1106/QĐ-UBND

Quyết định 1106/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1106/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH THÔNG QUA NỖ LỰC HẠN CHẾ MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG, QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN RỪNG, BẢO TỒN VÀ NÂNG CAO TRỮ LƯỢNG CÁC BON RỪNG ” NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay của các nhà tài trợ; Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” giai đoạn 2011 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Ban quản lý Chương trình “ Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam ( U N-REDD) - giai đoạn II ”; Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban quản lý Chương trình “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” tỉnh Lâm Đồng; Căn cứ Văn bản số 56/ U NREDD-VP ngày 30/3/2015 của Giám đốc Ban Quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II về việc phê duyệt kế hoạch năm 2015, chương trình U N-REDD tỉnh Lâm Đồng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 279/TTr-SNN ngày 16/4/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi tiết thực h i ện Chương trình “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: Tổng kinh phí: 16.659,716 triệu đồng, tương đương 781.412,7 USD; trong đó: 1. Vốn nước ngoài (ODA): a) Tổng số: 16.394,651 triệu đồng, tương đương 768.979,7 USD, bao gồm: - Kế hoạch phân bổ năm 2015 : 13.671,806 triệu đồng; - K ế hoạch năm 2014 chuyển sang : 2.722,845 triệu đồng. b) Phân bổ cho các hợp phần: - Năng lực vận hành chương trình hành động quốc gia về REDD+: 469,040 triệu đồng; - Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hành động REDD+: 15.712,411 triệu đồng; - Các cơ chế đảm bảo chính sách an toàn xã hội và môi trường: 213,200 triệu đồng. (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 2. Vốn đối ứng: 265,065 triệu đồng, bao gồm: a) Lương ki ê m nhiệm và các khoản phụ cấp: 171,065 triệu đồng; b) Chi hoạt động thường xuyên: 94 triệu đồng. Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Chương trình U N-REDD tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung phê duyệt tại Điều 1 quyết định này đúng các qui định hiện hành của Nhà nước Việt Nam và của Nhà tài trợ. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Chương trình UN-REDD tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - BQL các DA Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT; - Như Điều 3; - LĐVP; CV: TC, KH; - Lưu: VT, LN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM 2015, CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD TỈNH LÂM ĐỒNG (Đính kèm Quyết định số 1106/ QĐ-UBND ngày 15 th á ng 5 năm 20 1 5 của U BND tỉnh Lâm Đồng) K ế t qu ả /Đầu ra Mục tiêu n ă m dự kiến đạt được/ đ ầu r a (theo LFA) Mã hoạt động HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN Qúy Địa điểm thực hiện Cơ quan ch ủ trì/phối hợp thực