2050/QĐ-BNN-XD

Quyết định 2050/QĐ-BNN-XD năm 2011 điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu hạng mục: kênh cấp I, II có F<150 ha thuộc hệ thống kênh Tây, Dự án: Sử dụng nước sau Nhà máy Thủy điện sông Hinh, tỉnh Phú Yên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2050/QĐ-BNN-XD Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN CỦA DỰ ÁN VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU HẠNG MỤC: KÊNH CẤP I, II CÓ F<150 HA THUỘC HỆ THỐNG KÊNH TÂY, DỰ ÁN: SỬ DỤNG NƯỚC SAU NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư XDCT; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư XDCT; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1843/QĐ-BNN-XD ngày 27/6/2007, số 2729/QĐ-BNN-XD ngày 28/9/2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Sử dụng nước sau nhà máy thủy điện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (Giai đoạn đến năm 2010); số 2217/QĐ-BNN-XD ngày 24/7/2007; số 3486/QĐ-BNN-XD ngày 28/12/2010 phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Sử dụng nước sau nhà máy thủy điện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (Giai đoạn đến năm 2010); Căn cứ văn bản số 1827/UBND-ĐTXD ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Phú Yên V/v điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và bố trí vốn năm 2011 để thực hiện đầu tư dự án Sử dụng nước sau nhà máy thủy điện Sông Hinh; Xét các Tờ trình số 339/TTr-BQL-PY ngày 02/8/2011 của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư &XDTL7 xin điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư XDCT; số 92/TTr-UBND ngày 12/7/2011 của UBND huyện Sông Hinh xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu Kênh và CTTK cấp I, II có F<150 ha hệ thống kênh Tây - Dự án Sử dụng nước sau nhà máy Thủy điện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (kèm theo công văn số 267/UBND ngày 25/7/2011 V/v bổ sung và giải trình làm rõ KHĐT công trình sử dụng nước sau nhà máy thủy điện Sông Hinh, hạng mục kênh &CTTK cấp I, II có F < 150ha); Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch kèm theo Báo cáo thẩm định số 862/XD-CĐ ngày 31/8/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu vốn tại Điều 1 Quyết định số 2729/QĐ-BNN-XD ngày 28/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Sử dụng nước sau nhà máy Thủy điện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên như sau: 1. Điều chỉnh mục 3.1. Tổng mức đầu tư: được lập trên cơ sở các quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, dự toán các hạng mục và chế độ XDCB hiện hành là: 274.743.782.000 đồng. (Hai trăm bảy mươi tư tỷ đồng, bảy trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi hai ngàn đồng); trong đó: - Chi phí xây dựng + thiết bị: 217.628.726.000 đồng - Chi phí quản lý dự án và chi phí khác: 25.918.439.000 đồng - Chi phí đền bù GPMB, TĐC: 22.000.000.000 đồng - Dự phòng: 9.196.617.000 đồng 2. Điều chỉnh mục 3.2. Cơ cấu vốn đầu tư: - Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý giao Ban Quản lý Đầu tư và XDTL7 làm Chủ đầu tư để xây dựng công trình đầu mối, hệ thống kênh chính (riêng kênh chính Đông xây dựng từ K0 đến K6+539), và kênh cấp 1 trở xuống có diện tích 150 ha trở lên, kênh tiếp nước cho sông Bàn Thạch, chi phí khảo sát, thiết kế kênh cấp 1 trở xuống có F < 150ha (trừ phần khảo sát, thiết kế bổ sung kênh cấp 1 trở xuống có F < 150 ha trong quá trình thực hiện) và các chi phí khác liên quan: 219.223.078.000 đồng; trong đó: + Chi phí xây dựng: 190.974.405.000 đồng + Chi phí quản lý dự án và chi phí khác: 24.479.753.000 đồng + Dự phòng: 3.768.920.000 đồng - Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý giao dịch địa phương làm chủ đầu tư để xây dựng kênh cấp 1 trở xuống có F < 150 ha (riêng công tác khảo sát, thiết kế