127/KH-UBND

Kế hoạch 127/KH-UBND 2023 hạ ngầm đường dây cáp viễn thông điện lực tại các tuyến phố Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/KH-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023 KẾ HOẠCH HẠ NGẦM ĐƯỜNG DÂY, CÁP VIỄN THÔNG, ĐIỆN LỰC TẠI CÁC TUYẾN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2021-2025 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017, Luật Viễn thông ngày 29/6/2018; Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030; Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 43/TTr-SXD(HT) ngày 07/3/2023 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch Hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: - Phát triển đô thị bền vững, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị trong đó có xây dựng các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị góp phần xây dựng cảnh quan Thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố. - Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy, tiếp tục hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp viễn thông tại các tuyến phố giai đoạn 2021 - 2025; quản lý tốt các hệ thống cáp điện, viễn thông và các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật dùng chung. - Triển khai xây dựng hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để lắp đặt các đường dây, cáp; đường ống an toàn, tiến độ và hiệu quả. Tập trung huy động các nguồn vốn doanh nghiệp (xã hội hoá) và các nguồn vốn hợp pháp trong việc hạ ngầm các đường dây, cáp viễn thông, điện lực. - Tiếp tục tạo mọi điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng công trình phát triển lưới điện. 2. Yêu cầu: - Xác định rõ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực giai đoạn 2016 - 2021 và đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục và hoàn thiện; - Giai đoạn 2022 - 2025: Công tác hạ ngầm khi triển khai phải đồng bộ với các kế hoạch khác (Kế hoạch chỉnh trang hè, đường phố; Kế hoạch phát triển điện lực) đảm bảo hiệu quả và khả thi; đề xuất rõ giải pháp thực hiện về cơ chế đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư, cơ chế quản lý, khai thác sau đầu tư (bao gồm cả công trình từ vốn xã hội hoá và vốn ngân sách) theo đúng quy định của pháp luật; - Tập trung nguồn lực để hoàn thành hạ ngầm đồng bộ đường dây, cáp viễn thông và điện lực treo nổi tại các tuyến phố còn lại trong khu vực 04 quận nội đô lịch sử (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng); đề xuất giải pháp, nguồn vốn hoàn thành các tuyến còn lại; các quận, huyện, thị xã còn lại thực hiện giai đoạn 2022-2025, bao gồm các tuyến đã có nhà đầu tư đề xuất, các tuyến chưa có nhà đầu tư đề xuất (để đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư với cơ chế đầu tư, hình thức quản lý sau đầu tư tương ứng với từng loại hình đầu tư); - Đối với các tuyến có quy hoạch và tuyến đủ điều kiện mặt bằng phải đề xuất xây dựng hào, tuynel kỹ thuật phù hợp với hiện trạng, quy mô từng tuyến đường; lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn từ công tác hạ ngầm đến công tác chỉnh trang tuyến phố, lát hè, bó vỉa đảm bảo đồng bộ, an toàn và hiệu quả. II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ 1. Hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới; 2. Tiếp tục triển khai hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại khoảng 300 tuyến phố. Trong đó: - Tập trung nguồn lực trong đó ưu tiên huy động nguồn vốn doanh nghiệp (xã hội hoá) để hoàn thành hạ ngầm đồng bộ các đường dây, cáp viễn thông và điện lực treo tại 45 tuyến phố còn lại trong khu vực 04 quận nội đô lịch sử (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng). - Đối với 08 quận (Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm), thị xã Sơn Tây: Xây dựng danh mục tổng thể các tuyến phố sẽ hạ ngầm theo quy hoạch; lựa chọn danh mục ưu tiên thực hiện giai đoạn năm 2022 - 2025 bằng nhiều nguồn vốn hợp pháp; có hình thức quản lý, khai thác sau đầu tư hiệu quả và theo đúng các quy định pháp luật. - Về điện lực: Phát triển lưới điện từ vành đai 3 trở vào trung tâm được hạ ngầm toàn bộ; lưới điện từ vành đai 3 đến vành đai 4 ưu tiên phương án hạ ngầm, còn những nơi chưa thể thực hiện hạ ngầm ngay sẽ được thực hiện hạ ngầm phù hợp với tốc độ đô thị hóa, hướng tuyến phù hợp với quy hoạch xây dựng. III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Giải pháp chung 1.1. Công tác tổ chức Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo triển khai công tác hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp viễn thông và đường dây điện lực tại các tuyến phố trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng quy trình triển khai công tác hạ ngầm, trong đó cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. 1.2. Hoàn thiện văn bản quy định quản lý: Rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, điều hành do UBND Thành phố ban hành liên quan công tác quản lý, bảo trì, thu hồi vốn đầu tư công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung, đường dây cáp đi nổi để đề xuất UBND Thành phố kịp thời điều chỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Trung ương, Thành phố. 1.3. Tăng cường công tác cải cách hành chính - Các Sở, ngành Thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến công tác hạ ngầm. - Các doanh nghiệp có kế hoạch bố trí vốn, nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện các bước, các công đoạn để trình duyệt về đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ triển khai như: khảo sát, thiết kế, đề xuất hướng tuyến, dung lượng (đối với viễn thông); phối hợp triển khai thiết kế, lập biện pháp thi công chung và thi công đồng bộ viễn thông, điện lực. - Tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố về chủ trương hạ ngầm các đường dây, cáp viễn thông tại phố, ngõ trên địa bàn Thành phố để tạo sự đồng thuận, hợp tác của người dân trên địa bàn. 1.4. Triển khai xây dựng theo quy hoạch và xây dựng các quy hoạch chi tiết liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung: - Triển khai thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm dạng tuyến theo Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND Thành phố) đối với các khu vực (nội đô lịch sử, nội đô mở rộng và khu mở rộng phía Nam sông Hồng, mở rộng phía Bắc sông Hồng), các tuyến đường sắt đô thị ngầm và các tuyến đường quy hoạch xây dựng mới quy mô B ≥ 30m nghiên cứu xây dựng hệ thống tuynen kỹ thuật để bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm trong các đồ án quy hoạch và quy định quản lý liên quan đã ban hành trước đây phù hợp với đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội được duyệt. 2. Giải pháp cụ thể 2.1. Về cơ chế đầu tư: - Về trách nhiệm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm: Thực hiện theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị; trong đó quy định việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm là trách nhiệm của chính quyền các cấp. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực này. - Việc hạ ngầm các đường dây, cáp điện lực, viễn thông vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm; ký hợp đồng thuê và thanh toán chi phí sử dụng hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung là trách nhiệm của chủ sở hữu các đường dây, cáp này. 2.2. Về phương án thực hiện: - Tiếp tục huy động các doanh nghiệp viễn thông, điện lực, nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung để hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp viễn thông theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND Thành phố và các doanh nghiệp (Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn FPT, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty CP hạ tầng Viễn thông CMC, Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng đô thị Hà Nội, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist, Công ty CP Viễn thông Hà Nội) ngày 27/6/2020 về đầu tư trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 và thống nhất của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc bố trí vốn thực hiện hạ ngầm đồng bộ tại Văn bản số 4692/EVNHANOI-KH ngày 13/7/2022. - UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm cho giai đoạn năm 2022 - 2025 gồm: chỉnh trang đô thị, hạ ngầm các đường dây cáp chiếu sáng đi nổi, kết hợp chỉnh trang, thay mới đèn LED và hệ thống cột thép (nếu cần thiết); Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất với UBND Thành phố xây dựng hào, tuy nen kỹ thuật (tại các tuyến phố có quy hoạch và tuyến có đủ điều kiện mặt bằng) phù hợp với hiện trạng, quy mô từng tuyến đường trước khi chỉnh trang đô thị, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả bằng nguồn ngân sách quận. - Tại các tuyến phố mới, các tuyến đường mới đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư bắt buộc phải xây dựng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật sử dụng chung cho cấp nước, chiếu sáng, điện lực và thông tin theo quy hoạch và theo quy định. 2.3. Về nguồn vốn, phương án tài chính - Các Doanh nghiệp tham gia xã hội hóa hạ ngầm phải thể hiện sự nghiêm túc, quyết liệt và trách nhiệm của doanh nghiệp tại Bản ghi nhớ hợp tác đã ký với UBND Thành phố; bố trí, kiện toàn bộ máy để thực hiện các dự án hạ ngầm; Chủ động bố trí vốn, xây dựng kế hoạch triển khai cho từng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 và đăng ký vốn với cơ quan quản lý cấp trên (nếu cần). - UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, chủ động bố trí nguồn vốn thực hiện kế hoạch từng năm cho giai đoạn năm 2021 - 2025. Trường hợp có khả năng cân đối nguồn vốn hạ ngầm các đường dây, cáp điện lực cần có thỏa thuận bằng văn bản với Tổng công ty Điện lực Hà Nội về danh mục công trình thực hiện và cơ chế tài chính theo quy định hiện hành. 2.4. Quản lý, khai thác sau đầu tư - Đối với hệ thống cống bể do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư có quyền sở hữu tài sản đầu tư, tự quản lý vận hành, sử dụng hoặc cho thuê theo đơn giá thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được đơn giá cần báo cáo các cơ quan chức năng để được hướng dẫn thực hiện theo quy định. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp quản lý, duy trì và vận hành công trình theo quy định của pháp luật, ký hợp đồng cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật theo đơn giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đã thỏa thuận; xây dựng phương án tài chính báo cáo UBND Thành phố theo quy định về Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội và nộp tiền sử dụng đất xây dựng công trình hạ tầng sử dụng chung theo quy định (sau thời gian hoàn vốn đầu tư). - Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm để hạ ngầm các đường dây, cáp điện lực, thông tin (tuy nen, hào kỹ thuật, cống bể) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc được bàn giao cho Thành phố quản lý sau đầu tư việc quản lý, bảo trì, khai thác thu hồi vốn theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và các văn bản pháp luật khác liên quan; giao cho một đầu mối thống nhất quản lý theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ và phân cấp. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố và đơn vị liên quan sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố về “Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội”; căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với các Sở, ngành Thành phố liên quan nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố về cơ chế quản lý, bảo trì, khai thác thu hồi vốn theo quy định. 2.5. Hoàn thành hạ ngầm 123 tuyến phố đã được UBND Thành phố chấp thuận danh mục (255 tuyến phố) - Các đơn vị viễn thông đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm các đường dây, cáp viễn thông; đảm bảo cắt hạ toàn bộ hệ thống cột cũ, dây cáp cũ. - Sở Xây dựng và UBND các quận đẩy nhanh tiến độ tiếp tục đầu tư triển khai thi công một số công trình hạ ngầm, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng tại các tuyến phố trên. - Tổng công ty Điện lực Hà Nội tập trung bố trí nguồn vốn hạ ngầm hệ thống điện trung và hạ áp. (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 2.6. Hoàn thành hạ ngầm đồng bộ các đường dây, cáp viễn thông và điện lực tại 45 tuyến phố trong khu vực 04 quận nội đô lịch sử (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng); (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 2.7. Hạ ngầm các đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng tại 73 tuyến phố chỉnh trang đô thị đồng bộ ; trong đó xây dựng hệ thống hào, tuy nen kỹ thuật tại các tuyến phố có quy hoạch và tuyến có đủ điều kiện mặt bằng đồng bộ với chỉnh trang đô thị. (Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo). 2.8. Hạ ngầm theo quy hoạch tại 59 tuyến phố trên địa bàn 08 quận (Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm), thị xã Sơn Tây - thực hiện giai đoạn 2021-2025. Danh mục các tuyến phố tại 08 quận và thị xã Sơn Tây có nhu cầu hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực - thực hiện giai đoạn sau năm 2025; xây dựng hệ thống hào, tuynel kỹ thuật tại các tuyến phố có quy hoạch và tuyến có đủ điều kiện mặt bằng đồng bộ với chỉnh trang đô thị. (Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo). 2.9. Các yêu cầu kỹ thuật khi triển khai công tác hạ ngầm - Về thiết kế hạ ngầm viễn thông, điện lực: Các doanh nghiệp viễn thông, điện lực giao cho đơn vị khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, tuân thủ theo quy hoạch đô thị, đảm bảo tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật với từng loại công trình và các quy định hiện hành khác, cụ thể: + Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông tuân thủ theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành: QCVN 33:2019/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và QCVN 07-8:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông; Đối với các các tuyến hạ ngầm điện lực tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN QTĐ 08:2010/BCT về kỹ thuật điện, Quyết định số 769/QĐ-SXD ngày 10/7/2017 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt mẫu thiết kế tủ Pilar, tủ phân dây đối với các công trình hạ ngầm hệ thống đường dây nổi trên địa bàn Thành phố; Vị trí đặt tủ đấu dây (đối với viễn thông), tủ Pilar (đối với điện lực) các chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã (cơ quan quản lý vỉa hè theo phân cấp) để thống nhất vị trí lắp đặt đảm bảo an toàn và cảnh quan đô thị. + Thiết kế hạ ngầm tại tuyến phố: các doanh nghiệp phải lập kế hoạch triển khai đồng bộ theo khu vực, hạ ngầm các phố và các tuyến đường liên thông với các ngõ có đủ mặt bằng; thanh thải sắp xếp lại các đường dây, cáp điện lực, viễn thông tại các ngõ, ngách không đủ mặt bằng hạ ngầm để đảm bảo an toàn và cảnh quan đô thị. + Thiết kế hoàn trả hè đường tuân theo quy định hiện hành: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-4: 2016/BXD “Các công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình giao thông”. + Các Chủ đầu tư thẩm định hồ sơ thiết kế (hoặc thuê đơn vị có năng lực), phê duyệt hồ sơ thiết kế, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát và các chủ sở hữu công trình ngầm để cung cấp thông tin, giám sát, bảo vệ theo quy định. - Về thi công: + Các doanh nghiệp phải lập, phê duyệt biện pháp thi công theo quy định; Đối với các tuyến hạ ngầm đồng bộ điện lực, viễn thông, chiếu sáng (nếu có), Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu lập biện pháp thi công chung, đồng thời (chỉ cấp 01 giấy phép chung thi công điện lực, viễn thông) để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, cảnh quan môi trường (theo thông báo số 315/TB-UBND ngày 30/3/2018 của UBND Thành phố); Giấy phép đào hè đường thi công hạ ngầm do Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp (thành phần hồ sơ, thời hạn trả kết quả xem tại trang website của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: sogtvt.hanoi.gov.vn). + Các doanh nghiệp viễn thông, điện lực thi công tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công, hoàn trả hè đường (gồm: lấp hố đào, yêu cầu nghiệm thu từng lớp kết cấu đúng quy trình quy định, đạt yêu cầu kỹ thuật mới được thi công lớp tiếp theo) đảm bảo chất lượng, mỹ quan đô thị và bảo hành theo quy định. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tuân thủ theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội; UBND các quận và đơn vị quản lý đường bàn giao hè đường, kiểm tra, nghiệm thu bàn giao công tác hoàn trả hè đường theo quy định. 2.10. Phối hợp kiểm tra, giải quyết vướng mắc và xử lý vi phạm: - Liên ngành Xây dựng - Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật tình hình triển khai, các văn bản có liên quan và các tồn tại, vướng mắc tại hiện trường thi công để phối hợp xử lý nhanh đảm bảo an toàn giao thông, tiến độ. - Các Sở ngành Thành phố, đơn vị quản lý hè đường và các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trường, khắc phục các tồn tại, tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo tiến độ đã cam kết. - Các Nhà đầu tư, nhà thầu thi công báo cáo ngay các khó khăn vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ thiết kế, bàn giao mặt bằng, thi công tại hiện trường đề xuất về Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường để thống nhất phương án giải quyết. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các Sở, ngành Thành phố a) Sở Xây dựng - Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác xã hội hoá xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, đảm bảo hạ ngầm đồng bộ đường dây, cáp viễn thông, điện lực; tổng hợp tình hình triển khai và tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn Thành phố. - Chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan đề xuất danh mục tuyến đường, phố triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để hạ ngầm theo hình thức xã hội hóa trình UBND Thành phố phê duyệt. - Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng công trình xây dựng, công tác bảo trì công trình xây dựng của chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên cập nhật tiến độ, kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công. - Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành Thành phố đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy định quản lý công trình ngầm sử dụng chung; quy trình, định mức công tác quản lý, bảo trì và văn bản chỉ đạo điều hành của Thành phố liên quan đến xã hội hóa công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung hạ ngầm đồng bộ viễn thông, điện lực; báo cáo, đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế quản lý và quy định hiện hành. - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành Thành phố liên quan điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. - Đối với các tuyến phố hạ ngầm đồng thời điện lực, viễn thông, Sở Xây dựng kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp lập biện pháp thi công đồng bộ điện lực, viễn thông (Sở Giao thông vận tải cấp 01 giấy phép) để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng giao thông và cảnh quan đô thị. - Có văn bản thông báo thời gian phối hợp thanh thải, cắt bỏ dây cáp cũ, cột cũ và thu gom xử lý theo quy định sau khi hoàn thành hạ ngầm dây cáp đảm bảo an toàn (sau thông báo hạ ngầm của Sở Thông tin và Truyền thông). - Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện hạ ngầm, báo cáo UBND Thành phố và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất (nếu có). - Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc xây dựng kế hoạch hạ ngầm hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn theo Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”. b) Sở Thông tin và Truyền thông - Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các văn bản quy định quản lý, các văn bản chỉ đạo điều hành của Thành phố về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy trình, định mức công tác quản lý duy trì hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được đầu tư bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố; báo cáo, đề xuất UBND Thành phố kịp thời điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế quản lý và quy định hiện hành. - Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố về cơ chế quản lý, bảo trì, khai thác thu hồi vốn theo quy định đối với các dự án, công trình đã đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. - Cho ý kiến thỏa thuận, hướng dẫn kiểm tra việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành thông tin và truyền thông đối với công tác thiết kế, thi công công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo đề nghị của các Chủ đầu tư; Thông báo thời gian hạ ngầm hệ thống đường dây, viễn thông vào hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã hoàn thành. - Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ khó khăn tại hiện trường; hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trong việc thiết kế, thi công theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. - Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở ngành Thành phố liên quan nghiên cứu tích hợp Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội vào Quy hoạch thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 07/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định của Luật Quy hoạch 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; cập nhật, khớp nối Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp điện lực, viễn thông với các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan: Quy hoạch không gian ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội; Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội; các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị ... - Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền phổ biến đầy đủ nội dung kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện. c) Sở Công Thương - Chủ trì, đôn đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội thực hiện công tác rà soát danh mục các tuyến phố đăng ký hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông, điện lực giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với các Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố. - Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ khó khăn tại hiện trường; hướng dẫn các doanh nghiệp điện lực trong việc thiết kế, thi công theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. d) Sở Giao thông vận tải - Kiểm tra, cấp giấy phép thi công cho các doanh nghiệp viễn thông, điện lực theo quy định (Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 29/3/2015 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010). - Chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng tuyến đường cho các doanh nghiệp được cấp phép thi công hạ ngầm; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan môi trường và chất lượng hoàn trả mặt đường và các nội dung khác theo quy định. đ) Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm trong các đồ án quy hoạch và quy định quản lý liên quan đã ban hành trước đây phù hợp với đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội được duyệt. - Phối hợp tham gia ý kiến về quy hoạch đối với đề xuất hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông, điện lực theo yêu cầu. - Phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan cập nhật, khớp nối Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp điện lực, viễn thông với các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan: Quy hoạch không gian ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội; Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội; các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị... e) Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất với UBND Thành phố về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định của pháp luật. g) Sở Tài chính Thực hiện các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao tại quy định về Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố. h) Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố có liên quan, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia xã hội hoá hạ ngầm xác định mức thu tiền sử dụng đất xây dựng công trình ngầm hạ tầng sử dụng chung theo quy định (sau thời gian hoàn vốn đầu tư); phối hợp với các Sở, ngành Thành phố có liên quan và nhà đầu tư đề xuất với UBND Thành phố và cơ quan thuế mức miễn giảm tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 2. UBND các quận, huyện và thị xã - UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất với UBND Thành phố (tại các tuyến phố có quy hoạch và tuyến có đủ điều kiện mặt bằng) phù hợp với hiện trạng, quy mô từng tuyến đường trước khi chỉnh trang đô thị, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả bằng nguồn ngân sách quận; lập kế hoạch, thực hiện công tác ngầm hóa, cải tạo chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng kết hợp dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, vỉa hè, cây xanh) phù hợp với quá trình hạ ngầm đường dây viễn thông, điện lực trên các tuyến phố trên địa bàn quận. - Bàn giao mặt bằng (phần hè và ngõ do quận, thị xã quản lý) cho Chủ đầu tư, Nhà thầu triển khai thi công; thống nhất vị trí đặt tủ Pilar (tủ đấu dây đối với điện lực), tủ đấu cáp đối với viễn thông trên hè đảm bảo an toàn và cảnh quan đô thị (lưu ý ưu tiên lựa chọn đặt tại vị trí cột cũ đã cắt hạ nếu thấy phù hợp). Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng công tác hoàn trả hè, yêu cầu Chủ đầu tư, Nhà thầu khắc phục các tồn tại (nếu có); chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố có liên quan kiểm tra xử lý tình trạng tái treo dây cáp điện lực sau hạ ngầm, đặc biệt là dây điện (phần sau công tơ điện) để kinh doanh, buôn bán trên hè, trang trí trước nhà, trên cây gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn và cảnh quan đô thị. - Tuyên truyền cho nhân dân các tuyến phố nêu trên biết; yêu cầu chủ động tháo dỡ các dây điện tự treo; chủ động tháo dỡ dây truyền thanh, loa trên các cột cũ và cử cán bộ địa phương thuộc UBND các phường phối hợp với các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai cắt dây, hạ cột treo nổi tại các tuyến phố hạ ngầm. - Trên cơ sở Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch hạ ngầm hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn để đồng bộ với công tác hạ ngầm các đường dây đi nổi và công tác cải tạo chỉnh trang hè, phố. Phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện. - Căn cứ vào thẩm quyền về đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng được UBND Thành phố phân cấp thực hiện tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện và đề xuất báo cáo UBND Thành phố, Sở Xây dựng các vấn đề khó khăn vướng mắc. - Tăng cường vận động, chủ động phối hợp với Công ty điện lực trên địa bàn và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện ngầm hóa đường dây, cáp điện lực, viễn thông trên địa bàn. 3. Các doanh ngh iệp xã hội hoá, các nhà thầu thi công - Các chủ đầu tư, các nhà thầu viễn thông, điện lực thi công xây dựng công trình ngầm có trách nhiệm: Tuân thủ quy định của giấy phép thi công và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn điện trong mọi điều kiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quản lý, xử lý sự cố trên đường trong phạm vi công trình. - Các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương bố trí đủ vốn, bộ máy nhân sự để triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng liên quan và quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); tuân thủ các quy định về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật với từng loại công trình và các quy định hiện hành khác. - Đối với các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa hạ ngầm phải nộp tiền sử dụng đất xây dựng công trình hạ tầng sử dụng chung theo quy định (sau thời gian hoàn vốn đầu tư); liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn, xem xét mức miễn giảm tiền thuê hoặc thời gian thuê đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bằng nguồn vốn của doanh nghiệp theo quy định. - Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (trực tiếp là các Công ty Điện lực) khẩn trương phối hợp với các Nhà đầu tư hạ ngầm viễn thông tại các tuyến phố có hạ ngầm điện lực để khớp nối về thiết kế, lập biện pháp thi công chung gửi Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải thống nhất cấp 01 giấy phép đào đường, đào hè; thực hiện việc thiết kế, thi công mẫu tủ Pilar tại Quyết định số 769/QĐ-SXD ngày 10/7/2017 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt mẫu thiết kế tủ Pilar, tủ phân dây đối với các công trình hạ ngầm hệ thống đường dây nổi trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục bố trí vốn hạ ngầm dây cáp điện lực trung áp, hạ áp tại các tuyến phố dự kiến hạ ngầm giai đoạn 2022-2025 (đặc biệt là địa bàn 4 quận nội đô lịch sử) để đảm bảo đồng bộ, an toàn và cảnh quan đô thị; Lập kế hoạch triển khai thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp viễn thông tại các tuyến phố, ngõ theo khu vực trên địa bàn Thành phố; đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các doanh nghiệp, đơn vị liên quan. 4. Các doanh nghiệp quản lý - Các đơn vị sở hữu đường dây, cáp: Lập kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống đường dây, cáp viễn thông theo hướng nâng cấp dung lượng, giảm số sợi cáp phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành. Phối hợp các đơn vị sở hữu, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong công tác hạ ngầm và kiểm đếm các đường dây, cáp đã lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. - Tổ chức kiểm tra, bảo trì thường xuyên; kịp thời sửa chữa, thay thế đường dây, cáp hư hỏng, xuống cấp thuộc sở hữu của đơn vị mình để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Trước khi thực hiện bảo trì, thay thế, sắp xếp đường dây, cáp phải thông báo (bằng văn bản) cho đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung để phối hợp, giám sát và phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục sự cố về đường dây, cáp kịp thời, an toàn. - Thực hiện trách nhiệm theo quy định của UBND Thành phố về ban hành quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Cập nhật, thống kê vị trí, hướng tuyến, chủng loại, số lượng đường dây, cáp đang khai thác, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; báo cáo định kỳ 1 năm/1 lần (trước ngày 15/12) gửi Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng để thống nhất quản lý. - Đối với các doanh nghiệp được giao quản lý, thu hồi vốn công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (cống bể, tuy nen, hào kỹ thuật): Thực hiện theo quy định Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 (Chương IV: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng) và các quy định của pháp luật liên quan; Đánh giá tình hình quản lý, duy trì các công trình được bàn giao và xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư cho Thành phố; lập hồ sơ chi tiết liên quan đến doanh thu từ cho thuê các công trình đã được UBND Thành phố giao quản lý; chi phí quản lý, bảo trì và các chi phí khác theo đúng quy định. 5. Chế độ thông tin, báo cáo - Các Sở, ban, ngành Thành phố, các nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; hướng dẫn các Nhà đầu tư thực hiện các dự án hạ ngầm được giao đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đúng quy định; Định kỳ ngày 20 tháng cuối quý báo cáo quý, 15/6 báo cáo 6 tháng, 10/12 báo cáo năm về tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất gửi Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp, định kỳ ngày 25 tháng cuối quý báo cáo quý, 20/6 báo cáo 6 tháng và 20/12 báo cáo năm báo cáo UBND Thành phố tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. Trên đây là kế hoạch Hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố giai đoạn 2021-2025, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp viễn thông, điện lực tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./. Nơi nhận: - Đ/c Bí thư Thành ủy; - Các Bộ: Xây dựng, TT&TT; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Chủ tịch UBND TP; - Các PCT UBND TP; - Các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy; - Các Ban HĐND TP; - Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TP; - Các Sở, ban, ngành TP; - UBND các quận, huyện, thị xã; - Các doanh nghiệp XHH hạ ngầm (Sở XD gửi); - VPUBTP: CVP, các PCVP, các phòng: TH, KTTH, KT, KGVX, ĐT; - Lưu: VT, ĐT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Dương Đức