hiện KINH PHÍ DỰ KIẾN Hoạt động dự kiến Kết quả mong đ ợ i/Sản phẩm dự kiến Dòng ngân sách Loại hình hợp đồng thực hiện Kinh phí thực hiện ODA (USD) Kinh phí tương đ ương (VND) Ghi chú I II III IV Kết quả 1 : Năng l ực vận hành C h ương trình hành động quốc gia về REDD+ (NR A P) được xây dựng Đầu ra 1.6 (FAO) Các cơ ch ế , biện pháp t ă ng cường thực thi pháp l uật lâm nghiệp đ ược xây dựng và thực hiện T ổ chuyên tr ác h liên ngành gồm đại diện C ủ a Viện kiểm sát nhân dân tối cao, h ả i quan, cảnh sát v.v... v à Cục kiểm lâm sẽ đ ượ c thành l ậ p, đ ược trao quyền và chức năng đi ề u tra, xử lý tội phạm H ỗ trợ tập huấn cho các cơ quan và cung cấp các công cụ nâng cao năng lực nhằm thống nhất kiến t hức về khung pháp lý và c á c biện pháp đi ề u tra tội phạm về lâm nghiệp Xác đ ị nh vá tr ang b ị các thi ế t bị cần thiết phục vụ công tác đ iều tra tội phạm xuyên biên giới có t ổ chức Hệ thống đ ả m bảo gỗ hợp pháp (TLAS) được thiết lập và vận hành 1.6.3 Thiết b ị và tập huấn cho các cán bộ thực th i pháp luật lâm nghiệp Năng lực và hiểu biết được nâng cao; cung cấp thiết b ị X X X X Lâm Đồng Chuyển kinh phí cho PMU/PPM Us Các dịch vụ hợp đồng Thiết bị 12.166,67 259.393.404 Quý 2 Mua thiết bị GPS logger phục v ụ công tác tuần tra bảo vệ r ừ ng 40 Thiết bị X X Lâm Đồng PPMU Thiết b ị Chào hàng cạnh tranh 10.000,00 213.200.000 Tập huấn sử dụng và triển khai thiết bị GPS logger Tập hu ấ n X X Lâm Đồng PPMU/ CCKL Tập hu ấ n Tự thực hiện 2.166,67 46.193.404 1.6.6 Tập hu ấ n/ hội th ả o/Các cuộc họp về thực thi pháp luật tại các t ỉ nh th í đi ể m với t ỉ nh lân cận 12 sự kiện ở các t ỉ nh th í đi ể m và các biên bản ghi nhớ hợp tác liên t ỉ nh X X X X Lâm Đồng Tập huấn/hội th ả o 9.833,33 209.646.596 Hội thảo về quản lý bảo vệ r ừng và thực thi lâm luật 2 hội th ả o X X Lâm Đ ồ ng PPMU/ CCKL Hội thảo Tự thực hiện 9.833,33 209.646.596 Tổng phụ 22.000,00 469.040.000 T ổ ng phụ K ế t quả 1 22.000,00 469,040.000 Kết qu ả 2: Sáu t ỉ nh th í điểm có thể xây dự ng k ế hoạch v à thực hiện các hành động REDD+ Đầu ra 2.1 (UNDP) Cơ ch ế , tổ ch ức ; thực hiện REDD + tại 6 t ỉnh được thành lập và REDD+được lồng ghép vào Q uy hoạch/KH BV&PTR Cơ chế, t ổ chức thực hiện REDD+ ở 6 t ỉ nh thí điểm đ ượ c thiết lập và REDD+ được lồng ghép v à o các kế hoạch BVPT rừng của địa phương 2.1.8 Hỗ trợ hoạt động của PPMU (nhân sự, đi l ạ i, trang thiết bị, các kho ả n chi ph í hợp l ệ khác) PPMU có đ ủ nhân sự chủ ch ố t và đủ năng lực hoạt động X X X X 6 t ỉ nh thí điểm PPMU Nhân sự Tự thực hiện 114.000,00 2.430.480.000 Quý 2 Tổng phụ 114.000,00 2.430.480.000 Đầu ra 2.2 (UNEP) Nh ậ n thức về BĐKH , REDD+ của các c ấ p tỉnh, huyện, x ã và các b ê n liên quan ch ủ ch ố t tại 6 tỉnh t hí đ i ể m đ ược nâng cao Các tài liệu truyền thông được chọn lọc và thiết kế đ ể hỗ tr ợ quá trình lập PRAP và kế hoạch cấp cơ sở; để đảm bảo thực thi các v ấ n đề an toàn và FPIC