18/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục công trình trọng điểm và lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1 8 /NQ-HĐND Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VÀ DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3 (Từ ngày 05/12 đến ngày 08/12/2016) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội tại các báo cáo: số 208/BC-UBND ngày 22/11/2016, số 209/BC-UBND ngày 22/11/2016 và số 214/BC-UBND ngày 28/11/2016; báo cáo thẩm tra số 73/BC-HĐND ngày 29/11/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách; báo cáo giải trình, tiếp thu số 222/BC-UBND ngày 05/12/2016 của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội, gồm những nội dung chủ yếu sau: 1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Thành phố giai đoạn 2016-2020: 1.1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần hoàn thành cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Thành phố giai đoạn 2016-2020. 1.2. Định hướng: a) Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố, các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 và các dự án thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã được xác định tại Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Thành phố giai đoạn 2016-2020. b) Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã để thực hiện các dự án có ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hỗ trợ đặc thù để xây dựng cơ sở hạ tầng đối với một số địa phương phải dành đất phục vụ giải phóng mặt bằng và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải tập trung, nghĩa trang tập trung, các dự án trọng điểm của quốc gia và Thành phố. Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc ngành dọc quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy và tư pháp theo Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND Thành phố, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, các văn bản số 5168/VPCP-KTTH ngày 24/6/2016 và 1500/TTg-KTN ngày 22/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Thành phố giai đoạn 2016-2020 là 134.888 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương), trong đó: 2.1. Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 là 90.910 tỷ đồng , trong đó: a) Bố trí nguồn vốn thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán và dự phòng là 10.519 tỷ đồng . - Chi tiết tại Phụ lục số 1 b) Hỗ trợ có mục tiêu, hỗ trợ đặc thù cho cấp huyện là 9.678 tỷ đồng , trong đó: - Hỗ trợ có mục tiêu cho 17 huyện và thị xã Sơn Tây là 7.400 tỷ đồng; trong đó: + Nhóm 1 gồm 3 huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn: Với mức hỗ trợ cho mỗi đơn vị là 500 tỷ đồng (trung bình mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng). + Nhóm 2 gồm 10 huyện, thị xã: Chương Mỹ, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa và Sơn Tây: Với mức hỗ trợ cho mỗi đơn vị là 420 tỷ đồng (trung bình mỗi năm khoảng 84 tỷ đồng). + Nhóm 3 gồm 5 huyện: Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì: Với mức hỗ trợ cho mỗi đơn vị là 340 tỷ đồng (trung bình mỗi năm khoảng 68 tỷ đồng). (Chi tiết tại Phụ lục số 2) - Hỗ trợ đặc thù cho cấp huyện là 2.278 tỷ đồng , trong đó: + Hỗ trợ 606 tỷ đồng cho một số huyện phải giành đất để xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các địa phương phục vụ giải phóng mặt bằng và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng nghĩa trang tập trung, bãi rác thải tập trung, các dự án trọng điểm của quốc gia và Thành phố. (Chi tiết tại Phụ lục số 3) + Hỗ trợ cho cấp huyện xây dựng trường học đạt chuẩn là 812 tỷ đồng. + Hỗ trợ cho cấp huyện xây dựng trường học, trạm y tế đạt chuẩn từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Thủ đô 860 tỷ đồng. (Chi tiết tại Phụ lục số 4) c) Bố trí vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu Thành phố là 6.436 tỷ đồng , trong đó: - Bố trí vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới có lồng ghép thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố là 5.430 tỷ đồng. - Bố trí vốn thực hiện 02 Chương trình mục tiêu Thành phố là 1.006 tỷ đồng, trong đó: + Chương trình Công nghệ thông tin là: 6 tỷ đồng. + Chương trình Giảm thiểu ùn tắc giao thông là 1.000 tỷ đồng. (Chi tiết tại Phụ lục số 5) d) Bố trí vốn thực hiện các dự án XDCB tập trung của Thành phố là 64.277 tỷ đồng , trong đó: - Bố trí vốn thực hiện 178 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 tiếp tục triển khai giai đoạn 2016-2020 là 32.873 tỷ đồng - Bố trí vốn thực hiện 102 dự án khởi công mới năm 2016 tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 là 9.027 tỷ đồng. - Bố trí mức vốn dự kiến để khởi công và thực hiện các dự án đầu tư cấp thiết trong giai đoạn 2017-2020 là 21.777 tỷ đồng (trong đó có 08 công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020). - Bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố, cho các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư là 600 tỷ đồng. (Chi tiết tại Phụ lục số 6) 2.2. Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp huyện giai đoạn 2016-2020 là 43.978 tỷ đồng . (Chi tiết tại Phụ lục số 7) 3. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2016-2020: a) Tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của Thành phố theo các tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định; b) Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. c) Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và của các quận, huyện, thị xã. d) Bố trí vốn đầu tư tập trung, không dàn trải, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước: Dự án nhóm C thực hiện từ 1-2 năm/quy định 3 năm, dự án nhóm B thực hiện 2-3 năm/quy định 5-8 năm, dự án nhóm A phấn đấu thực hiện trong 5 năm. e) Các quận, huyện, thị xã được bố trí vốn ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 phải bố trí phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. 4. Thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2016-2020: a) Bố trí đủ vốn hoàn trả các khoản vốn ngân sách nhà nước ứng trước theo đúng quy định. b) Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) và bố trí vốn thanh toán cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án XDCB tập trung của Thành phố và các dự án dự kiến thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). c) Bố trí vốn cho các dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 đã được Thành phố xác định. d) Bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; e) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020; f) Bố trí vốn cho các dự án được bố trí vốn khởi công mới năm 2016 chuyển tiếp sang thực hiện trong giai đoạn 2017-2020. g) Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, nếu còn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án cấp thiết khởi công mới trong giai đoạn 2017-2020. 5. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 5.1. Tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển: a) Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên để tăng dần cơ cấu chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 không thấp hơn 50% tổng chi ngân sách của Thành phố. b) Bố trí nguồn tăng thu, thưởng vượt thu hàng năm để bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng của Thành phố và những dự án bức xúc mới phát sinh theo đúng Luật Ngân sách và Nghị quyết của HĐND Thành phố. c) Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư (PPP). Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường và dịch vụ tang lễ. Rà soát, xác định và ưu tiên quỹ đất đối ứng thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BT, đặc biệt là các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020; quỹ nhà, đất đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển của Thành phố. d) Chuẩn bị đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA theo hiệp định đã ký kết để sẵn sàng hấp thụ vốn ODA theo quy định. e) Kiến nghị Chính phủ quan tâm đầu tư từ ngân sách Trung ương cho một số dự án lớn mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. 