Tuấn PHỤ LỤC 1: DANH MỤC 123 PHỐ HOÀN THÀNH HẠ NGẦM (TRONG DANH MỤC 255 TUYẾN PHỐ ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHẤP THUẬN) (Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội) TT Tên tuyến phố Quận/huyện Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài (m) Ghi chú 1 Cửa Nam Hoàn Kiếm Điện Biên Phủ Ngã rẽ Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Khuyến 255 2 Trương Hán Siêu Hoàn Kiếm Nguyễn Du Ngô Văn Sở 215 3 Hạ Hồi Hoàn Kiếm Trần Quốc Toản Quang Trung 525 4 Tống Duy Tân - Ngõ Cấm Chỉ Nguyễn Thái Học (30m) Hoàn Kiếm Điện Biên Phủ Trần Phú 300 5 Cầu Gỗ - Hàng Thùng Hoàn Kiếm Lương Văn Can Trần Quang Khải 560 6 Hàng Bông - Hàng Gai Hoàn Kiếm Điện Biên Phủ Lương Văn Can 870 7 Trần Nhật Duật Hoàn Kiếm Yên Phụ Trần Quang Khải 700 8 Cửa Đông Hoàn Kiếm Lý Nam Đế Hàng Gà 200 9 Phùng Hưng Hoàn Kiếm Hàng Bông Phan Đình Phùng 1.200 10 Đinh Liệt - Tạ Hiền - Gia Ngư - ngõ Cầu Gỗ Hoàn Kiếm Cầu Gỗ - Hàng Bè Hàng Buồm 900 11 Hàng Buồm - Lãn Ông - Hàng Vải Hoàn Kiếm Phùng Hưng Đào Duy Từ 730 12 Chợ Gạo - Đông Tiến - Hàng Chĩnh - Mã Mây Hoàn Kiếm Đào Duy Từ - Hàng Bạc Trần Nhật Duật - Nguyễn Hữu Huân 850 13 Trương Ngọc Quyến - Hàng Giầy Hoàn Kiếm Trần Quang Khải Hàng Chiếu 750 14 Đào Duy Từ - Thanh Hà Hoàn Kiếm Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện Nguyễn Thiện Thuật 570 15 Bát Đản - Hàng Bạc - Hàng Bồ - Hàng Mắm Hoàn Kiếm Phùng Hưng Trần Quang Khải 1.020 16 Nguyễn Siêu - ngọ Gạch - Hàng Cá - Lò Rèn Hoàn Kiếm Hàng Gà Đào Duy Từ 660 17 Hàng Chiếu - Hàng Mã - Ô Quan Chưởng Hoàn Kiếm Phùng Hưng Trần Nhật Duật 810 18 Hàng Khoai - Nguyễn Thiện Thuật - Cầu Đông - Cao Thắng - ngõ Đồng Xuân Hoàn Kiếm Hàng Lược Hàng Chiếu - Trần Nhật Duật 990 19 Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy - Gầm Cầu Hoàn Kiếm Cầu Gỗ - Trần Nhật Duật Hàng Đậu - Phùng Hưng 1.330 20 Lương Văn Can - Hàng Cân - Chả Cá - Hàng Hòm Hoàn Kiếm Hàng Lược Cầu Gỗ, Hàng Nón - Hàng Trống 950 21 Ngõ Hàng Bông - Ngõ Hội vũ Hoàn Kiếm Hàng Gai Điện Biên Phủ 350 22 Hàng Quạt - Hàng Nón - Tô Tịch - Hàng Mành - Yên Thái Hoàn Kiếm Đường Thành Lương Văn Can - Hàng Trống - Hàng Bông 990 23 Hàng Thiếc - Thuốc Bắc Hoàn Kiếm Hàng Nón Hàng Mã 475 24 Hàng Điếu - Hàng Gà - Hàng Cót Hoàn Kiếm Hàng Đậu Đường Thành 890 25 Nhà Hỏa - Hàng Phèn - Bát Sứ - Hàng Bút Hoàn Kiếm Đường Thành, Lý Nam Đế Thuốc Bắc 740 26 Đường Thành Hoàn Kiếm Hàng Bông Phùng Hưng 500 27 Hàng Da - Nguyễn Văn Tố - Nguyễn Quang Bích - Hà Trung - ngõ Trạm Hoàn Kiếm Phùng Hưng - Đường Thành Hàng Bông 1.000 28 Hàng Muối - Hàng Tre Hoàn Kiếm Trần Quang Khải Hàng Thúng 320 29 Ngõ Tức Mạc - Ngõ Vạn Kiếp Hoàn Kiếm Trần Hưng Đạo Cuối ngõ 273 30 Tôn Thất Thiệp - Nguyễn Tri Phương Ba Đình Điện Biên Phủ Lý Nam Đế, ngõ 9 Nguyễn Tri Phương 900 31 Hàng Đậu Ba Đình Hàng Cót Yên Phụ 290 32 Ông Ích Khiêm Ba Đình Trần Phú Lê Hồng Phong 400 33 Trần Tế Xương - Nam Tràng - Nguyễn Khắc Hiếu - Lạc Chính - Ngũ Xã - Mạc Đĩnh Chi Ba Đình Phó Đức Chính Trấn Vũ 1.000 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 34 Trúc Bạch Ba Đình Thanh Niên Châu Long 700 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 35 Trấn Vũ Ba Đình Thanh Niên Cuối phố 1.000 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 36 Đặng Dung - Nguyễn Biểu - Đặng Tất Ba Đình Trấn Vũ, Quán Thánh Phan Đình Phùng 725 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 37 Phạm Huy Thông Ba Đình Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh 560 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 38 Đội Nhân + ngõ 6. 8 Ba Đình Đốc Ngữ Cuối phố 500 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 39 Yên Phụ (đường đôi) Ba Đình Thanh Niên Cầu Long Biên 1.500 40 Khúc Hạo Ba Đình Lê Hồng Phong Trần Phú 225 Thanh thải thu hồi cột, cáp thừa 41 Vĩnh Phúc Ba Đình Hoàng Hoa Thám Cuối phố 600 Đã thi công hạ tầng 42 Kim Mã Thượng - Ngõ 35 Ba Đình Liễu Giai Linh Lang, cuối phố 580 43 Cao Bá Quát Ba Đình Nguyễn Thái Học Lê Duẩn 500 44 Đặng Văn Ngữ Đống Đa Phạm Ngọc Thạch Xã Đàn 1.000 45 Hồ Đắc Di Đống Đa Đặng Văn Ngữ Tây Sơn 500 46 Nam Đồng Đống Đa Đặng Văn Ngữ Xã Đàn 500 47 Phương Mai Đống Đa Giải Phóng Cuối phố 750 48 Đặng Tiến Đông Đống Đa Nguyễn Lương Bằng Hoàng Cầu 1.166 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 49 Vũ Thạnh Đống Đa Giảng Võ Hào Nam 315 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 50 Khương Thượng Đống Đa Tây Sơn Trường Chinh 802 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 51 Ngô Tất Tố Đống Đa Nguyễn Khuyến Văn Miếu 1.218 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 52 Phan Phù Tiên - Hàng Cháo - Ngõ Hàng Bột - Ngõ Hàng Cháo - Lý Văn Phúc Đống Đa Tôn Đức Thắng. Nguyễn Thái Học Cát Linh, Trịnh Hoài Đức 1.215 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 53 Đông Các - Ngõ 33 Đông Các Đống Đa Nguyễn Lương Bằng Hoàng Cầu, Hồ Đắc Di 1.115 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 54 Hồ Giám - Ngõ Thông Phong - Phan Văn Trị - Võ Văn Dũng (cả ngõ 18.26.56) Đống Đa Tôn Đức Thắng Cuối phố 556 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 55 Mai Anh Tuấn - Nguyễn Phúc Lai Đống Đa Hoàng Cầu Cuối phố 817 56 Giảng Võ - Láng Hạ Đống Đa Nguyễn Thái Học đường Láng 3.100 Đã thi công hạ tầng 57 Đoàn Trần Nghiệp Hai Bà Trưng Lê Đại Hành phố Huế 400 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm Hai Bà Trưng Hồ Xuân Hương Tô Hiến Thành 600 59 Hương Viên - Thọ Lão Hai Bà Trưng Thọ Lão Lò Đúc 700 60 Bùi Ngọc Dương - Ngõ Quỳnh - Hồng Mai - Quỳnh Lôi - Quỳnh Mai - Phố 8/3 Hai Bà Trưng Bạch Mai, Thanh Nhàn Minh Khai, Kim Ngưu 2.000 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 61 Chùa Vua - Lê Gia Định - Đồng Nhân - Trần Cao Vân Hai Bà Trưng Thịnh Yên, Đỗ Ngọc Du Trần Khát Chân 1.428 Phối hợp điện lực thi công đồng hộ 62 Vọng Hai Bà Trưng - Thanh Xuân - Đống Đa Cổng trường ĐH Kinh tế Giải Phóng 910 63 Xuân La Tây Hồ Xuân Đỉnh Lạc Long Quân 1.200 . 64 Tam Đa Tây Hồ Nguyễn Đình Thi Hoàng Hoa Thám 200 65 Vương Thừa Vũ Thanh Xuân Trường Chinh Hoàng Văn Thái 830 66 Hoàng Minh Giám Thanh Xuân Lê Văn Lương Trần Duy Hưng 800 67 Nguyễn Quý Đức Thanh Xuân Nguyễn Trãi Vũ Hữu 1.000 68 Khương Hạ Thanh Xuân Vũ Tông Phan Bùi Xương Trạch 400 69 Khương Đình Thanh Xuân Nguyễn Trãi Kim Giang 1.350 70 Phương Liệt Thanh Xuân Giải Phóng Trường Chinh 830 71 Nhân Hòa Thanh Xuân Vũ Trọng Phụng Quan Nhân 450 72 Nguyễn Ngọc Nại Thanh Xuân Vương Thừa Vũ Hoàng Văn Thái 740 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 73 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân Nguyễn Xiển Kim Giang 540 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 74 Bùi Xương Trạch - Khương Trung Thanh Xuân Định Công Thượng Giải Phóng 2.200 75 Quan Nhân Thanh Xuân Vũ Trọng Phụng Nguyễn Ngọc Vũ 1.260 76 Tô Vĩnh Diện - Hoàng Văn Thái Thanh Xuân Vương Thừa Vũ Ngõ 97 Khương Trung 1.520 77 Định Công - Nguyễn Cảnh Di Thạnh Xuân - Hoàng Mai Giải Phóng Định Công Hạ, Nguyễn Hữu Thọ 2.300 78 Khu CNTT tập trung Cầu Giấy: Phố Duy Tân, ngõ 86, 82, 78, 36, 19, 17, 15, 11, 3 và ngách 78/3 Duy Tân, phố Dịch Vọng Hậu, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phố Đồng Bông Cầu Giấy 2.450 79 Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch Cầu Giấy Trung Kính - Dương Đình Nghệ Trung Kính - Dương Đình Nghệ 1.300 80 Trương Công Giai Cầu Giấy Phạm Văn Bạch Cầu Giấy 1.200 81 Phùng Chí Kiên Cầu Giấy Hoàng Quốc Việt Đường 800A 700 Thanh thải thu hồi cột, cáp thừa 82 Hoàng Sâm Cầu Giấy Hoàng Quốc Việt Cuối phố 450 83 Dương Quảng Hàm Cầu Giấy Cầu Giấy Nguyễn Khánh Toàn 600 84 Yên Hòa Cầu Giấy Trung Kính Cầu Cót 600 85 Doãn Kế Thiện - Phạm Thận Duật Cầu Giấy Phạm Văn Đồng Trần Vỹ 750 86 Mai Dịch Cầu Giấy Hồ Tùng Mậu Cuối phố 1.050 87 Trần Bình Cầu Giấy Hồ Tùng Mậu Nguyễn Hoàng 925 Đã thi công hạ tầng 88 Cốm Vòng-Thành Thái Cầu Giấy Ngõ 76 Duy Tân Cuối phố 1.500 89 Đường 800A Cầu Giấy Phùng Chí Kiên cuối phố 700 Thanh thải thu hồi cột, cáp thừa 90 Dịch Vọng Cầu Giấy Cầu Giấy Thành Thái 637 91 Xuân Thủy - Cầu Giấy Cầu Giấy Nguyễn Khang Phạm Văn Đồng 2.300 Đã thi công hạ tầng 92 Dương Đình Nghệ Cầu Giấy Phạm Hùng Phạm Văn Bạch 1.400 93 Đỗ Quang - Hoàng Ngân + 165 Hoàng Ngân