trong công tác tri ể n khai PRAP và kế hoạch cấp cơ s ở 2.2.1 Xây dựng các tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức cho c ấ p t ỉ nh và cấp cơ s ở 1 bộ tờ rời (in 1000 bản); 5 bộ áp phích; 6 phim tài liệu (mỗi t ỉ nh một phim); 6 bộ video clip X X X X 6 t ỉ nh th í đi ể m Nhân sự Các d ị ch vụ hợp đồng Thiết bị 20.000,00 426.400.000 Quý 2 Thiết kế và in ấn panô 2 cái panô X X PPMU hợp đồng dịch vụ Ch à o hàng c ạ nh tr anh 4.000,00 85,280.000 H ỗ trợ chi cục ki ể m lâm Thi ế t k ế và in ấn b ả n tin (tờ r ơ i) 1000 t ờ r ờ i X X PPM U hợp đồng dịch vụ Chào h à ng cạnh tranh 3.000,00 63.960.000 Thiết kế và in ấ n bì thư 600 cái X X PPM U hợp đồng dịch vụ Ch ào hà ng cạnh tranh 500,00 10.660.000 Thiết kế và in ấn card visit 1.100 cái X X PPM U hợp đồng d ị ch vụ Ch à o hàng cạnh tranh 400,00 8.528.000 Thiết kế và in ấn lịch n ă m mới, áo phông và mũ, bộ ấ m chén in logo của chương trình 100 cuốn lịch treo tường, 100 cuốn lịch đ ể bàn, 100 bộ ấm chén, 200 bộ á o phông và mũ X X PPM U hợp đồng dịch vụ Chào hàng cạnh tranh 5.600,00 119.392.000 Xây dựng và phát sóng phim tài liệu về Chương tr ì nh UN-REDD tỉnh Lâm Đồng 1 phim (30 phút) X X X PPM U hợp đồng dịch vụ Ch ỉ định thầu 1.500,00 31.980.000 Xây dựng các phóng sự chuyên đề về hoạt động của Chương trình UN-REDD t ỉ nh Lâm Đồng 4 card phóng sự X X X PPM U hợp đồng dịch vụ Ch ỉ định th ầ u 3.000,00 63.960.000 Đăng các b à i viết đ ưa tin về các hoạt động của Ch ươn g tr ì nh UN-REDD trên báo Lâm Đồng. 4 bài X X X PPM U hợp đồng dịch vụ Ch ỉ định thầu 2.000,00 42.640.000 2.2.2 Tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức cho các bên liên quan cấp tỉnh (bao gồm các huyện, x ã , BQL rừng và các công ty lâm nghiệp) Tổng cộng 30 sự kiện sẽ được t ổ ch ứ c (5 sự kiện/t ỉ nh); nhận th ứ c của 1200 đ ố i tượng thuộc các b ê n liên quan được nâng cao X X X X 6 t ỉ nh thí đi ể m Họp / hội thảo 20.000,00 426.400.000 T ổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về REDD+, biến đ ổ i kh í hậu, QLBV&PTR 6 lớp truyền thông nâng cao nhận thức về REDD+ và biến đ ổ i kh í hậu, QLBVR X X X X PPMU/ Nh ó m truyền thông Họp / hội th ả o Tự thực hiện 15.000,00 319.800.000 3 lớp quý 2 Tổ chức tuyên truyền ch í nh sách pháp luật v ề công tác quản l ý , b ả o vệ r ừ ng tại các x ã được lựa chọn làm CRAP 02 sự kiện truyền thông X X X PPMU/ CCKL Họp / hội th ả o T ự thực hiện 5.000,00 106.600.000 Quý 2 Mạng lưới t ru yền thông được thiết lập ở cấp C ơ sở và cán bộ truyền thông được tập hu ấ n đ ể tri ể n khai công t á c t ru yền thông hiệu quả 2.2.4 Chính thức hóa mạng lưới t ruy ền thông (bao gồm cả một s ố thành viên đã xác định trong dòng hoạt động 2.1.2) và nâng cao n ă ng lực đào tạo cán bộ tập huấn về REDD+ Nhóm t ru yền thông (10 người) được thiết lập tại mỗi t ỉ nh. X X 6 t ỉ nh thí đi ể m Họp / hội thảo 5.000,00 106.600.000 Quý 2 2.2.5 Tổ chức các sự kiện và cuộc