5.2. Hạn chế tối đa việc ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trường hợp cần thiết ứng trước, phải kiểm soát chặt chẽ đối với từng dự án, bảo đảm có nguồn thanh toán ứng trước và không vượt quá tổng vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. 5.3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khoản vốn dự phòng chung chưa phân bổ chỉ được sử dụng trong trường hợp nguồn thu ngân sách nhà nước được đảm bảo theo kế hoạch và được sử dụng cho các mục tiêu thật sự cần thiết, bất khả kháng, cấp bách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành và phải báo cáo Thường trực HĐND chấp thuận trước khi thực hiện. 5.4. Nâng cao chất lượng lập báo cáo đề xuất, thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án; khắc phục triệt để tình trạng chuẩn bị dự án kém chất lượng, quyết định chủ trương đầu tư dàn trải, phê duyệt tổng mức đầu tư thiếu chính xác; chỉ quyết định chủ trương đầu tư khi đã thẩm định, làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí vốn cho từng chương trình, dự án, bảo đảm dự án được phê duyệt có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện. 5.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư công. Kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn. 6. Giao UBND Thành phố: 6.1. Tiếp tục chỉ đạo rà soát danh mục các dự án nêu trên và hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2017 đối với các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp giữa năm 2017 xem xét thông qua danh mục và kế hoạch vốn các dự án dự kiến khởi công mới, các dự án Thành phố hỗ trợ ngành dọc và hỗ trợ các huyện, thị xã trong giai đoạn 2017- 2020. Báo cáo Chính phủ cho phép sử dụng một số nguồn thu khác cùng với vốn ngân sách Thành phố để hỗ trợ chi đầu tư xây dựng trụ sở, doanh trại, bổ sung trang thiết bị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Thành phố và một số công trình quốc phòng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 6.2. Rà soát danh mục, mức vốn bố trí cụ thể cho từng công trình, dự án trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đảm bảo các công trình, dự án trong danh mục phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công; mức vốn bố trí cho từng công trình, dự án phải đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư, tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 6.3. Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét cho phép giao kế hoạch vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án cấp bách, đột xuất mới phát sinh trong quá trình triển khai, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp định kỳ hàng năm. 6.4. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Điều 2. Thông qua danh mục các công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 (chi tiết tại Phụ lục số 8). Giao UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai tổng thể và chi tiết của từng dự án; cụ thể hóa các giải pháp, biện pháp điều hành, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện đầu tư các dự án, công trình trọng điểm đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng bộ, hiệu quả. Điều 3. Chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay theo quy định như UBND Thành phố trình (chi tiết tại Phụ lục số 9). Quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh cần điều chỉnh, Hội đồng nhân dân Thành phố ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận trên cơ sở đề nghị của UBND Thành phố và báo cáo lại Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất. Điều 4. Điều khoản thi hành 1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này. 2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06/12/2016./. Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ban công tác đại biểu Quốc hội; - VP Quốc hội, VP Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; - Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP; - UBND, UB MTTQ Thành phố; - Đại biểu HĐND Thành phố; - Các Ban Đảng Thành ủy; - Văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; - Các sở, ban, ngành Thành phố; - TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; - Trang web của HĐND Thành phố; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Bích Ngọc PHỤ LỤC SỐ 1 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 CỦA CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị tính: Triệu đồng STT NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 Ghi chú TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG NĂM Kinh phí Số dự án NSTP Vốn NSTW hỗ trợ ODA TPCP Vốn XSKT Vốn tín dụng ĐTPT Tổng cộng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG CỘNG (A+B) 90.909.557 280 80.860.685 1.019.000 6.858 . 688 466.184 955.000 750.000 90.909.557 16.158.937 17.276.253 18.501.500 19 . 321.867 19.651.000 A BỐ TRÍ THU HỒI ỨNG TRƯỚC, VỐN THANH QUYẾT TOÁN VÀ DỰ PHÒNG 10.518.986 9.113.651 548.966 685.869 95.500 75.000 10.518.986 150.000 1.875.000 2.352.000 2.663.000 3.478.986 1 Bố trí thu hồi các khoản ứng trước đến hết Kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn để thu hồi 427.986 427 . 986 427.986 25.000 132 . 000 133.000 137.986 2 Vốn thanh quyết toán các dự án hoàn thành 1.000.000 1 . 000 . 000 1.000.000 150.000 150.000 220.000 230 . 000 250.000 3 Dự phòng (10%) 9.091.000 8.113.651 120.980 685 . 869 95.500 75.000 9.091.000 1.700.000 2.000.000 2.300 . 000 3.091.000 B VỐN PHÂN BỔ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CẤP HUYỆN, THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB 80.390.571 280 71.747.034 470.034 6.172.819 466.184 859.500 675.000 80.390.571 16.008.937 15.401.253 16.149.500 16.658.867 16.172.014 I NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN 9.677.764 8. 8 18 . 264 859.500 9.677.764 2.807.264 1.966. 5 00 1 .635.000 1.634.500 1 .634.500 1 Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã 7.400.000 7.400.000 7.400.000 1.494.000 1.476.500 1.476.500 1.476.500 1.476.500 Phụ lục số 2 2 Ngân sách thành phố hỗ trợ đặc thù cho một số huyện, thị xã 606.000 606.000 606.000 306.000 300.000 Phụ lục số 3 3 Hỗ trợ các quận, huyện, thị xã xây dựng trường học, trạm y tế từ nguồn vốn ngân sách và vốn Xổ số kiến thiết thủ đô 859.500 859.500 859.500 195.000 190.000 158.500 158.000 158.000 Phụ lục số 4 4 Ngân sách thành phố hỗ trợ một số quận, huyện, thị xã xây dựng trường học đạt chuẩn 812.264 812.264 812.264 812.264 II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 6.436.000 6.436.000 6.436.000 1.613.050 1.409.750 1.199.100 1.177.200 1.036.900 Phụ lục số 5 II.1 CTMT quốc gia 5.430.000 5.430.000 5.430.000 1.460.000 1 . 216.800 979.100 957.200 816.900 1 Xây dựng nông thôn mới 5.430.000 5.430.000 5 . 430 . 000 1.460.000 1.216.800 979.100 957.200 81 6.900 II.2 CTMT Thành phố 1 . 006.000 1.006.000 1.006.000 153.050 192.950 220.000 220.000 220.000 1 Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TPHN 6.000 6.000 6.000 6.000 Chương trình sử dụng vốn sự nghiệp; Chi bố trí vốn ĐTPT 6 tỷ đồng năm 2016 2 Giảm thiểu ùn tắc giao thông 1.000.000 1.000 . 000 1.000.000 147.050 192.950 220.000 220.000 220.000 III VỐN XDCB TẬP TRUNG CẤP THÀNH PHỐ 64.276.807 280 56.492.770 470.034 6.172.819 466.184 675.000 64.276.807 11.588.623 12.025.003 13.31 5. 400 13.847.167 13.500.614 Phụ lục số 6 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 32.872.521 178 25.169.484 470.034 6.141.819 466 . 184 625.000 32.872.521 8.439.873 9.323.803 6.404.935 4.128.000 4.575.910 Nhu cầu vốn ODA dự kiến: 59.265 tỷ đồng Dự án khởi công năm 2016 9.026.850 102 8.945.850 31.000 50.000 9.026.850 3.118.100 2 . 551.200 2.242.050 1.115.500 Nhu cầu vốn ODA dự kiến 4.697 tỷ đồng Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cấp thiết triển khai 21.777.436 21.777.436 21.777.436 30.650 4.518.415 8.453.667 8.774.704 Trong đó: công trình trọng điểm 24.645.874 24 18.921.759 321.851 4.676.174 101.090 625.000 24.645.874 3 .108.290 6.051.239 5.886.935 4.943.500 4.655.910 Bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án XDCB tập trung của Thành phố, cho các dự án thực hiện theo hình thức PPP (BT, BOT,…) 600.000 600.