kênh cấp 1 trở xuống có F < 150 ha chỉ bao gồm phần bổ sung), đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư và các chi khác liên quan: 49.968.090.000 đồng; trong đó: + Chi phí xây dựng (Kênh cấp 1 có F < 150ha): 26.654.321.000 đồng + Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: 16.447.385.000 đồng + Chi phí quản lý dự án và chi phí khác: 1.438.687.000 đồng + Dự phòng: 5.427.697.000 đồng - Vốn ngân sách địa phương để đền bù GPMB, tái định cư: 5.552.615.000 đồng (phần kinh phí này đã được chi trả bằng nguồn vốn ngân sách địa phương). Chi tiết nội dung điều chỉnh cơ cấu vốn trong TMĐT xem trong phụ lục 1 kèm theo. Điều 2. Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Kênh cấp I, II có F < 150 ha - Hệ thống kênh Tây, Dự án Sử dụng nước sau nhà máy thủy điện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên với các nội dung sau: 1. Phân chia gói thầu: Phân chia thành 11 gói thầu; trong đó: - Tư vấn: 04 gói thầu; - Xây lắp: 06 gói thầu; - Bảo hiểm công trình: 01 gói thầu. 2. Giá gói thầu và nguồn tài chính: - Giá gói thầu: theo giá trị dự toán của hạng mục đã phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-BNN-XD ngày 18/6/2011 của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và XDTL7 phê duyệt BVTC, dự toán kênh và cấp CTTK cấp I, II có F < 150 ha hệ thống kênh Tây. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải kiểm tra, duyệt lại dự toán gói thầu để làm căn cứ đánh giá xét thầu theo đúng quy định. - Nguồn tài chính: vốn ngân sách trung ương từ trái phiếu CP. 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu; hình thức hợp đồng; thời gian tổ chức đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng … (phụ lục chi tiết kèm theo) (Chi tiết kế hoạch đấu thầu từng gói thầu xem trong phụ lục 2 kèm theo) Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho các Quyết định số 2729/QĐ-BNN-XD ngày 28/9/2010, số 2217/QĐ-BNN-XD ngày 24/7/2007, số 3486/QĐ-BNN-XD ngày 28/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và XDTL7 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - UBND tỉnh Phú Yên; - Sở NN&PTNT Phú Yên; - Kho bạc NN tỉnh Phú Yên; - Lưu VT, XD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng PHỤ LỤC 1 ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN DỰ ÁN: SỬ DỤNG NƯỚC SAU NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN (Kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-BNN-XD ngày 06/09/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) STT Hạng mục chi phí Tổng mức đầu tư điều chỉnh (1000 đồng) Nguồn vốn TW do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Nguồn vốn địa phương Tổng cộng Ban Quản lý đầu tư & XDTL7 làm chủ đầu tư Địa phương làm chủ đầu tư Cộng 1 2 3 4 5=3+4 6 7=5+6 I CHI PHÍ XÂY DỰNG 190.974.405 26.654.321 217.628.726 217.628.726 A- CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI SÔNG CON 15.045.431 15.045.431 15.045.431 B- KÊNH TÂY 76.295.924 18.654.321 94.950.245 94.950.245 1 Kênh và CTTK Chính Tây + các kênh T20+T32+T42 (cả phần cơ khí) 76.051.384 76.051.384 76.051.384 2 Nhà quản lý kênh Tây 244.540 244.540 244.540 3 Kênh cấp 1 F<150ha (cả phần cơ khí) 18.654.321 18.654.321 18.654.321 C- KÊNH ĐÔNG 99.633.050 8.000.000 107.633.050 107.633.050 1 Kênh và CTTK Chính Đông (cả phần cơ khí) 99.295.904 99.295.904 99.295.904 2 Nhà quản lý kênh Đông 337.147 337.147 337.147 3 Kênh cấp 1 F<150ha (cả phần cơ khí) 8.000.000 8.000.000 8.000.000 II CHI PHÍ ĐỀN BÙ, GPMB (Tạm tính) 16.447.385 16.447.385 5.552.615 22.000.000 III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CHI PHÍ KHÁC 24.479.753 1.438.687 25.918.439 25.918.439 1 Chi phí quản lý dự án 6.807.212 1.004.199 7.811.411 7.811.411 2 Chi phí khác 17.672.541 434.488 18.107.028 18.107.028 - Khảo sát lập Dự án đầu