát nước; (3) Cải tạo hệ thống thoát nước cũ có nguy cơ sụt lún hoặc làm thu hẹp dòng chảy; (4) Xây dựng đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống thoát nước. Danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trung tâm điều hành chương trình cống ngập nước; - Sở Giao thông Vận tải; - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông; - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện có liên quan. 2016 3 Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án - Xây dựng ti ế n độ chi tiết tri ể n khai dự án; - Cập nhật khối lượng thực hiện định kỳ. Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện; - Các Sở ngành liên qua n ; - Các Chủ đầu tư. Thường xuyên I V Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục v ụ công tác xóa, giảm ngập nước 1 Hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý, điều khi ể n hệ thống scada Số hóa hệ thống dữ liệu thoát nước Trung tâm điều hành chương trì nh chống ngập nước - Sở Thông tin và truyền thông; - Sở Khoa học và Công nghệ; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan. 2019 2 Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo ngập đ ể dự báo, nâng c ao chất lượng công tác ứng cứu nhằm ki ể m soát và giảm mức độ ngập Hệ thống dự báo, cảnh báo ngập Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước - Sở Thông tin và truyền thông; - Sở Khoa học và Công nghệ; - Sở Tài ngu y ên và Môi trường; - Đài khí tượng thủy văn nam bộ - Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan. 2018 3 Thực hiện việc sửa chữa hệ thống thoát nước bằng công nghệ không đào Sửa chữa 4000m cống đã cũ, xuống cấp bằng công nghệ SPR. Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Giao thông Vận tải; - Các Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận/huyện có liên quan. 2018 V Phát huy vai trò của Mặt trận T ổ qu ố c và các đoàn th ể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truy ề n vận động nhân dân 1 Xây dựng cơ chế phối hợp, t ổ chức tuyên truyền th ự c hi ệ n nếp sống văn minh đô th ị nhằm hạn chế tình tr ạng xả rác, phát huy hiệu thoát nước của hệ thống hiện hữu - Nội dung tuyên truyền; - Phương thức tuyên truyền; - Kế hoạch triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân các Quận/huyện; - Đài truyền hình th à nh phố Hồ Chí Minh; - Ủy ban mặt trận T ổ Quốc; - Tr u ng tâm điều hành chương trình chống ngập nước; - Các Sở ngành khác có liên quan. Thường xuyên 2 Tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô th ị ; tích c ự c tham gia bảo vệ, không xả rác xu ố ng hệ th ố ng kênh rạch, cống thoát nước hiện hữu - Chương trình, kế hoạch tuyên truyền - Nội dung tuyên truyền; - Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Thông tin truyền thông; - Ủ y ban nhân dân các Quận/huyện và Các Sở ngành liên quan; - Trung tâm chống ngập; - Ủ y ban mặt trận Tổ Quốc. Thường xuyên 3 Nghiên cứu, đưa chương trình đào tạo về nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước, sử dụng tiết kiệm nước vào bậc ti ể u học - Khung pháp lý; - Chương trình đào tạo; - Tổ chức thực hiện Sở Giáo Dục và Đào tạo - Ủy ban nhân dân các Quận/huyện; - Sở Văn hóa Th ể thao và Du lịch; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Các Sở ngành khác có liên quan. Năm 2018 PHỤ LỤC 3 CHƯƠNG TRÌNH - HỢP TÁC NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Ban hành kèm theo Quyết định số 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nhân dân thành ph ố ) STT Tên nhiệm vụ/ dự án Mục tiêu Cơ quan ch ủ trì Cơ quan phối hợp T ổ ng k i nh phí (triệu đồng) Ghi chú A Hợp tác ứng phó biến đ ổ i khí hậu 1 Ứ ng dụng công nghệ thông tin t ro ng công tác giảm ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin và xây d ự ng trung tâm tính toán, điều hành phục vụ công tác cảnh báo sớm, quản l ý, điều hành công tác chống ngập nhằm hạn ch ế thiệt hại do thiên tai gây ra. Trung tâm điều hành Chương tr ì nh chống ngập thành phố Sở Thông tin và Truy ề n thông 68,000 Đã trì nh Sở Thông tin và Truy ề n thông 2 Xây dựng, h oàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng l ư ớ i thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý Ứ ng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản l ý, điều hành hệ thống thoát nước nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực hệ thống thoát nước Trung tâm điều hành Chương tr ì nh chống ngập thành phố Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truy ề n thông 43,000 2014-2015 đã triển khai giai đoạn 1, xây dự n g phần mềm Gis, số hóa các dự án ODA và hệ thống thoát nước trên địa bàn quận 1. 3 Xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt Phục vụ công tác cảnh báo và phương án xử lý nhằm giảm thiểu thiệt hại của ngập lụt đô thị Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành ph ố Văn phòng biến đổi khí hậu thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truy ề n thông 3,000 Đã trình dự án tại Văn phòng biến đổi khí hậu thành phố 4 Xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro ngập nước đô thị Xây dựng và triển khai thực hiện thể chế quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt thành ph ố Hồ Ch í Minh, bao gồm quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập, thoát nước thải, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, vận hành liên hồ chứa, quản l ý khai thác nước ngầm và phát triển đô thị. Trong đó kết h ợ p xây dựng hệ thống ra đa thời tiết phục vụ công tác chống ngập, phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố Sở Thông t in và Truy ề n thông 306,000 Vốn ODA, hợp phần 1 của dự án “Dự án Quản lý rủi ro n gập lụt khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 5 Dự án thí điểm quản lý và giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm Xây dựng nền tảng quản lý thông tin tích hợp, xây dựng một hệ th ố ng thông tin tổng kiểm so á t bao gồm Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Hệ thống điều khiển thu thập dữ liệu (SCADA), phần mềm mô phỏng ngập lụt để quản lý giám sát hoạt động hỗ tr ợ cảnh báo diễn biến ngập, thoát nước, chống ngập tại lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm Trung tâm điều hành Chương t rì nh chống ngập thành phố Sở Thông tin và Truyền thông 38,000 Đã hoàn thành giai đoạn lắp đặt thử nghiệm tr ên l ưu vực Tân Hóa - Lò Gốm tr ong giai đoạn 2011-2015. 6 Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS phục vụ nhiệm vụ thoát nước, chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh Phục vụ công tác quản lý và quy hoạch thoát nước chống ngập. Trung tâm điều hà nh Chương trình chống ngập thành phố Viện Khoa học công nghệ 3,900 - Công tác thường xuyên - Định kỳ thực hiện theo các giai đoạn. 7 Lập dự án Trung tâm Điều hành Kh ẩn cấp (EOC) - Hệ th ố ng phòng chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh. + Trung tâm điều hành EOC có diện tích 4000m2, bao gồm hệ thống hiển thị đa màn hình, các thiết bị đồng bộ... + Hệ thống tiếp nhận thông tin, phân tích và xử lý mô phỏng ngập lụt, tiếp nhận các thông tin từ các trạm quan tr ắc radar, quan trắc mực nước + Hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu về giao thông Tru n g tâm điều hành Chương trì nh chống ngập thành phố Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truy ề n thông 8 Lập dự án Hệ thống quan trắc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các kênh rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. + Đầu t ư hệ thống 03 trạm rađar X-ban d . + 20 trạm quan trắc mực nước. + 20 trạm quan trắc đo lượng mưa và mực nước. + Hệ thống mô phỏng ngập lụt . Tr u ng tâm điều hành Chương trình chống ngập thành phố Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truy ề n thông 9 Dự án Cải tạo các tuyến cống cũ mục khả năng lún sụt cao tr ên địa bàn thành phố bằng công nghệ SPR. - Chiều dài 4.000m cống các loại Trung tâm điều hành Chương tr ình chống ngập thành