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1 Khối Hạ tầng đô thị 21.960.956 83 21.960.956 21.960.956 3.741.716 4.254.769 4.585.200 4.766.364 4.612.907 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 6.838.585 48 6.838.585 6.838.585 1 .871.816 2.675.769 1.641.000 200.000 450.000 Dự án khởi công năm 2016 5.775.400 35 5.775.400 5.775.400 1.862.900 1.579.000 1.608.000 725.500 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cần thiết triển khai 9.346.971 9.346.971 9.346.971 7.000 1.336.200 3.840.864 4.162.907 Trong đó: Công trình trọng điểm 5.300.000 7 5.300.000 5.300.000 1.271.500 1.163.000 1.490.000 825.500 550.000 2 Khối ODA 13.576.909 17 7.404.090 6 . 172.819 13.576.909 2.493.090 3.666.272 3.302.547 1.893.000 2.222.000 Theo hiệp định ký kết, vốn ODA dự kiến: 63.962 tỷ đồng Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 13.496.159 13 7.354.340 6.141.819 13.496.159 2.465.990 3.662.772 3.252.397 1 . 893.000 2.222.000 Nhu cầu vốn ODA dự kiến: 59.265 tỷ đồng Dự án khởi công năm 2016 33.750 4 2.750 31.000 33.750 27.100 3.500 3.150 Nhu cầu vốn ODA dự kiến: 4.697 tỷ đồng Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cấp thiết triển khai 47.000 47.000 47.000 47.000 Trong đó: Công trình trọng điểm 11.380.874 6 6.704.700 4.676.174 11.380.874 917.700 3.391.777 2.956.397 1.893.000 2.222.000 3 Khối Văn xã 7.587.350 77 7.587.350 7.587.350 1.537.150 1.406.000 1.532.700 1.714.000 1.397.500 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 2.613.300 51 2.613.300 2.613.300 1.159.300 964.000 305.000 185.000 Dự án khởi công năm 2016 1.635.900 26 1.635.900 1.635.900 373.900 442.000 430.000 390.000 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cấp thiết triển khai 3.338.150 3.338.150 3.338.150 3.950 797.700 1.139.000 1. 397.500 Trong đó: Công trình trọng điểm 2.420.000 8 2.420.000 2.420.000 233.000 605.000 667.000 675.000 240.000 4 Khối Công nghiệp 1.521.500 8 1. 5 21.500 1.521.500 253.700 1 8 3.300 429. 0 00 371.500 284.000 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 355.000 5 355.000 355.000 139.700 175.300 40.000 Dự án khởi công năm 2016 121.000 3 121.000 121.000 113.000 8.000 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cấp thiết triển khai 1.045.500 1.045.500 1.045.500 1.000 3 8 9.000 371.500 284.000 5 Khối Nông nghiệp 11 .642.432 65 10.031.214 470.034 466.184 675.000 11.642.432 2.272.567 1 .640.700 1.761.655 2.954.303 3.013.207 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 7.775.077 39 6.213.859 470.034 466.184 625.000 7.775.077 1.905.167 1.173.000 943.000 1.850.000 1.903.910 Chi tiết vốn hỗ trợ tại Phụ lục số 7 Dự án khởi công năm 2016 999.800 26 949.800 50.000 999.800 352.200 467.700 179.900 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cấp thiết triển khai 2.867.555 2.867.555 2.867.555 15.200 638.755 1.104.303 1.109.297 Trong đó: Công trình trọng điểm 5.050.000 2 4.002.059 321.851 101.090 625.000 5.050.000 556.090 600.000 700.000 1.550.000 1.643.910 6 Khối KHCN-CNTT- Báo đài... 915.500 7 915.500 915.500 312.500 439.462 1 18.538 45.000 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 824.000 6 824.000 824.000 311.000 439.462 73.538 Dự án khởi công năm 2016 1.500 1 1.500 1.500 1.500 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cấp thiết triển khai 90.000 90.000 90.000 45.000 45.000 Trong đó: Công trình trọng điểm 495.000 1 495.000 495.000 130.000 291.462 73.538 7 Khối An ninh- QP-PCCC-Tư pháp-Nội chính... 6.472.160 23 6.472.160 6.472.160 977.900 284.500 1.435.760 1.953.000 1.821.000 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 970.400 16 970.400 970.400 586.900 233.500 150.000 Dự án khởi công năm 2016 459.500 7 459.500 459.500 387.500 51.000 21.000 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 cấp thiết triển khai 5.042.260 5.042.260 5.042.260 3.500 1.264.760 1.953.000 1.821.000 PHỤ LỤC SỐ 2 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị tính: Triệu đồng STT HUYỆN/THỊ XÃ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ 5 NĂM 2016-2020 TỔNG SỐ NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 1 2 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 T Ổ NG CỘNG 7.400.000 1.494.000 1 .476.500 1.476.500 1 .476.500 1 .476.500 1 UBND huyện Ba Vì 500.000 83.000 104.250 104.250 104.250 104.250 2 UBND huyện Chương Mỹ 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 3 UBND huyện Đan Phượng 340.000 83.000 64.250 64.250 64.250 64.250 4 UBND huyện Đông Anh 340.000 83.000 64.250 64.250 64.250 64.250 5 UBND huyện Gia Lâm 340.000 83.000 64.250 64.250 64.250 64.250 6 UBND huyện Hoài Đức 340.000 83.000 64.250 64.250 64.250 64.250 7 UBND huyện Mê Linh 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 8 UBND huyện Mỹ Đức 500.000 83.000 104.250 104.250 104.250 104.250 9 UBND huyện Phú Xuyên 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 10 UBND huyện Phúc Thọ 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 11 UBND huyện Quốc Oai 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 12 UBND huyện Sóc Sơn 500.000 83.000 104.250 1 04.250 104.250 104.250 13 UBND huyện Thạch Thất 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 14 UBND huyện Thanh Oai 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 15 UBND huyện Thanh Trì 340.000 83.000 64.250 64.250 64.250 64.250 16 UBND huyện Thường Tín 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 17 UBND huyện Ứ ng Hòa 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 18 UBND thị xã Sơn Tây 420.000 83.000 84.250 84.250 84.250 84.250 PHỤ LỤC SỐ 3 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 CỦA CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ ĐẶC THÙ CHO MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG PHẢI DÀNH ĐẤT PHỤC VỤ GPMB VÀ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG BÃI RÁC THẢI TẬP TRUNG, NGHĨA TRANG TẬP TRUNG, CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA QUỐC GIA VÀ THÀNH PHỐ Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án Cấp dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Năng lực thiết kế Dự án/chủ trương đầu tư được duyệt Lũy kế số vốn đã bố trí giải ngân từ KC đến 31/01/2016 Nguồn vốn khác bổ sung năm 2016 Thành phố hỗ tr ợ Công trình hoàn thành Chủ đầu tư Ghi chú B C Số, ngày QĐ TMĐT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔNG SỐ 6 73 1.674.379 541.801 320.200 306.000 300.000 37 42 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 6 21 988.394 537.801 60.000 1 8 1.500 78.500 17 10 I I DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 52 685.985 4.000 260.200 124.500 221.500 20 32 HUYỆN BA VÌ 16 399.120 175.465 44.000 69 . 500 75.500 7 9 Phục vụ GPMB khu XLCT Xuân Sơn, Nghĩa trang Yên Kỳ I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 8 252.988 172.065 7 . 000 41.000 12.000 5 3 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 8 146.132 3.400 37.000 28.500 63.500 2 6 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 8 252.988 172.065 7.000 41.000 12.000 5 3 1.2 Nghĩa trang Yên Kỳ 8 252.988 172 . 065 7.000 41.000 12.000 5 3 1 Trường tiểu học Phú Sơn 1 Phú Sơn 2011-2016 Xây mới 1416/QĐ-UBND 29/10/2010 24.173 19.500 2.500 1 UBND huyện Ba V ì 2 Trường tiểu học Thái Hòa 1 Thái Hòa 2014-2017 Xây mới 1407/QĐ-UBND 29/10/2010; 2228/QĐ-UBND 31/12/2015; 496/QĐ-UBND 06/4/2016 42.768 24.800 7.000 4.000 1 UBND huyện Ba V ì 3 Xây dựng mở rộng trường THCS xã Vật Lại 1 Vật Lại 2011-2016 140 9/ QĐ-UBND 29/10/2010 1074/QĐ-UBND 19/10/2011 29.160 22.000 5.000 1 UBND huyện Ba V ì 4 Trụ sở đảng ủy - HĐND - UBND xã Vật Lại 1 Vật Lại 2013-2016 12.230m 2 1410/QĐ-UBND 29/10/2010; 946/QĐ-UBND 30/9/20 11 30.457 26.294 3 . 000 1 UBND huyện Ba V ì 5 Nâng cấp đường giao thông nội đồng tuyến Thuận An B 1 Th á i Hòa 2014- 2 016 BT, L=1,705km 360/QĐ-UBND 12/5/2011; 1267/QĐ-UBND 03/11/2011 14.900 10.350 3.500 1 UBND huyện Ba V ì 6 Xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh huyện Ba Vì 1 Tản Lĩnh 2013-2016 Xây mới 1189/QĐ-UBND ng à y 23/10/2012 48.500 30.000 10.000 4.000 1 UBND huyện Ba V ì 7 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu Châu Sơn, Tản Hồng 1 Thái Hòa 2013-2016 Nâng cấp, cải tạo lại 2432/QĐ-UBND 27/3/2013; 430/QĐ-UBND 05/5/2015 48.048 26.854 15.000 4 . 