1351/QĐ-UBND

Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+128,49-Km 16+727,59 và hạng mục khác thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1351/ QĐ- UBND Ninh Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN BỔ SUNG HẠNG MỤC ĐIỀU CHỈNH MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA SANG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG ĐOẠN TUYẾN KM12+128,49÷KM16+727,59 VÀ MỘT SỐ HẠNG MỤC KHÁC THUỘC DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN TRÁNH THÀNH PHỐ NINH BÌNH (ĐƯỜNG TỈNH 477 KÉO DÀI), TỈNH NINH BÌNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2682/TTr-SGTVT ngày 12/10/2016 và kết quả th ẩ m định tại báo cáo số 2665/SGTVT-TĐ ngày 11/10/2016; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km 1 2+128,49-Km 16+727,59 và một số hạng mục khác thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình, với những nội dung sau: 1. Thông tin của dự án - Tên dự án: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình. - Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II. - Tên hạng mục: dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km 1 2+128,49-Km 16+727,59 và một số hạng mục khác thuộc dự án. - Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải. - Nhà thầu lập dự toán hạng mục công trình: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533. - Địa điểm xây dựng hạng mục: Thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Đi ệ p, huyện Hoa Lư, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 2. Dự toán xây dựng bổ sung hạng mục công trình 2.1. Cơ bản giữ nguyên nội dung dự toán đã duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-SGTVT ngày 13/01/2015, Quyết định số 1552/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2015, Quyết định số 1460/QĐ-SGTVT ngày 15/9/2011 của Sở Giao th ô ng Vận tải Ninh Bình, điều chỉnh, bổ sung các nội dung như sau: - Điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km 1 2+ 128,49÷ Km 16+727,59 (không bao gồm đoạn tuyến Km13+941,04 ÷ Km 14+500) như nội dung tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh bao gồm: Điều chỉnh mặt đường BTN sang mặt đường BTXM, giảm trừ không xây dựng vỉa hè, không xây dựng hạng mục điện chiếu sáng trên đoạn tuyến từ Km 12+128÷Km17+300 theo văn bản số 789/UBND-VP4 ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh, cập nhật lại khối lượng nền đường đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1552/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2015 của Sở Giao thông Vận tải; điều chỉnh, bổ sung các điểm quay đầu xe cho phù hợp với điều kiện thực tế; cập nhật lại giá nhựa đường những đoạn tuyến giữ nguyên kết cấu mặt đường bê tông nhựa... - Điều chỉnh công tác phá đá nền đường bằng khoan nổ mìn sang bằng bột nở kết hợp búa căn đoạn Km 1 5+848-Km 15+900 và nền đường cọc NC10-Km5+924,48 (phạm vi cống Chiêng - Km6+11,56) theo văn bản số 808/ UBND -VP4 ngày 26/11/2015 của UBND t ỉ nh. - Điều chỉnh giảm không xây dựng 30 cm l ớ p tiếp giáp đáy móng K98, phần móng, mặt đường, hố ga, bó vỉa, tấm đan, khe thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn tuyến Km 1 5+50 0 ÷Km 1 6 (thuộc phạm vi nút giao Mai Sơn) như biên bản hiện trường ngày 06/8/2016 giữa các bên có liên quan và theo văn bản số 8697/BGTVT-KHĐT ngày 28/7/2016 của Bộ Giao thông Vận tải. - Bổ sung hệ thống an toàn giao thông, bo vỉa dải phân cách giữa đoạn Km 13+941-Km14+500 (phạm vi cầu vượt đường sắt). 2.2. Dự toán bổ sung hạng mục công trình: -32.446.605.000 đồng. (Bằng chữ: Giảm ba mươi hai tỷ, bốn trăm bốn sá u triệu, sáu trăm l i nh năm nghìn đồng). (Có bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung kèm theo) Điều 2. Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán theo Quyết định phê duyệt này và kết quả thẩm định của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 2665/SGTVT-TĐ ngày 11/10/2016 để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: - Như đ iều 4 ; - Lưu VT, VP4; MH.03. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thạch TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG BỔ SUNG Dự án : mở rộng q uốc l ộ I đoạn tránh TP Ninh Bình (đường tỉnh 477 kéo dài) tỉnh Ninh Bình Địa điểm Xây dựng: Huyện Hoa Lư, TP Ninh Bình, Huyện Yên Mô, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Hạng mục: điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đ ườ ng bê tông xi măng đoạn Km12+128,49-Km16+727,29 và một số hạng mục khác thuộc dự án (Kèm theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình) TT Khoản mục chi phí Dự toán xây dựng sau thuế (đồng) Đã duyệt Bổ sung, điều chỉnh Sau điều chỉnh, bổ sung Phần ATGT (Quyết định 1223/QĐ-SGTVT ngày 17/06/2015) Phần tuyến (Quyết định số: 58/QĐ-SGTVT ngày 13/01/2015) Phần ATGT Phần tuyến Ph ầ n ATGT Phần tuy ế n Chi phí xây dựng sau thuế 1 Địa bàn TP Ninh Bình (không bao gồm phần đường giao dân sinh, hệ thống cống dọc, cống ngang) 714.362.576 63.886.129.000 (6.346.576) (3.348.988.000) 708 . 016 . 000 60.537.141.000 2 Địa bàn Huyện Hoa Lư (không bao gồm phần đ ườ ng giao dân sinh, hệ thống c ố ng dọc, cống ngang) 2.063.457.852 73.869.677.962 8.753.148 (1.011.060.962) 2.072.211 .000 72.858.617.000 Bổ sung hệ th ố ng ATGT đoạn Km 1 3+941-Km 1 4+500 (do chưa tính vào dự toán cầu vượt đường sắt) 645.365.000 645.365.00 0 - Bổ sung bo vỉa GPC giữa đoạn Km 1 3+941-Km 1 4+500 (do chưa tính vào dự toán cầu vượt đ ườ ng sắt) 105.554.000 - 105.554.000 3 Địa bàn Huyện Yên Mô (không bao gồm phần đường giao dân sinh, hệ thống cống dọc, c ố ng ngang) 1.155.507.423 77.349.873.033 17.439.577 (3.228.786.033) 1.172.94 7.000 74.121.087. 0 00 4 Địa bàn TP Tam Điệp (không bao gồm phần đường giao dân sinh, hệ thống cống dọc, cống ngang) 795.115.661 18.531.726.907 7.002.339 (1.099.600.907) 802.118.00 0 17.432.126.000 5 Giảm trừ nút giao với tuyến kết nối cao tốc (491.682.000) (10.313.922.963) (491.682.000) (10.313.922.963) 6 Phần điện chiếu sáng 13.742.660.000 (13.742.660.000) 7 Công tác phá đá nề n đường bằng bột nở kết hợp búa căn nề n đường phạm vi cọc NC 10 Km5 + 924,4 8 (phạm vi thiết kế cống Chiêng - Km 6+011,56) 247.051 12.328.645 12.575.697 CỘNG 4.728.443.512 247.380.313.954 180.531.488 (32.627.136.220) 4.908.975.000 214.753.177.734 T Ổ NG CỘNG ( LÀM TRÒN) 252.108.757.000 -32.446.605.000 219.662.153.000