06/SXD-QLKT

Hướng dẫn 06/SXD-QLKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành UBND TỈNH THÁI BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/SXD-QLKT Thái Bình, ngày 22 tháng 06 năm 2011 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành có liên quan; - Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố; - Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Căn cứ Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng “V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011”; Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh Thái Bình “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng”; Căn cứ Công văn số 1048/UBND-XDCB ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Thái Bình V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011. Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới đối với công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2011 như sau: 1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng: 1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo đơn giá do Sở Xây dựng Thái Bình công bố tại Công văn số 320/SXD-QLCL và 321/SXD-QLCL ngày 14/11/2007 (ứng với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng) được nhân hệ số điều chỉnh sau: Địa bàn xây dựng công trình Thành phố Thái Bình (Vùng III, ứng với mức lương tối thiểu 1.050.000đ/tháng) Các huyện còn lại (Vùng IV, ứng với mức lương tối thiểu 830.000đ/tháng) Hệ số nhân công (K ĐC NC) 2,33 1,84 1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công được lập theo đơn giá do Sở Xây dựng Thái Bình công bố tại Công văn số 320/SXD-QLCL và 321/SXD-QLCL ngày 14/11/2007 (ứng với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng), Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh theo các phương pháp sau: 1.2.1. Điều chỉnh chi phí máy thi công theo phương pháp bù trừ trực tiếp cho từng loại máy: Xác định giá ca máy mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng với giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh và phần nhân công trong chi phí máy được nhân với hệ số điều chỉnh sau: Địa bàn xây dựng công trình Thành phố Thái Bình (Vùng III, ứng với mức lương tối thiểu 1.050.000đ/tháng) Các huyện còn lại (Vùng IV, ứng với mức lương tối thiểu 830.000đ/tháng) Hệ số điều chỉnh phần nhân công trong chi phí máy (K NCM ) 2,33 1,84 1.2.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công theo phương pháp hệ số điều chỉnh cho từng công trình xây dựng: Xác định hệ số điều chỉnh trên cơ sở hệ số tăng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh so với thời điểm gốc và tỷ trọng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng bằng phương pháp bình quân gia quyền theo nhóm máy trong giá ca máy. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện xác định giá ca máy điều chỉnh cho từng công trình. 1.3. Các khoản chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng: Chi phí nhân công trong khảo sát xây dựng công trình lập theo đơn giá do Sở Xây dựng Thái Bình công bố tại Công văn số 319/SXD-QLCL ngày 14/11/2007 (ứng với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng) được nhân với hệ số điều chỉnh sau: Địa bàn xây dựng công trình Thành phố Thái Bình (Vùng III, ứng với mức lương tối thiểu 1.050.000đ/tháng) Các huyện còn lại (Vùng IV, ứng với mức lương tối thiểu 830.000đ/tháng) Hệ số nhân công (K ĐC NCKS) 2,33 1,84 3. Điều chỉnh dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng: Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (K ĐC NCTN): Địa bàn xây dựng công trình Thành phố Thái Bình (Vùng III, ứng với mức lương tối thiểu 1.050.000đ/tháng) Các huyện còn lại (Vùng IV, ứng với mức lương tối thiểu 830.000đ/tháng) Hệ số nhân công (K ĐC NCTN) 5,51 4,35 4. Một số chi phí khác: tính bằng định mức tỷ lệ phần (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước. 5. Thực hiện chuyển tiếp: 5.1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 5.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán do chủ đầu tư quyết định. 6. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: 6.1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2011 theo nội dung hợp đồng và các điều khoản đã thỏa thuận ký kết giữa các bên. 6.2. Không điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng thi công từ ngày 01/01/2011 do chậm tiến độ mà không được Người có thẩm quyền cho phép. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng việc điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./. Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (báo cáo); - Lưu: VT, QLKT. GIÁM ĐỐC Phạm Công Thành