000 1 UBND huyện Ba V ì 8 Nâng cấp đường giao thông nội đồng tuyến Thuận An A 1 Thái Hòa 2014-2016 1267/QĐ-UBND 03/11/2011; 2099/QĐ-UBND 24/12/2015 14.982 12.267 2.000 1 UBND huyện Ba V ì II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 8 146.132 3.400 37.000 28.500 63.500 2 6 II.1 Khu xử lý chất thải Xuân Sơn 3 59.331 28.000 25.000 3 1 Đường giao t hông thôn Tam Mỹ 1 Tản Lĩnh 2016-2020 5 km 182/QĐ-UBND 22/3/2012; 268/QĐ-UBND 13/4/2012 29.468 14.000 13 . 000 1 UBND huyện Ba V ì 2 Cải tạo, sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đường từ tỉnh lộ 414 đi Yên Thành 1 Tản Lĩnh 2016-2020 2,145 km 1070/QĐ-UBND 19/10/2011 14.932 7.000 6.000 1 UBND huyện Ba V ì 3 Cải tạo, sửa chữa nền đường và hệ thống thoát nước đường giao thông trục xã Tản Lĩnh 1 Tản Lĩnh 2016-2020 3,08 km 730/QĐ-UBND 16/8/2011 14.931 7.000 6.000 1 UBND huyện Ba V ì II .2 Nghĩa trang Yên Kỳ 5 86.801 3.400 9.000 28.500 38.500 2 3 1 Nhà làm việc kết hợp hội trường xã Cẩm Lĩnh 1 Cẩm Lĩnh 2013-2016 DT 512m 2 1257/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 7.469 150 6.500 1 UBND huyện Ba V ì 2 Trường tiểu học Phú Sơn, khu Phú Mỹ 1 Phú Sơn 2015-2017 884/QĐ-UBND 14/9/2011 11.499 200 5.000 5.000 1 UBND huyện Ba V ì 3 Phòng làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thái Hòa. 1 Thái Hòa 2015-2017 1095/QĐ-UBND 03/10/2014 14.950 250 4.000 6.000 3 500 1 UBND huyện Ba V ì 4 Nâng cấp đường giao thông thôn Yên Kỳ 1 Phú Sơn 2015-2018 L=3,5km, cấp VI 1156/QĐ-UBND 27/10/2011 785/QĐ-UBND 27/5/2 0 16 29.866 300 11.000 16.000 1 UBND huyện Ba V ì 3 Xây dựng hệ thống đường giao thông liên xã kết hợp cải tạo hồ trung tâm xã Vật Lại 1 Vật Lại 2015-2017 194/QĐ-UBND 11/3/2014 23.017 2.500 19.000 1 UBND huyện Ba V ì HUYỆN CHƯƠNG MỸ 1 16.200 9.198 7.000 1 Phục vụ GPMB Khu XLCT Núi Thoong I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 16.200 9.198 7 . 000 1 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 1 16.200 9.198 7.000 1 1 Đường giao thông liên xã Hòa Chính - Thượng Vực 1 Xã Hòa Chính - Thượng Vực 2011-2015 1 120m 2815/QĐ-UBND 30/10/2009 16.200 9.198 7.000 1 UBND huyện Chương Mỹ HUYỆN MÊ LINH 3 35.237 600 27.000 3 Phục vụ GPMB nghĩa trang Thanh I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 3 35.237 600 27.000 3 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 3 35.237 600 27.000 3 1 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT và hệ thống thoát nước xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh 1 Thanh Lâm 2015-2016 2855/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 10.826 200 7.500 1 UBND xã Thanh Lâm 2016 hoàn thành, NSTP hỗ trợ 80% TMĐT, phần vốn còn lại địa phương bố trí 2 Cải tạo, nâng cấp đường nối từ 23B vào khu nghĩa trang Thanh Tước, huyện Mê Linh 1 Thanh Lâm 2015-2016 L=371m, cấp IV 6058/QĐ-UBND ngày 18/10/201 3 1 2.939 300 12.000 1 UBND huyện Mê Linh 2016 hoàn thành, NSTP hỗ trợ 100% TMĐT 3 Xây dựng nhà văn hóa các thôn: Phú Hữu, Mỹ Lộc và Khu dân cư đường 23B, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh 1 Thanh Lâm 2015-2016 9172/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 11.472 100 7.500 1 UBND xã Thanh L â m 2016 hoàn thành, NSTP hỗ trợ 75% TMĐT HUYỆN QUỐC OAI 10 141.480 2 .500 20.000 58.500 47.000 1 9 Phục vụ GPMB khu CNC Hòa Lạc I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 4 55.381 2.500 7.000 23.500 16.000 1 3 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 6 86.099 13.000 35.000 31.000 6 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 4 55.381 2.500 7.000 13.500 16.000 1 3 1 Đường giao thông thôn 6 xã Phú Cát 1 Phú Cát 2013-2016 22/QĐ-UBND 14/02/2014 14.968 10.000 4.000 1 UBND huyện Quốc Oai 2 Đường giao thông thôn 5 xã Phú Cát 1 Phú Cát 2013-2016 702/QĐ-UBND 12/3/2015 14.467 8.000 5.000 1 UBND huyện Quốc Oai 3 Đường giao thông thôn 3 xã Phú Cát 1 Phú Cát 2013-2016 1540/QĐ-UBND 1 8 / 6 /2015 14.056 5.500 7.000 1 UBND huyện Quốc Oai 4 Đường giao thông t hôn 1 thôn 2 thôn 3 xã Phú Cát 1 Phú Cát 2013-2016 2418/QĐ-UBND 18 /10/2012 11.890 2.500 7.000 1 UBND huyện Quốc Oai II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 6 86.099 13.000 35.000 31.000 6 * Lĩnh vực giao thông 1 Đường giao thông liên thôn 5, thôn 7 xã Phú Cát 1 Phú Cát 2015-2017 3671/QĐ-UBND 03/9/20 14 14.897 4.000 6.000 3.500 1 UBND huyện Quốc Oai 2 Đường giao thông liên thôn 2, thôn 4 xã Phú Cát 1 Phú Cát 2015-2017 3672/QĐ-UBND 03/9/2014 13.776 4.000 6.000 3.000 1 UBND huyện Quốc Oai 3 Đường giao thông thôn 3, thôn 4 xã Phú Cát 1 Phú Cát 2015-2017 3674/QĐ-UBND 30/9/2014 14.680 5.000 5.000 3.500 1 UBND huyện Quốc Oai * Lĩnh vực trường học 1 Trường Mầm non Phú Cát (Điểm trường khu A, khu C) 1 Phú Cát 2015-2017 2702/QĐ-UBND ngày 9/9/2014 14.975 6.000 7.500 1 UBND huyện Quốc Oai 2 Trường tiểu học Phú Cát 1 Phú Cát 2015-2017 2713/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 13.000 6.000 6.000 1 UBND huyện Q u ốc Oai 3 Tr ư ờng THCS Phú Cát 1 Phú Cát 2015-2017 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/20 14 14.771 6.000 7.500 1 UBND huyện Quốc Oai HUYÊN SÓC SƠN 3 27 613.857 189.654 1 97.400 50.000 93.500 17 13 Phục vụ GPMB Khu XLCT Sóc Sơn, Nghĩa trang Minh Phú I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 4 338.904 189.654 39.000 50.000 14.500 6 1 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 23 274.953 158.400 79.000 11 12 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 4 338.904 189.654 39.000 50.000 14.500 6 1 I.1 Khu xử lý chất thải Sóc Sơn 3 4 338.904 189.654 39.000 50.000 14.500 6 1 1 Cải tạo, nâng cấp đường Hồng Kỳ - Bắc Sơn và tuyến nhánh chợ Chấu - Đô Tân 1 Xã Hồng Kỳ, Bắc Sơn 2013-2017 L=14,487Km; B=9m; công trình cấp IV đồng bằng 6557/QĐ-UBND 30/ 10/2013 160.000 121.400 14.500 1 UBND huyện Sóc Sơn 2 Cải tạo, nâng cấp đường núi Đá Bạc - Lương Đình - Tiên Chu - Hợp Lực - đến Cầu Triển, Đô Tân 1 Xã Bắc Sơn 2015-2016 Cải tạo 5392/QĐ-U BND 07/10/2013 14.999 6.000 7.000 1 UBND huyện Sóc Sơn 3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trường mầm non đi Đông Hạ, đi Xuân Thinh, đi trung đoàn 165 1 Xã Bắc Sơn 2014-2016 Cải tạo 8571/QĐ-UBND 27/10/2013 10 . 532 4.000 5.000 1 UBND huyện Sóc Sơn 4 Cải tạo, nâng cấp đường Tân Phúc - Đô Tân - Bình An, xã Hồng Kỳ 1 Xã Hồng Kỳ, Bắc Sơn 2014-2016 C ả i tạo 8987/QĐ-UBND 04/10/2012 26.500 9.500 15.000 1 UBND huyện S óc Sơn 5 Xây dựng Trường THCS Nam Sơn 1 Xã Nam Sơn 2015-2017 20 lớp, các hạng mục phụ trợ, HTKT 3987/QĐ-UBND 10/9/2012 57.872 21.324 17.000 8.000 1 UBND huyện S óc Sơn 6 Xây dựng Trường MN Hồng Kỳ phân hiệu 2 1 Xã Hồng Kỳ 2015-2017 10 lớp, hạng mục phụ trợ theo tiêu chuẩn 6440/QĐ-UBND; 25/10/2013 5744/QĐ-UBND 28/10/2015 34.642 15.430 9.000 8.000 1 UBND huyện S óc Sơn 7 Cải tạo, nâng cấp trường THCS Bắc Sơn 1 Xã Bắc Sơn 2015-2017 Cải tạo nhà học 2 tầng, xây mới nhà hiệu bộ, chức năng và 04 phòng, các phụ trợ, HTHT, thiết bị 8509/QĐ-UBND ngày 28/10/2011; 2401/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 34.359 12.000 13.000 7.000 1 UBND huyện S óc Sơn II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 23 274.953 158.400 79.000 11 12 II.1 Khu xử lý chất thải Sóc Sơn 23 274.953 158.400 79.000 11 12 1 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Phú Lâu - Lai Sơn, xã Hồng Kỳ 1 Xã Hồng Kỳ 2016 7,3 6 km 8572/QĐ-UBND 27/10/20 11 5.595 5.000 1 UBND huyện S óc Sơn 2 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Hồng Kỳ - Lai Sơn - Đa Hội đi Vạn Phái, Thái Nguyên 1 Xã Bắc Sơn 2016-2017 L=15km; đường GTNT loại A; Bm=4m; Bn=5,5m 8734/QĐ-UBND 31/12/2014 36.25 1 15.000 15.500 1 UBND huyện S óc Sơn 3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ núi Đô Lương - Lương Đình - Nam Lý - Lai Sơn và tuyến nhánh hồ Chiêu Đang đến phố Chấu 1 Xã Bắc Sơn 2016-2017 L=8,3km; đường GTNT loại A; Bmđ=4m; Bn=5,5m 8735/QĐ-UBND 31/12/2014 26 . 