tư 353.795 353.795 353.795 - Khảo sát xây dựng các giai đoạn còn lại 2.093.393 2.093.393 2.093.393 - Lập dự án đầu tư xây dựng 328.088 328.088 328.088 - Lập lại TMĐT. 40.000 40.000 40.000 - Thiết kế phí các giai đoạn 5.564.395 5.564.395 5.564.395 - Khảo sát đầu mối Sông Con 266.845 266.485 266.485 - Khảo sát Hệ thống kênh 1.363.291 1.363.291 1.363.291 - Lệ phí thẩm định các giai đoạn 77.773 38.306 116.079 116.079 - Trang thiết bị quản lý + khai thác 1.817.429 114.630 1.932.059 1.932.059 - Bảo hiểm xây dựng công trình 1.807.198 223.362 2.030.560 2.030.560 - Hoàn công, nghiệm thu, bàn giao 240.825 240.825 240.825 - Cắm mốc chỉ giới + tim tuyến 300.000 300.000 300.000 - Chi phí sang nhượng quyền SD đất, trụ sở Ban (kể cả cải tạo sửa chữa) 2.604.163 2.604.163 2.604.163 - Đền bù giải phóng MB khu đầu mối 6.440 6.440 6.440 - Đánh giá chất lượng BT đầu mối 69.133 69.133 69.133 - Xử lý đường dây 6KV 10.762 10.762 10.762 - Quy đổi vốn đầu tư 150.000 150.000 150.000 - Thẩm tra phê duyệt quyết toán 236.786 23.782 260.568 260.568 - Kiểm toán dự án hoàn thành 342.584 34.408 376.992 376.992 IV DỰ PHÒNG 3.768.920 5.427.697 9.196.617 9.196.617 TỔNG CỘNG (I+II+III+IV) 219.223.078 49.968.090 269.191.168 5.552.615 274.743.783 PHỤ LỤC 2 KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU HẠNG MỤC KÊNH CẤP I, II CÓ F<150 HA - HỆ THỐNG KÊNH TÂY, DỰ ÁN: SỬ DỤNG SAU NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN (Kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-BNN-XD ngày 06/09/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn NT Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Gói thầu số 01TV-SH: TV lập HSMT và Phân tích ĐGHSDT 8.412.865 Chỉ định thầu 1 túi HS Quý III, IV/2011 Tỷ lệ phần trăm 1,5 tháng 2 Gói thầu số 02 TV-SH: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01XL-SH và 02XL-SH 78.327.936 -nt- 1 túi HS Quý III, IV/2011 Tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ xây lắp 3 Gói thầu số 03 TV-SH: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 03XL-SH và 04XL-SH 62.549.092 -nt- 1 túi HS Quý III, IV/2011 Tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ xây lắp 4 Gói thầu số 05 TV-SH: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 05XL-SH và 06XL-SH 52.454.266 -nt- 1 túi HS Quý III, IV/2011 Tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ xây lắp 5 Gói thầu số 01BH-SH: Bảo hiểm công trình các gói thầu từ số 01XL-SH đến 06XL-SH 136.800.499 -nt- 1 túi HS Quý III, IV/2011 Trọn gói Theo tiến độ xây lắp 6 Gói thầu số 01XL-SH: Thi công xây lắp các tuyến kênh cấp 1: T1; T2; T3; T4; T6; T8 và T10 3.839.366.324 Đấu thầu rộng rãi 1 túi HS Quý III, IV/2011 Theo đơn giá 6 tháng 7 Gói thầu số 02XL-SH: Thi công xây lắp các tuyến kênh cấp 1: T5; T12; T14; và T16 3.718.527.406 Đấu thầu rộng rãi 1 túi HS Quý III, IV/2011 Theo đơn giá 6 tháng 8 Gói thầu số 03XL-SH: Thi công xây lắp các tuyến kênh cấp 1: T18; và các kênh cấp 2 trên kênh cấp 1 T20 3.272.826.692 Đấu thầu rộng rãi 1 túi HS Quý III, IV/2011 Theo đơn giá 6 tháng 9 Gói thầu số 04XL-SH: Thi công xây lắp các tuyến kênh các cấp 1: T22, T24, T32; và các kênh cấp 2 trên kênh cấp 1 T22, T32 2.762.267.598 Đấu thầu rộng rãi 1 túi HS Quý III, IV/2011 Theo đơn giá 5 tháng 10 Gói thầu số 05XL-SH: Thi công xây lắp các tuyến kênh các cấp 1: T34, T36, T38; và các kênh cấp 2 trên kênh cấp 1 T34 2.327.936.498 Đấu thầu rộng rãi 1 túi HS Quý III, IV/2011 Theo đơn giá 5 tháng 11 Gói thầu số 06XL-SH: Thi công xây lắp các tuyến kênh các cấp 1: T7, T40; và các kênh cấp 2 trên kênh cấp 1 T40, T42 2.733.396.485 Đấu thầu rộng rãi 1 túi HS Quý III, IV/2011 Theo đơn giá 5 tháng Lưu ý: Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu khi gói thầu được bố trí vốn và có mặt bằng thi công đáp ứng theo tiến độ xây dựng.