231/KH-UBND

Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HU Ế ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 231 /KH-UBN D Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn; Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu; Căn cứ Quyết đị nh số 1413/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch qu ả n lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Th i ên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Mục tiêu: - Từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, song song với việc vận hành các c ơ sở xử lý chất thải rắn (CTR) hiện có, tiến hành phân vùng quy hoạch chất thải rắn thông thường và chất thải rắn y tế nguy hại; - Đóng cửa các lò đ ố t ch ấ t thải rắn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh không đảm bảo các quy chuẩn , tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, hoặc có công su ấ t nhỏ hơn quy định; - Tiến tới thực hiện mỗi đơn vị cấp huyện có 01 bãi xử lý CTR xây dựng khoảng 01 ha. 2. Nội dung thực hiện: a ) Ph â n k ỳ thực hiện, điều ch ỉ nh quy hoạch: - K ỳ thực hiện th ứ nhất: 2017-2020; - Kỳ thực hiện th ứ hai: 2021-2025; - K ỳ thực hiện th ứ b a: 2026-2030; - Tiến đ ộ của kỳ thứ nhất được đánh giá vào năm 2020 và kết quả các đánh giá được phản ánh trong kỳ thứ hai; - Tiến độ của kỳ thứ hai được đánh giá vào năm 2025 và kết quả đánh giá được phản ánh trong quy hoạch điều ch ỉ nh b ắ t đầu vào năm 2025. b) Các công việc ưu tiên triển khai đến năm 2020 (Phụ lục 1 đính kèm): - Thúc đẩy s ả n xuất phân hữu cơ tại cộng đồng; - Thúc đẩy 3R (3R: Reduce, Reuse, Recycle) thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh kết hợp; - Thí đi ể m phân loại chất thải rắn tại nguồn; - Xây d ựng cơ sở xử lý CTR tại Phú Sơn và Hương Bình; - Phối hợp với nhà máy xi măng; - Th à nh lập Ban chỉ đạo Quản lý chất thải tổng hợp đ ể thực hiện quy h oạch: - Tài liệu hướng dẫn thực hiện quy hoạch (bao gồm: Xây dựng “Cơ sở dữ liệu ” và “ Áp dụng hệ thống tài chính toàn diện”). c ) C ô ng tác thu gom, vận chuy ể n v à xử lý chất thải rắn: - Chất th ả i r ắ n sinh hoạt, c ô ng nghiệp, y tế thông thường: được thu gom t ừ nơi phát sinh đến đ i ể m trung chuyển (b ằ ng xuồng) hoặc thu gom và vận chuyển trực tiếp về các khu x ử lý chất thải r ắ n theo quy hoạch của từng vùng; - Chất th ả i r ắ n thông thường ở nông thôn: được thu gom vận chuy ể n theo thời gian quy định đ ến c á c khu x ử l ý (các bãi chôn lấp chất thải rắn bị ô nhiễm s ẽ đ ược xử lý đ óng cửa hoặc cải tạo nâng cấp và về lâu dài toàn bộ sẽ đóng cửa khi các khu xử lý tập trung theo quy hoạch đi vào hoạt động); - Ch ấ t th ả i r ắ n x ây dựng: Ch ủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm ký hợp đ ồ ng với đơn vị có chức năng cung ứng dịch vụ thực hiện việc thu gom, vận chuy ể n đ ến các b ãi xử lý chất thải xây dựng bảo đảm an toàn vệ sinh, môi trường: - Phân bùn bể phốt: được đơn vị chuyên trách thu gom từ nơi phát sinh vận chuyển về các khu xử lý chất thải rắn; - Ch ấ t th ả i r ắ n y tế nguy hại và chất thải rắn công nghiệp ngu y hại: phải được phân loại, b ả o quản, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy c h u ẩ n về an to à n vệ sinh môi trường và theo quy định về quản lý chất thải r ắ n ngu y hại. Ch ủ nguồn thải có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề thu gom, vận chuy ể n chất thải rắn nguy hại và được xử lý tại các khu xử lý chất thải r ắ n nguy hại; - Từ nay đến năm 2020, sẽ xây dựng 02 khu liên hợp xử lý CTR tập trung phục vụ vùng 1SH (Khu xử lý tập trung Ph ú S ơn ) và vùng 2SH (Khu xử lý tập trung Hương Bình); Công nghệ xử lý chủ y ế u: tái chế, đ ố t, chôn lấp hợp vệ sinh; - Đối với các lò đ ố t CTR hiện đang hoạt động tại các cơ sở xử lý trên địa bàn tỉnh cần tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hiện hành. Riêng các lò đốt đang hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường hoặc có công suất nhỏ hơn quy định thì từng bước đóng cửa để phù hợp với lộ trình đầu tư xây dựng các khu xử lý tập trung. 