164 15.000 7.500 1 UBND huyện S óc Sơn 4 Cụm trường mầm non Đô Tân, xã Bắc Sơn 1 Xã Bắc Sơn 2016-2017 12 lớp học, nhà hiệu bộ, hạng mục phụ trợ, HTKT, thiết bị 8942/QĐ-UBND 3/10/2012 26.220 10.000 12.500 1 UBND huyện S óc Sơn 5 Cụm trường mầm non Đô Lương - Đa Hội, Bắc Sơn 1 Xã Bắc Sơn 2016-2017 5 lớp học, nhà thể chất, hiệu bộ, hạng mục phụ trợ, HTKT, thiết bị 5617/QĐ-UBND 26/10/2016 24.159 10.000 11.000 1 UBND huyện S óc Sơn 6 Cải tạo, nâng cấp trường THCS Hồng Kỳ 1 X ã Hồng Kỳ 2016-2017 XD 3 phòng, chức năng, nhà giáo dục thể chất, nhà để xe, hệ thống HTKT + thiết bị, cải tạo khối nhà học cũ 6166/QĐ-UBND 24/10/2013 14.982 4.000 9 .000 1 UBND huyện S óc Sơn 7 Xây dựng Trường mầm non Nam Sơn khu Thanh Hà 1 Xã Nam Sơn 2016-2017 Xây khối nhà 02 tầng 6 phòng học, hạng mục phụ trợ đồng bộ, PCCC, thiết bị 5586/QĐ -UBND 25/ 10/2016 14.068 4.000 8.000 1 UBND huyện S óc Sơn 8 Xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước rác hai bên tuyến đường nối từ tỉnh lộ 35 đi cổng phía Nam Bãi rác Nam Sơn 1 Xã Nam Sơn 2016-2017 L=3,6km 5630/QĐ-UBND 26/10 /2016 11 .519 5.000 3.500 1 UBND huyện S óc Sơn 9 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường liên thôn xã Hồng Kỳ 1 Xã Hồng Kỳ 2016-2017 L=5km; đường GTNT loại A; B=5-6m 5028/QĐ-UBND 16/9/2016 10.550 8.000 1.500 1 UBND huyện Sóc Sơn 10 Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Xuân Bảng, thôn Đông Hạ (giai đoạn 1) - xã Nam Sơn 1 xã Nam Sơn 2016-2017 L=5km; đ ường GTNT loại A; B=5-6m 5585/QĐ-UBND 25/10/2016 9.732 8.000 1.000 1 UBND huyện Sóc S ơn 11 Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thôn Liên Xuân - xã Nam Sơn 1 xã Nam Sơn 2016-2017 L=5 k m; đường GTNT loại A; B=5-6m 5573/QĐ-UBND 24/10/2016 14.353 8.000 4.500 1 UBND huyện Sóc S ơn 12 Kiên cố hóa hệ thống kênh trạm bơm xóm Đình, trạm bơm Lai Sơn xã Bắc sơn 1 Xã Bắc Sơn 2016-2017 L=3 . 355m 1 0037/QĐ-UBND 24/10/2012 5.706 5.200 1 UBND huyện Sóc S ơn 13 Kiên cố hóa hệ thống kênh thôn Tiên Chu - Nam Lý - Lương Đình, xã Bắc Sơn 1 Xã Bắc Sơn 2016-2017 L=7,36 k m 7255/QĐ-UBND 30/10/2015 12.158 10.000 1 UBND huyện Sóc S ơn 14 Kiên cố hóa hệ thống kênh hồ Cầu Bãi, xã Bắc Sơn 1 Xã Bắc Sơn 2016-2017 L=5,46km 7255/QĐ-UBND 30/10/2015 9.883 8.000 1 UBND huyện Sóc S ơn 15 Kiên cố hóa hệ thống kênh thôn Đô Lương - Phúc Xuân, xã Bắc Sơn 1 Xã Bắc Sơn 2016-2017 L=5.306,25m 10040/QĐ-UBND 24/10/2012 9.466 8.600 1 UBND huyện Sóc S ơn 16 Nâng cấp trạm bơm Kim Sơn và hệ thống kênh mương đầu mối xã Hồng Kỳ 1 xã Hồng Kỳ 2016-2017 L=2km, cải tạo trạm bơm 8604/QĐ-UBND 28/10/2011 3.666 3.300 1 UBND huyện Sóc Sơn 17 Nâng cấp trạm bơm Gò Sỏi và hệ thống mương đầu mối xã Hồng Kỳ 1 xã Hồng Kỳ 2016-2017 L=1,5km, cải tạo trạm bơm 86 00 /QĐ-U B ND 28/10/2011 3.210 3.000 1 UBND huyện Sóc S ơn 18 Xây dựng trạm bơm Bắc Hiên và mương đầu mối - Xã Hồng Kỳ 1 xã Hồng Kỳ 2016-2017 L=1km, cải tạo trạm bơm 860 1/ QĐ-UBND 28/10/2011 4.112 3.700 1 UBND huyện Sóc S ơn 19 Xây dựng trạm bơm Cà phê và mương đầu mối xã Hồng Kỳ 1 xã Hồng Kỳ 2016-2017 L=1km, cải tạo trạm bơm 8605/QĐ-UBND 28/10/2011 3.461 3.100 1 UBND huyện Sóc S ơn 20 Kiên cố hóa kênh Đồng Hòa nối dài kênh cấp II Đình Thông, xã Hồng Kỳ 1 xã Hồng Kỳ 2016-2017 công trình cấp IV, L=1Km 8606/QĐ-UBND 2 8 /10/2011 1.785 1.600 1 UBND huyện Sóc Sơn 21 Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới hồ Hoa Sơn 1 X ã Nam Sơn 2016-2017 L=8Km 5678/QĐ-UBND 27/10/2016 11.496 7.000 3.000 1 UBND huyện Sóc S ơn 22 Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới hồ Non Chùa, cửa rừng xóm 5, xã Nam Sơn 1 Xã Nam Sơn 2016-2017 L=7Km 5689/QĐ-UBND 28/10/2016 10.297 7.000 2.000 1 UBND huyện Sóc S ơn 23 Xây dựng trạm bơm và hệ thống kênh dẫn hồ Tân Bình, hồ Non Hơn, xã Nam Sơn 1 Xã Nam Sơn 2016-2017 L=1km, cải tạo trạm bơm 4185/QĐ-UBND 15/8/2015 6.120 5.900 1 UBND huyện Sóc S ơn HUYỆN THẠCH THẤT 1 8 222.053 88.384 21.800 60.000 34.000 4 5 Phục vụ GPMB khu CNC Hòa Lạc, Nhà máy XLCT Lại Thượng I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 1 1 141.762 88.384 26.000 15.000 1 1 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 7 80.291 21.800 34.000 19.000 3 4 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 1 1 141.762 88.384 26 . 000 15.000 1 1 1 Trường MN trung tâm xã Hữu Bằng 1 Xã Hữu Bằng 2014-2016 20 ph òng học 7295 /Q Đ-U B ND 25/10/2011 45.632 36.100 6.000 1 UBND huyện Thạch Thất 2 Đường tỉnh 419 đi Tân Xã 1 H.Thạch Thất 2016-2017 5, 3 km 1429/QĐ-UBND 28/5/2008, 5129/QĐ-UBND 09/10/2015 96.130 52.284 20.000 15 000 1 UBND huyện Thạch Thất II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 7 80.291 21.800 34.000 19.000 3 4 * Lĩnh vực trường học 1 Trường trung học cơ sở BPC giai đoạn 2 1 Xã Thạch Hòa 2016-2017 Đạt chuẩn QG 1663/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 13.914 3.000 5.000 5 000 1 UBND huyện Thạch Thất 2 Tiểu học khu dân dụng BPC giai đoạn 2 1 X ã Thạch Hòa 2016-2017 Đạt chuẩn QG 1664/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 14.187 3.000 5.000 5.000 1 UBND huyện Thạch Thất 3 Trường MN Khoang Mè xã Hạ Bằng 1 Xã Hạ Bằng 2016-2017 6747/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 10.697 7.000 3.000 1 UBND huyện Thạch Thất 4 Trường Tiểu học xã Tân Xã 1 X ã Tân Xã 2016-2017 1510/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 7.300 3.500 3.500 1 UBND huyện Thạch Thất 5 Trường THCS xã Bình Yên 1 Xã B ì nh Yên 2016-2017 4205/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 9.202 5.000 3.500 1 UBND huyện Thạch Thất * Lĩ nh vực Văn hóa 1 Nhà văn hóa, bưu điện, thể thao khu dân dụng BPC 1 Xã Thạch Hòa 2016-2017 1550m 2 1665/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 14.991 3.000 5.000 6.000 1 UBND huyện Thạch Thất * L ĩ nh vực thủy lợi 1 Cứng hóa kênh mương thủy lợi nội đồng xã Đồng Trúc 1 Xã Đồng Trúc 2016-2017 5,0km 167 8 /QĐ-UBND ngày 30/3/2016 10.000 4.300 5.000 1 UBND huyện Thạch Thất HUY Ệ N ỨNG HÒA 1 49.946 40.500 5.000 1 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 1 49.946 40.500 5.000 1 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 1 49.946 40.500 5.000 1 1 Bãi rác thải hợp vệ sinh phía Nam huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2013-2016 X â y mới 3000m 2 488/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 49.946 40.500 5.000 1 UBND huyện Ứng Hòa THỊ XÃ SƠN TÂY 8 135.491 14.500 30.000 30 . 000 50.000 2 6 Phục vụ GPMB Khu XLCT Xuân Sơn I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 72.218 14.500 30.000 21.000 1 2 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 5 63.273 30.000 29.000 1 4 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 72.218 14.500 30.000 21.000 1 2 1 Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn xã Xuân Sơn 1 X ã Xuân Sơn 2014 - 2016 Cải t ạo 1029/QĐ-UBND 29/10/2012, 1972/QĐ-UBND 31/12 /2014 28.621 11.500 14.000 1 UBND Thị xã Sơn Tây 2 Chợ Mía Đường Lâm 1 Đường Lâm 2015-2017 Xây mới 626/QĐ-UBND 06/ 6 /2012 13.731 1.000 6.000 6.000 1 UBND Thị xã Sơn Tây 3 Cải tạo, nâng cấp đường 413 đi Kỳ Sơn, xã Xuân Sơn 1 Xã Xuân Sơn 2015-2017 Cải tạo, sửa chữa 1486/QĐ-UBND 04/12/2014 29.866 2.000 10.000 15.000 1 UBND Thị xã Sơn Tây II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 5 63.273 30.000 29.000 1 4 1 Đường giao thông liên xã Xuân S ơn - T ả n Lĩnh ( 6 nhánh) 1 Xuân Sơn 2017- 2020 L= 2.739,22 m, gồm 6 nh á nh GTNT cấp A, Bm=3,5m 185a/QĐ-UBND n g ày 24/3/2016 15.000 7.000 7.000 1 UBND Thị xã Sơn Tây 2 Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn, thôn An Sơn, Nhân Lý, Kỳ Sơn, xã Xuân Sơn 1 Xuân Sơn 2017-2020 3,5km GTNT cấp A, tuyến chính có Bm=5m, tuyến nhánh Bm=3-3,5m 1689a/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 14 . 