Cầu Giấy Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy Quan Nhân 1.500 Thanh thải thu hồi cột, cáp thừa 94 Hoàng Đạo Thúy Cầu Giấy Lê Văn Lương Trần Duy Hưng 1.100 95 Nguyễn Thị Thập Cầu Giấy Hoàng Minh Giám Nguyễn Thị Định 600 96 Tôn Thất Thuyết Cầu Giấy - Nam Từ Liêm Phạm Văn Bạch Phạm Hùng 800 97 Nguyễn An Ninh Hoàng Mai Vọng Trương Định 860 98 Định Công Hạ - Định Công Thượng Hoàng Mai Định Công Kim Giang 1.500 99 Thịnh Liệt Hoàng Mai Giải Phóng Ngõ 141 Giáp Nhị 1.510 100 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Nguyễn Khoái Lĩnh Nam 2.000 101 Trương Định Hoàng Mai - Hai Bà Trưng Ngã 4 Bạch Mai - Đại La Giải phóng 2.500 102 Hà Trì - Đa Sỹ + Đoạn cuối bà triệu Hà Đông Hà Trì Phúc La 1.100 103 Nguyễn Thái Học Hà Đông Quang Trung Phan Huy Chú 350 104 Bế Văn Đàn Hà Đông Quang Trung Nguyễn Thái Học 620 105 Chiến Thắng Hà Đông Trần Phú Yên Xá 1.460 106 Ngô Thì Nhậm Hà Đông Quang Trung Ngô Quyền 550 107 Phùng Hưng Hà Đông Trần Phú Cầu Bưu 2.000 108 Lê Hồng Phong Hà Đông Tô Hiệu mới Lê Lợi 830 109 Tô Hiệu cũ Hà Đông Tô Hiệu mới Phùng Hưng 1.320 110 Thanh Bình Hà Đông Trần Phú Tố Hữu 1.720 111 Yên Xá Hà Đông Phùng Hưng Chiến Thắng 1.300 112 Thụy Phương Bắc Từ Liêm Đông Ngạc Hoàng Tăng Bí 2.130 Phối hợp điện lực thi công đồng bộ 113 Tân Xuân Bắc Từ Liêm Đông Ngạc Phạm Văn Đồng 1.560 114 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Phạm Văn Đồng Xuân La 2.100 Thanh thải thu hồi cột, cáp thừa 115 Mễ Trì Thượng - Vườn Cam - Đồng Me Nam Từ Liêm Đại lộ Thăng Long Lê Quang Đạo, Mễ Trì 1.920 116 Phương Canh Nam Từ Liêm Phúc Điền Tỉnh lộ 70A 2.090 117 Mỹ Đình Nam Từ Liêm Nguyễn Hoàng Cuối phố 1.210 118 Trung Văn Nam Từ Liêm Cương Kiên Lương Thế Vinh 1.960 119 Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo Nam Từ Liêm Hồ Tùng Mậu Sân Mỹ Đình 4.000 120 Châu Văn Liêm Nam Từ Liêm Lê Quang Đạo Đại lộ Thăng Long 583 121 Mễ Trì Nam Từ Liêm Lê Quang Đạo Phạm Hùng 1.210 122 Hàm Nghi Nam Từ Liêm Lê Đức Thọ Cuối phố 1.200 123 Hoàng Công Chất - Phan Bá Vành Nam Từ Liêm - Bắc Từ Liêm Hồ Tùng Mậu Phố Viên 2.500 Tổng cộng 123 tuyến, phố 126.760 PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HẠ NGẦM 45 TUYẾN PHỐ THUỘC 04 QUẬN NỘI ĐÔ LỊCH SỬ (Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội) TT Tên tuyến phố Quận/huyện Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài (m) Ghi chú 1 Bạch Đằng (2) Hoàn Kiếm Hàm Tử Quan Vạn Kiếp 1.580 Ngoài đê 2 Bảo Linh Hoàn Kiếm Hồng Hà Cuối phố 230 Ngoài đê 3 Cầu Đất Hoàn Kiếm Trần Quang Khải Bạch Đằng 220 Ngoài đê 4 Hàm Tử Quan Hoàn Kiếm Trần Quang Khải Cuối phố 322 Ngoài đê 5 Nguyên Khiết Hoàn Kiếm Hồng Hà Cuối phố 400 Ngoài đê 6 Nguyễn Tư Giản Hoàn Kiếm Bảo Linh Cuối phố 300 Ngoài đê 7 Phúc Tân Hoàn Kiếm Hàm Tử Quan Cuối phố 990 Ngoài đê 8 Vọng Hà Hoàn Kiếm Hồng Hà Chương Dương Độ 550 Ngoài đê 9 Phan Kế Bính Ba Đình Liễu Giai Vành đai 2 850 Dự án mở rộng đường 10 An Xá Ba Đình Phúc Xá Cuối phố 700 11 Phúc Xá Ba Đình Nghĩa Dũng Ngõ 187 Hồng Hà 490 12 Tân Ấp Ba Đình Hồng Hà Cuối phố 420 13 Nghĩa Dũng Ba Đình Phúc Xá Cuối phố 520 14 Vạn Bảo Ba Đình Kim Mã Đội Cấn 550 Cải tạo hệ thống cống bể, bổ sung cống bể phụ + Ganivo 15 Phan Huy Ích Ba Đình Quán Thánh Nguyễn Trường Tộ 186 16 Thanh Bảo - Yên Thế Ba Đình Sơn Tây, Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học, Quán Thánh 280 17 Khu 7.2 ha Ba Đình Hoàng Hoa Thám Các tuyến đường nội khu 5.000 18 Mương T2C Đại Yên Ba Đình Đội Cấn Ngõ 173 Hoàng Hoa Thám 800 19 Phố Mai Xuân Thưởng - Hoàng Hoa Thám (Đối diện tòa nhà Chính phủ) Ba Đình Thụy Khuê Ngõ 623 Hoàng Hoa Thám 300 20 Chợ Khâm Thiên Đống Đa Khâm Thiên Xã Đàn 800 21 An Trạch Đống Đa Hào Nam Cát Linh 520 22 Yên Lãng Đống Đa Hoàng Cầu Đường Láng 708 Bổ sung hệ thống phụ + ganivo 23 Kim Hoa Đống Đa La Thành Xã Đàn 570 24 Đường Láng Đống Đa Ngã Tư Sở Cầu Giấy 4.030 Dự án đường vành đai 2,5 25 Trần Quý Cáp Đống Đa Nguyễn Khuyến Cuối phố 400 26 Xã Đàn Đống Đa Nguyễn Lương Bằng Ngã tư Lê Duẩn - Giải Phóng 1.680 Bổ sung hệ thống phụ + ganivo 27 Đê La Thành Đống Đa Ngõ 198 Xã Đàn Giảng Võ 2.300 28 Lê Duẩn - Giải Phóng (phía bên đường sắt) Đống Đa Ngõ 222 Lê Duẩn Trường Chinh 2.100 29 Cầu Mới Đống Đa Nguyễn Trãi Đường Láng 400 30 Vĩnh Hồ Đống Đa Thái Thịnh Tây Sơn 480 31 Y Miếu Đống Đa Nguyễn Như Đồ Ngõ Ngô Sĩ Liên 200 32 Ô Đồng Lầm Đống Đa Đường Lê Duẩn 1.000 33 Trần Hữu Tước Đống Đa Nguyễn Lương Bằng Hồ Đắc Di 640 34 Nguyễn Như Đổ - Ngô Sỹ Liên Đống Đa Trần Quý Cáp, Nguyễn Khuyến Quốc Tử Giám 358 35 Bạch Đằng - Lãng Yên Hai Bà Trưng Vạn Kiếp Nguyễn Khoái 3.110 36 Mạc Thị Bưởi Hai Bà Trưng Minh Khai Ngõ 61 Lạc Trung 450 37 Minh Khai - Đại La - Ngõ Hoà Bình 6,7 - Ngõ Tự Do Hai Bà Trưng Nguyễn Khoái Giải Phóng 5500 Đã có hào kỹ thuật trên tuyến Minh Khai - Đại La nhưng chưa có hệ thống cống bể phụ 38 Nguyễn Hiền Hai Bà Trưng Ngõ 37 Lê Thanh Nghị Tạ Quang Bửu 570 39 Tây Kết - Vân Đồn Hai Bà Trưng Nguyễn Khoái Bạch Đằng 480 40 Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng Trần Nhân Tông Nguyễn Du 190 Doanh nghiệp đã đăng ký 41 Nguyễn Cao - Cảm Hội; Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng Lò Đúc; Trần Nhân Tông Nguyễn Huy Tự; Nguyễn Du 735 Doanh nghiệp đã đăng ký 42 Ngô Quỳnh Hai Bà Trưng Bạch Mai Ngõ 191 Minh Khai 1.180 43 Yên Lạc Hai Bà Trưng Kim Ngưu Cuối phố 452 44 Hoàng Mai Hai Bà Trưng - Hoàng Mai Trương Định Tân Mai 2.000 45 Tam Trinh Hai Bà Trưng - Hoàng Mai Minh Khai Vành đai 3 3.600 Dự án mở rộng đường Tổng cộng 45 phố 49.141 * Tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: - Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp công khai danh mục các tuyến đường, phố hạ ngầm cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thực hiện. - Trường hợp tuyến đường, phố chỉ có 01 doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thì giao cho đơn vị đó thực hiện. - Trường hợp tuyến đường, phố có từ 02 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trở lên, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan lựa chọn đề xuất với UBND Thành phố doanh nghiệp phù hợp theo quy định hiện hành. - Trường hợp tuyến đường, phố không có doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thực hiện, giao UBND các quận thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách quận. PHỤ LỤC 3: DANH MỤC 73 TUYẾN PHỐ HẠ NGẦM KẾT HỢP CHỈNH TRANG ĐỒNG BỘ (Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội) TT Tên tuyến phố Quận/huyện Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài (m) Ghi chú 1 Chương Dương Độ Hoàn Kiếm Bạch Đằng Bờ sông Hồng 175 Hạ ngầm đồng bộ chỉnh trang (Đoạn từ Bạch Đằng-Bờ sông) 2 Yên Ninh Ba Đình Phạm Hồng Thái Cuối phố 300 Doanh nghiệp đã đăng ký 3 Nguyên Hồng Ba Đình Đê La Thành Vũ Ngọc Phan 850 4 Bưởi Ba Đình Ngã tư Cầu Giấy Hoàng Hoa Thám 2.250 5 Hào Nam Đống Đa La Thành Giảng Võ 660 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 6 Hoàng Cầu Đống Đa La Thành Thái Hà 1.000 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 7 Tôn Thất Tùng Đống Đa Phạm Ngọc Thạch Trường Chinh 600 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 8 Lương Đình Của Đống Đa Phạm Ngọc Thạch Cuối phố 700 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 9 Cát Linh Đống Đa Tôn Đức Thắng Giảng Võ 730 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 10 Đào Duy Anh Đống Đa Đại Cồ Việt - Giải Phóng Phạm Ngọc Thạch 600 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 11 Láng Hạ Đống Đa Giảng Võ - ĐL Thành Đường Láng 1.654 Thực hiện hạ ngầm năm 2022 12 Ô Chợ Dừa Đống Đa Nguyễn Lương Bằng Hoàng Cầu 547 Doanh nghiệp đã đăng ký 13 Giảng Võ Đống Đa Nguyễn Thái Học Đê La Thành 1.450 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 14 Cao Đạt Hai Bà Trưng Lê Đại Hành Đại Cồ Việt 125 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 15 Đội Cung Hai Bà Trưng Bà Triệu Cuối phố 80 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 16 Thiền Quang Hai Bà Trưng Trần Bình Trọng Yết Kiêu 180 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 17 Yết Kiêu Hai Bà Trưng Trần Hưng Đạo Nguyễn Thượng Hiền 500 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2024 18 Tam Trinh Hai Bà Trưng Mai Động Vành đai 3 3.500 Dự án mở rộng đường 19 Lê Duẩn Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ K Liên - Đ Cồ Việt 2.194 Đã hạ ngầm 1 bên (phía ĐS vướng DA đường sắt đô thị số 1) 20 Lạc Long Quân Tây Hồ Âu Cơ Hoàng Hoa Thám 4.000 Cải tạo, nâng cấp đồng bộ HTKT hè đường 21 Xuân Diệu Tây Hồ Âu Cơ Âu Cơ (Quảng Bá) 1.150 Cải tạo, nâng cấp đồng bộ HTKT tuyến đường theo quy hoạch 22 Tô Ngọc Vân Tây Hồ Xuân Diệu Cuối phố 1.000 Mở rộng tuyến đường theo quy hoạch 23 An Dương Vương Tây Hồ Lạc Long Quân - Âu Cơ Xuân Tân - Đông Ngạc 3.950 24 Tuyến đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam Thanh Xuân Triều Khúc 168 Nguyễn Xiển 722 UBND quận thực hiện đồng bộ 25 Nguyễn Tuân Thanh Xuân Nguyễn Trãi Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám 1.100 26 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Phạm Hùng Nguyễn Xiển 1.800 VĐ3 (Có hào KT, chưa CB phụ) 27 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân Vũ Trọng Phụng Khuất Duy Tiến 940 Doanh nghiệp đã đăng ký 28 Tuyến đường Vành đai 2,5 đoàn từ Nguyễn Trãi (quốc lộ 6) đến Đầm Hồng Thanh Xuân Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND Thành phố giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án 29 Tuyến đường nội bộ khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Khu N) Thanh Xuân 30 Trần Thái Tông Cầu Giấy Xuân Thủy - C Giấy Phạm Văn Bạch 800 Thực hiện hạ ngầm năm 2021 31 Phạm Văn Bạch Cầu Giấy Trung Kính Tôn Thất Thuyết 500 Thực hiện hạ ngầm năm 2021 32 Tôn Thất Thuyết Cầu Giấy Phạm Văn Bạch Phạm Hùng 800 Thực hiện hạ ngầm năm 2021 33 Duy Tân Cầu Giấy Phạm Hùng Trần Thái Tông 800 Thực hiện hạ ngầm năm 2021 34 Tô Hiệu Cầu Giấy Hoàng Quốc Việt Nguyễn Phong Sắc 1.000 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2025 35 Nguyễn Văn Huyên Cầu Giấy Cầu Giấy Hoàng Quốc Việt 3.900 Thực hiện hạ ngầm năm 2023-2025 36 Đường trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy Cầu Giấy Các tuyến đường nội bộ 1.650 Thực hiện hạ ngầm năm 2021 37 Trần Điền Hoàng Mai Lê Trọng Tấn Trịnh Đình Cửu 1.750 Doanh nghiệp đã đăng ký 38 Trần Nguyên Đán Hoàng Mai Trần Điền Vành đai 2,5 750 Doanh nghiệp đã đăng ký 39 Một số tuyến đường trong Khu đô thị Định Công Hoàng Mai Doanh nghiệp đã đăng ký 40 Nguyễn Hữu Thọ; Tương Mai Hoàng Mai Giải Phóng KĐT Tây Nam Linh Đàm; Nguyễn An Ninh 2.300 41 Nguyễn Công Thái Hoàng Mai KĐT mới Đại Kim Đền mẫu Đầm Sen 430 42 Ngọc Hồi Hoàng Mai Pháp Vân - Giải Phóng Thị trấn Văn Điển 4.700 Thực hiện hạ ngầm năm 2025 43 Tân Mai (đường nối từ đường 2,5 đến ngõ 238 Tân Mai) Hoàng Mai Cầu Kim Đồng Tam Trinh 1.850 Doanh nghiệp đã đăng ký 44 Lê Trọng Tấn Hà Đông Quang Trung Văn Phú 1.500 Thực hiện hạ ngầm năm 2023 45 Ao sen Hà Đông Trần Phú Cuối phố 300 Doanh nghiệp đã đăng ký 46 Nguyễn Viết Xuân Hà Đông Quang Trung Cuối phố 1.100 Doanh nghiệp đã đăng ký 47 Nhuệ Giang Hà Đông Cầu Trắng Bà Triệu 800 Doanh nghiệp đã đăng ký 48 Bùi Bằng Đoàn Hà Đông Bà Triệu Nhuệ Giang 180 Doanh nghiệp đã đăng ký 49 Lê Lai Hà Đông Lê Lợi Bồ Hỏa 500 Doanh nghiệp đã đăng ký 50 Đinh Tiên Hoàng Hà Đông Bà Triệu Nguyễn Trãi 100 Doanh nghiệp đã đăng ký 51 Phan Bội Châu Hà Đông Trần Hưng Đạo Bùi Bằng Đoàn 50 Doanh nghiệp đã đăng ký 52 Trần Hưng Đạo Hà Đông Nguyễn Trãi Lê Lợi 230 Doanh nghiệp đã đăng ký 53 Hoàng Văn Thụ Hà Đông Nguyễn Trãi Lê Lợi 220 Doanh nghiệp đã đăng ký 54 Trưng Nhị Hà Đông Quang Trung Trần Hưng Đạo 250 Doanh nghiệp đã đăng ký 55 Trưng Trắc Hà Đông Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ 80 Doanh nghiệp đã đăng ký 56 Hoàng Hoa Thám Hà Đông Bà Triệu Quang Trung 300 Doanh nghiệp đã đăng ký 57 Nguyễn Thị Minh Khai Hà Đông Bà Triệu Lê Lợi 150 Doanh nghiệp đã đăng ký 58 Đỗ Nhuận Bắc Từ Liêm Phạm Văn Đồng Nguyễn Xuân Khoát 2.200 59 Đức Diễn Bắc Từ Liêm Văn Tiến Dũng Ngõ 193 Phú Diễn 700 60 Võ Quý Huân Bắc Từ Liêm Cầu Diễn Văn Tiến Dũng 500 61 Lê Văn Hiến Bắc Từ Liêm Đức Thắng Sông Nhuệ 600 62 Nguyễn Xuân Khoát Bắc Từ Liêm Đỗ Nhuận Minh Tảo 860 63 Kẻ Giàn Bắc Từ Liêm Tân Xuân Phạm Văn Đồng 350 64 Nhật Tảo Bắc Từ Liêm Tân Xuân An Dương Vương 1.000 65 Yên Nội Bắc Từ Liêm Liên Mạc Trung Tựu 1.900 66 Đặng Thùy Trâm Bắc Từ Liêm Hoàng Quốc Việt Phạm Tuấn Tài 400 67 Phú Minh Bắc Từ Liêm Văn Tiến Dũng Trung Tựu 68 Kỳ Vũ Bắc Từ Liêm Tây Tựu Châu Đài 800 69 Tôn Quang Phiệt Bắc Từ Liêm Vành Đai III Cuối phố 70 Mạc Xá Bắc Từ Liêm Liên Mạc Cuối phố 71 Phúc Minh Bắc Từ Liêm Võ Quý Huân Cuối phố 700 72 Nguyễn Đình Tứ Bắc Từ Liêm Phố Viên Ngõ 85 Tân Xuân 73 Phạm Hùng Nam Từ Liêm Hồ Tùng Mậu ĐL Thăng Long 4.100 VĐ3 (Có hào KT, chưa CB phụ) Tổng cộng 73 tuyến, phố 73.857 * Tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: - Sở Xây dựng, Sở kế hoạch và Đầu tư phối hợp công khai danh mục các tuyến đường, phố hạ ngầm cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thực hiện. - Trường hợp tuyến đường, phố chỉ có 01 doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thì giao cho đơn vị đó thực hiện. - Trường hợp tuyến đường, phố có từ 02 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trở lên, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng, Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan lựa chọn đề xuất với UBND Thành phố doanh nghiệp phù hợp theo quy định hiện hành. - Trường hợp tuyến đường, phố không có doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thực hiện, giao UBND các quận thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách quận. PHỤ LỤC 4: DANH MỤC 59 TUYẾN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN 8 QUẬN VÀ THỊ XÃ SƠN TÂY HẠ NGẦM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (TRONG ĐÓ CÓ 52 TUYẾN PHỐ ĐÃ CÓ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ); DANH MỤC 58 TUYẾN PHỐ HẠ NGẦM TRÊN ĐỊA BÀN 8 QUẬN VÀ THỊ XÃ SƠN TÂY CÓ NHU CẦU (THỰC HIỆN SAU NĂM 2025) (Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội) TT Tên tuyến phố Quận/huyện Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài (m) Ghi chú I Các tuyến phố hạ ngầm giai đoạn 2021-2025 64.098 59 tuyến, phố 1 Xuân Diệu Tây Hồ Âu Cơ Âu Cơ 1.150 UBND Quận đang thi công đồng bộ 2 Tô Ngọc Vân Tây Hồ Xuân Diệu Cuối phố 1.000 UBND Quận đang thi công đồng bộ 3 Đặng Thai Mai Tây Hồ Xuân Diệu Quảng Khánh 1.280 Ngõ 12 Đặng Thai Mai và các ngõ (đã có DN đăng ký) 4 Tây Hồ Tây Hồ Xuân Diệu Cuối phố 660 Gồm cả các ngõ (đã có DN đăng ký) 5 An Dương Tây Hồ Hồng Hà Cuối phố 660 (đã có DN đăng ký) 6 Từ Hoa Tây Hồ Âu Cơ Quảng An 1.380 (đã có DN đăng ký) 7 Nguyễn Hoàng Tôn Tây Hồ - Bắc Từ Liêm Phạm Văn Đồng Bờ hồ Tây 2.780 (đã có DN đăng ký) 8 Nguyễn Tuân Thanh Xuân Nguyễn Trãi Lê Văn Lương 1.110 Gồm cả các ngõ (đã có DN đăng ký) 9 Cù Chính Lan Thanh Xuân Trường Chinh Hoàng Văn Thái 515 (đã có DN đăng ký) 10 Nguyễn Viết Xuân Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Nguyễn Ngọc Nại 416 (đã có DN đăng ký) 11 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân Khuất Duy Tiến Vũ Trọng Phụng 916 (đã có DN đăng ký) 12 Phan Đình Giót Thanh Xuân Giải Phóng Cuối phố 341 (đã có DN đăng ký) 13 Cự Lộc Thanh Xuân Nguyễn Trãi Quan Nhân 744 (đã có DN đăng ký) 14 Trung Hòa (Đoạn từ Trần Duy Hưng - ngõ 42 Trung Hòa) - Nguyễn Thị Định Cầu Giấy Trần Duy Hưng Ngõ 42 Trung Hòa 1.000 (đã có DN đăng ký) 15 Hoa Bằng (bao gồm ngõ 381 Nguyễn Khang) Cầu Giấy Yên Hòa Ngõ 381 Nguyễn Khang 450 (đã có DN đăng ký; riêng FPT đề nghị hạ ngầm thêm ngõ 381 Nguyễn Khang) 16 Nguyễn Khang cũ Cầu Giấy Cầu Cót Ngõ 87 phố Nguyễn Khang mới 870 (đã có DN đăng ký) 17 Trần Quốc Vượng Cầu Giấy Xuân Thủy Phạm Hùng 745 (đã có DN đăng ký) 18 Chùa Hà Cầu Giấy Cầu Giấy Tô Hiệu 800 (đã có DN đăng ký) 19 Trần Tử Bình và Ngõ 2 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hoàng Quốc Việt Tô Hiệu 730 (đã có DN đăng ký) 20 Ngõ 68 phố Cầu Giấy Cầu Giấy Cầu Giấy Ngõ 143 phố Quan Hoa 550 (đã có DN đăng ký) 21 Đại Từ Hoàng Mai Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ 1.160 Gồm cả các ngõ (đã có DN đăng ký) 22 Tân Mai Hoàng Mai Trương Định Cầu Đền Lừ 1.810 Gồm cả các ngõ (đã có DN đăng ký) 23 Trần Nguyên Đán Hoàng Mai Trần Điền Ngõ 218 Định Công 612 (đã có DN đăng ký) 24 Trần Điền Hoàng Mai Lê Trọng Tấn Cuối phố 845 (đã có DN đăng ký) 25 Yên Duyên Hoàng Mai Yên Sở Ngõ 885 Tam Trinh 826 (đã có DN đăng ký) 26 Yên Sở Hoàng Mai Vành đai III Tam Trinh 1.060 (đã có DN đăng ký) 27 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn Hoàng Mai Lê Trọng Tấn Định Công Thượng 1.380 (đã có DN đăng ký) 28 Đền Lừ - Đền Lừ 2 Hoàng Mai Tân Mai Hoàng Mai 448 (đã có DN đăng ký) 29 Hoàng Mai Hoàng Mai Trương Định Tân Mai 1.980 (đã có DN đăng ký) 30 Hồng Quang Hoàng Mai Bờ sông Lừ Cuối phố 314 (đã có DN đăng ký) 31 Mai Động Hoàng Mai Tam Trinh Cuối phố 530 (đã có DN đăng ký) 32 Tam Trinh Hoàng Mai Minh Khai Mai Động 570 Phía bên phải - Tòa nhà VTC Online (đã có DN đăng ký) 33 Lĩnh Nam Hoàng Mai Tam Trinh Nguyễn Khoái 3.340 Phối hợp BQL dự án mở rộng đường bổ sung hệ thống Ganivo, hạ ngầm viễn thông (đã có DN đăng ký) 34 Nam Dư Hoàng Mai Vành đai III Ngã ba Thanh Lân - Ngũ Nhạc 1.330 Phối hợp BQL dự án mở rộng đường bổ sung hệ thống Ganivo, hạ ngầm viễn thông (đã có DN đăng ký) 35 Bằng Liệt - Bùi Huy Bích Hoàng Mai Nghiêm Xuân Yêm (VĐIII) Cầu Quang, cuối phố 1.444 36 Đường 19-5 Hà Đông Chiến Thắng Phùng Hưng 1.620 Phối hợp BQL dự án mở rộng đường bổ sung hệ thống Ganivo, hạ ngầm viễn thông (đã có DN đăng ký) 37 An Hoà Hà Đông Trần Phú Cuối phố 303 (đã có DN đăng ký) 38 Ao Sen Hà Đông Trần Phú Cuối phố 310 (đã có DN đăng ký) 39 Đại An Hà Đông Trần Phú Cuối phố 433 (đã có DN đăng ký) 40 Nguyễn Thái Học Hà Đông Quang Trung Phan Huy Chú 350 (đã có DN đăng ký) 41 Nguyễn Viết Xuân Hà Đông Quang Trung Phan Đình Giót 1.200 (đã có DN đăng ký) 42 Nhuệ Giang Hà Đông Quang Trung Bà Triệu (Vòng sau SVĐ Hà Đông) 800 (đã có DN đăng ký) 43 Thanh Lãm Hà Đông Nguyễn Quốc lộ 6 1.200 (đã có DN đăng ký) 44 Trương Công Định Hà Đông Chu Văn An Nguyễn Thái Học 330 (đã có DN đăng ký) 45 Ngô Quyền Hà Đông Chu Văn An Tố Hữu 2.300 (đã có DN đăng ký) 46 Hoàng Tăng Bi Bắc Từ Liêm Tân Xuân Tân Nhuệ 1.440 (đã có DN đăng ký) 47 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm Phạm Văn Đồng Đường K3 1.550 (đã có DN đăng ký) 48 Đức Thắng Bắc Từ Liêm Hoàng Tăng Bi Phố Viên 1.360 (đã có DN đăng ký) 49 Trần Cung Bắc Từ Liêm - Cầu Giấy Phạm Văn Đồng Hoàng Quốc Việt 1.640 (đã có DN đăng ký) 50 Phạm Hùng Nam Từ Liêm Ngã tư Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy ngã tư Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến 3.880 Đã có hệ thống hào kỹ thuật, cải tạo bổ sung cống bể phụ và ganivo (đã có DN đăng ký) 51 Nguyễn Hoàng Nam Từ Liêm Phạm Hùng Hàm Nghi 1.200 Tuyến đường xung quanh bến xe Mỹ Đình (đã có DN đăng ký) 52 Đình Thôn Nam Từ Liêm Phạm Hùng Vườn Cam 1.100 (đã có DN đăng ký) 53 Phùng Khoang Nam Từ Liêm Nguyễn Trãi cuối phố 583 (đã có DN đăng ký) 54 Phạm Hồng Thái Sơn Tây Hoàng Diệu ngõ Lạc Sơn 423 55 Lê Lợi Sơn Tây Phó Đức Chính Đường đê 1.400 56 Chùa Thông Sơn Tây Quốc lộ 32 Quốc lộ 21A 2.460 57 Ngô Quyền - Phùng Hưng Sơn Tây Quốc lộ 32, Phó Đức Chính Trần Hưng Đạo 850 58 Hoàng Diệu-Trần Hưng Đạo Sơn Tây Lê Quý Đôn-Phùng Khắc Khoan Phùng Hưng-Phan Chu Trinh 820 59 Phùng Khắc Khoan Sơn Tây Phạm Ngũ Lão Quốc lộ 32 800 II Các tuyến phố có nhu cầu hạ ngầm - thực hiện sau năm 2025 60.886 58 tuyến, phố 1 Phú Thượng Tây Hồ Phú Xá Cuối phố 1.050 2 An Dương Vương Tây Hồ Cửa khẩu Nhật Tân Hết địa bàn phường Phú Thượng 3 Phú Gia Tây Hồ Âu Cơ An Dương Vương 500 4 Phú Xá; Phúc Hoa Tây Hồ Phú Gia Ngõ 15 An Dương Vương; Phú Xá 1.060 5 Tứ Liên Tây Hồ Âu Cơ Đê quai Tứ Liên 520 6 Vũ Trọng Phụng và các ngõ Thanh Xuân Nguyễn Trãi Ngụy Như KonTum 802 Phối hợp BQL dự án quận mở rộng đường bổ sung hệ thống Ganivo, hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông (đã có DN đăng ký) 7 Chính Kinh Thanh Xuân Quan Nhân Nguyễn Trãi 430 8 Lương Thế Vinh và các ngõ Thanh Xuân - Nam Từ Liêm Cương Kiên Nguyễn Trãi 1.200 Phối hợp BQL quận dự án mở rộng đường bổ sung hệ thống Ganivo, hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông (đã có DN đăng ký) 9 Vũ Hữu Thanh Xuân - Nam Từ Liêm Khuất Duy Tiến Lương Thế Vinh 1.050 (đã có DN đăng ký) 10 Nguyễn Xiển Thanh Xuân - Hoàng Mai Nguyễn Trãi Nghiêm Xuân Yêm 1.700 Đã có hệ thống hào kỹ thuật, cải tạo bổ sung cống bể phụ và ganivo (đã có DN đăng ký) 11 Triều Khúc Thanh Xuân - Thanh Trì Nguyễn Trãi Cuối phố 1.610 (đã có DN đăng ký) 12 Vũ Tông Phan Thanh Xuân - Hoàng Mai Khương Trung Định Công Thượng 2.500 13 Nghĩa Đô (Ngõ 100 Hoàng Quốc Việt cũ) Cầu Giấy Hoàng Quốc Việt Chung cư Đông Đô 400 14 Nguyễn Khả Trạc Cầu Giấy Trần Vỹ Cuối phố 485 15 Đông Quan Cầu Giấy Quan Hoa Ngõ 2 đường 800A 300 16 Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn Cầu Giấy Cầu vượt Mai Dịch Nhổn 4.900 Đã có hệ thống hào kỹ thuật, cải tạo bổ sung cống bể phụ và ganivo 17 Lê Văn Lương Cầu Giấy - Thanh Xuân Láng Hạ Tố Hữu 1.900 Đã có hệ thống hào kỹ thuật, cải tạo bổ sung cống bể phụ và ganivo (đã có DN đăng ký) 18 Khuất Duy Tiến Cầu Giấy - Thanh Xuân Phạm Hùng Nguyễn Trãi 1.850 Đã có hệ thống hào kỹ thuật, cải tạo bổ sung cống bể phụ và ganivo (đã có DN đăng ký) 19 Đông Thiên Hoàng Mai Lĩnh Nam Vĩnh Hưng 916 20 Hưng Phúc Hoàng Mai Vành đai III Cuối phố 455 21 Khuyến Lương Hoàng Mai Vành đai III Cuối phố 1.170 22 Kim Đồng Hoàng Mai Giải Phóng Tân Mai 496 23 Linh Đàm Hoàng Mai Nghiêm Xuân Yêm (VĐIII) Đặng Xuân Bảng 350 24 Ngũ Nhạc Hoàng Mai Ngã ba Thanh Lân - Ngũ Nhạc Ngõ 8 Nam Dư 635 25 Nguyễn Công Thái Hoàng Mai Hồng Quang Cuối phố 432 26 Nguyễn Duy Trinh Hoàng Mai Khu đô thị Linh Đàm Khu đô thị Linh Đàm 520 27 Sở Thượng Hoàng Mai Vành đai III Cuối phố 872 28 Tân Mai Hoàng Mai Trương Định Cầu Đền Lừ 1.810 29 Tây Trà Hoàng Mai Lĩnh Nam Vành Đai III 740 30 Thanh Đàm Hoàng Mai Nguyễn Khoái Ngõ 896 Nguyễn Khoái 830 31 Thanh Lân Hoàng Mai Ngã ba Thanh Lân - Ngũ Nhạc Thanh Đàm 620 32 Thủy Lĩnh Hoàng Mai Vành đai III Lĩnh Nam 760 33 Trần Hòa Hoàng Mai Nghiêm Xuân Yêm (VĐIII) Cầu Lủ 1.500 34 Tương Mai Hoàng Mai Giải Phóng Nguyễn An Ninh 300 35 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Nguyễn Khoái Lĩnh Nam 2.100 36 Đại Từ Hoàng Mai Cầu Tiên cuối phố 1.100 37 Tam Trinh(Tây Kim Ngưa) Hoàng Mai Minh Khai Vành Đai III 3.557 38 Kim Giang Hoàng Mai - Thanh Xuân Khương Đình Nghiêm Xuân Yêm 3.000 39 Trưng Trắc Hà Đông Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ 80 40 Đinh Tiên Hoàng; Nguyễn Thị Minh Khai Hà Đông Nguyễn Trãi; Lê Lợi Bà Triệu (Vòng sau SVĐ Hà Đông) 350 41 Trần Hưng Đạo - Phan Bội Châu - Bùi Bằng Đoàn Hà Đông Lê Lợi Nhuệ Giang 700 (đã có DN đăng ký) 42 Ba La - phố Xốm - Nguyễn Trực (Quốc lộ 21B) Hà Đông Ngã 3 Ba La Hết địa phận quận Hà Đông 3.000 (đã có DN đăng ký) 43 Đường 18m - Ngõ 108 Trần Phú Hà Đông Ngõ 132 phố Thanh Bình Trần Phú 800 (đã có DN đăng ký) 44 Văn Tiến Dũng Bắc Từ Liêm Cầu Diễn Phạm Văn Nghị 2.400 45 Ngọc Trì Long Biên Cổ Linh Ngõ 3 Thạch Bàn 536 46 Đức Giang Long Biên Ngô Gia Tự Nam Đuống 2.040 47 Trạng Trình Sơn Tây Phú Nhi Lê Lợi, Sông Hồng. 350 48 Đốc Ngữ Sơn Tây Lê Lợi Trưng Vương 350 49 Đinh Tiên Hoàng Sơn Tây Lê Lợi Phùng Hương 320 50 Vân Gia Sơn Tây Cầu Trì Đền Và (Đông Cung) 1.500 51 Đường Đền Và Sơn Tây Phú Thịnh Cuối đường 1.600 52 Đường Phú Thịnh Sơn Tây Km 44+250 QL 32 La Thành 1.300 53 Các tuyến trên địa bàn làng cổ Đường Lâm Sơn Tây Các tuyến trục chính 2.000 54 Hữu Nghị Sơn Tây Chợ Xuân Khanh Công ty CP Khí cụ điện 1 1.000 55 Cầu Hang Sơn Tây Xuân Khanh Cuối phố 56 Đường Mỹ Trung Sơn Tây Hữu Nghị Cuối đường 57 Phù Sa Sơn Tây Đê Sông Hồng Phú Nhi 750 58 Tiền Huân Sơn Tây La Thành Cuối phố * Tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: - Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp công khai danh mục các tuyến đường, phố hạ ngầm cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thực hiện. - Trường hợp tuyến đường, phố chỉ có 01 doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thì giao cho đơn vị đó thực hiện. - Trường hợp tuyến đường, phố có từ 02 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trở lên, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan lựa chọn đề xuất với UBND Thành phố doanh nghiệp phù hợp theo quy định hiện hành. - Trường hợp tuyến đường, phố không có doanh nghiệp đăng ký đầu tư triển khai thực hiện, giao UBND các quận thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách quận.