3. Giải pháp: a) Tổ chức công bố quy hoạch; Lập và phê duyệt kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện quy hoạch; Lập các quy hoạch phân khu, dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, phân kỳ đầu tư, tiến độ và nguồn lực thực hiện ở từng địa phương cấp huyện, liên huyện; Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý theo quy hoạch được duyệt; b) Thành lập Ban chỉ đạo chất thải rắn tổng hợp của tỉnh, trong đó, giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo; c) Hướng dẫn các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch; d) Đánh giá kết quả thực hiện các phân kỳ quy hoạch, những t ồ n tại, khó khăn, giải pháp khắc phục; e) Huy động vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, nguồn vốn của tổ chức, cá nhân đủ năng lực tham gia đầu tư vào xây dựng, khai thác và quản lý các cơ sở xử lý chất thải rắn theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; g) Khi lập quy hoạch phân khu khu xử lý chất thải rắn tập trung phải tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của địa phương tại khu vực quy hoạch, tạo sự đ ồ ng thuận cao của nhân dân trước khi phê duyệt và thực hiện quy hoạch. 4. Tổ chức thực hiện: a) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công: Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong phạm vi trách nhiệm hoặc trên địa bàn quản lý. K ế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công của c ơ quan, đơn vị nêu cụ thể nội dung thực hiện, cá nhân, đơn vị thực hiện, thời gian bắt đ ầ u, thời gian hoàn thành, cán bộ lãnh đạo được phân công theo dõi..., báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn tổng hợp theo định kỳ hoặc đột xuất; b) Chế độ kiểm tra, giám sát: Hàng năm, căn cứ tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc phê duyệt kế hoạch kiểm tra để giao cho cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh thực hiện; Giao Sở Xây dựng làm đầu mối, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này; c) Chế độ báo cáo (định kỳ 6 tháng, 01 năm ) : Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện Quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện Quy hoạch; đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế và định hướng chiến lược của tỉnh trong từng giai đ oạn; thời hạn báo cáo trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm; UBND cấp huyện và các ngành có liên quan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban chỉ đạo và Sở Xây dựng trước ngày 30/5 và 30/11 hàng năm; d) Chế độ sơ, tổng kết: Thời gian sơ kết là 5 năm sau kỳ thực hiện thứ nhất, và tổ chức 5 năm một lần, tổng kết vào cuối kỳ quy hoạch vào năm 2030. Giao S ở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh để tổ chức việc sơ kết, tổng kết; e) Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo cho việc thực hiện quy hoạch; Đồn g thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích xã hội hóa việc thu gom, vận chuy ể n, xử lý chất th ả i r ắ n đ ể mọi thành phần kinh tế tham gia. (Danh mục các nhiệm vụ và phân công tổ chức thực hiện xem tại Phụ lục 2 đ í nh kèm) 5. Quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có điều chỉnh, bổ sung kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường sự phối hợp để triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ được phân công./. Nơi nhận: - TVTU , T T.HĐND tỉ nh; - U BMTT Q VN tỉnh: - C T v à các PC T UBND t ỉ nh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; - UBN D các huyện, thị xã, TP Huế; - VP: CVP và các PCVP ; - L ưu : V T , KH , TN, XD. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Phương PHỤ LỤC 1 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN (Kèm theo Kế hoạch số: 231 /KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) TT Danh mục nội dung công việc Thời gian Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Ghi chú 1. Các tiểu d ự án Dự án ưu tiên 1: Thúc đ ẩ y sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng 6/2016 - 12/2017 JET Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các xã, phường đ ược chọn Đang thực hiện Dự án ưu tiêu 2: Thúc đ ẩy 3R thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh kết hợp. Dự án ưu tiên 3: Thí điểm phân loại chất thải tại nguồn 6/2016 - 12/2017 JET Sở Xây dựng; Sở Công thương; Các cơ sở được lựa chọn Đang thực hiện 2. Dự án ưu tiên 4: Xây dựng cơ sở xử lý CTR tại Ph ú Sơn và Hương B ì nh 2.1 Lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu xử lý liên hợp Phú Sơn 9/2016 Sở Xây dựng UBND thị xã Hương Thủy; Các đơn vị liên quan Đã thực hi ệ n 2.2 Xây dựng bãi chôn l ấ p rác Phú Sơn và đưa vào hoạt động 9/2016-12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Các cơ quan, đơn vị liên quan Đang thực hiện 2.3 Kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn Phú Sơn, xây dựng nhà máy 6/2016-12/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Qu ả n lý Khu vực phát triển đô thị Sở Xây dựng và các Sở liên quan; UBND cấp huyện liên quan Đã thực hiện 2.4 L ập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu xử lý liên hợp Hương Bình 3/2017-10/2017 Sở Xây dựng JET; UBND thị xã Hương Trà ; Các đơn vị liên quan Đ ang thực hiện 3. D ự án ưu tiên 5: Phối hợp với nhà máy xi măng 3.1 Làm việc với nhà máy xử lý rác Thủy Phương (Tâm Sinh Nghĩa) L ấ y m ẫ u , thực hiện phân tích thành phần tro đốt 09/2016-3/2017 JET Sở Xây dựng; Nhà máy xử lý rác Thủy Phương (Tâm Sinh Nghĩa), Sở Tài nguyên & Môi trường Đã thực hiện 3.2 Đánh giá kết quả phân tích thành phần tro đốt , th ả o luận với chuyên gia Nhật Bản. 3/2017-4/2017 JET Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên & Môi trường Đã thực hi ệ n 3.3 Làm việc với Nhà máy xi măng Đồng Lâm/ Nhà máy xi m ăng Luks (nếu thành phần tro đ ố t phù hợp với yêu cầu của nhà máy) và kế hoạch chuyển rác đến nhà máy 9/2016- 7/2017 JET Sở Xây dựng, Nhà máy XM Đ ồ ng Lâ m /Nhà máy XM Luks; Sở Tài nguyên & Môi trường Đ ã thực hiện 4. Dự án ưu tiên 6: Thành lập Ban chỉ đạo QLCT tổng hợp để thực hiện quy hoạch 9/2016-12/2016 Sở Xây Dựng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương; Sở NN&PTNT; Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Huế; UBND cấp huyện; các đơn vị liên quan khác. Đã thực hiện 5. Dự án ưu tiên 7 và 8: Tài liệu hướn g dẫn thực hiện Quy hoạch, gồm: + Xây dựng Cơ sở dữ liệu + Áp dụng hệ th ống tài chính toàn diện + 9/2016-12/2017 + Từ 01/2018 trở đi + JE T + UBND tỉnh (Thường trực: Sở Xây dựng) S ở Xây dựng, Sở Tài n g uyên và Môi trường, S ở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu t ư, Sở Côn g thương; UBND cấp huyện; Công ty CP Môi trường và công trình Đô thị Huế; UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan khác. Đ ang thực hiện PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Kèm theo Kế hoạch số: 231/K H -UBND n g ày 09 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) Kỳ th ự c hiện Danh mục nội dung công việc Thời gian C ơ quan, đơn vị chủ trì Cơ quan, đ ơn vị phối hợp Tổng mức đầu tư nguồn (tỷ đồng) Ghi chú Kỳ thứ nhất: 2017- 2020 1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy định quản lý v à tổ chức thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải r ắ n đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2016 Sở Xây dựng UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan Đã thực hiện 2 . Tổ chức c ô ng bố quy hoạch, hướng dẫn các Sở Ban ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch 2016 Sở Xây dựng UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành liên quan Đã thực hiện 3. Thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất thải r ắ n tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế 2016 Sở Xây dựng Các Sở; KHĐT; TNMT; Y tế; Tài chính; KHCN; NN&PTNT; Công thương; UBND cấp huyện Đã thực hiện 4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Quy hoạch, và là đầu mối phố i hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện Quy hoạch 2016 - 2020 Sở Xây dựng Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan 5. Đánh giá các lò đốt hiện trạng đang hoạt động 2016 - 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành liên quan 6. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổ i quy định về quản lý , vận hành các cơ sở xử lý rác hướng đến phải có đơn vị chuyên nghiệp thực hiện việc quản lý, vận hành từ khâu tư vấn, quản lý dự án, nghiệm thu, chuyển giao 2017 Sở Xây dựng UBND cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 7. Tham m ưu UBND tỉnh phân công , phân cấp qu ả n lý ch ấ t thải và ph ế liệu trên địa bàn t ỉ nh Thừa Thiên Hu ế 2017 S ở Xây dựng Các Sở, Ban ngành và UBND c ấ p huyện A. Chất thải rắn sinh hoạt: 1. Nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp nh ằ m đảm bảo việc vận hành các bãi chôn l ấ p , lò đ ố t phù hợp các quy định có liên quan 2017 Sở Xây dựng UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan 2. UBND đơn vị cấp huyện chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành phối hợp đ ơn vị tư vấn tổ chức lập quy trình vận hành bãi chôn lấp tại các địa phương có các bãi chôn lấp chất thải rắn, và giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện theo định kỳ có báo cáo kết quả kiểm tra. 2017- 2020 UBND cấp huyện Sở Xây dựng (thẩm định), UBND tỉnh (phê duyệt) Việc lập quy trình vận hành cần tuân th ủ Quyết định 2037/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh 3. Xây dựng, ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuy ể n CTR áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh 2017 UBND cấp huyện, các tổ chức kinh doanh Sở Xây dựng (tổng hợp); Sở Tài chính (thẩm định) 4. Nhân rộng mô hình phân loại và thu gom chất thải rắn trên cơ sở kết quả của các dự án thí điểm do JICA (JET) thực hiện 2018- 2020 UBND cấp huyện Sở Xây dựng 5. Đánh giá hiệu quả các lò đốt CTR sinh hoạt 2017- 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Các Sở ban ngành, UBND cấp huyện 6. Lập kế hoạch kiểm soát CTR phát sinh: - Xây dựng chương trình sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng 2016- 2018 JET Sở Xây dựng - Xây dựng chương trình điểm tiếp nhận 2016- 2018 JET Sở Xây dựng - Xây dựng chính sách khuyến khích và ưu đãi đ ầ u tư cho các t ổ chức tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý CTR trên địa bàn tỉnh 2016- 2020 Sở Kế hoạch và đầu tư Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan 7. Hướng dẫn cấp ch ứ ng nhận đầu tư cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư thu gom, vận chuyển, xử lý CTR 2017- 2020 Sở Kế hoạch và đầu tư Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 8. Nh â n rộng, tuyên tru y ền thông tin , thúc đẩy việc nân g cao nhận thức cộng đồng trong việc quản lý CTR 2016- 2020 UBND cấp huyện Các cơ quan tr uyền th ô ng, đơn vị c ấ p huyện, cơ s ở kinh doanh trên địa bàn 9. UBND các đơn vị cấp huyện tiến hành lập Kế hoạch triển khai các mô hình phân loại, thu gom. vận chuyển xử lý CTRSH 2017 Sở Xây dựng UBND cấp huyện 10. Lập kế hoạch thu gom , vận chuyển chất thải: - Hướng dẫn các doanh nghiệp, thực hiện việc xin giao đ ấ t l à m dự án thu gom , vận chuyển, xử lý CTR theo quy định - Phân bổ các nguồn lực hiện lại cho công tác thu gom, vận chuyển CTR tại các phường, xã, thị trấn 2016- 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh 2017- 2020 UBND cấp huyện 11. Quy hoạch phân khu, chi tiết các cơ sở xử lý chất thải và xây dựng các khu chôn l ấ p 11 . 