thi về truyền th ô ng cấp t ỉ nh 6 sự kiện ngày L â m nghiệp toàn quốc; 6 t ế t trồng cây và 6 cuộc thi viết/ vẽ tranh X X X 6 tỉnh th í đ i ể m Họp/hội thảo 11.666,67 248.733.404 Phối hợp với S ở NN&PTNT t ổ ch ứ c cuộc thi nâng cao nhận thức về REDD+, BĐKH, QL&BVR nh ằ m kỷ niệm ngày môi trường th ế giới cho các đoàn trực thuộc khối c ơ quan tỉnh 01 cuộc thi n â ng cao nhận thức X PPMU/S ở NN&PTNT Họp/hội thảo Tự thực hiện 8.666,67 184.773.404 Quý 2 Thiết kế v à tr iể n khai cuộc thi "kể chuyện REDD+ qua ả nh" và CLB cộng đồng v ề "RED D+ " dưới h ì nh thức hoạt động ngoại khóa trong trư ờ ng học và các CLB cộng đồng Cuộc thi kể chuyện REDD+ qua ảnh sẽ được tri ể n khai ở 7 trường học và thành lập 7 CLB cộng đ ồng REDD+ X X 6 t ỉ nh thí điểm Họp/hội thảo Tự thực hiện 3.000,00 63.960.000 2.2.6 Thiết kế và triển khai cuộc thi "k ể chuyện REDD+ qua ảnh'’ và CLB cộng đồng v ề "REDD+" dưới h ì nh thức hoạt động ngoại khóa trong trường học và các CLB cộng đ ồng Cuộc thi kể chuyện REDD+ qua ảnh sẽ được triển khai ở 7 trường học và thành lập 7 CLB cộng đ ồ ng R E DD+ X X 6 tỉnh thí đi ể m Họp/hội thảo 2.000,00 42.640.000 Tổ chức cuộc thi kể chuyện về REDD+ qua ảnh trong trường h ọ c 01 trường học X X PPMU/ Hiệu trư ở ng trường học Họp/hội th ả o Tự thực hiện 1 .200,00 25.584.000 Thí điểm 2 câu lạc bộ về REDD+, bi ế n đổi khí hậu, Bảo vệ và PT rừn g. 2 câu lạc bộ tại xã Đa Nhim và xã Lộc Phú X X X PPMU+H ND+HPN Họp/hội thảo Tự thực hiện 800,00 17.056.000 Tổng phụ 58.666,67 1.250.773,404 Đ ầu ra 2.3 (UNDP) K ế hoạch h oạt động REDD+ tại thực địa và K ế hoạch hành đ ộng (KHHĐ) về REDD+ c ấ p tỉnh tại 6 tỉ nh thí điểm đ ượ c xây dựng và thông qua 2.3.8 Triển khai lập kế hoạch cho 30 điểm (bao gồm các ban quản lý rừng và các c ô ng ty lâm nghiệp, các xã và nhóm cộng đồng: 5 điểm mỗi tỉnh) 30 kế hoạch cấp cơ sở đ ược xây dựng bao gồm các k ế hoạch xã, các ban quản lý rừng và các công ty lâm nghiệp X X X 6 tỉnh thí điểm PMU + PPMU Hội thảo/t ập huấn/đi lại Tự thực hiện 30 K ế hoạch c ấ p cơ s ở (bao gồm cấp xã, các ban quản lý rừng và các công ty lâm nghiệp) ở tất cả các t ỉ nh thí điểm được xây dựng và phê duyệt. Lập k ế hoạch cấp cơ sở 2 xã mới, tỉnh Lâm Đồng Kế hoạch cấp cơ sở được xây dựng tại x ã : Tân Thanh, huyện Lâm Hà; xã Đa Chais, huyện Lạc Dương, t ỉ nh L â m Đồng X X X Xã: Tân Thanh, huyện Lâm Hà; xã Đa Chais, huyện Lạc Dư ơ ng, tỉnh L â m Đồng PMU + PPMU Hội thảo/tậ p huấn/đi lại Tự thực hiện 20.000,00 426.400.000 Tổng phụ 20.000,00 426.400.000 Đầu ra 2,4 (FAO) KIIHĐ ve REDD+ cấp tỉnh được thực hiện Vào cuối mỗi năm từ sau năm thử 2, ở mỗi t ỉ nh bắt đầu triển khai kế hoạch hành động tối thiểu 80% mục tiêu năm và tỷ lệ trung bình tổng thể là 90% 2.4.3 Thỏa thuận với PPMU Lâm Đồng triển khai PRAP đã được phê duyệt C á c hoạt động ưu tiên cho năm 2015 xác định trong Lâm Đồng PRAP sẽ được tri ể n khai X X X X Lâm Đồng Chuy ể n