ph ố Jica, Sở xây dựng Osaka, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật đô thị Uitec, Sở K ế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông v ậ n tải 12.000.000 USD Viện trợ không hoàn lại (Jica tài trợ) B Đào tạo nguồn nhân l ực 1 Tăng cường năng lực cho Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh - Tăng cường năng lực cho Trung tâm Chống ngập và củng cố sự hợp t ác với các s ở ban ngành trực thuộc Ủ y ban nhân dân thành phố liên quan đến việc quản lý rủi ro ngập lụt và quản lý nư ớ c đô thị; - H ỗ trợ cho Trung tâm Ch ố ng ngập giải quyết hiệu quả các rủi ro ngập l ụt ngày càng tăng và các vấn đề ngập úng ở khu vực đô thị, dân cư, thương mại và công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm điều hành Chương tr ìn h chống ngập thành phố Ngân hàng các Ban Quản lý nước Hà Lan. 241.000 Euro; đối ứng 1.500 tr iệu đồng 2 Chương trình nâng cao năng lực qu ản lý hệ thống thoá t nước đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh - Nâng cao kỹ năng quản lý hiệu quả v à an toàn đ ố i với hệ thống thoát nước, Huấn luyện kỹ năng cho nhân viên của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước và Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước thông qua các buổi hội thảo chuyên đ ề ; - Nâ n g cao nhận thức của người dân về t ì nh h ì nh thoát nước đô thị tại thành phố. Trung tâm điều hành Chương tr ì nh chống ngập thành phố Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật B ả n (JICA); Cục xây dựng thành phố Osaka, Trung tâm Công nghệ cơ sở hạ tầng đô thị (UITec) (đối tác kỹ thuật: Công ty TNHH Sekisui Chemical); Tài tr ợ toàn bộ chương trình PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, GIẢI QUYẾT NGẬP DO MƯA GIAI ĐOẠN NĂM 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nhân dân thành ph ố ) Đơn vị: Triệu đồ ng STT Tên d ự án Ch ủ đầu t ư Địa đi ể m xây d ự ng Năng lực thiết kế KC-HT Tổng mức đầu t ư ( tr đồng) T ổ ng nguồn 20 16 -2 020 T ổ ng vố n NSTP Tổng vốn SCIC Ghi chú Tổng vốn 2016-2020 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 N ă m 2019 Năm 2020 Tổng vốn 2016-2020 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 T Ổ NG C Ộ NG 13,437 ,614 10,245,589 5,934,649 1,851,731 1,259,659 1,381,000 1,082,259 378,000 4,301,940 30,000 461,000 1,040,940 1,695,000 1,095,000 1 X â y d ự ng hệ thống thoá t nước đường Đỗ Xuân Hợp (từ Xa lộ H à Nội đến cầu R ạ ch Chiếc) Tr u ng tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Th à nh ph ố Quận 9 - Chiều d ài L = 3099m. - Xây d ựng cống D 1 200 - 2000. - Tái lập phui đào và th ả m nhựa mặt đ ường 2014 - 2016 217,654 61,000 61,000 61,000 Đã bố trí 42 t ỷ đồng trong đợt 01/2016 2 Xây dựng hệ thống tho á t n ước đường Đỗ Xuân Hợp (từ cầu Rạch Chi ế c đ ế n Nguyễn Duy Trinh) Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành ph ố Quận 2,9 - Chiều dài L = 2281m. - Xây dựng c ố ng D1200 - 2000. - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 2014 - 2016 161,404 35,000 35,000 35,000 Đã bố trí 24 t ỷ đồng trong đợt 01/2016 3 Cải tạo hệ thống thoát nước đường K i nh Dương Vương (đoạn từ Mũi tàu Ph ú Lâm đến vòng xoay An Lạc) Tr u ng tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Th à nh ph ố Quận Bình Tân - Ch iề u d ài L = 3 . 5 00 m - Xây dựng cống chính 2 bên dường D 1000 - D1500 và cống hộp [2,0x2,5]m . - Đấu nối c ố ng hiện hữu v à c ố ng ngang D600 - D80 0 . - Tái lập phui đào, nâng đường và th ảm nhựa toàn bộ mặt đường. 2015 - 2016 730,552 282,000 282,000 282,000 Đã bố trí 10 0 t ỷ đồng trong đợt 01/2016 4 Dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu v ự c QL 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung V ă n Khiêm, F25, F26, Q.B Thạnh Tr u ng tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Th à nh ph ố Quận B ì nh Thạnh L = 2600m ; Lấp đặt c ố ng D300 đến D 1 800, xây mới các h ố ga, giếng thăm, cửa xả; - Tái lập lằ n phui bê t ô ng nhựa n ó ng . - Nâng đường bằng cấp ph ối đ á dâm v à thảm bê tông nhựa n ó ng; - Xây dựng mới v ỉ a hè. 2016 - 2018 219,149 208,459 208,459 1 00,000 108,459 Đã bố trí 64 t ỷ đồng trong đợt 01/2016 5 Cải tạo hệ thống t hoát nước đ ường Trương Vĩnh Ký (từ Tân Sơn Nh ì đến Nguyễn Xu ân Khoát) Trung tâm Đ iề u hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận Tân Phú - Chiều dài L = 580m - Lắp đặ t cống tròn D 800 - D12 00 - Tái l ập phui đ ào và t hảm nhựa mặt đ ường 2015-20 1 7 70,000 69,000 69 , 000 40,000 29,000 Đã bố trí 14 t ỷ đồng trong đợt 01/2016 6 C ả i tạo hệ thống thoát nước đ ường Gò D ầ u (từ Tân Sơn Nh ì đến Tân Kỳ - Tân Quý) Trung tâm Điề u hành chương trình ch ố ng ngập n ư ớc Th à nh ph ố Quận Tân Phú - Chi ề u d ài L = 2080m - Lắp đặt cống tròn D 800 - D1200 - Tái l ập phui đào và th ả m nhựa mặt đ ư ờng 2016 - 2018 149,455 145,000 145,000 50,000 50,000 45,000 Đã bố trí 2 0 t ỷ đồng trong đợt 01/2016 7 Xây dựng hệ t hống thoát nước đường An Dương V ươn g (từ cầu Mỹ Thuận đến bến Ph ú Định) Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập n ướ c Thành ph ố Qu ậ n 8, B ì nh Tân L = 2. 600m. Xây d ựng D80 0, 2000, c ố ng hộp BTCT 2x( 1 ,6x1.6)m, 2x2m và 2x2,5m, cống ng a ng D40 0 , hầm ga, cửa xả. + Tá i lập phui đào, th ả m BTN toàn bộ mặt đường, b ó vỉa, vỉa h è . + Nâng cao độ mặt đường cao độ +2,00m 2014 - 2017 386,992 230,000 230,000 190,000 40,000 Đã bố trí 70 t ỷ đồng trong đợt 01/2016 8 Cải tạo hệ th ố ng thoát nư ớ c đư ờn g Ba Vân (t ừ Nguyễn Hồng Đào đến Âu Cơ) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Quận Tân B ì nh - Chiều d ài L = 6 00m - Lắ p đặt cống tròn D1000 - D1200 - Tái l ập phui đ ào v à th ả m nhựa m ặ t đường 2016 - 2017 51,000 50,000 50,000 30,000 20,000 Đã bố trí 09 tỷ đồng trong đợt 01/2016 9 C ải tạo hệ thố ng thoát nước đường Tân Hương (từ Bình Long đến Độc Lập) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Quậ n Tân Phú - Ch i ều dài L = 1680m - Lắp đặt cống tròn D 800 -D 1 200 - Tái lập phui đào v à t h ả m nhựa mặt đường 2015 - 2018 73,000 72,000 72,000 50,000 22,000 Đã bố trí 15 tỷ đồng trong đợt 01/2016 10 Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 1A (từ đường L ê Th ị Riêng đến Ngã tư Ga) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Quận 12 L = 2.900m. Lắp đặt cống tròn D 1 000, D120 0 . T á i l ập phui đ à o và thảm nhựa m ặ t đường 2016 - 2017 268,400 265,000 265,000 180,000 85,000 Đã bố trí 20 tỷ đồng trong đợt 01/2016 11 Cải tạo hệ th ố ng tho á t nước đường Bình Long (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Nư ớ c Đen) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Q.Thủ Đức - C hiều d à i L = 1000m - L ắ p đặt c ố ng tròn D1000 - T á i lập phui đào và thảm nhựa mặt đư ờ ng 2017 - 2018 78,762 75,000 75,000 50,000 25,000 Đã bố trí 1 4 tỷ đồng trong đợt 01/2016 12 Cải tạo t uyến mương Nhật B ản (từ tường rào s â n bay Tân Sơn Nhất đến Nguyễn Kiệm) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình Lắp đặt 1,263. c ố ng h ộ p 2(2,5x2); Lắp đặt 308m cống ngang D400; Xây d ựng t u yến đ ường d ài 778m rộng 14m; Lắp đặt đèn chiếu s á ng công cộng 2016 - 2018 96,373 45,731 45,731 45,731 Đã bố trí 15,5 tỷ đồng trong đợt 01/2016 13 Cải tạo hệ thống thoát nước đ ường G ò Dưa (Từ Tô Ngọc Vân đến Quốc lộ 1 A) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Quận Thủ Đ ức - Chiều dài L = 100 m - L ắ p đặt cống tròn D1 000 - Tái l ậ p p h ui đào và thảm nhựa mặt đường 20 15- 2017 115,000 113,500 113,500 50,000 63,500 14 Cải tạo hệ thống thoát nước đư ờn g Thảo Điền - Quốc Hư ơ ng - Xuân Thủy -Nguy ễ n Vân Hư ở ng (khu dân cư Thảo Điền) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Quận 2 - Chiều d ài L = 6500m - Lắp đặt cống tr ò n D800 -D1000 - Tái lập phui đào và th ả m nhựa mặt đường 2015 - 20 1 9 250,000 240,000 240,000 10,000 100,000 100,000 40,000 15 Cải tạo c ố ng thoát nước giảm ngập đường Lã Xuân Oai (từ đường Lê Văn Việt