1 . Dự án CTR tại xã Phú Sơn: - Lập Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cơ sở xử lý CTR tập trung tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy 2016- 2020 Sở Xây dựng Các Sở ban ngành, các đơn vị cấp huyện - Xây dựng khu chôn lấp CTR số 01 thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, giai đoạn 1 tại Phú Sơn 2016- 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Các Sở ban ngành, đơn vị liên quan 46,781 Đưa vào vận hành trong năm 2018 - Xây dựng Nhà máy xử lý CTR tập trung tại xã Phú Sơn (kêu gọi đầu tư) 2018- 2019 BQL khu vực Phát triển đô thị (bên mời thầu) Các Sở ban ngành, đơn vị liên quan Phụ thuộc vào công nghệ xử lý của nhà máy Đưa vào vận hành cuối 2019, đầu 2020 - Dự án đ ầ u tư xây dựng Khu chôn lấp số 02 thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, giai đoạn 1 tại Phú Sơn 2019- 2021 Ban QLDA ĐTXD DDCN làm chủ đầu tư Các Sở ban ngành, UBND thị xã Hương Thủy 1 1.2. Dự án CTR tại xã Hương Bình: - Lập Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500, xây dựng cơ sở xử lý CTR tập trung t ạ i xã Hương Bình, thị xã Hương Trà 2017- 2020 Sở Xây dựng Các Sở ban ngành, các đơn vị cấp huyện - Xây dựng bãi chôn l ấ p Hương Bình (giai đoạn 1) thuộc D ự án X ử lý triệt để ô nhi ễ m m ô i trường do rác th ả i sinh hoạt tại các khu vực tr ọ ng điểm tr ê n địa bàn tỉnh 2018- 2019 Ban QLDA Đ TXD dân dụng và công nghiệp tỉnh Các S ở b an ngành , Thị xã Hương Trà 85,790 12. Dự án đầu tư lò đốt chất thải r ắ n sinh hoạt tại Nhà m á y xử l ý chất thải r ắ n Lộc Thủy, h uyện Phú L ộc 2017- 2018 H E PCO Các Sở ban ngành , UBND huyện Phú Lộc 9,882 13. Dự án Di d ờ i các h ộ dân tại Bãi chôn lấp chất th ả i r ắ n L ộc Thủy, huyện Phú Lộc 2017- 2018 UBND huyện Phú Lộc Sở Kế hoạch và Đ ầ u t ư 28,707 14. Dự án Cải t ạo , nâng cấp hệ thống nước rỉ rác và bãi chôn lấp số 02 Thủy Phương 2017 HEPCO Các Sở ban n g ành, UBND TX H ương Thủy 22.349 tỷ đồng, gồm: Hạng mục c ả i tạo: 12.365 t ỷ đồng; Hạng mục hệ thống xử lý nước rỉ rác: 9,984 tỷ đồng Đưa vào vận hành 12/2017 15. Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển tro đốt đến nhà máy xi măng (nếu thành phần tro đốt phù hợp với yêu cầu của nhà máy) 2016- 2017 JET Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường JET đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác 16. Kiểm tra công tác đóng cửa các Bãi chôn lấp đúng quy trình theo kế hoạch ban hành 2017- 2030 Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Xây dựng; Các Sở ban ngành; Các đơn vị cấp huyện Triển khai đóng cửa khi Bãi chôn lấp đầy bãi (đối với Bãi Lộc Thủy đóng cửa các ô chôn lấp đầy) - BCL Thủy Phương (TX Hương Thủy); - BCL Lộc Thủy (Huyện Phú Lộc); - BCL Phong Thu (Huyện Phong Điền); - BCL Quảng Lợi (Huyện Quảng Điền); - BCL Tứ Hạ (TX Hương Trà); - BCL Hồng Thượng (Huyện A Lưới); - BCL Hương Phú (Huyện Nam Đông) 17. Nghiên cứu chuyển giao việc vận hành các bãi chôn l ấ p hiện na y do UBND các hu y ện thực hiện cho các đơ n vị chuyên nghiệp vận hành 2017- 2020 H E PCO UBND cấp huyện , S ở Tài nguyên & Môi trường, Sở tài chính, các đơn vị liên quan B. Ch ấ t thải nguy hại (chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất th ả i nông nghiệp): 1. Đánh giá hiệu qu ả các lò đốt CTR nguy hại 2017- 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Các Sở ban ngành, UBND cấp huyện 2. Xây dựng hệ thống báo cáo, kiểm kê và đăng ký chất thải ngu y hại cùng cán bộ chuyên trách 2016- 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Các Sở ban ngành liên quan: Các đơn vị cấp huyện; Cơ sở kinh doanh trên địa bàn 3. Kiểm tra, giám sát xây dựng hệ thống đ ốt chất thải y tế nguy hại đảm bảo vệ sinh môi trường C . Các ch ấ t thải khác (Chất thải xây dựng, phân bùn b ể tự hoại, chất thải từ mưa l ũ): 1. Xây dựng bãi chôn l ấ p chất thải xây dựng (mỗi địa phương có 01 ha) 2017- 2020 Sở Xây dựng Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 2. Nhân rộng dịch vụ thu gom đối với mỗi loại chất thải 2017- 2020 UBND cấp huyện Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 