4561/TB-BNN-XD

Thông báo 4561/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp ngày 25/8/2012 kiểm điểm tình hình thực hiện dự án Thủy lợi Phước Hòa, khoản vay bổ sung giai đoạn 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4561/TB-BNN-XD Hà Nội, ngày 19 tháng 0 9 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP NGÀY 25/8/2012 KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA, KHOẢN VAY BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2 Ngày 25/8/2012, tại Cơ sở 2 trường Đại học thủy l ợ i, Bộ Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn đã t ổ chức cuộc họp giao ban tháng 8 kiểm đi ể m tình hình thực hiện dự án Thủy lợi Phước Hò a , k h oản vay bổ sung giai đoạn 2. Thành phần dự họp gồm có Thứ tr ư ởng Hoàng Văn Thắng - chủ tr ì cuộc họp; Cục Quản lý XDCT; Ban Quản lý Đ ầu t ư và Xây dựng Thủy lợi 9 (Ban 9); Sở Nông nghiệp và PTNT các t ỉn h Tây Ninh, Long An và Tp.Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án (thuộc S ở N ô ng nghiệp) của các t ỉ nh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, C ô ng ty Black & V e atch (BV I ), (Danh sách thành phần tham dự cuộc họp tại Phụ lục kèm theo). Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thưc hiện ti ế n độ đến tháng 8/2012, các khó khăn vướng mắc còn tồn tại và ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Th ắ ng k ế t luận như sau: 1. Dự án tiến triển chậm so với thời hạn kết thúc Hiệp định được ký kết. Tại bu ổ i làm việc với Bộ trưởng ngà y 22/8/2012 Nhà tài trợ đã đánh giá là một trong những dự án có tính rủi ro cao c ầ n đặc biệt quan tâm ch ỉ đạo. 2 . Giao Cục Quản lý XDCT làm đầu mối kiểm tra đôn đốc, họp giao ban hàng tu ầ n với Ban 9, cử cán bộ h ỗ trợ Ban 9, Sở Nông nghiệp và PTNT Long An trong việc xét thầu, chủ động hỗ tr ợ các chủ đầu tư giải quyết công việc và kịp thời báo cáo Bộ tác động các Bộ, Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc nhằm đ ẩ y nhanh tiến độ thực hiện dự án. 3. Ban 9 và Sở Nông nghiệp & PTNT Long An đẩy nhanh công tác xét thầu các gói thầu đã mở th ầ u, sớm thông qua Nhà tài trợ và phê duyệt kết quả đ ấ u thầu để triển khai thực hiện. Đối với các gói thầu chưa tổ chức đ ấ u thầu cần gấp rút hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu trong thời gian sớm nhất. 4. Ban 9 cần tăng cường vai tr ò của chủ dự án trong việc tổng h ợ p, lập; trình du y ệt và trao đổi, làm việc với các chủ đ ầ u tư khác trong việc bố trí k ế hoạch v ố n cho từng giai đoạn của dự án đảm bảo có thể khởi công, hoàn thành tất cả các gói thầu theo đúng thời hạn kết thúc Hiệp định; tổng h ợ p cả hai giai đoạn vào một dự án trình Bộ phê duyệt, trong đó bao gồm cả thiết kế Khu tưới Thái Mỹ (trường hợp không sử dụng nguồn vốn vay thì sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước đ ể đ ầ u tư). 5. Ban 9 và các chủ đ ầ u tư địa phương cần n ỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong chuyển ngân vốn vay và sử dụng vốn đối ứng đảm bảo tạo đi ề u kiện tốt nhất thực hiện việc chi tr ả tiền đền bù giải phóng mặt bằng. 6. Do nguồn v ố n k ế hoạch bố trí cho Dự án vẫn còn thiếu khoảng 200 tỷ so với yêu cầu , các chủ đầu tư địa phương cần báo cáo Lãnh đạo đề nghị Tỉnh cho vay tiền để hoàn thành việc chi tr ả đền bù, tạo đ i ều kiện sớm khởi công các gói thầu. Dự án sẽ hoàn trả lại sau khi được cấp vốn. Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp, Cục Quản lý XDCT thông báo đ ể các đơn vị bi ế t, phối hợp thực hiện./. Nơi nhận: - Bộ trư ở ng (để b/c); - TT Hoàng V ă n Thắng (để b/c); - Các đ ơn vị dự họp ; - Sở NN&PTNT t ỉ nh Bình Phước; - Lưu VT, Cục QLXDCT (HN, B2). TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Duy Tiến