kinh ph í cho PMU/PPM U S Tư vấn trong nước/quốc tế Các hợp đồng dịch vụ 160.000,00 3.411.200.000 Quý 2 Trên cơ sở kết qu ả kiểm kê rừng năm 2014 tiến hành rà soát, điều ch ỉ nh, quy hoạch lại 3 loại rừng trên toàn tỉnh Lâm Đ ồ ng Hồ sơ điều ch ỉ nh quy hoạch lại 3 loại rừng t ỉ nh Lâm Đồng đến năm 2020 X X X T ỉ nh lâm Đồng PPMU/ CCLN Tư vấn tr ong n ướ c Đấu thầu rộng rãi 80.000,00 1.705.600.000 Trang 34 Prap Mô hình trồng cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp Báo cáo m ô h ì nh X X X X Lâm Hà PPMU/ CCLN Tư vấn tr ong nước Đấu thầu rộng rãi 15.000,00 319.800.000 Trang 38 Prap Mô h ì nh hợp tác quản lý nâng cao chất lượng tr iể n khai chính sách chi trả dịch vụ môi t rường rừng Báo cáo mô h ì nh X X PPMU/ CCLN Tư vấn trong nước Đ ấ u thầu rộng rãi 20.000,00 426.400.000 Trang 35 Prap C ả i tạo vườn hộ 70 ha Vườn hộ có năng s uất chất l ượng cây tr ồng kém hiệu quả được cải tạo X X X huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đạ Huoai PMU + PPMU Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs T ự thực hiện 30.000,00 639.600.000 Trang 39 Prap Xây d ựng chòi canh phục v ụ Quản lý bảo vệ, phòng ch ố ng cháy rừng xây dựng mới 2 ch ò i canh phục vụ QLBV- PCCCR X X X T ỉ nh Lâm Đồng PMU + PPMU Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/hợp đồng d ị ch vụ Đấu thầu rộng rãi 15.000,00 319 . 800.000 Trang 40 Prap 2.4.5 Xây dựng thỏa thuận thực hiện REDD+ (RIAs) v ới 3 công ty l âm nghiệp/3 ban quản lý r ừn g/3 hiệp hội các chủ rừng nh ỏ . Các thỏa thuận thực hiện REDD+ được hai bên kí kết X X X Các công ty l â m nghiệp, các ban quản lý r ừ ng và các chủ rừng nhỏ được chọn ở các t ỉ nh th í đi ể m PPMU Chuyển kinh ph í cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc tế Các hợp đồng dịch vụ Tự thực hiện 30.000,00 639.600.000 - Xây dựng kế hoạch Quản lý rừng bền vững Ban QLR Serepook huyện Đam Rông, và Đ ạ Hoai t ỉ nh L â m Đồng Kế hoạch qu ả n l ý r ừng bền vững Ban QLR Serepook và Đ ạ Hoai được xây dựng X X X Huyện Đam Rông, Đạ Hoai tỉnh Lâm Đồng PPMU Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc t ế Các hợp đồng dịch vụ Tự thực hiện 10.000,00 213.200.000 30,000 cho Serepock và 20.000 cho Đạ Hoai - Xây dựng ch ứ ng ch ỉ rừ ng (FSC) C ô ng ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh và Bảo Lâm Bản đánh giá tiền khả thi (FSC) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh và B ả o Lâm đ ư ợc xây dựng X X X huyện Di Linh, B ả o Lâm t ỉ nh Lâm Đồng PPMU Chuyển k i nh phí cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc tế Các hợp đ ồ ng dịch vụ Đấu thầu rộng rãi 20.000,00 426.400.000 B ổ sung vào quý 3 hoặc 4 Tổng phụ 190.000,00 4.050.800.000 Đ ầu ra 2.4 (UNDP) KHHĐ v ề REDIH cấp tỉnh được thực hiện 14 kế hoạch cấp cơ sở được tr i ể n khai ở t ấ t c ả các tỉnh thí điểm 2.4.2 PPMUs ký thỏa thuận với 14 đi ể m tri ể n khai Các thỏa thuận giữa các đi ể m tri ể n