đ ế n đường 102) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Quận 9 - Chiều d à i L = 370m/2300 - Lắp đặt c ống tr ò n D 1 000 ; - Tái lập phui đào và thảm nhựa m ặ t đường 2016 - 2017 41,000 41,000 41,000 4 1,000 16 Cải tạo hệ thống thoát nước đư ờ ng Pas t eur (từ Lê Thánh Tôn đ ến Bến Chương Dương) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Q. 1 - Chiều dài L = 900m - Lắp đặt cống tròn D 1 000- 1 200 - Tái lập phui đào v à th ả m nhựa mặt đường 20 16- 2017 91,500 90,000 90,000 50,000 40,000 T à u Hũ- Bến Nghé- Đôi-Tẻ 17 Cải tạo hệ thống thoát nước đư ờn g Lê Lai (từ Nguyễn Tr ãi đến Phan Ch u Trinh) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng n gập nư ớ c Th à nh phố Q.5 - Ch i ều dài L = 2100m - Lắp đặt c ố ng hộp 2x( 1 ,5 x1 ,5)m - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 2016 - 2020 560,000 560,000 560,000 1 0,000 100,000 200,000 150,000 100,000 Tàu Hũ- B ế n Nghé - Đôi-Tẻ 18 Cải tạo hệ t h ố ng thoát nước đ ườn g Dương Tử Gi ang (từ Tân Thành đế n Nguyễn Trãi) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng ngập nước Th à nh phố Quận 5 - Chiều d à i L = 350 m - Lắp đ ặt c ố ng tr ò n D800, - T á i lập phui đà o và thảm nhựa mặt đường 2015 - 2016 28,000 27,500 27,500 27,500 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 19 Cải tạo hệ th ố ng thoát nước đư ờ ng Trần Nh â n Tôn (từ Hòa Hảo đ ế n An Dư ơn g Vư ơn g) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng ngập nước Th à nh phố Q.5 - Chi ề u dài L = 590 m - Lắp đ ặt cống tròn D8 00 - 1000 - Tái lập phui đ ào v à t hảm nhựa m ặ t đường 2016 - 2017 52,500 50,000 50,000 30,000 20,000 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 20 Cải tạo hệ t h ố ng thoát nư ớ c đ ường Lê Quang Sung (từ Mai Xuân Thư ở ng đến Minh Phụng) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng ngập nước Th à nh phố Quận 6 - Chi ề u d à i L = 580m - Lắp đặt cố ng tròn D1000 - D1500. - Tá i l ập phui đào và thảm nhựa mặt đ ư ờng 2015 - 2017 65,000 64,500 64,500 30,000 34,500 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 21 Nguyễn Chí Thanh (từ Lý Thường Kiệt đế n Ng ô Quy ề n) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng ngập nước Th à nh phố Q.5 - Ch iều dài L = 387 m - L ắ p đ ặt cống tròn D 1 200. - T á i lập phui đ ào và thảm nhựa mặt đ ườn g 2016 - 20 1 7 46,44 0 45,940 45,940 30,000 15 , 940 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 22 Cải tạo h ệ thống tho á t nước đường Triệu Quang Phục (từ H ồ ng Bàng đ ến H ả i Thượng L ã n Ô ng) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng ngập nước Th à nh phố Quận 5 - Chiều d ài L = 450m - Lắp đ ặt cống hộp 2x2m, - Tái lập phui đ ào và thảm nhựa mặt đ ường 2016-201 110,000 110, 0 00 110,000 40,000 70,000 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 23 Cải tạo hệ thống thoát nư ớ c đường Đồng Khởi (từ sông Sài G ò n đến Nguyễn Du) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng ngập nước Th à nh phố Q. 1 - Chiều d à i L = 1000m - L ắ p đ ặt c ố ng tròn D 1 500 - Tái l ập phui đào và thảm nhựa mặt đường 2016 - 2018 133,500 130,000 130,000 50,000 50,000 30,000 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 24 Nguyễn Tr i Phương (Nguyễn Ch í Thanh đến Trần H ư ng Đạo) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng ngập nước Th à nh phố Q.5 - Chiềudài L = 620m - Lắp đặt c ốn g tròn D1200. - Tái l ập p h ui đ ào và thảm nhựa mặt đường 2018 - 2019 74,400 74,400 74,400 40,000 34,400 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 25 Nguyễn Chí Thanh (từ Tạ Uyê n đ ế n Lý Thư ờ ng Kiệt) Trung t â m Điều hành chương trình ch ố ng ngập nước Th à nh phố Q.5 - Chiều dài L = 712m - Lắp đặ t cống tròn D800, - Tái lập phui đào và thảm nhựa m ặt đư ờn g 2018 - 2019 56,960 56.9 6 0 56,960 30,000 26,960 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 26 Cải tạo hệ thống thoát nư ớ c đường Ngô G i a Tự (từ Ngã b ả y đến Nguyễn Tri Phương) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Q. 10 - Chi ề u d à i L = 1150m - Lắp đ ặ t c ốn g tròn D1000- D1 200 hai bên đườ ng - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đ ường 20 16-2017 10,000 10,000 1 ,000 9,000 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 27 Nâ ng cấp cải t ạo đư ờ ng v à hệ t hống t hoát nước đường Trần Bình Trọng (từ Lý Th ái T ổ đến Hùng Vương) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Quận 10 - Phần thoát nước: lắp đ ặt HT cống hộp 1 ,8m x 2m; c ố ng ngang đường v à hố ga t hu n ư ớc. - Phầ n đ ường: chiều dài tuyến 325,7m, rộng 17m , là m m ớ i vỉa hè, cây xanh. 2018 - 2020 75,000 75,000 75,000 45,000 30,000 Tàu Hũ - B ế n Nghé Đ ôi - Tẻ 28 Cải tạo mương v à xây dựng c ử a xả Đinh Tiên Ho à ng (từ đường Trần Quang Khải đến Hoàng Sa) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Quận 1 - Ch iề u dài L = 3 0 m - Lắp đặt cống hộp 2mx2m - T á i lập phui đào v à th ả m nhựa mặt đư ờn g 2017 30,000 30,000 30,000 30 ,000 Nhiêu Lộc - Th ị Nghè 29 Cải tạo hệ thống tho á t nước đường Nơ Trang L o ng (từ Phan Đăng Lưu đến Lê Quang Định) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Quận Bình Thạnh - Chiều dài L = 650m - L ắ p đặt cống tròn D8 00 , D1200 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đ ường 20 15- 2017 63,000 62,500 62,500 30,000 32,500 Nhiêu Lộc - Th ị Nghè 30 Xây dựng hệ thống thoát nước Phường 12 Q . Phú Nhuận và Phường 14 Q.3 (kênh Bao ngạn c ũ ). Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Quận Phú Nhuận, Quận 3 L = 990m, t hực hiện c ố ng từ D400 đế n D 12 00 . 201 8- 2020 70,000 70,000 70,000 20,000 50,000 Nhiêu Lộc - Th ị Nghè 31 Nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu (đoạn t ừ kênh Tân H ó a đến kênh Hiệp Tân) - Quận 6 và quận Tân Phú Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Quận 6, Bình Tân - Nạo vét toàn tuyến L = 1.517m. - Xây dựng kè đứng toàn tuyến. - Xây d ựng đường dọc bờ kênh - L ắ p đặt cống tròn Ø 600, Ø 400 20 17- 2019 282,097 281,707 281,707 100,000 100,000 81,707 Tân Hóa- Lò Gốm 32 Cải tạo kênh Tân Trụ (Từ Phạm Vă n Bạch đến kênh Hy Vọng) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Quận Tân B ì nh L = 1 ,330m L ắ p đặt cống hộp (2x2)m: 880m; Nạo vét kênh 450m; L à m đường 8m v à vỉa h è 2m/mỗ i bên 2018 - 2020 170,000 170,000 170,000 5,000 65,000 100,000 Tham Lương - B ế n Cát - rạch Nước Lên 33 Nạo vét cải tạo rạch Cầu Suối, Quận 12 Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Quận 12 Chi ề u d ài L = 4.779 m chia 05 đoạn: + Cống t ròn Ø 1500; Cống hộp (1,6x1,6) m; 2x(2,0x2, 0 )m; 2x(3,0x3,0)m; + C ố ng th u nước ngang Ø 4 00 ;8 00; Ø 1000; + Đ ường trên mặt cống là đường rộng B = 6 m; B = 10m , B = 12m. 2017 - 2019 246,815 246,579 246,579 60,000 100,000 86,579 34 Cải t ạo hệ thống thoát nư ớ c đường Tân Sơn Nh ì (từ Độc Lập đến T rương Vĩnh K ý) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Q.Tân Phú - Chiều d à i L = 950m - L ắ p đặt cống tròn D800 - Tái lập phui đ ào và thảm nhựa mặt đường 201 6- 2017 79,210 78,700 78,700 40,000 38,700 35 C ả i tạo hệ thố ng thoát nước đường B ế n Phú Định (từ H ồ Học Lãm đến cầu Phú Đ ị nh) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Q.8 - Chiều dài L = 3500m - Lắp đặt cống tròn D 8 00-D 1 200 - Tái lập phui đào v à thảm nhựa mặt đường 20 18- 2020 354,000 354,000 354,000 1 0,000 180,000 16 4 , 0 00 36 X â y dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn V ă n T ă ng (t ừ L ê Văn Việ t đến Nguyễn Xiển) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố Q.9 - Chiều dài L = 1 550m - Xây d ựng cống D1000 -2000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20 17- 2020 416,0 00 416,000 416,000 10,000 1 00,000 200,000 1 06 , 00 0 37 Xây dự ng hệ thống thoá t nước đư ờn g Trần Vă n Mười (từ đư ờ ng Liên X ã đến cửa xả 5/4) Trung tâm Đi ề u hành ch ươn g tr ì nh ch ố ng ngập nước Th à nh ph ố H.H óc Môn - Chiềudài L = 1500m - Lắp đặt c ố ng tròn D800-D1500 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 201 8- 2020 180,000 180,000 180,000 10,000 80,000 50,000 40,000 38 Cải t ạo hệ thống tho á t nư ớ c đ ường B ạ ch Đ ằng (từ Đinh Bộ Lĩnh đến cầu mớ i Đạch Đằng) Trung tâm điều hành Chương trình ch ố ng ngập T h à nh phố Quận B ì nh Tân, Quận Tân Ph ú - Chiều dà i L = 720m - Lắp đ ặt c ố ng tròn D1200 -D 1 500 - Tái lập phui đ à o v à thảm nhựa mặt đường 2018 - 2019 67,000 67,000 67,000 1,000 40,000 26,000 39 Cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Qu ý (từ Gò Dầu đến Tân H ư ơng) Trung tâm điều hành Chương trình ch ố ng ngập T h à nh phố Q.T â n Ph ú - Chiều d ài L = 2800m - Lắp đặt cống tr òn D800 - Tái lập phui đ ào và thảm nhựa mặt đường 2017 - 2020 224,000 224,000 224,000 10,000 100,000 80,000 34,000 40 Cải tạo hệ thống thoát nước đ ường Bàu C á t (từ Trương Công Định đến Võ Thành Trang) Trung t â m Điều hành chương trình chống, ngập nucro Thành phố Quận T â n B ì nh - Chiều dài L = 1 00 0 m - Lắp đặt cống hộp ( 1 ,6 m x 1 ,6m) - Tái l ập phu i đào và th ả m nhựa m ặ t đ ường 2017 - 2018 130,000 1 30,000 130,000 50,000 80,000 41 Cải tạo hệ thống thoát nước đường Trương Công Định ( t ừ Trường Ch i nh đế n Âu Cơ) Trung tâm điều hành Chương trình ch ố ng ngập T h à nh phố Quận Tân B ình - Chiều dài L = 850 m - Lắp đặt cống tròn D 100 0 -D 1 200 - Tái lập phui đào và th ả m nhựa mặt đường 20 17- 2018 70,000 70,000 70,000 50,000 20,000 42 Xây d ựng hầm l ưu trữ nước tạm thời. Trung tâm điều hành Chương trình ch ố ng ngập T h à nh phố Th à nh ph ố Hồ Chí Minh Hầm lưu trữ nước t ạm thời v ớ i tổng diện t í c h 53 11 .6 m2 được b ố trí tại 5 khu vực ngập úng, giải quyết được khoảng 298ha diện tích ngập. 2016 - 2018 809,568 320,000 320,000 1,000 20,000 200,000 99,000 Toàn thành phố ư u tiên khu vực trung tâm (phần còn lại dự kiến theo h ì nh thức P P P hoặc đ ầu tư giai đoạn sau 2020) 43 Cải t ạo hệ thống thoát nước đ ường Hàm Ngh i (từ v ò ng xoay Quách Thị Trang đ ế n sông Sài Gòn) Trung tâm điều hành Chương trình ch ố ng ngập T h à nh phố Quận 1 - Chiều d ài L = 850m - Lắp đặt cống tr ò n D4 0 0 - D2 0 00 và cống hộp 2m x 2m , cống hộp 2,2m x 2,2m 2017 - 2020 209,000 209,000 209,000 10,000 100,000 80,000 1 9,000 T à u H ũ - Bến Nghé - Đôi-T ẻ 44 Tr u ng tâm Điều hành Khẩn cấp (EOC) - Hệ th ố ng phòng chống ngập Th à nh phố Hồ Chí Minh. Trung tâm điều hành Chương trình ch ố ng ngập T h à nh phố Thành phố H ồ Chí Minh + Trung tâm điều hành EOC có d iện tích 4000m2, bao gồm hệ thống hiển th ị đa màn h ì nh, c á c thiết b ị đ ồng bộ… + Hệ t h ố ng tiếp nhận thông tin, ph â n tích và xử lý mô ph ỏ ng ngập l ụ t, t iế p nhận các thông tin từ các trạm quan trắc radar, quan tr ắ c mực nước + Hệ t h ố ng quản l ý và thu thập dữ liệu về giao t h ô ng 2016 - 2020 1,489,000 500,000 500,000 1,000 20,000 200,000 200,000 79,000 Toàn t hành phố ư u tiên khu vực trung t âm (phần còn lại dự kiến theo h ì nh th ứ c PPP hoặc đầu tư giai đoạn sau 2020) 45 Hệ thống quan trắc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các kênh rạch trên địa bàn Thành ph ố Hồ Chí M i nh. Tr u ng tâm Đ iề u hành chương trình chống ng ậ p nư ớc Th à nh ph ố Thành ph ố Hồ Chí Minh + Đ ầ u tư hệ thống 03 trạm radar X - band. + 20 trạm quan t rắc mực nước. + 20 trạm quan trắc đo l ượng mưa và mực nước . + Hệ th ố ng mô phỏng ngập lụt. 2016 - 2020 1,485,000 500,000 500,000 1,000 20,000 200,000 200,000 79,000 To à n thà nh ph ố ư u tiên khu vực trung tâm (phần c ò n lại dự ki ế n theo hình thức PPP hoặc đầu t ư giai đoạn sau) 46 Cải tạ o hệ thống thoát nước đường số 26 ( từ An D ươn g Vương đến Nguyễn V ă n L uô ng) Tr u ng tâm Đ iề u hành chương trình chống ng ậ p nư ớc Th à nh ph ố Q.6 - Chi ề u dà i L = 1200 m - Lắp đặt cống hộp [2mx2m] - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20 18- 2 020 1 50,000 150,000 150,000 10,000 80,000 60,000 Tân Hóa- Lò Gốm 47 Nâng cấp sửa chữa tuyến ống tole đường kính 800 và nạo vét đoạn kênh trư ớc cổng Sư đoàn 9 Tr u ng tâm Đ iề u hành chương trình chống ng ậ p nư ớc Th à nh ph ố Huyện Củ Chi - C ố ng hộp 2,0mx2,0m; 2,5x2 , 5m L = 2 10 m; - Nạo vét mương B = 3-4m, L = 21 0 m 2014-2016 45,000 44,500 44,500 44,500 48 Nạo vét, Cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa (Quận 6 , Quận 8, quận Bình T â n) Tr u ng tâm Đ iề u hành chương trình chống ng ậ p nư ớc Th à nh ph ố Quận 6 , 8 , B ì nh Tân - Nạo v é t và k è bờ bằng đ á chẻ dài 2.468,5m, rộng mặt rạch từ 20-56m 2017 - 2019 172,883 172,613 172,613 50,000 50,000 72,613 49 Xây dựng hệ th ố ng t h oát nước đ ườn g Phạm Hữu L ầ u (cầu Cố ng Di nh đến Lê Văn L uôn g) Tr u ng tâm Đ iề u hành chương trình chống ng ậ p nư ớc Th à nh ph ố H.Nhà Bè - Chiều dà i L = 3100 m - Lắp đặt cống tròn D1 000 . - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 2018 - 2020 124,000 122,000 122,000 10,000 50,000 50,000 12,000 50 Xây d ự ng hệ thống thoát nước đường Tr ị nh Quang Nghị (T ừ Nguyễn V ă n Linh đến Đ ì nh An Tài) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh ch ố ng ngập nước Thành phố Q.8, BC - Chiều d ài L = 3000m - Lắp đặt c ố ng tròn D8 00- D 1000 . - Tái lập phui đ à o và thảm nhựa mặt đư ờn g 2017 -2 020 270,000 270,000 270,000 10,000 50,000 100,000 90,000 20,000 51 Nạo vét rạch C ầu Sa Tr u ng tâm Đ iề u hành chương trình chống ng ậ p nư ớc Th à nh ph ố H.H óc Môn, Bình Chánh, Q. 1 2, Bình Tân Chiều dài L = 8 .984m 2017- 2018 1 02,000 102,000 102,000 2,000 60,000 40,000 52 Nạo vét kênh Trần Quang Cơ Tr u ng tâm Đ iề u hành chương trình chống ng ậ p nư ớc Th à nh ph ố Q.12 Chiều dài L = 4. 8 43m 2017- 2018 57,000 57,000 57,000 1,000 30,000 26,000 53 Xây dựng hệ thống thoát nước đ ư ờ ng Nh ơn Đức -Phướ c Lộc (Từ Lê Văn Lư ơ ng đ ến Đào Sư Tích) Tr u ng tâm Đ iề u hành chương trình chống ng ậ p nư ớc Th à nh ph ố H.Nh à Bè - Chiều d ài L = 2 00 0m - Lắp đặt cống tròn D800, D 1000 . - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 2017 -2019 180,000 180,000 180,000 10,000 60,000 60,000 50,000 54 Cải tạo hệ thống thoát nước đ ường Lý Chiêu Hoàng (t ừ Nguyễn Trãi đến Phan Chu Trinh) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Q.6 - Chiều dài L= 1300m - Lắp đặt cống D8 0 0-1000 - Tái lập phui đ à o và th ả m nhựa mặt đư ờn g 2018 - 2020 100,000 100,000 100,000 10,000 50,000 40,000 55 Cải tạo hệ thống thoát nướ c đường B ình Lợi (từ Lương Ngọc Quyến đế n Sông Vàm Thuật) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Q. Bình Thạnh - Chiều dài L = 1200m - Lắp đ ặ t c ố ng tròn D800, D 1 200 - Tái lập phui đ ào và thảm nhựa mặt đườ ng 2018 - 2020 100,000 100,000 100,000 10,000 60,000 50,000 56 Cải t ạo hệ t hống t ho á t nước đ ường Nguyễn Duy (Từ Bùi Huy Bích đến Lê Quang Kim) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Q.8 - Chi ề u d ài L = 2000m - Lấp đặt c ố ng D 800 - Tái l ập phui đào và th ả m nhựa mặt đường 2018 - 2020 100,000 100,000 100,000 10,000 50,000 40,000 57 Cải tạo hệ th ố ng thoát nước đường Tô Ký ( t ừ Nguyễn Á nh Thủ đến Trung Mỹ Tây) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Q12 - Chiều d à i L = 1000 m - Lắp đặt c ố ng tròn D 1000 - D 1 200 - Tái l ập phui đào và thảm nhựa mặt đường 201 8- 2020 100,000 Ĩ 1 00,000 1 00,000 1 0,000 50,000 40,000 58 Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc Lộ 22 (từ Liêu B ì nh Hương đ ến Nguyễn V ă n Ni) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố H.C ủ Chi - Chiều dài L = 1000 m - Lắp đặt cống tròn D1 000 - Tái l ập phui đào và th ả m nh ự a mặt đ ư ờ ng 201 8- 2020 90,000 90,000 90,000 10,000 50,000 30,000 59 Xây d ự ng hệ thống thoát nư ớc đư ờn g Quố c Lộ 22 (từ Liêu Bình Hương đến Trần V ă n Chấm) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố H.C ủ Chi - Chiều dài L = 1000 m - Lắp đ ặt cố ng tròn D1000 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 20 18- 2020 90,000 90,000 90,000 10,000 50,000 30,000 60 X â y dựng hệ thống t hoá t nước đường Quốc Lộ 22 ( t ừ Liêu B ì nh Hương đến Trần Văn Chẩm) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố H.Củ Chi - Chiều dài L = 1000 m - Lắp đặt cống tròn D 1000 - Tái lập phui đ ào và thảm nhựa mặt đường 2018 - 2020 9 0,000 90,000 90,000 10,000 50,000 30,000 61 Xây dựng hệ th ố ng t ho á t nước đ ường Quốc Lộ 22 ( từ rạch Công Nhĩ đế n Nguyễn Thị Rảnh) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố H.C ủ Chi - Chiều d à i L = 1000 m - Lắp đặt cống tròn D800-D1000 - Tá i lập phui đào và thảm nhựa mặt đường 2018-2020 70,000 70,000 70,000 1 0, 000 30,000 30,000 62 X â y dựng hệ thống thoát nư ớ c đường Hương Lộ 2 (từ Quốc L ộ 22 đế n H ồ V ă n T ắ ng) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố H.C ủ Chi - Chiều dài L = 1000 m - Lắp đặt cống tròn D 80 0 -D 10 00 - T á i lập phui đào và thảm nhựa mặt đư ờn g 2018 - 2020 70,000 70,000 70,000 10,000 30,000 30,000 63 Cải tạo rạch Đầm Sen (Từ Chùa Giác Viên đến Kê nh Tân Hóa) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận 11 L=730m C ả i tạo, nạo vét lò ng rạch kết hợp kè bờ; Bề rộng mặt nước t r u ng b ì nh 6 - 8 m 2018 - 2020 200,000 200,000 200,000 10,000 120,000 70,000 64 Xây d ựng hệ thống thoát nước đường Đỗ V ă n Dậy (từ Cố ng Lấp đến cầu Sáng) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố H.H óc Môn - Chiều d à i L = 3200m - Lắp đ ặt cống tròn D800 - Tái lập phui đ à o và thảm nhựa mặt đường 2018 - 2020 160,000 160,000 160,000 10,000 90,000 60,000 65 Xây dựng hệ th ố ng thoát nước đ ường Dương C ô ng Khi (Quốc Lộ 22 đ ế n xăng d ầ u COMECO) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố H. Hóc Môn - Chi ề u d à i L = 1 200m - L ắ p đ ặt cống tròn D8 0 0 - T á i lập phui đào v à thảm nhựa mặt đường 2018 - 2020 80,000 80,000 80,000 10,000 40,000 30,000 * Các dự á n giai đoạn 201 1 -20 1 5 hoà n t hành n ă m 2016 261,000 261,000 261,000 * Chương tr ì nh đầu t ư cô ng 5 00,000 500,000 50 0 ,000 100,000 100,000 100,000 100, 0 00 100,000 Đã bố trí 100 tỷ đồng trong đợt 01/2016 a Cải tạo, s ử a chữa đố i v ớ i các công trình hệ thống thoát nước Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Thành ph ố Hồ Chí Minh - Giải quyết bức xúc người dân, cử tri đ ại bi ể u HĐND về t ho á t nước, giảm ngập cấp bách; - C á c dự án không v ướ ng đền b ù giải tỏa. - Sửa chữa nh ằ m khôi phục, duy tr ì tu ổ i thọ, khả năng khai thác của hệ thống công trình thoát nước để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. 2016 - 2020 200,000 200,000 200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 b Cải tạo hệ th ố ng thoát nước, nạo vét kênh rạch Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Thành ph ố Hồ Chí Minh - Giải quyết bức xúc người dân, cử tri đ ạ i biểu HĐND về thông thoáng kênh rạch, giả i quyết ngập cấp b á ch, ô nhi ễ m môi trư ờ ng; - Cá c dự án không vướ n g đền bù gi ả i tỏa. 2016 - 2020 300,000 300,000 300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 PHỤ LỤC 4A DANH MỤC CÁC HẺM ĐẦU TƯ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, GIẢI QUYẾT NGẬP DO MƯA GIAI ĐOẠN NĂM 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 n ă m 2016 của UBND TP) STT Quận/ Huyện Số hẻm còn bị ngập Kinh phí đầu tư 2016-2020 Kinh P hí đầu tư 2016-2018 Kinh Phí đầu tư 2019-2020 Số hẻm Kinh Phí Số hẻm Kinh Phí 1 Q.2 5 1 3,000,000,000 4 12,000,000,000 2 Q.4 23 8 24,000,000,000 15 45,000,000,000 3 Q.6 21 6 18,000,000,000 15 45,000,000,000 4 Q.7 10 3 9,000,000,000 7 21,000,000,000 5 Q.10 1 0 - 1 3,000,000,000 6 Q. 11 51 20 60,000,000,000 31 93,000,000,000 7 Q.12 5 2 6,000,000,000 3 9,000,000,000 8 Q. Tân Phú 1 0 0 1 3,000,000,000 9 Q. Bình Thạnh. 22 7 21,000,000,000 15 45,000,000,000 10 Q. Phú Nhuận 4 1 3,000,000,000 3 9,000,000,000 11 Hóc Môn 24 9 27,000,000,000 15 45,000,000,000 12 Huyện Củ Chi 3 1 3,000,000,000 2 6,000,000,000 13 Nhà Bè 9 2 6,000,000,000 7 21,000,000,000 Tổng cộng 179 60 180,000,000,000 119 357,000,000,000 PHỤ LỤC 5 CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quy ế t định s ố 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nh â n dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên dự án Chủ đầu tư Quy mô KC-HT Tổng mức đầu tư (tr đồng) Tổng nguồn 2016-2020 Nguồn vốn Ghi chú NSTP SCIC NSTW PPP, ODA A. ĐÃ C Ó NGU Ồ N VỐN 22,948,000 22,948,000 22,948,000 1 Dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh B ế n Nghé-Tàu Hũ-Đôi-Tẻ (giai đoạn 2) Ban QLĐT công tr ình Giao thông đô thị Thành phố Cải tạo kênh, lắp trạm bơm, xây dựng c ố ng hộp, m ở rộng nhà máy xử l ý nước thải (nâng công suất từ 141.000m3/ng.đ lên 469.000m3/ng.đ) 2015-2019 11,281,000 11,281,000 11,281,000 ODA (Jica) 2 Dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè (giai đoạn 2) Ban QLĐT Vệ sinh môi trường Thành phố Xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý nước thải (480.000 m3/ng.đ) 2015-2019 10,085,000 10,085,000 10,085,000 ODA (WB) 1 Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương-Bến Cát Công ty CP ĐTXD và Thương mại Phú Đi ề n Xây d ựng nhà máy xử l ý nước thải (131,000 m3/ng.đ) 2015-2017 1,582,000 1,582,000 1,582,000 BT B. CHƯA CÓ NGUỒN V Ố N 2 6 ,426,123 26,426,123 63,123 0 0 26,363,000 1 Nhà máy xử lý nư ớ c thải lưu vực Tân Hóa Lò Gốm Ban QLĐT Nâng cấp đô thị 300.000 m3/ngày; 2016-2020 4,800,000 4,800,000 4,800,000 PPP 01 trạm bơm, 01 hệ thống cống bao 1,595,000 1,595,000 1,595,000 ODA 2 Xây dựng Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý n ư ớc th ả i Tây Sài Gòn Trung tâm Điều hành chương tr ì nh ch ố ng ngập nước thành phố 150.000 m3/ngày; 2016-2020 1,420,000 1,420,000 1,420,000 PPP 01 trạm b ơ m , 01 hệ thống cống bao 5,950,000 5,950,000 5,950,000 ODA 3 Dự án xây d ự ng trạm xử l ý nước thải Bắc Sài Gòn Trung tâm Điều hành chương tr ì nh ch ố ng ngập nước thành phố 170.000 m3/ngày; 2016-2020 1,539,000 1,539,000 1,539,000 PPP 03 trạm bơm trung chuyển, 01 hệ thống cống bao 4,005,000 4,005,000 4,005,000 ODA 4 Dự án nh à máy xử lý nước thải B ì nh Tân (nâng cấp, m ở rộng nhà máy XLNT B ì nh Hưng Hòa) Trung tâm Điều hành chương tr ì nh ch ố ng ngập nước thành phố 1 8 0.000 m3/ngày; 2016-2020 2,000,000 2,000,000 2,000,000 PPP 01 trạm bơm, 01 hệ thống cống bao 5,054,000 5,054,000 5,054,000 ODA 5 Bảo tr ì tr u ng tu các thiết bị ch í nh của nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. Trung tâm Điều hành chương tr ì nh ch ố ng ngập nước thành phố - 02 Máy thổi khí GB2001A, GB2001B; - 02 M á y cô đặc ly tâm GF6501A, GF6501B; - 02 Máy tách nước ly t â m GF6502A, GF6502B; - 03 Bơm nâng G A 1001A, GA1001B, GA1001C. 2016-2017 44,750 44,750 44,750 6 Trang bị dự phòng máy tách nước ly tâm cho Nhà máy XLNT Bình Hưng Trung tâm Điều hành chương tr ì nh ch ố ng ngập nước thành phố Trang bị, lắp đặt máy tách nước ly tâm dự phòng cho nhà máy xử lý nước thải Bình H ư ng có khối lượng xử lý bù n khoảng 1.600 m3/ngày 2016-2017 18,373 18,373 18,373 PHỤ LỤC 6 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HỒ ĐIỀU TIẾT TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quy ế t định s ố 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nh â n dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên d ự án Chủ đầu tư Địa đi ể m xây dựng Năng l ực thiết kế KC-HT Tổng mức đầu tư Tổng nguồn 2016-2020 Ngu ồ n v ố n Ghi ch ú NSTP SCIC NSTW PPP, ODA T Ổ NG C Ộ NG 950,000 950,000 0 50,000 0 900,000 1 Hồ điều tiết Bàu Cát Trung tâm Điều hành chư ơn g tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận Tân Bình - Xây dựng hồ điều tiết ngầm rộng 4000 m2, sâu d ư ới mặt đất 5 - 10 m 2016-2017 50,000 50,000 50,000 2 Hồ điều tiết Gò Dưa phục vụ giảm ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu Trung tâm Điều hành chư ơn g tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận Thủ Đ ứ c - Xây dựng 03 hồ điều tiết diện tích 2 1 ,73 ha tại phường Tam Ph ú và Linh Đông. - Nạo vét 15km kênh rạch. - Xây dựng hệ thống trạm bơm 10 m 3 /s để tăng dung tích trữ hỗ trợ cho trường hợp bất lợi (đặt tại cống Gò Dưa v à cống Ô ng Dầu). 