930 7.000 7.000 1 UBND Thị xã Sơn Tây 3 Đường từ 413 đi đường 414 (xóm Gia Vũ) 1 Xuân Sơn 2016 L= 1 ,2km, GTNT c ấ p A, Bm = 4m 1700/QĐ-UBND ng à y 20/10/2011 4.379 4.000 1 UBND Thị xã Sơn Tây 4 Cải tạo, nạo vét đập cầu lối và đập ghém xã Xuân Sơn (Nạo vét 02 hồ đập với tổng diện tích 2,069ha. Cải tạo mặt đường quanh đầm, kè đá xây, cống thoát nước) 1 Xuân Sơn 2017-2020 d iện tích 2,069ha 100a/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 14.974 6.000 8.000 1 UBND Thị xã Sơn Tây 5 Xây dựng ô chôn lấp bùn thoát nước tại khu XLCT Xuân Sơn, Sơn Tây 1 Xuân Sơn 2016-2017 Xây dựng 4 ô chôn lấp bùn 1282/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 13.990 6.000 7.000 1 UBND Thị xã Sơn Tây QUẬN NAM TỪ LIÊM 1 60.995 21.000 6.000 1 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 1 60.995 21.000 6.000 1 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 1 60.995 21.000 6.000 1 1 Xây dựng trường mầm non Phương Canh, phường Phương Canh 1 Nam T ừ Liêm 2015-2016 Nhà 3 t ầ ng 14 phòng 2054/QĐ-UBND 18/9/2014 3228/QĐ-UBND 06/8/2015 60.995 21.000 6.000 1 UBND quận Nam Từ Liêm Phần còn lại ngân sách Quận bố trí PHỤ LỤC SỐ 4 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án Số dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Năng lực thiết kế Dự án/CTĐT được duyệt Lũy kế từ KC đến hết năm 2015 Dự kiến kế hoạch 2016-2020 CTHT 2016 CTHT 2017 Chủ đầu tư Ghi chú Số, ngày QĐ Tổng mức đầu tư Tổng cộng 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TỔNG C Ộ NG 45 897.044 261.374 955.000 195.000 190.000 190.000 190.000 190.000 14 21 A D Ự PHÒNG 95.500 31.500 32.000 32.000 B PHÂN BỔ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ 45 897.044 261.374 859 . 500 195.000 190.000 158.500 158.000 158.000 14 21 Dự án chuyển tiếp 43 857.643 261 . 374 372.500 195.000 1 77.500 14 21 Dự án mới dự kiến khởi công 2017- 2020 2 39.401 12. 500 12.500 B1 THỊ XÃ SƠN TÂY 2 43.187 30.900 6.500 6.500 2 I Dự án chuyển tiếp 2 43.187 30.900 6 . 500 6.500 2 1 Trường THCS Đường Lâm thị xã Sơn Tây 1 Sơn T â y 2012-2014 Nhà lớp học 3 tầng, nhà tập đa năng và các công trình phụ trợ 985/QĐ-UBND ngày 29/10/2010; 752/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 29.958 23 . 400 3.000 3.000 1 UBND thị xã Sơn Tây 2 Trường Tiểu học Phú Thịnh 1 Sơn T â y 2012-2015 Nhà lớp học 3 tầng, nhà tập đa năng 1723/QĐ-UBND ngày 22/9/2010; số 1096/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 13.229 7.500 3.500 3.500 1 UBND thị xã Sơn Tây B2 HUYỆN BA VÌ 1 14.993 13.500 4.000 9.500 1 I Dự án chuyển tiếp 1 14.993 1 3.500 4.000 9.500 1 1 Trường mầm non Tống Bạt - khu Đồi Dạ 1 Ba V ì 2016-2017 462/QĐ-UBND ngày 07/6/2011, 1265/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 14.993 13.500 4.000 9 . 500 1 UBND huyện Ba Vì B3 HUYỆN CHƯƠNG MỸ 4 98.232 15.800 39.000 1 8 .500 20.500 1 I Dự án chuyển tiếp 3 72.725 1 5.800 31.000 18.500 12.500 1 1 Trường mầm non trung tâm xã Trung Hòa 1 Chương Mỹ 2015-2016 10 phòng học, các hạng mục phụ trợ 6170/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 14.997 5.500 5.500 5 500 1 UBND huyện Chương Mỹ 2 Trường THCS Phụng Châu, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2015-2017 1325/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 29.520 10.300 11.500 6.000 5.500 UBND huyện Chương Mỹ 3 Trường mầm non trung tâm xã Lam Điền 1 Chương Mỹ 2016-2018 5 015/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 28.208 14.000 7.000 7.000 UBND huyện Chương Mỹ II Dự án mới khởi công giai đoạn 2017-2020 1 25.507 8. 0 00 8.000 1 Trường Mầm non khu Trung tâm Thượng Vực, xã Thượng Vực 1 Chương Mỹ 2017-2018 9136/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 25.507 8.000 8.000 UBND huyện Chương Mỹ B4 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 1 5.500 4.000 4.000 1 I Dự án chuyển tiếp 1 5.500 4. 000 4.000 1 1 Trường Tiểu học Liên Hồng; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học 1 Đan Phượng 2016 2 tầng 8 phòng học 1 200/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 5.500 4.000 4.000 1 UBND huyện Đan Phượng B5 HUYỆN ĐÔNG ANH 1 29.207 6.450 14.000 5.000 9.000 I Dự án chuyển tiếp 1 29.297 6.450 14.000 5. 000 9.000 1 Xây dựng trung tâm mầm non thôn Tiên Hội, xã Đông Hội 1 Đông Anh 2016-2018 06 nhóm lớp 3282/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 29.207 6.450 14.000 5.000 9.000 UBND huyện Đông Anh NSTP hỗ trợ 70%, NS huyện bố trí 6 tỷ đồng B6 HUYỆN GIA LÂM 2 44.927 8.500 19.500 10.000 9.500 1 1 I Dự á n chuyển tiếp 2 44.927 8.500 19.500 1 0.000 9.500 1 1 1 Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ 1 Gia L â m 2015-2017 Xây dựng 12 nhóm lớp học và các hạng mục phụ trợ 3 1 99/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 27.874 8.500 5.000 5.000 1 UBND huyện Gia Lâm NS huyện bố trí vốn hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng năm 2016 2 Xây dựng trường tiểu học Văn Đức 1 Gia Lâm 2016-2017 Phá dỡ nhà cấp 4 một tầng, xây dựng bổ sung nhà học 3 tầng 12 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ 4163/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 17.053 14.500 5 . 000 9.500 1 UBND huyện Gia Lâm B7 HUYỆN HOÀI ĐỨC 1 8.843 3.500 3.500 3.500 1 I Dự án chuyển tiếp 1 8 .843 3.500 3.500 3.500 1 1 Trường mầm non Dương Liễu 1 Hoài Đức 2015-2017 Xây dựng nhà lớp học 2 tầng và các phòng chức năng 3366/QĐ - UBND ngày 24/10/2012 8.843 3.500 3.50 0 3.500 1 UBND huyện Hoài Đức B8 HUYỆN MÊ LINH 1 29.264 6.100 19.500 5.000 14.500 1 I Dự á n chuy ể n tiếp 1 29.264 6.100 19.500 5.000 14.500 1 1 Trường mầm non Kim Hoa 1 Mê Linh 2016-2018 2 tầng 6323/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 29.264 6.100 19.500 5.000 14.500 1 UBND huyện Mê Linh NSTP hỗ trợ 70%, NS huyện bố trí 6 tỷ đồng B9 HUYỆN M Ỹ Đ Ứ C 6 134.091 49.500 49.000 27.500 21.500 2 2 I Dự án chuyển tiếp 6 134.091 49.500 49.000 27.500 21.500 2 2 1 Trường THCS xã Tuy Lai 1 Mỹ Đức 2012-2015 19 phòng học, các phòng bộ môn 1539/QĐ-UBND ngày 03/8/2011; số 2275/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 14.991 12.000 2.000 2.000 1 UBND huyện Mỹ Đức 2 Trường mầm non xã Xuy Xá 1 Mỹ Đức 2013-2015 Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng học và các công trình phụ trợ 2397/QĐ-UBND ngày 21/10/2012 14.996 11.500 2.000 2.000 1 UBND huyện Mỹ Đức 3 Trường THCS Hợp Thanh 1 Mỹ Đức 2015-2017 Nhà lớp học bộ môn, hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ 2129/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 14.995 5.300 8.000 4.000 4.000 1 UBND huyện Mỹ Đức 4 Trường tiểu học Hương Sơn A 1 Mỹ Đức 2015-2017 Nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ 156/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 29.907 10 . 500 15.000 6.500 8.500 1 UBND huyện Mỹ Đức 5 Trường tiểu học xã Phù Lưu Tế 1 Mỹ Đức 2015-2017 Nhà lớp học, nhà hiệu bộ 1899/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 29.213 10.200 10.500 5.500 5.000 UBND huyện Mỹ Đức 6 Trường mầm non TT xã Hồng Sơn khu trung tâm 1 Mỹ Đức 2016-2018 1311/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 29.989 11.500 7.500 4.000 UBND huyện Mỹ Đức B10 HUYỆN PHÚ XUYÊN 4 68.050 19.000 31.000 17.500 13.500 1 2 I Dự án chuyển tiếp 4 68.050 19.000 31.000 17.500 13.500 1 2 1 Xây dựng mới phòng khám đa khoa khu vực Tri Thủy 1 Phú Xuyên 2013-2015 Xây mới PK ĐK 3 tầng 3455/QĐ-SYT-KH ngày 30/10/2010 14.945 9.000 3.000 3.000 1 UBND huyện Phú Xuyên 2 Trường mầm non Văn Hoàng 1 Phú Xuyên 2015-2017 Xây dựng mới nhà 3 tầng; lớp học, phòng bộ môn, khu hành chính và các hạng mục phụ trợ 5033/QĐ-UBND ng à y 17/10/2014 14.329 5.000 7.500 4.000 3.500 1 UBND huyện Phú Xuyên 3 Trường THCS thị trấn Phú Xuyên 1 Phú Xuyên 2015- 2017 Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ 4807/QĐ-UB N D ngày 03/10/2014 14.776 5.000 8.000 4.000 4.000 1 UBND huyện Phú Xuyên 4 Trường mầm non trung tâm Minh Tân 1 Phú Xuyên 2016- 2018 716/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 24.000 12.500 6.500 6.000 UBND huyện Phú Xuyên B 11 HUYỆN PHÚC THỌ 3 48.910 15.800 22.000 11.000 11.000 2 I Dự án chuyển tiếp 3 48.910 15.800 22.000 11.000 11.00 0 2 1 Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Tảo 1 Phúc Thọ 2016-2018 Xây mớ i PKĐK 3 tầng 3457/QĐ-SYT ngày 30/10/2010 14.753 9.000 4.000 2.000 2.000 1 UBND huyện Phúc Thọ 2 Trường tiểu học xã Liên hiệp huyện Phúc Thọ 1 Phúc Thọ 2015-2017 Nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ, nhà tập đa năng và các hạng mục phụ trợ 4044a/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 19.657 6.800 10.000 5 . 