3438/QĐ-UBND

Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể 5 năm (2016-2021) của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3438/QĐ-UBND Bình Định, ngày 28 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ 5 NĂM (2016 - 2021) CỦA DỰ ÁN RAU AN TOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thỏa thuận quan hệ đối tác ký kết ngày 21/6/2016 giữa UBND tỉnh Bình Định với Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand; Căn cứ Văn bản số 2544/UBND-KT ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về chủ trương ký kết Hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định do Chính phủ New Zealand tài trợ; Trên cơ sở Hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định ký ngày 24/6/2016 giữa Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand với Sở Nông nghiệp và PTNT do Chính phủ New Zealand tài trợ; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 90/TTr-SKHĐT ngày 15/9/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể 5 năm (2016 - 2021) của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định như sau: 1. Tên dự án: Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định. 2. Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. 4. Thời gian thực hiện dự án: 5 năm (2016 - 2021). 5. Địa điểm thực hiện: Tại các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định. 6. Mục tiêu của Dự án: 6.1. Mục tiêu tổng quát: Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật, được Chương trình Viện trợ New Zealand tài trợ tiếp theo sau khi Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân với thị trường kết thúc vào tháng 5/2015, nhằm củng cố và nhân rộng kết quả đã đạt được của Hợp phần Rau an toàn của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân với thị trường. Mục tiêu tổng thể của Dự án là cải thiện sự an toàn và tính bền vững về kinh tế và môi trường cho người nông dân trồng rau và sự an toàn cho người tiêu dùng ở tỉnh Bình Định như là một mô hình mẫu cho Việt Nam. 6.2. Mục tiêu cụ thể: - Thực hành quản lý dịch hại, an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường và nông dân sản xuất rau được cải thiện. - An toàn cho sản phẩm rau tươi đối với người tiêu dùng được cải thiện. - Tính bền vững về kinh tế cho người nông dân sản xuất rau thông qua việc tiếp cận thị trường nội địa có giá trị cao hơn cho “ sản phẩm sạch ” hoặc tiếp cận với các cơ hội thị trường xuất khẩu được cải thiện. 7. Các nội dung chính của Dự án: - Phát triển một hệ thống bền vững, có thể chứng nhận, thực tế và hiệu quả đối với việc sản xuất an toàn và xử lý rau sau thu hoạch nhằm đáp ứng những yêu cầu về chất lượng cao trong khuôn khổ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. - Nâng cao năng lực cho khoảng 30 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, để hỗ trợ: + Sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm và thực hành nông nghiệp tốt (GAP) để sản xuất rau tuân thủ với các quy định quốc gia về mức dư lượng thuốc BVTV cho phép. + Những quy trình về xử lý sau thu hoạch nhằm cung cấp các sản phẩm rau an toàn cho thị trường. - Đầu tư vào hạ tầng chuỗi cung ứng cụ thể và hỗ trợ cho người nông dân để đảm bảo kết quả của dự án. - Tập huấn cho những người tham gia trong chuỗi giá trị về thực hiện sản xuất rau an toàn và hệ thống sau thu hoạch. - Phát triển và thực hiện một chiến lược tiếp thị và thương hiệu để có thể tiếp thị sản phẩm rau an toàn của dự án, làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng và nâng cao thu nhập cho những người nông dân và những người tham gia khác trong chuỗi cung ứng. - Cải thiện sự thống nhất trong chuỗi cung ứng hóa chất nông nghiệp thông qua đóng góp của dự án trong việc nâng cao năng lực của UBND tỉnh, của Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm tăng cường thực thi pháp luật và nâng cao nhận thức của công chúng về những rủi ro trong sử dụng hóa chất nông nghiệp. 8. Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí để thực hiện dự án ước tính là 1.828.460 NZ$ (tương đương: 1.167.102 USD hay 26.254 triệu đồng - kinh phí không bao gồm vốn viện trợ cho Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand thực hiện và vốn đối ứng bằng hiện vật của tỉnh). Trong đó: - Kinh phí viện trợ không hoàn lại của NZAP: 1.611.448 NZ$ (tương đương 1.028.613 USD hay 23.138 triệu đồng). - Kinh phí đối ứng của tỉnh: 217.012 NZ$ (tương đương 138.489 USD hay 3.116 triệu đồng). (Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 9. Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước: - Vốn ODA: Từ Chương trình Viện trợ New Zealand (NZAP) - Vốn đối ứng: Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối trong ngân sách của tỉnh. 10. Cơ chế thực hiện dự án: a. Tính chất dự án: Sự nghiệp kinh tế. b. Cơ chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thuộc UBND tỉnh: Thực hiện theo quy định của Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Cao Thắng PHỤ LỤC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ 5 NĂM (2016 - 2021) CỦA DỰ ÁN RAU AN TOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH (Kèm theo Quyết định số: 3438/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) TT Nội dung Kế hoạch hoạt động tổng thể Tính theo tiền New Zealand (NZ$) Tính theo VNĐ (triệu đồng) Tổng Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng Vốn ODA Vốn đối ứng Tổng cộng 1.828.460 1.611.448 217.012 26.254 23.138 3.116 A Kinh phí do Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand thực hiện 1.611.448 1.611.448 23.138 23.138 0 1 Xây dựng hệ thống sản xuất và xử lý sau thu hoạch rau an toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng/ an toàn thực phẩm rõ ràng 111.504 111.504 1.601 1.601 2 Xây dựng năng lực cho Sở Nông nghiệp và PTNT 87.949 87.949 1.263 1.263 3 Hỗ trợ nông dân và hạ tầng cho chuỗi cung ứng 500.000 500.000 7.179 7.179 4 Đào tạo, tập huấn cho những người tham gia dự án Rau an toàn 277.483 277.483 3.984 3.984 5 Củng cố việc tuân thủ các quy định về hóa chất nông nghiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng (người tiêu dùng và người nông dân) 141.106 141.106 2.026 2.026 6 Phát triển và thực hiện chiến lược tiếp thị và thương hiệu hàng hóa cho rau an toàn của dự án sản xuất 415.185 415.185 5.961 5.961 7 Quản trị, quản lý dự án, quản lý dự án, quản lý các bên tham gia Giám sát và đánh giá 78.221 78.221 1.123 1.123 B Kinh phí đối ứng bằng tiền mặt của tỉnh 217.012 217.012 3.116 0 3.116 1 Lương cán bộ làm việc toàn thời gian 46.383 46.383 666 666 2 Phụ cấp lương làm việc kiêm nhiệm 69.784 69.784 1.002 1.002 3 Vận hành Tổ thực hiện dự án và hoạt động của Ban Chỉ đạo 100.845 100.845 1.448 1.448 Ghi chú : Tỷ giá tính theo thời điểm hiện tại 1 NZ$ = 14.358,647 VNĐ