3. Sơ kết 5 năm sau kỳ thực hiện thứ nhất: Đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện kỳ thứ nhất; Xem xét hiệu quả của các dự án ưu tiên: Thúc đẩy sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng; Thúc đẩy 3R thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh kết hợp phân loại CTR tại nguồn để nhân rộng; Những tồn tại, cần khắc phục. 2020 Sở Xây dựng Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan Kỳ thứ ha i : 2021- 2025 1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công của kỳ thứ nhất. 2021- 2025 Sở Xây dựng C á c Sở, Ban, ngành liên quan; Các đơn vị cấp huyện; Các tổ chức kinh doanh 2. Nhân rộng các dự án ưu tiên đã thí điểm 2021- 2025 Sở Xây dựng UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành liên quan 3. Rà soát lại giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh 2021- 2025 Sở Tài chính Sở Xây dựng; UBND cấp huyện, các tổ chức kinh doanh 4. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đóng cửa các bãi chôn lấp đầy bãi và không đảm bảo vệ sinh môi trường 2021- 2025 Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Xây dựng: Các Sở ban ngành; Các đơn vị cấp huyện 5. Đánh giá hiệu qu ả các lò đ ốt CTR sinh hoạt , CTR nguy hại 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng UBND cấp huyện 6. Nhân rộng dịch vụ thu gom các chất thải khác (chất th ả i xây dựng, phân bùn b ể tự hoại, bùn thải thoát nước, chất thải mưa lũ) 2021- 2025 Sở Xây dựng Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 7. Tổng hợp, rà soát đối với các mục tiêu theo Quy hoạch được phê duyệt và Quy định quản lý 2021- 2025 Sở Xây dựng UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành liên quan 8. Xây dựng bãi chôn lấp Hương Bình (giai đoạn 2) thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh 2021- 2025 Các Sở ban ngành, Thị xã Hương Trà Dự ki ế n kinh phí khoảng 120,4 t ỷ đồng 9. Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn Hương Bình 2021- 2025 Phụ thuộc vào công nghệ xử lý của nhà máy 10. Tiếp tục nhân rộng công tác tuyên truyền, thông tin, thúc đẩy việc nâng cao nhận thức c ộ ng đồng trong việc quản lý CTR 2021- 2025 UBND cấp huyện Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 11. Sơ kết kỳ thực hiện thứ hai: Đánh giá quá trình thực hiện, nêu những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện (có xét đ ế n sự thay đ ổ i của Quy hoạch đô thị, nếu có ), điều chỉnh Quy hoạch bắt đầu năm 2025 2025 UBND cấp huyện Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan Kỳ thứ ba: 2026 - 2030 1. Đánh giá kết quả của kỳ thực hiện thứ hai 2026 Sở Xây dựng Các Sở, ban ngành liên quan; UBND cấp huyện 2. Tiếp t ục thực hiện các nhiệm vụ được ph â n công của các kỳ trước 2026- 2030 Sở Xây dựng Các S ở , ban ngành liên quan; UBND cấp huyện 3. Rà soát lại giá dịch vụ thu gom , v ậ n chuyển CTR 2026- 2030 S ở Xây dựng S ở Xây dựng; Các đơn vị cấp huyện; T ổ chức kinh doanh trên địa bàn 4. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đ óng cửa các bãi chôn lấp đầy bãi và không đảm bảo vệ sinh môi trường 2026- 2030 Sở Tài chính Sở Xây dựng; Các Sở ban ngành; Các đơn vị cấp huyện 5. Tiếp t ục nhân rộng dịch vụ thu gom các chất thải khác (chất thải xây dựng, phân bùn bể t ự hoại, bùn thải thoát nước, chất thải mưa 10) 2017- 2020 Sở T à i nguyên và Môi trường Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 6. Tiếp tục công tác truyền thông rộng rãi, thúc đẩy việc nâng cao nhận thức ra cộng đồng trong việc quản lý CTR địa phương 2026- 2030 Sở Xây dựng Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 7. Tổng kết, đánh giá thực hiện Quy hoạch 2030 UBND cấp hu y ện Các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, Các t ổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh 8. Tổ chức lập Quy hoạch cho thời kỳ sau năm 2030 2028- 2030 Sở Xây dựng Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan