178/TB-VPCP

Thông báo số 178/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 178/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI. Ngày 18 tháng 7 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau: 1. Về tình hình thực hiện: Qua báo cáo, kết quả thực hiện 10 dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải quản lý trong thời gian 03 tháng vừa qua là rất thấp, tiến độ thực hiện chậm so với kết quả tại báo cáo lần trước. Với tình hình thực hiện các dự án như trong thời gian vừa qua sẽ không thể đạt được tiến độ theo yêu cầu kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời làm giảm hiệu quả đầu tư của các dự án. 2. Các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới Để sớm khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: - Hàng tháng, Bộ Giao thông vận tải có báo cáo về tình hình thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các địa phương liên quan có báo cáo về kết quả thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án. Thủ tướng Chính phủ sẽ duy trì giao ban 3 tháng 1 lần để kiểm điểm tình hình thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. - Về thủ tục đầu tư: Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải trong tháng 8 năm 2008 phải hoàn thành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với các dự án cần điều chỉnh; đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm đưa các dự án vào triển khai thực hiện. Đối với các gói thầu cần thực hiện cơ chế chỉ định thầu để đảm bảo tiến độ, Bộ Giao thông vận tải rà soát cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Các Bộ, ngành cần chủ động nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. - Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các địa phương có liên quan rà soát, chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc đối với từng dự án; tính toán nhu cầu, quy hoạch quỹ đất, đề xuất cơ chế tạo nguồn vốn xây dựng các khu tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 721/TTg-KTN ngày 15 tháng 5 năm 2008; đồng thời nghiên cứu việc rút ngắn thời gian quy trình giải phóng mặt bằng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8 năm 2008. - Về nguồn vốn thực hiện: Bộ Giao thông vận tải rà soát nhu cầu nguồn vốn cho từng dự án để chủ động triển khai kế hoạch hàng năm; trường hợp cần thiết, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bổ sung hoặc ứng vốn, bảo đảm nguyên tắc không được để thiếu vốn làm giảm tiến độ đối với các dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. - Yêu cầu tiến độ hoàn thành từng dự án cụ thể như sau: + Dự án cầu Thanh Trì: hoàn thành trong quý IV năm 2010; + Vành đai 3 giai đoạn 1, đoạn Mai Dịch - Pháp Vân, thành phố Hà Nội: hoàn thành quý II năm 2009; + Dự án xây dựng vành đai 3 giai đoạn 2, đoạn Mai Dịch - Pháp Vân: hoàn thành quý IV năm 2011; + Dự án xây dựng cầu Nhật Tân: hoàn thành trong quý IV năm 2011; + Dự án xây dựng đường cầu nối Nhật Tân - Nội Bài: hoàn thành quý IV năm 2011; + Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên: hoàn thành quý III năm 2011; + Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 - giai đoạn 1: hoàn thành năm 2016; + Dự án nâng cấp quốc lộ 32 đoạn nam Thăng Long - Diễn: hoàn thành quý III năm 2008; + Dự án nâng cấp quốc lộ 32 đoạn Diễn - Nhổn: hoàn thành quý III năm 2010; + Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc: hoàn thành quý II năm 2010; Căn cứ vào yêu cầu tiến độ hoàn thành từng dự án nêu trên, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan cụ thể hóa yêu cầu tiến độ bàn giao mặt bằng thi công cho từng dự án; đồng thời ký cam kết hoàn thành và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc tiến độ theo yêu cầu. Chính phủ sẽ có hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Thủ tướng; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT; - UBND thành phố Hà Nội; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT; - Lưu VT, KTN (4). KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Phạm Văn Phượng