khai và PPMUs đ ượ c ký kết X X X 6 t ỉ nh th í điểm Kế hoạch cấp cơ s ở (các sáng kiến cộng đồng) 160.000,00 3.411.200.000 Quý 2 Thực hiện thỏa thuận ký k ế t với UBND x ã Đa Nh i m Các hoạt động tr ong CRAP được tri ể n khai X X X Đa Nh i m, Lạc Dương UBND xã Đa Nh í m Tư vấn trong nước Hợp đồng d ị ch vụ Đấu thầu rộng r ã i 50.000,00 1.066.000.000 Thực hiện thỏa thuận k ý kết với UBND x ã Lộc Phú Các hoạt động trong CRAP được tri ể n khai X X X Lộc Phú, Bảo Lâm UBND x ã L ộc Phú Tư vấn trong nước Hợp đồng dịch vụ Đấu thầu rộng rãi 50.000,00 1.066.000.000 Ch i ph í phát sinh khi triển khai kế hoạch Các hoạt động trong CRAP được tri ể n khai X X X Lộc Phú, Đa Nh i m PPM U Tự thực hiện - Triển khai thực hiện kế hoạch c ấ p cơ sở tại Ban QLR Đạ Huoai Kế hoạch c ấ p cơ sở tại Ban QLR Đ ạ Huoai được tri ể n khai thực hiện X Huyện Đạ Huoai, tỉnh L â m Đồng PPM U Hội thảo/tậ p huấn/đi lại Tự thực hiện 30.000,00 639.600.000 Nguồn mới với 120,000/BQL/2 năm T riển khai thực hiện kế hoạch cấp cơ sở tại Ban QLR Serepook Kế hoạch c ấ p cơ sở tại Ban QLR Serepook được tri ể n khai thực hiện X huyện Đam Rông, t ỉ nh Lâm Đ ồ ng PPMU Hội thảo/tậ p huấn/đi lại Tự thực hiện 30.000,00 639.600.000 Nguồn mới với 160,000/BQL/2 năm 2 . 4.7 Phụ cấp cho các cán bộ hỗ tr ợ tại các t ỉ nh th í đ i ể m (800 USD/người x 6 ng ười /tỉnh x 12 tháng x 6 t ỉ nh) X X X X 6 t ỉ nh th í điểm Nh â n sự 57.600,00 1.228.032.000 Qu ý 2 X X X X Tổng phụ 217.600,00 4.639.232.000 Đ ầu ra 2.6 (FAO) Hệ th ố ng giám s á t tài nguy ê n rừng quốc gia: Khung giám sát ở 6 tỉnh thí đi ể m được xây dựng (bao gồm c ả Đ ầu ra 2.7 trong kế hoạch năm trước) Khung giám sá t cấp t ỉ nh được thiết lập và vận hành ở 6 t ỉ nh thí đi ể m 2.6.1 Xây dựng khung thông tin và giám sát RED D+ cấp t ỉ nh cho các ch í nh sách và biện pháp PRAP, bao gồm việc xác định các nguồn thông tin hiện có. Khung giám sát được xây dựng và thông qua X X X 6 t ỉ nh thí điểm PPMU Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc tế Các hợp đ ồ ng dịch vụ Đấu thầu rộ ng rãi - Đã có trong PRAP c ủ a t ỉ nh 2.6.3 Xây dựng khung giám sát cho các gói hoạt động Các khung giám sát cho các gói hoạt động X X X 6 t ỉ nh th í điểm PPMU Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc tế Các hợp đồng dịch vụ Đấu thầu rộng r ã i 5.000,00 106.600.000 Quý 2 2.6.4 Nâng cao năng lực gi á m s á t các g ó i hoạt động (1 khóa tập huấn cho m ỗi t ỉ nh) Tập huấn cho các b ê n liên quan cấp tỉnh và cấp cơ s ở X X X 6 t ỉ nh thí điểm PPMU Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs Tư vấn trong nước/quốc t ế Các hợp đồng dịch vụ Tự thực hiện 4.000,00 85.280.000 Phương pháp giám sá t đ ược xây dựng cho ít nh ấ t 6 gói hoạt động 2.6.5 Giám sá t th í điểm các g ó i hoạt động ở 6 tỉnh th í đi ể m Các kế hoạch hành động giám sá t được xây dựng và b ắ t đầu tri ể n khai. X X X 6 t ỉ nh th í điểm PPMU Chuyển kinh ph í cho PMU/PPMUs