000 5.000 1 UBND huyện Phúc Thọ 3 Cải tạo nâng cấp trường mầm non xã Ngọc Tảo 1 Phúc Th ọ 2016-2018 Nhà lớp học, hiệu bộ 5608/QĐ-UB ngày 31/12/2013 14.500 8 .000 4.000 4.000 UBND huyện Phúc Thọ B12 HUYỆN QUỐC OAI 3 48.086 9.300 33.500 12.000 21.500 3 I Dự án chuyển tiếp 3 48.086 9.300 33.500 1 2.0 0 0 21.500 3 1 Trường mầm non trung tâm xã Sài Sơn 1 Quốc Oai 2015-2017 Nhà lớp học 2 tầng, phòng chức năng, nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ 2994/QĐ-UBND ngày 11/10/2010; 4545a/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 13.787 4.000 9.000 3.000 6.000 1 UBND huyện Quốc Oai 2 Trường THCS Đồng Quang 1 Quốc Oai 2016-2018 2 tầng, 8 ph ò ng 2575/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 14.816 12.000 5.000 7.000 1 UBND huyện Quốc Oai 3 Trường Tiểu học xã Thạch Thán 1 Qu ố c Oai 2015-2017 3 tầng 1 8 phòng 3541/QĐ-UBND ngày 21/10/2009; 4790/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 19.483 5.300 12.500 4.00 0 8.500 1 UBND huyện Quốc Oai B13 HUYỆN SÓC SƠN 2 46.708 1 0.424 19.000 10.000 9.000 1 1 I Dự án chuyển tiếp 2 46.708 10.424 19.000 1 0.000 9.000 1 1 1 Trường mầm non Tân Minh khu B 1 Sóc Sơn 2014-2016 Xây mới khối nhà 2 tầng 6 phòng học, 01 phòng đa năng 4772/QĐ-UBND ngày 3/9/2013 26.708 10.424 5.000 5.000 1 UBND huyện Sóc Sơn Huyện đã chi 6,4 tỷ đồng để thực hiện công tác GPMB 2 Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Trung Giã (khu B) 1 Sóc Sơn 2016-2018 Xây mới khối nhà học và nhà hiệu bộ 2 tầng, cải tạo nhà học 2 tầng cũ, xây dựng đồng bộ hạng mục phụ trợ, HTKT, mua sắm thiết bị 6263/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 20.000 14.000 5.000 9.000 1 UBND huyện Sóc Sơn Huyện đã bố trí 3,6 tỷ đồng thực hiện dự án B1 4 H UYỆN THẠCH TH Ấ T 1 29.930 19.000 8.000 11.000 1 I Dự án chuyển tiếp 1 29 . 930 19.000 8.000 11.000 1 1 Nhà trẻ 19/5 thị trấn Liên Quan 1 Thạch Thất 2016-2018 Phòng chức năng, công trình phụ trợ 5850/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 29.930 19.000 8.000 11.000 1 UBND huyện Thạch Thất Ngân sách huyện đã ứng 7,5 tỷ phục vụ GPMB và xây lắp B15 HUYỆN THANH OAI 3 44.557 10.300 27.000 14.000 13.000 3 I Dự án chuyển tiếp 3 44.557 10.300 27.000 14.000 13.000 3 1 Trường THCS xã Phương Trung 1 Thanh Oai 2015-2017 Nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà lớp học bộ môn 3 tầng và các hạng mục phụ trợ 2867/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 14 . 620 5.000 7.500 4.000 3.500 1 UBND huyện Thanh Oai 2 Trường THCS xã Liên Châu 1 Thanh Oai Từ năm 2013 Nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà lớp học bộ môn 3 tầng 1223b/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 14.961 5.300 7.500 4.000 3.500 1 UBND huyện Thanh Oai 3 Trường MN thôn Đàn Viên xã Cao Viên 1 Thanh Oai 2016 - 2018 nhà lớp học 2T, nhà lớp học chức năng, các hạng mục phụ trợ 1419/QĐ-UBND ngày 24/10/2011; 2163/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 14.976 12.000 6.000 6.000 1 UBND huyện Thanh Oai B16 HUYỆN THANH T R Ì 2 41.695 24.000 10.500 7.000 3.500 1 1 I Dự án chuyển tiếp 2 41.695 24.000 10.500 7.000 3. 5 00 1 1 1 Xây dựng trung tâm y tế huyện Thanh Trì 1 Thanh Trì 2013-2015 306/QĐ-KH&ĐT ngày 29/10/2012 29.963 20.000 4.000 4.000 1 UBND huyện Thanh Trì 2 Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Vạn Phúc, huyện Thanh Trì 1 Thanh Trì 2015-2017 Xây mới nhà lớp học 3 tầng kết hợp các phòng chức năng 6082/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 11.732 4.000 6.500 3.000 3.500 UBND huyện Thanh Trì B17 HUYỆN THƯỜNG TÍN 4 71.973 24.000 20.000 12.000 8.000 2 1 I Dự án chuyển tiếp 3 58.079 24.000 15.500 12.000 3.500 2 1 1 Trường mầm non trung tâm xã Nhị Khê 1 Thường Tín 2013-2015 Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng học và các công trình phụ trợ 1436/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 24.887 17.000 3.000 3.000 1 UBND huyện Thường Tín 2 Trường THCS xã Tự Nhiên 1 Thường Tín 2015-2017 Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học, nhà bộ môn, đa năng 2889/QĐ-UBND ngày 22/10/2010; 669/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 23.705 7.000 5.000 5.000 1 UBND huyện Thường Tín NSTP hỗ trợ 70%, NS huyện bố trí phần còn lại 3 Trường THCS Quất Động 1 Thường Tín 2016-2018 3660/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 9.487 7.500 4.000 3.500 1 UBND huyện Thường Tín II Dự án mới dự kiến khởi công 2017- 2020 1 1 3.894 4.500 4.500 1 Trường tiểu học xã Văn Tự 1 Thường Tín 2017-2018 X â y mới 600 0 /QĐ-UBND ngày 28/10/2016 13.894 4.500 4.500 UBND huyện Thường Tín B18 HUYỆN ỨNG HÒA 4 88.891 27.800 34.500 19.500 15.000 1 2 I Dự á n chuyển tiếp 4 88 . 891 27 . 800 34.500 19.500 15.000 1 2 1 Phòng khám đa khoa khu vực Lưu Hoàng 1 Ứ ng Hòa 2013-2014 Xây mới PKĐK 3 tầng 3456/QĐ-SYT ngày 30/10/2010 14.900 9.000 2.000 2.000 1 UBND huyện Ứng Hòa 2 Trường THCS xã Đội Bình 1 Ứ ng Hòa 2015-2017 Nhà hiệu bộ, nhà lớp học bộ môn 3 tầng 810/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 14.970 5.300 8.000 4.0 00 4.000 1 UBND huyện Ứng Hòa 3 Trường mầm non trung tâm xã Đại Cường 1 Ứ ng Hòa 2015-2017 Nhà lớp học 2 tầng, 12 phòng 6000 /QĐ-UBND ngày 26/10/2013 29.921 13.500 12.500 6.500 6.000 1 UBND huyện Ứng Hòa NS huyện bố trí 3 tỷ đồng 4 Trường THCS xã Hòa Nam 1 Ứ ng Hòa 2016-2018 149/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 29. 1 00 12.000 7 . 000 5 . 000 UBND huyện Ứng Hòa PHỤ LỤC SỐ 5 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 CỦA CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THÀNH PHỐ Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục chương trình/dự án Cấp dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Mục tiêu, chỉ tiêu/ Năng lực thiết kế Dự án/ chủ trương đầu tư được duyệt Lũy kế số vốn đã bố trí giải ngân từ KC đến 31/01/2016 Kế hoạch đầu tư 5 năm 2016-2020 CTHT 2016-2020 Chủ đầu tư Ghi chú B C Số, ngày QĐ TMĐT Tổng số vốn Trong đó Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TỔNG SỐ 3 71 7,773,6 2 3 420,507 6,436,000 1 ,6 1 3,050 1,409,750 1,199,100 1,177,200 1,036,900 74 A CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 69 5,684,304 222,650 5,430,000 1,460,000 1,216,800 979,100 957,200 816,900 69 I CTMTQG Giảm nghèo bền vững Chương trình sử dụng vốn sự nghiệp II CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 69 5,684,304 222,650 5,430,000 1,4 6 0,000 1,216,800 979,100 957,200 816,900 69 1 Hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (05 tỷ đồng/xã) 73 0 ,000 730,000 270,000 11 0,000 110,000 110,000 130,000 - Sơn Tâ y 3 x ã 15,000 15,000 5,000 5,000 5,000 - Ba V ì 17 xã 85,000 85,000 1 5,000 5,000 10,000 25,000 30,000 - Chương Mỹ 13 x ã 65,000 65,000 30,000 5,000 10,000 10,000 10,000 - Đan Ph ư ợng - Đông Anh 2 xã 10,000 10,000 10,000 - Gia Lâm 5 xã 25,000 25,000 10,000 15,000 - Hoài Đức 2 xã 10,000 10,000 10,000 - Mê Linh 7 xã 35,000 35,000 25,000 10,000 - Mỹ Đúc 13 xã 65,000 65,000 20,000 10,000 10,000 10,000 15,000 - Phú Xuyên 14 xã 70,000 70,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - Phúc Thọ 5 xã 25,000 25,000 15,000 5,000 5,000 - Quốc Oai 10 x ã 50,000 50,000 30,000 10,000 10,000 - Sóc S ơn 9 xã 45,000 45,000 15,000 5,000 5,000 10,000 10,000 - Thạch Th ấ t 9 xã 45,000 45,000 10,000 10,000 25,000 - Thanh Oai 9 x ã 45,000 45,000 10,000 5,000 5,000 10,000 15,000 - Thanh Tr ì - Thường T í n 12 xã 60,000 60,000 25,000 5,000 10,000 10,000 10,000 - Ứng Hòa 16 xã 80,000 80,000 10,000 10,000 10,000 25,000 25,000 2 Hỗ trợ kiên cố hóa thủy lợi nội đồng, giao thông thôn xóm theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 3, 455 ,453 3,400,000 670,000 696, 8 00 709,100 687,200 636,900 Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 cho phép tiếp tục thực hiện - Sơn T â y 48,3km GTNT, 176,8km kênh mương 79,080 79,000 27,800 25,000 26,200 - Ba Vì 119,6km GTNT, 156,5km kênh mương 111,562 110,000 59,800 10,000 10,000 15,000 15,200 - Chương Mỹ 687,3km GTNT, 875,9km kênh mương 633,916 625,000 60,800 100,000 140,000 160,000 164,200 - Đan Phượng 51,4km GTNT, 53,6km kênh mương 43,826 43,000 11,000 32,000 - Đông Anh 