2016-2018 600,000 600,000 600,000 PPP 3 Hồ điều tiết Khánh Hội C ô ng ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC) Quận 4 Diện tích: 4,8ha, Chiều sâu dự kiến 6m, Cao độ trung b ì nh, hiện trạng hồ nước + 1 ,3m, Khối lượng cần đào 225.00 0 m3 2016-2020 300,000 300,000 300,000 PPP PHỤ LỤC 7 DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG THEO QUYẾT ĐỊNH 1547/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quy ế t định s ố 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nh â n dân thành phố) Đơn vị: Triệu đồng ST T Tên dự án Chủ đầu tư Địa đi ể m xây dựng Năng lực thiết kế KC- HT Tổng mức đầu tư Tổng ngu ồ n 2016-2020 Nguồn vốn Ghi chú NSTP SCIC NSTW PPP,ODA I Gi ả i quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố bi ế n đ ổ i khí hậu (giai đoạn 1) 2016 - 2018 9,926,000 9,926,000 9,926,000 Th ự c hi ệ n theo chỉ đạo tại Thông b á o số 285/TB-VPCP ngày 20/8/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết lu ậ n của Thủ tư ớ ng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thư ờn g trực Ch í nh ph ủ về thực hiện các Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng Th à nh ph ố H ồ Chí Minh; - Cống Kiểm soát triều Bến Nghé Trung tâm Điều hành chư ơn g trình chống ngập nước Thành ph ố Quận 1,4 - Khẩu độ cống: 40, 0 m; Cao tr ì nh ngưỡng: -3,6m; Cao tr ì nh đ ỉ nh tr ụ pin: +3, 0 m; Cao trình đỉnh van: +3, 0 m; Có 01 trạm bơm, không có âu thuy ề n. - Cống Kiểm soát triều Tân Thuận Quận 4,7 - Kh ẩ u độ cống: 40,0 m , Cao trình ngưỡng: -5,5m; Cao trình đ ỉ nh trụ pin: +3,5m; Cao trì nh đỉnh cửa van: +3, 0 m - Trạm bơm. Âu thuyền: B =15m. - Cống Kiểm soát triều Phú Xuân Quận 7, Huyện Nhà Bè - Khẩu độ cống B = 2 x40m = 80m; Cao tr ình ngưỡng: -5,0m, Cao trình đỉnh trụ pin: +3,5m, Cao trình đỉnh cửa van: +3, 0 m. - Không có â u thuyền. - C ố ng Kiểm soát triều Mương Chuối Huyện Nhà Bè - Khẩu độ cống B = 4x4 0 m = 160m; Cao trình ngưỡ ng: -10 ÷ - 6,5m, Cao tr ì nh đỉnh trụ pin: +3,5m, Cao trình đ ỉ nh cửa van: +3, 0 m. - Âu thuyền: B=11m - Cống Kiểm soát triều Cây Khô Huyện Bình Chánh Khẩu độ cống B =2x40 = 80m; Cao trình ng ư ỡng; -5,5m, Cao tr ình đ ỉ nh trụ pin: +3,5m, Cao tr ình đỉnh c ử a van: +3,0m. Â u thuyền: B = 15m - Đường công vụ phục vụ thi công dài 2.050m - Cống Kiểm soát triều Phú Định Quận 8, B ì nh Tân - Khẩu độ cống B=40m; Cao tr ì nh ngưỡng: -5,5m, Cao trình đ ỉ nh trụ pin: +3,5m, Cao tr ì nh đ ỉ nh cửa van: +3, 0 m. - Âu thuyền: B= 15m. Trạm bơm. - Đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh - Giai đoạn 1 và nhà quản lý Quận 7, Huyện Nhà Bè - Các đoạn đê/kè xung yếu ven s ô ng Sài Gòn với chiều dài 7,801 km; gồm 05 đoạn: (1) T ừ cống M ư ơng Chuối đến Nhà máy X51 dài 3,84 1 m; (2) Từ phà Bình Kh á nh đến kho xăng dầu Petechim dài 8 1 4m, (3) Từ kho xăng dầu Petechim đến kho C - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè dài 43 1 m; (4) từ cống Phú Xuân đ ến nhà máy đóng tàu Shipmarine d à i 2.155m; (5) Từ ngã ba Đào Trí và Gò Ô Môi đ ế n cống Bà B ư ớm dài 56 0 m. - Cống nh ỏ dưới đê từ Vàm Thuật - Mương Chuối: 68 cống. Nhà quản lý và hệ th ố ng SCADA II Xây d ựng 12 km đê bao xung yếu thuộc bờ t ả sông Sài Gòn 1,436,000 1,436,000 404,000 444,000 588,000 0 1 B ờ tả sông Sài Gòn đoạn còn l ại (từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm) Trung tâm Điều hành ch ươ ng trình chống ngập nước Thành phố Quận 2 Xây dựng 8,2 km đê kè dọc bờ t ả sông Sài Gòn 2016 - 2020 992,000 992,000 404,000 588,000 Ngân sách Trung ương (hỗ trợ có mục tiêu) 2 04 k m đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức Ủ y ban nhân dân quận Thủ Đức Quận Thủ Đức Xây d ự ng 04 đoạn kh ỏa ng 4 km đê bao xung yếu dọc bờ t ả sông Sài Gòn 2016 - 2020 444,000 444,000 444,000 III Cống Ki ể m soát triều sông Kinh 1,200,000 1,200,000 0 0 1,200,000 0 1 Cống Kiểm soát triều Sông Kinh Trung tâm Đi ề u hành chương tr ình chống ngập nư ớ c Thành phố Huyện Nhà Bè + Khẩu độ thoát nước: 3x40m=120m + Cao trình ngưỡng c ố ng: -5,50m. + Cao trình đỉnh cửa van: +3,00m + Cao trình đáy dầm cầu công tác: + 8,35m 2016 - 2020 1,200,000 1,200,000 1,200,000 Ngân sách Trung ư ơn g (tr á i phi ế u Chính phủ) PHỤ LỤC 8 DANH MỤC CÁC TUYẾN KÊNH RẠCH CẦN PHẢI CẢI TẠO, NẠO VÉT (Ban hành kèm theo Quy ế t định s ố 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của UBND TP ) STT Danh mục kênh rạch Chủ đầu t ư Địa đi ể m Chiều dài ( m ) Ghi ch ú 1. Các tuyến kênh r ạ ch đã c ó dự án đầu tư: 1 Rạch Phan Văn Hân Ban Đầu tư xây d ự ng công trình quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 1 , 000 Cải tạo rạch Phan Văn Hân 2 Rạch Cầu Ngang - KP4 Ủ y ban nhân dân quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 1,200 Thuộc dự án Cải tạo rạch cầu Ngang 3 Rạch Hàng Bàng Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông đô thị Quận 6 1,177 Dự án l ư u vực Ti ể u Hàng B à ng 4 Rạch Ông Búp Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận B ì nh Tân 2,341 C ả i tạo rạch ông Búp 5 Rạch Bàu Trâu Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 6, Bình Tân 1,572 Dự án cải tạo rạch Bàu Trâu (từ kênh Tân Hóa - kênh Hiệp Tân) 6 Kênh Tân Trụ Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Tân Bì n h 1,150 Dự án C ả i tạo kênh Tân Trụ 7 Kênh Liên xã Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Bình Tân 1,365 Xây dựng c ố ng hộp kênh liên ấp 8 Nạo vét Rạch Nhảy + Rạch Ruột Ngựa Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 6, 8, Bình Tân 2,469 Dự á n Nạo v é t Rạch Nhảy, Rạch Ruột Ngựa 9 Rạch Cầu Suối Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 12 4,779 Thuộc dự án Nạo vét c ả i tạo rạch C ầu Suối 10 Rạch Hai Vịt Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 12 824 Dự án tiêu thoá t nư ớc và giải quy ế t ô nhiễm kênh Tham Lương - B ế n Cá t - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 11 K ê nh Hy Vọng Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Tân Bình 1,118 12 Kênh Lương Bèo Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Bình Tân 9,641 13 Rạch KM8 Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Bình Tân 1,043 14 Rạch Cầu V á n Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Gò Vấp 970 Dự án tiêu tho á t nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2) 15 Rạch Cầu Cụt Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Gò Vấp 1,276 16 Rạch Dừa Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Gò Vấp 800 17 Rạch Cầu Mật Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận Gò Vấp 1,483 18 Cải tạo rạch Thủ Đào Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Huyện B ì nh Chánh 4,434 Dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực th à nh phố H ồ Ch í Minh (1547/QĐ-TTg) 19 Cải tạo rạch Bà Lớn Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 7 , Huyện Nhà Bè 7,550 20 Cải tạo rạch Lung Mân Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Huyện Bình Ch á nh 2,554 21 Cài tạo rạ ch Xó m C ủ i Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 8, Huyệ n Bình Chánh 7,638 22 C ả i tạo rạch Ô ng Bé Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 8, Huyện Nhà Bè 3,324 23 Cải tạo rạch Thầy Tiêu Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 7 2,600 24 Cải tạo Sông C ần Giuộc Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 8, Huyện B ì nh Chán h 11,750 25 Rạch Tra - Kênh Xáng - An Hạ - Kênh Xáng Lớn Trung tâm Điều hành chương tr ình Chống ngập nước thành ph ố Quận 12-Huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi 38,390 26 Rạch Xuyên Tâm, rạch C ầu S ơ n, Cầu Bông Sở Giao thông vận tải Quận B ì nh Thạnh 11,164 27 Rạch Văn Thánh Ban Đầu tư xây dựng công trình quận B ì nh Thạnh Quận B ì nh Thạnh 2,178 28 Rạch Bùi Hữu Nghĩa Ban Đầu tư xây dựng công tr ì nh quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 554 2 . Các kênh, rạch chưa có dự án đầu tư, cần nạo v ét 1 Rạch Dừa Quận 2 999 2 Nhánh rạch dọc đường Nguyễn V ă n Hưởng Quận 2 1,640 3 Rạch Bà Cua Quận 2 3,800 4 C á c Nh á nh Rạch Chiếc Quận 2 13,660 5 Nhánh rạch Giồng Ông Tố Quận 2 4,600 6 Rạch Bàng Quận 7 3,800 7 Rạch Cả C ấ m Quận 7 600 8 Rạch Bà Bướm Quận 7 2,960 9 Rạch Du Quận 8 1,240 10 Nhánh rạch Bà Tàng Quận 8 5,662 11 Rạch Ung Văn Khiêm Quận Bình Thạnh 250 12 Nhánh rạch Trường Đai Quận Gò V ấp 966 13 Rạch Cầ u Cụt nhánh 1 Quận Gò Vấ p 205 14 Rạch Bà Miêng Quận Gò Vấ p 2,403 15 Nhánh Rạch Ô ng Tổng Quận Gò Vấp 1,447 16 Rạch Ba Ty Quận Gò Vấp 531 17 Rạch Năng (Bà Lựu) Quận Bình Tân 422 18 Sông Chùa nhánh 1 Quận Bình Tân 839 19 Kênh Lộ T ẻ Quận Bình Tân 1,967 20 Rạch Đuôi Trâu Quận Bình Tân 1,130 21 Rạch Chùa Quận Bình Tân 580 22 Kênh Mương Lệ Quận Bình T â n 1,200 23 Rạch Lê C ô ng Phép nhánh 2 Quận Bình Tân 556 24 Nhánh rạch Bà Tiếng Quận Bình Tân 1,517 25 Kênh Mười Xà Quận Bình Tân 600 26 Rạch Môn Quận Thủ Đ ứ c 1,400 27 Rạc h Nư ớ c Trong Quận Thủ Đức 2,600 28 Rạch Ô ng Lung Huyện Bình Chánh 1,400 29 Nhánh rạch Nước Lên Huyện Bình Chánh 1,500 30 Rạch Nò Huyện Nhà Bè 1,500 31 Rạch Bà L á ng (Ng ã ba cầu Sơn - rạch cầu Bông đ ến cửa xả cầu Bùi Đình Túy) Bình Thạnh 312 Bề rộng rạch: 11m 32 Rạch Bà Láng (từ cửa xả c ầ u Bùi Đinh Túy đến c h ửa x ả Chu văn An) Bình Thạnh 640 Bề rộng rạch: 24m 33 Rạch Đĩa (từ Quốc Lộ 1A đến ngã ban Gò Dưa) Quận Thủ Đức 1000 Giải quyết Thoát nước cho đường Gò D ưa Bề rộng rạch: 4m 34 Rạch Bình Thái (từ Xa lộ Hà Nội đến rạch Dừa) Quận Thủ Đức 2400 Giải quyết Thoát nư ớ c cho đường Xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Xuân Hợp) B ề rộng rạch: 6m 35 R ạch c ầu Trắng 1 (đ ườn g Tam Bình đ ế n Tam Hà) Quận Thủ Đức 1400 Giải quyết Thoát nư ớ c cho đường Tô Ngọc Vân và đường Tam Bình Bề rộng rạch: 5m 36 Rạch Hưng Việt (từ Tam Bình đến sông Gò Dưa) Quận Thủ Đức 2000 Giải quyết Thoát nước cho đường Tô Ngọc Vân và đường Tam Bình B ề rộng rạch: 10 m 37 Rạch Ô ng Bông (từ Tô Ngọc Vân đến sông Gò Dưa) Quận Thủ Đức 1800 Giải quyết Thoát nư ớ c cho đường Tô Ngọc Vân Bề rộng rạch: 8m 38 Rạch Môn ( từ cửa xả đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi đến sông Sài Gòn ) Quận Thủ Đức 800 Giải quyết Thoát nư ớ c cho đường Tân Sơn Nh ấ t Bình Lợi Bề rộng rạch: 10 m 39 Rạch Bình Thủy (từ Quốc Lộ 1A đến rạch cầu Đất) Quận Thủ Đức 100 Gi ả i quyết Tho át nước cho đường Quốc Lộ 1A, T ỉ nh Lộ 43, Lê Thị Hoa B ề rộng rạch: 15m 40 rạch Ông Hóa (từ đường số 47 đến sông Sài gòn) Quận 2 800 Gi ả i quyế t Thoá t nư ớ c cho đường đường số 47 và đường Nguyễn Văn Hưởng B ề rộng rạch: 12m 41 Nhánh rạch Lân (t ừ cửa xả Lê Văn Việt đ ế n rạch Lân) Quận 9 750 Giải quyết Thoát nước cho đường đường Lê V ă n Việt Bề rộng rạch: 4m 42 Rạch Cầu Sa (từ Phạm Văn S á ng đ ế n kênh Tham Lương) Quận 12, huyện Hóc Môn 5500 B ề rộng rạch: 10 m 43 rạch Trần Quang Cơ (từ Nguyễn Ánh Thủ đến Cầu Dừa) Quận 12, huyện Hóc Môn 3400 Bề rộng rạch: 17m 44 Rạch Hóc Môn (từ đường Tô Ký đ ế n c ử a xả Ngô Quyền) H. Hóc Môn 1500 Bề rộng rạch: 7m 45 Rạch Sâu (Rạch Giao Khẩu đ ế n rạch Thầy Quyên) Quận 12 2400 Bề rộng rạch: 8m-15m 46 Rạch Trầ m Bích (Sông Ông Đụng đ ế n Rạch Giao Khẩu) Quận 12 3000 B ề rộng rạch: 5m-15m 47 Rạch Ông Đụng (Sông Sài Gò n đến Sông Đá Hàn) Quận 12 4500 Bề rộng rạch: 5m-20m 48 Rạch Giao Khẩu (Đầu Tuyến đến Rạch bà Cả Bốn) Quận 12 2500 B ề rộng rạch: 5m-20m 49 Kênh Tiêu Liên Xã (Cơ sở B á nh kẹo "XTĐ 1" đến rạch C ầu Sa) H. Hóc Môn 2000 Bề rộng rạch: 2m-4m 50 Kênh Tr u ng Ươ n g (Phan Văn Hớn đến Ranh Bình Ch á nh) H . Hóc Môn 6000 Bề rộng rạch: 5m-20m 51 Sông B ì nh Lợi (Ngã 3 Bình Lợi Bình Triệu đ ế n Sông S à i Gòn) Q. Bình Thạnh 400 B ề rộng rạch: 40m 52 Sông B ì nh Triệu "Hữu T ắ c" (Ngã 3 Bình Lợi - Bình Triệu đến Sông Sài Gòn) Q. B ì nh Thạnh 800 B ề rộng rạch: 42m 53 Rạch Tam Vàm Tắc (G i ao rạch B ế n Bồi đến Ng ã 3 Bình Lợi - Bình Triệu) Q. Bình Thạnh 550 B ề rộng rạch: 40m 54 Rạch L ă ng 2(Cầu Đen đường Sắt đến Sông V àm Thuật) Q. Gò Vấ p 1500 Bề rộng rạch: 15m-23m 55 Rạch Cầu Cụt (sau lưng trại gia cầm của bộ Thủy Sản: Lê Đức Thọ, gần giao R.Trường Đai nhánh 1 đến sông Trường Đai ) Q. Gò Vấ p 900 B ề rộng rạch: 12m 56 Kênh 19 tháng 5 (đường Tân Kỳ -Tân Qu ý đến kênh Tham Lư ơn g) Tân Ph ú 3700 Bề rộng rạch: 10 m 57 Kênh Liên Ấ p Quận Bình Tân 1084 Bề rộng rạch: 5m 58 Rạch Bà Ti ế ng (từ H ẻ m Sinco đ ến rạch Nước Lê n ) Quận Bình Tân 1100 Bề rộng rạch: 1 0 m 59 Nhánh rạch Ông Đồ (từ số A 1 /41 Qu ố c L ộ 1A đến rạch Ông Đ ồ ) Huyện Bình Ch á nh 1000 B ề rộng rạch: 6m 60 Kênh Miếu ông Đá (từ cửa xả Quốc Lộ 1A đến rạch Ông Thoàn) Huyện Bình Chánh 1000 Bề rộng rạch: 8m 61 R ạch Bình Lộc (t ừ cửa x ả số 1 Quốc Lộ 50 đ ế n rạch Xã Tớn) Huyện Bình Chánh 500 Bề rộng rạch: 15m 62 R ạch Phú Lộc (cửa xả số 3 Quốc Lộ 50 đến nhánh rạch Thủ Đào) Huyện Bình Chánh 200 Bề rộng rạch: 15m 63 Rạch Bần Đôn (từ Nguyễn V ăn Linh đến Mai Văn Vĩnh) Quận 7 1300 Bề rộng rạch: 20m 64 R ạch Bà Bướm nhánh (Huỳnh T ấ n Ph á t đến sông Sài Gòn) Quận 7 1600 B ề rộng rạch: 20m 65 Nạo vét, cải tạo Rạch Lồng Đèn (rạch Cung đ ế n sông C ần Giuộc) Huyện B ì nh Chánh 3500 Bề rộng rạch: 8m 66 Nạo vét, cải tạo rạch Bà Cả (đường 44 đến rạch Ruột Ngựa) Quận 8 470 Bề rộng rạch: 20m 67 Nạo vét, c ả i tạo rạch Bà Dơi (chung cư An Dương Vương đến ngã ba rạch Ruột Ngựa) Quận 8 550 Bề rộng rạch: 20m 68 Nạo vét, cải tạo rạch cầu Đồn (B ế n Đò Đ ì nh Bình Đông đ ế n Tạ Quang Bửu) Qu ận 8 700 Bề rộng rạch: 20m 69 Nạo vét, cải tạo rạch Nhỏ nhánh 1,2,3,4 (Ng ã ba rạch Ông Lớn đến cuối tuy ế n) Quận 8 2400 Bề rộng rạch: 3 0 m 70 Nạo vét, cải tạo rạch Bồ Đề (cầu Tạ Quang Bửu đến Quốc Lộ 50) Quận 8 1100 Bề rộng rạch: 25m 71 Nạo vét, cải tạo rạch Su (tiếp giáp huyện Bình Chánh) Quận 8 1900 Bề rộng rạch: 25m 7 2 Nạo vét, cải tạo rạch Ụ Cây (cầu Nguyễn Tri Phương đến kênh Đôi) Quận 8 1100 Bề rộng rạch: 18m 73 Nạo vét, cải tạo rạch Bà Đô (đường Ph ú Định đến Lý Đạo Thành) Quận 8 500 Bề rộng rạch: 14m 74 Nạo vét, cải tạo cầu kênh Ngang số 3 (kênh Đôi đến Lý kênh Tàu Hủ) Quận 8 400 Bề rộng rạch: 40m PHỤ LỤC 8A DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH RẠCH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quy ế t định s ố 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên d ự án Ch ủ đầu tư Địa điểm xây d ự ng Năng lực thiết kế KC- HT Tổng mức đầu tư Tổng nguồn 2016-2020 Nguồn vốn Ghi chú NSTP SC I C NSTW P PP,ODA T Ổ NG CỘNG 13,878,422 13,878,422 161,215 5,030,000 0 8,687,207 I Theo 752 5,691,422 5,691,422 161,215 0 0 5,530,207 1 Cải tạo rạch Xuyên Tâm (gồm rạch Lăng và cầu Sơn, Cầu Bông) Sở Giao thông vận tải Quận B ì nh Thạnh Cải tạo kênh, xây dựng hoàn thiện hệ thống đường dọc kênh 2016 - 2020 5,100,000 5,100,000 5,100,000 PPP , ODA 2 Cải tạo rạch Bùi Hữu Nghĩa UBND Quận B ì nh Thạnh Quận B ì nh Thạnh - Cống hộp 2x2m; - Đường giao thông 6 m. 2016 - 2018 104,407 104,407 104,407 3 Cải tạo rạch Văn Thánh UBND Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh - Cống hộp 2x2m; - Đường giao thông 6 m. 2016 - 2018 430,207 430,207 430,207 PPP 4 Nâng cấp cải tạo kênh Gia Định Khu QLGTĐT số 3 Quận 12 - Cống hộp 2x2m; - Đường giao thông 6m. 2016 - 2018 56,808 56,808 56,808 5 Dự án c ả i thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ-B ế n Nghé-Đôi-Tẻ, giai đ oạn 3 Ban Quản lý đầu tư ODA Thành ph ố -Ban Quản lý đầu tư Xây dựng cô n g trình Giao thông-Đô thị thành phố ( U CCI) Quận 8,4,7 - Xây m ớ i và cải tạo, n ạ o vét tuy ế n kênh Đôi, kênh Tẻ v ớ i tổng chiều d à i là 13,5km; - Di dời và tái định cư cho khoảng 6.200 hộ dân trê n tuyến kênh Đôi, kênh Tẻ (quận 8 là khoảng 5.400 hộ, quận 4 là 400 hộ, quận 7 là 400 hộ) - Xây dựng hệ thống thu gom nước thải lưu vực Nam Sài Gòn bao gồm xây dựng 33km tuyến cống nhánh, 10 km tuy ế n cống chính; Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Nam Sài Gòn với công suất giai đ oạn 1 là 100.000 m3/ngày, giai đoạn 2 là 170.000 m3/ngày. 2016- sau 2020 8.700 t ỷ VND và vốn đối ứng đ ề n bù, giải ph ó ng mặt bằng, thuế VAT, chi phí quản l ý dự án khoảng 4.860 t ỷ VND ODA (Ji ca) Vốn đối ứng đền bù, giải phóng mặt bằng, 4.860 t ỷ VND thuộc Chương tr ình Ch ỉ nh trang đô thị; Sau khi hoàn thành đền bù mới tiến hành đấu thầu, tri ể n khai hoàn thành sau 2020 II Theo 1547 8,187,000 8,187,000 0 5,030,000 0 3,157.000 1 Cải tạo rạch Bà Tiếng Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận Bình Tân - XD cống hộp từ [3.0x2.8] đến 2[3.0x3.2], lấp rạch l à m đường giao thông nội bộ phía trên lưng cống với mặt cắt ngang rộng 12m (2.5m+7.0m+2.5m). L= 102 1 m. - XD kênh hở hình thang c ó gia cố thảm đá và cừ bê tông dự ứng lực, làm đường giao thông nội bộ L = 1309m. 2016 - 2020 900,000 900,000 900,000 2 Nạo vét trục thoát nước rạch Thủ Đào Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận 8 và huyện Bình Chánh - Bề rộng đáy B = 40 m - Chiều dài L = 4,434 km - Cao trình đáy: - 4 m 2016 -- 2020 522,000 522,000 522,000 Đang giao PPP 3 Nạo vét trục thoát nướ c rạch Ông Bé Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận 8 và huyện B ì nh Chánh - Bề rộng đáy B = 40 m - Chiều dài L = 3,324 km - Cao trình đáy: - 4m - Kè hai bờ 2016­ 2020 1,250,000 1,250,000 1,250,000 Đang giao PPP 4 Nạo vét trục tho á t nước rạch Thầy Tiêu Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận 7 - Bề rộng đáy B = 40 m - Chiều dài L = 3,6 km - Cao trình đáy: - 4 m - Kè hai bờ 2016 - 2020 385,000 385,000 385,000 Đang giao PPP 5 Lập dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Bà L ớ n Trung tâm Điều hành chương t rì nh chống ngập nước Thành phố Quận 8 và huyện B ì nh Chánh - B ề rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 7,27 km; Cao trình đáy : - 4 m 2016 - 2020 1,850,000 1,850,000 1,850,000 6 Lập d ự án Nạo vét trục tho át nư ớ c rạch Xóm Củi Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận 8 và huyện Bình Chánh - B ề rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 7,638 km; Cao trình đáy: - 4 m; Kè hai bờ 2016 - 2020 1,400,000 1 ,400,000 1 ,400,000 7 Lập dự án Nạo vét trục thoát n ước rạch Lung Mân Trung t â m Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Quận 8 và huyện Bình Ch á nh - Bề rộng đáy B = 40 m; Chiều dài L = 2,554 k m ; Cao tr ì nh đáy: - 4 m 2016 - 2020 880,000 880,000 880,000 8 Dự án thành phần 3 - Xây d ựng hệ thống thoát nước mưa và ngăn tr i ều lưu vực từ cầu Tham Lương đến sông Chợ Đệm Trung tâm Điều hành chương tr ì nh chống ngập nước Thành phố Quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, quận 8 và huyện Bình Chánh Cải tạo kênh cấp, cấp 2 với tổng chiều dài 12.794m. Nạo vét xây d ự ng cống các kênh: Lương Bèo 1, Lương Bèo 2, Ponchen, Ponchen 1, kênh KM8, Bà Tiếng, Bà Tiếng 1 2016 - 2020 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Đang giao PPP PHỤ LỤC 9 QUẢN LÝ RỦI RO NGẬP KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THAM LƯƠNG BẾN CÁT RẠCH NƯỚC LÊN - GIAI ĐOẠN 2) (Ban hành kèm theo Quy ế t định s ố 6261 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ) TT Mô tả Chủ đầ u tư Địa đi ể m Chi phí (triệu USD ) Tài trợ (triệu USD) Chi phí (triệu đồn g) Nhu cầu vốn từng năm (triệu đồng) Vố n ODA V ốn đối ứng 2016 2017 2018 20 1 9 2020 1 Hợp phần 1 - Xây d ự ng năng l ự c qu ả n lý tích h ợ p r ủ i ro ngập nước đô thị Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Thành ph ố Hồ Chí Minh 12.92 12.92 - 289,408 32,156 64,313 80,391 80,391 32,156 1.1 Hiện đại hóa các hệ thống quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn 7.52 7.52 - 168,448 18,716 37,433 46,791 46,791 18,716 1.2 Qu ả n lý tích hợp rủi ro ngập lũ và hệ thống cảnh báo sớm 4.75 4.75 - 106,400 11,822 23,644 29,556 29,556 11,822 1 .3 Chương trình quản lý chất lượng nước kênh 0.65 0.65 - 14,560 1,618 3,236 4,044 4,044 1,618 2 H ợ p phần 2 - Các can thiệp ưu tiên đ ể giảm ngập 324.29 304.09 20.2 7,264,096 807,122 1,614,244 2,017,804 2,017,804 807,122 2.1 Xây dựng cống điều ti ế t kết hợp âu thuyền Nước Lên 15.8 14.7 1.1 353,920 39,324 78,649 98,311 98,311 39,324 2.2 Xây dựng cống điều tiết k ết hợp âu thuyền Vàm Thu ậ t 16.35 15.75 0.6 36 6 ,240 40,693 81,387 101,733 101,733 40,693 2.3 Nạo vét và kè bờ kênh Tham Lương - B ế n Cát - Nước Lên 131.13 126.63 4.5 2,937,312 326,368 652,736 815,920 815,920 326,368 2.4 Xây d ự ng cống bao ch í nh tại quận Gò vấp 38.5 38.5 - 862,400 95,822 191,644 239,556 239,556 95,822 2.5 Xây dựng, cải tạo c ố ng thoát nước chung cấp 1, cấp 2 và cống bao nhánh tại Gò V ấp 81.01 76.01 5 1,814,624 201,625 403,250 504,062 504,062 201,625 2.6 Cải tạo các kênh cấp 2 (Hy Vọng, C ầu Cụt, Bà Miên, Ông Tổng, Ô ng Bầu, Chín Xi ể ng) 36.5 27.5 9 817,600 90,844 181,689 227,111 227,111 90,844 2.7 Chuẩn bị các nghiên cứu cống Cây khô và Phú Định. 2 2 - 44,800 4,978 9,956 12,444 12,444 4,978 2.8 Hỗ trợ thực hiện xây dựng công trình (kỹ thuật, trách nhiệm tài chính, biện pháp an toàn) và Kiểm toán d ự án 3 3 - 67,200 7,467 14,933 18,667 18,667 7,467 3 H ợ p phần 3 - Hỗ trợ th ự c hiện 10.86 - 10.86 243,264 27,029 54,059 67,573 67,573 27,029 3.1 Chi ph í qu ả n lý dự án và các chi phí khác 10.86 10.86 243,264 27,029 54,059 67,573 67,573 27,029 Tổng cộng ( 1 + 2 + 3 ) 348.07 317.01 31.06 7,796,768 866,308 1,732,615 2,165,769 2,165,769 866,308 Dự phòng phí và trượt giá 50.92 46.26 4.66 1,140,608 126,734 253,468 316,836 316,836 126,734 Tổng cộng (ch ư a có V A T) 398.99 363.27 35.72 8,937,376 993,042 1,986,084 2,482,604 2,482,604 993,042 VAT (10%) 37.58 36.33 1.25 841,792 93,532 187,065 233,831 233,831 93,532 Tổng cộng (đã có VAT) 436.57 399.6 36.97 9,779,168 1,086,574 2,173,148 2,716,436 2,716,436 1,086,574 Làm tròn 437 400 37 9,788,800 1,087,644 2,175,289 2,719,111 2,719,111 1,087,644 * Ghi chú: Tỷ gi á quy đổi là 1 USD = 22,400 đồng Việt Nam PHỤ LỤC 10 BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định s ố 6261/ QĐ-UBND ngày 3 0 tháng 11 năm 2016 của Ủ y ban nhân d â n thành phố) Đơn vị: Tỷ đồng STT Tên dự án T ổ ng Nguồn 2016-2020 S ố dự án Nguồn vốn Ghi chú NSTP SCIC NSTW PPP ODA T Ổ NG C Ộ NG 96,788 94 6,562 9,825 1,788 21,095 57,518 A Các dự án đang triển khai 22,948 3 0 0 0 1,582 21,366 1 Cải thiện môi trường nước thành phố Giai đoạn 2 11,281 1 11,281 Vay ODA nguồn vay JICA 2 Vệ sinh môi trường thành phố Giai đoạn 2 10,085 1 10,085 Vay ODA n g uồn vay WB 3 Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương-Bến Cát 1,582 1 1,582 Hợp đ ồ ng BT B Kế hoạch 2016-2020 73,840 91 6,562 9,825 1,788 19,513 36,152 I Q uy hoạch 752 53,091 79 6,158 4,351 0 6,430 36,152 1 Xây dựng 03 hồ điều tiết 950 3 50 900 2 Xây d ựng, cải tạo hệ thống cống thoát nước và giải quyết ngập do mưa 10,235 67 5,934 4,301 0 0 0 3 Cải tạo rạch Xuyên Tâm và các rạch Bùi Hữu Nghĩa, Văn Thánh, Gia Định 5,691 4 161 0 0 5,530 Cả i tạo rạch Xuyên Tâm tổng m ứ c 5.100 tỷ đồng, Hợp đồng BT vay PS I F (J I CA ) 4 Xây d ựng hệ thống các nhà máy xử lý nước thải 26,426 4 63 0 0 26,363 Đang tìm kiếm nguồn tài trợ 5 Quản l ý rủi ro ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 9,789 1 9,789 Vay ODA ngu ồn vay WB II Q uy hoạch 1547 20,749 12 404 5,474 1,788 13,083 0 1 Dự án xóa giảm ngập do tr iều có xét đến y ế u tố biến đổi khí hậu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (06 c ố ng kiểm soát triều, 68 cống nhỏ và 7,8 km đê bao) 9,926 1 9,926 Hợp đồng BT nguồn vay B I DV 2 Bờ tả , sông Sài Gòn (12km) 1,436 2 404 444 588 0 0 3 Cống Kiểm soát triều Sông Kinh 1,200 1 1,200 4 08 trục tiêu thoát nước và kênh chính 8,187 8 0 5,030 0 3,157 0 1 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 2 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001