Tư v ấ n trong nước/qu ố c tế Các hợp đồng d ịch vụ Tự thực hiện - T ổ ng phụ 9.000,00 191.880.000 Tổng phụ K ế t quả 2 609.266,67 12.989.565.404 Kết quả 3 (FAO): Hệ thống điều tra giám sát tài nguyên rừng (NFMS) để giám sát và phục vụ MRV và Hệ thống thông tin lâ m nghiệp (NR I S) về ch í nh sác h đảm bảo an toàn được vận hành Đầu ra 3.2 (FAO) Hệ thống giám sát tài nguyên rừng: hệ thống giám sát diễn biến tài nguyên rừng được xây dựng (Tham khảo Đầu ra 3. 1 ở tr ên) - cụ th ể đối với hệ thống gi á m sát t ài nguyên rừng, d ữ liệu sẽ được l ấ y từ Chương trình điều tra rừng toàn quốc (NF I)/ FIPl 3.2.1 Hỗ trợ triển khai D ự án Điều tra, ki ể m kê rừng toàn quốc (Quyết định 594/QĐ-TTg) theo đề nghị của TCLN Kết quả giám sát Dự án Điều tr a, kiểm kê r ừ ng toàn quốc X X X X Lâm Đồng PPMU/ CCKL Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs Tự thực hiện - Quý 1 Tổng phụ 0,00 - Tổng phụ Kết qu ả 3 0,00 - Kết qu ả 5: Các cơ chế để đ ả m bảo ch í nh sách an toàn về xã hội và môi trường theo Thỏa thuậ n Can cun đ ược xây dựng Đ ầ u ra 5.1 (UNDP) Cơ cấu quản trị rừng minh bạch và hiệu quả được thiết lập 1. Hoàn tất việc diễn giải các biện pháp an toàn trong Thỏa thuận Cancun theo bối cảnh Việt Nam. 2. Triển khai phân tích lỗ h ổ ng trong thực thi các ch í nh sách, luật, quy đ ị nh và các hệ thống thông t i n liên quan đến 7 nội dung an toàn Cancun. 3. Cơ chế qu ả n tr ị r ừng minh bạch và hiệu qu ả được thi ế t lập/ t ă ng cường và phê duyệt. 4. Tất cả các thông t i n (sử dụng đ ất , quy trình ra quyết đị nh, cơ c ấ u quản l ý, v.v...) bao gồm các nội dung đảm b ả o an toàn liên quan đ ế n triển khai NRAP được cập nhật và tải lên c á c website về REDD 5.1.4 Tăng cường hoặc thiết l ập các cơ chế và c ô ng cụ thu thập dữ liệu dựa vào bộ chỉ s ố liên quan đến qu ả n trị rừng tr ê n cơ sở kinh nghiệm c ủ a các bên liên quan như PGA - Tri ể n khai thu thập s ố liệu PGA Hệ thống thu thập v à phân tích d ữ liệu hiện có hoặc hệ th ố ng mới với các ch ỉ s ố r õ ràng được vận hành X X X X Lâm Đ ồ ng PPMU Tư vấn trong nước và tập huấn/hội thảo Đấu thầu rộng rãi 5.000,00 106.600.000 Tổng phụ 5.000,00 106.600.000 Đầu ra 5.3 (UNDP) Cơ chế đ ả m b ả o sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên l iên quan, đặc biệt l à phụ nữ, cộng đồng địa phương và ngư ờ i dân tộc thiểu s ố được thiết lập 1) Hướng d ẫ n về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung c ấ p thông tin (FP1C) quốc gia được các cấp c ó thẩm quyền phê duyệt và thông qua 2) Vai trò c ủ a phụ nữ, cộng đồng dân tộc thiểu số, cộng đ ồ ng địa phư ơn g trong ngành lâm nghiệp được lồng ghép trong NRAP và PRAPs. 