61/TB-VPCP

Thông báo 61/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện dự án xây dựng: cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG: CẦU NHẬT TÂN, ĐƯỜNG NỐI CẦU NHẬT TÂN - NỘI BÀI, NHÀ GA T2 CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI Ngày 18 tháng 2 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng: cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo các dự án công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các công trường và tổ chức họp tại văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của đại diện các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau: I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhìn chung, tiến độ thực hiện các dự án xây dựng: cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã có bước tiến bộ rõ rệt trong thời gian vừa qua. Các thủ tục vướng mắc đã được kịp thời tháo gỡ, công tác thi công xây lắp đã được các Nhà thầu tập trung tối đa nhân lực thiết bị theo yêu cầu tiến độ. Đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã được tập trung quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ xin biểu dương sự nỗ lực của các cấp Chính quyền địa phương và nhân dân tại các quận, huyện: Tây Hồ, Đông Anh, Sóc Sơn. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại dẫn đến khả năng kéo dài tiến độ hoàn thành của 3 Dự án lên trên 20 tháng so với kế hoạch đề ra. Cụ thể là: 1. Dự án đầu tư xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu: - Gói thầu xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía Bắc: công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại 0,59 ha của 25 hộ dân ngoài đê Tả sông Hồng và một số đường dây điện, dây thông tin trên mặt bằng xây dựng Gói thầu chưa được di chuyển. - Gói thầu xây dựng cầu và đường dẫn phía Nam: công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại 01 hộ dân trên tuyến chính, 203 hộ dân trên hạng mục đất xây dựng nhánh hoa thị, đảo cỏ và một số đường dây điện, dây thông tin trên mặt bằng xây dựng Gói thầu chưa được di chuyển. - Gói thầu xây dựng đường dẫn phía Bắc: công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại việc di chuyển đường điện 110 kv. 2. Dự án đầu tư xây dựng đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài: - Gói thầu số 01: công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại việc di chuyển đường điện 110 kv và chợ rau Vân Nội trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh. - Gói thầu số 02: công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại việc di chuyển 06 hộ dân và 03 ngôi mộ trên địa bàn xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. - Gói thầu số 03: công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại việc di chuyển trạm bơm trên địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn và 46 hộ dân tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. - Gói thầu số 04: công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại việc di chuyển các công trình ngầm nổi và 245 hộ dân trên địa bàn xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn; công tác lựa chọn Nhà thầu còn chậm. - Gói thầu số 05: công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại việc di chuyển 122 hộ dân và 14 cơ quan trên địa bàn huyện Sóc Sơn; công tác lựa chọn Nhà thầu còn chậm. 3. Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài: Công tác giải phóng mặt bằng còn tồn tại việc di chuyển các công trình ngầm, nổi trong khu vực 10,43 ha xây dựng hạng mục trạm xăng dầu và bàn giao 1,505 ha đất xen kẹp trên địa bàn xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn; công tác tập kết thiết bị và chuẩn bị thi công còn chậm. II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Để sớm đưa vào khai thác đồng bộ, hiệu quả 03 Dự án nêu trên, mục tiêu phấn đấu là dự án cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu, dự án đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài hoàn thành chậm nhất vào tháng 9 năm 2014, dự án Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoàn thành chậm nhất vào tháng 12 năm 2014. Các nhiệm vụ cụ thể như sau: 1. Dự án đầu tư xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu: a) Bộ Giao thông vận tải chủ động ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng trong kế hoạch 2012 - 2015 đã giao cho Bộ, đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án. b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc ứng 400 tỷ đồng của ngân sách Thành phố cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho Dự án, đồng thời chỉ đạo: - Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh giải quyết dứt điểm tồn tại đối với phần đất trên diện tích 0,59 ha của 25 hộ dân ngoài đê Tả sông Hồng và phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển một số đường dây điện, dây thông tin trong mặt bằng Dự án để bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 3 năm 2012; - Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ giải quyết dứt điểm tồn tại đối với phần đất 01 hộ dân trên tuyến chính, 203 hộ dân trên hạng mục đất xây dựng nhánh hoa thị, đảo cỏ và phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển một số đường dây điện, dây thông tin trên mặt bằng xây dựng Dự án để bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 3 năm 2012; - Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn (phối hợp với Công ty lưới điện thành phố Hà Nội) tập trung đẩy nhanh công tác thi công di chuyển đường điện hạ thế và đường điện 110 kv trên mặt bằng xây dựng Dự án để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 10 tháng 3 năm 2012. 2. Dự án đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân: a) Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh công tác đấu thầu đối với các gói thầu còn lại để triển khai thi công toàn tuyến chậm nhất vào tháng 5 năm 2012; chủ động ưu tiên bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho công tác giải phóng mặt bằng của Dự án trong kế hoạch 2012 - 2015 phân bổ cho Bộ; phối hợp với các cơ quan liên quan, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành. b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu việc điều chỉnh đơn giá đền bù đất thu hồi thuộc phạm vi Dự án trên địa bàn huyện Sóc Sơn theo quy định pháp luật, đồng thời chỉ đạo: - Các địa phương, cơ quan liên quan đẩy nhanh các thủ tục và xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho Dự án; - Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn khẩn trương bàn giao phần đất còn lại thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án trước ngày 30 tháng 4 năm 2012. - Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn (phối hợp với Công ty quản lý lưới điện cao thế miền Bắc) tập trung đẩy nhanh công tác thi công di chuyển đường điện hạ thế và đường điện 110 kv trên mặt bằng xây dựng. Dự án để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 10 tháng 3 năm 2012. 3. Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài: - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm phê duyệt quy hoạch để di dời các cơ quan, đơn vị trên mặt bằng Dự án; chỉ đạo khẩn trương triển khai xây dựng các khu tái định cư; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn sớm giải quyết các tồn tại việc di chuyển các công trình ngầm, nổi trong khu vực 10,43 ha xây dựng hạng mục trạm xăng dầu và bàn giao 1,505 ha đất xen kẹp trên địa bàn xã Phú Cường trước ngày 31 tháng 3 năm 2012. - Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư đôn đốc Nhà thầu xây dựng sớm triển khai công tác thi công tại hiện trường; chủ động bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch 2012 - 2015 đã giao cho Bộ để thanh toán phần vốn đã ứng cho công tác giải phóng mặt bằng của Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc. 4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Chủ đầu tư phối hợp với các Nhà thầu xây dựng nghiên cứu giải pháp cải tiến kỹ thuật, công nghệ để rút ngắn thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời phối hợp với Hội đồng nghiệm thu Nhà nước trong quá trình thực hiện các Dự án theo quy định hiện hành; phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan, tổ chức giao ban thường xuyên để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC; - UBND thành phố Hà Nội; - Tổng cục Đường bộ VN; - Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc; - Ban QL dự án 85; - Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, QHQT, NC, TH; - Lưu: VT, KTN (4b). KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Văn Trọng Lý