3) Tối thi ể u 25% các thành viên c ủ a c á c cơ quan qu ả n trị RED D+ là phụ nữ, với t ỷ lệ trung bình tr ên 30% 5.3.4 Xác định, tăng cư ờn g và/ hoặc thiết lập các c ơ chế tham v ấ n và tham gia ở cấp quốc g i a v à trong 6 t ỉ nh thí điểm (kết hợp chặt chẽ với Kết qu ả 2) Các cơ chế tham vấn và tham gia X X X X Lâm Đồng PPMU Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs Tư v ấ n trong nước/quốc tế Các hợp đ ồ ng dịch vụ Đấu thầu rộng r ãi 5.000,00 106.600.000 Tổng phụ 5.000,00 106.600.000 Tổng phụ Kế t qu ả 5 10.000,00 21 3 .200.000 Outcome 6: Hợp t á c khu vực về thực hiện REDD+ với các nước tiểu vùng sông M ê C ô ng đ ược tăng c ườ ng Đầu ra 6.1 (FAO) H ợ p tác hiệu quả giữa các chính phủ trong tiểu v ù ng s ô ng Mekong để giảm thiểu nạn khai thác và bu ô n bán g ỗ trái phép • Hợp tác khu vực về kiểm soát khai thác gỗ và buôn bán trái phép gỗ và các lâm sản ngoài gỗ giữa các quốc gia hạ lưu s ô ng Mekong được t ă ng cường • Chiến lược khu vực nhằm gi ả i quyết việc dịch chuyển mất rừng và suy thoái rừng được xây dựng 6.1.4 Hỗ trợ xây dựng và triển khai c á c cơ chế hợp tác với các t ỉ nh giáp ranh với các nước láng giềng (kết hợp với hoạt động 1.6) Các biên b ả n ghi nhớ và cơ chế hợp tác được thiết lập X X X Các t ỉ nh giáp ranh / Khu vực PPMU Chuyển kinh phí cho PMU/PPMUs T ư vấn tro ng nước/quốc tế Các hợp đồng dịch vụ Tự thực hi ệ n - Tổng phụ - Tổng phụ Kểt quả 6 - Tổng cộng kế hoạch hoạt động mới 2015 641.266,67 13.671.805.404 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CHUYỂN SANG 2015 Đầu ra 2.1 (UNDP) C ơ chế, tổ chức thực hiện REDD+ tại 6 t ỉ nh đư ợ c thành lập và vận h à nh Hoạt động điều hành c ủ a PPM U tại L âm Đồng 2.1.8 Trang thiết bị văn phòng Trang thiết bị văn phòng X X X TP Đà Lạt PPMU Chuy ể n kinh phí cho PMU/PPMUs Các dịch vụ hợp đồng Thiết bị Chào hàng cạnh tranh 21.884,84 466.584.789 Do năm 2014 không phê duyệt được k ế hoạch lựa chọn nhà thầu nên chuyển sang năm 2015 thực hiện 2.5.1 Trên cơ s ở hiện trạng tài nguyên rừng đang kiểm kê . Rà soát lại r anh giới giao kho á n cho phù hợp với hiện trạng đất có r ừn g, không có r ừn g thuộc quy hoạch lâm nghiệp.Đồng thời phù hợp với các lưu vực chi tr ả . Từ đó t ạo điều kiện t ă ng cường cho hoạt đ ộng qu ả n lý b ả o vệ rừng theo nguồn chi tr ả dịch vụ môi trư ờ ng rừng (PFES), góp ph ầ n giám sát việc mất rừng v à suy thoái rừng Thành quả giao nộp gồm bản đ ồ số và bản đ ồ in, s ố liệu đ ấ t có rừng, không có r ừn g phân theo lưu vực chi trả, phân theo chất lượng r ừn g, nguồn gốc hình thành rừng, phân theo quy hoạch 03 loại rừng cho k hu vực rừng giao khoán QLBVR theo ch í nh sách chi tr ả D VMTR cho 26 đơn vị chủ rừng X X X T ỉ nh L âm Đồng PPMU Tư vấn trong nước Đấu thầu rộng rãi 80.581 , 73 1.718.002.484 2.5.1 Đánh giá t ì nh h ì nh giao rừng cộng đ ồ ng ở Lâm Đ ồ ng Báo cáo đ á nh giá được những khó khăn, thuận lợi và thách thức trong giao rừng cộng đồng ở t ỉ nh Lâm Đ ồ ng; ti ế n trình, thủ tục giao đất giao rừng cho cộng đồng X X X T ỉ nh L âm Đồ ng PPMU Tư vấn trong nước Đấu thầu rộng rãi 25.246,62 538.257.938 Tổng cộng kế hoạch hoạt động năm 2015 768.979,86 16.394.650.6 15