88,5km GTNT 47,790 47,000 9,100 37,900 - Gia L â m 121,1km GTNT, 220,4km kênh mương 131,502 130,000 23,400 50,000 56,600 - Hoài Đ ứ c 129,7km GTNT, 311,8km kênh mương 163,586 160,000 44,000 56,000 60,000 - Mê Linh 113,0km GTNT, 148,8km kênh mương 105,633 105,000 48,700 30,000 26,300 - Mỹ Đ ứ c 75,5km GTNT, 318,7km kênh mương 136,386 135,000 54,400 15,000 15,000 25,000 25,600 - Phú Xuyên 367,1km GTNT, 395,4km kênh mương 316,878 310,000 47,400 40,000 40,003 90,000 92,600 - Phúc Thọ 149,8km GTNT, 392,5km kênh mương 198,638 195,000 34,800 50,000 50,000 60,200 - Quốc Oai 496,0km GTNT, 647,4km kênh mương 462,061 458,000 29,000 70,000 100,000 130,000 129,000 - S ó c Sơn 489,9km GTNT, 519,8km kênh mương 420,487 415,000 39,600 70,000 80,000 110,000 115,400 - Thạch Thất 101,8km GTNT, 197,3km kênh mương 114,187 110,000 30,000 30,000 50,000 - Thanh Oai 231,9km GTNT, 152,3km kênh mương 170,897 165,000 45,900 20,000 20,000 40,000 39,100 - Thanh Tr ì 81,5km GTNT, 45,9km kênh mương 57,810 57,000 21,100 35,900 - Thư ờ ng Tín 79,8km GTNT, 28,5km kênh mương 51,629 51,000 26,800 5,000 5,000 7,000 7,200 - Ứ ng Hòa 204,4km GTNT, 330,8km kênh mương 209,585 205,000 56,400 20,000 30,000 50,000 48,600 3 H ỗ trợ các huyện đăng k ý đạt chuẩn nông thôn mới (30 tỉ đồng/ huyện) 300,000 120,000 60,000 60,000 60,000 - Sơn Tây 79,080 30,000 30,000 - Đan Phượng 43,826 30,000 30,000 - Đông Anh 47,790 30,000 30,000 - Gia Lâm 131,502 30,000 30,000 - Ho à i Đức 163,586 30,000 30,000 - M ê Linh 105,633 30,000 30,000 - Phúc Thọ 198,638 30,000 30,000 - Quốc Oai 462,061 30,000 30,000 - Sóc Sơn 420,487 30,000 30,000 - Thanh Tr ì 57,810 30,000 30,000 - Thường Tín 51,629 4 Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 69 1 ,498,851 222,650 1, 000,000 400,000 350,000 100,000 100,000 50,000 69 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 69 1,283,860 222,650 856,500 400,000 350,000 1 00,000 6,500 69 Dự án khởi công năm 2016 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 214,991 143,500 93,500 50,000 4.1 Lĩnh vực y tế 1 8,600 7,000 4,000 3,000 1 4.1.1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 1 8,60 0 7,000 4,000 3,000 1 1 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Đông Xuân 1 Đông Xuân - Quốc Oai 2016-2020 Xây mới, đảm bảo đạt chuẩn QG về y tế 2393/QĐ-UBND; 15/10/2012 8,600 7,000 4,000 3,000 1 UBND huyện Quốc Oai 4.2 Lĩnh vực thủy l ợ i 9 163,172 35,000 103,200 53,200 22,000 28,000 9 4.2.1 Dự án chuyển tiếp t ừ giai đoạn 2011-2015 9 134,064 35,0 0 0 75,200 53,200 22,000 9 1 Cải tạo, nâng cấp vai, mương xã Yên Bài 1 Yên B à i - Ba V ì 2016-2020 Xây mới vai đập giữ nước và hệ thống kênh mương dẫn nước dài 3km 2019/QĐ-UBND; 31/12/2013 8,738 7,000 5,000 2,000 1 UBND huyện Ba V ì 2 Cải tạo, nâng cấp vai, mương xã Ba Trại 1 Ba Trại - Ba Vì 2016-2020 Xây mới vai đập giữ nước và hệ thống kênh mương dẫn nước dài 3,5km 2020/QĐ-UBND; 31/12/2013 12,084 11,000 8,000 3,000 1 UBND huyện Ba V ì 3 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh, vai đập xã Minh Quang 1 Minh Quang - Ba Vì 2016-2020 Xây mới vai đập giữ nước và hệ thống kênh mương dẫn nước dài 3,8km 2021/QĐ-UBND; 31/12/2013 13, 6 38 10,000 6,000 4,000 1 UBND huyện Ba V ì 4 Xây dựng kênh tưới từ hồ Lụa di Đồng Bướm, xã Yên Bình 1 Yên B ì nh - Thạch Thất 2016-2020 Xây mới hệ thống kênh mương dẫn nước dài 3,0km 6568/QĐ-UBND; 30/10/2013 8,163 6,000 5,000 1,000 1 UBND huyện Thạch Thất 5 Bai mương dẫn nước thôn Luồng, Đầm Bối, Đồng Tơi, Đồng Hội, xã Yên Trung 1 Yên Trung - Thạch Thất 2016-2020 Xây mới bai đập giữ nước và hệ thống kênh mương dẫn nước dài 4km 6494/QĐ-UBND; 15/10/2012 11,365 5,000 200 200 1 UBND huyện Thạch Thất DA hoàn thành, kết thúc DA do vướng GPMB 6 Cải tạo hồ vai làng và hệ thống mương tưới xã Phú Mãn 1 Phú M ã n - Quốc Oai 2016-2020 Nạo vét lòng hồ và xây mới 4km kênh mương 3754/QĐ-UBND; 30/10/2013 14,865 5,000 8,000 8,000 1 UBND huyện Quốc Oai 7 Xây dựng Trạm bơm tưới xã Đông Xuân 1 Đông Xuân - Q uố c Oai 2016-2020 XD mới trạm bơm phục vụ tưới 80đất nông nghiệp 3755/QĐ-UBND; 30/10/2013 11,327 7,000 3,000 3,000 1 UBND huyện Quốc Oai 8 Xây dựng, cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng xã Đông Xuân 1 Đông Xuân - Quốc Oai 2016- 2020 Xây mới hệ thống kênh mương dẫn nước dài 4,5km 3752/QĐ-UBND; 30/10/2013 14,046 12,000 8,000 4,000 1 UBND huyện Quốc Oai 9 Kè chống sạt lở đê bao vùng 700 1 An Phú - Mỹ Đức 2016- 2020 Hộ chân, kè dài 3km 1623/QĐ-UBND 18/8/2011; 1355/QĐ-UBND 21/7/20 1 4 39,838 18,000 18,000 10,000 8,000 1 UBND huyện Mỹ Đức 4.2.3 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 29,108 28,000 28,000 4.3 Lĩnh vực giao thông 40 971,338 54,150 716,800 224,800 270,000 100,000 72,000 50,000 40 4.3.1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 40 785,455 54,150 601,300 224,800 270,000 100, 0 00 6,500 40 1 Đường giao thông thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì 1 Ba Vì - Ba V ì 2016- 2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 1,5km 1606/QĐ-UBND; 08/11/2013 6,791 5,000 4,000 1,000 1 UBND huyện Ba V ì 2 Đường giao thông thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì 1 Ba Vì - Ba Vì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 1,5km 1607/QĐ-UBND; 08/11/2013 14,999 11,000 5,000 6,000 1 UBND huyện Ba Vì 3 Đường giao thông thôn Yên Sơn, xã Ba Vì 1 Ba Vì - Ba Vì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 1608/QĐ-UBND; 08/11/2013 18,285 16,000 10,000 6,000 1 UBND huyện Ba Vì 4 Đường Minh Quang-Ba Trại 1 Minh Quang - Ba Trại 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT loại A, chiều dài 4,5 km 379/QĐ-UBND 24/4/2013 44,244 2,000 37,000 10,000 11,000 16,0 00 1 UBND huyện Ba Vì 5 Cải tạo, nâng cấp đường giao th ô ng liên xã Vân Hòa - Yên Bài 1 Vân H ò a, Yên Bài 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT loại A, chiều dài 6,5 km 600/QĐ-UBND; 19/6/2014 48,926 600 39,000 10,000 15,000 14,000 1 UBND huyện Ba Vì 6 Đường trục giao thông thôn Bặn, xã Vân H òa 1 Vân Hòa - Ba Vì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 1617/QĐ-UBND; 08/11/2013 22,596 20,000 6,000 14,000 1 UBND huyện Ba Vì 7 Đường trục giao thông thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa 1 V â n Hòa - Ba V ì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 16 1 8/QĐ-UBND; 08/11/2013 29,459 25,000 6,000 10,000 9,000 1 UBND huyện Ba Vì 8 Đường trục giao thông xã Yên Bài 1 Yên Bài - Ba V ì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 1km 1411/QĐ-UBND; 24/10/2013 19,173 1,000 16,000 2,000 14,000 1 UBND huyện Ba Vì 9 Đường Hương Canh đi xóm Bóp, xã Khánh Thượng 1 Kh á nh Thượng - Ba Vì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 1111/QĐ-UBND; 24/10/2011 14,091 12,000 8,000 4,000 1 UBND huyện Ba Vì 10 Đường trục thôn Phú Yên, xã Yên Bài 1 Yên B à i - Ba Vì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 2031/QĐ-UBND; 31/12/2013 41,716 35,000 4,000 15,000 16,000 1 UBND huyện Ba Vì 11 Đường trục các thôn: 5, 6, 7, 8, xã Ba Trại 1 Ba Trại - Ba Vì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3km 2025/QĐ-UBND; 31/12/2013 44,900 39,000 6,000 18,000 15,000 1 UBND huyện Ba Vì 12 Đường giao thông Ba Trại - Cẩm Lĩnh 1 Ba Trại - Ba Vì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3,5km 1 36/QĐ - UBND; 20/02/2014 40,39 1 34,000 6,000 15,000 13,000 1 UBND huyện Ba Vì 13 Đường giao thông liên thôn Minh Hồng - Đầm Sản - Vồng - Gốc Vải, xã Minh Quang 1 Minh Quang - Ba Vì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, chiều dài 3km 1200/QĐ-UBND 27/10/2011 29,988 18,300 8,000 8,000 1 UBND huyện Ba Vì 14 Đường trục các thôn: 1, 2, 9, xã Ba Trại 1 Ba Trại - Ba V ì 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, chiều dài 2,5km 2024/QĐ-UBND; 31/12/2013 14,997 750 8,000 8,000 1 UBND huyện Ba Vì Dự án cắt giảm quy mô 15 Đường trục giao thông chính xã Yên Trung 1 Yên Trung - Thạch Thất 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2km 6968/QĐ-UBND; 3 1 /10/2013 7,020 5,500 5,500 1 UBND huyện Thạch Thất 16 Cải tạo trục đường giao thông thôn Đinh đi UBND xã Yên Bình 1 Yên Bình - Thạch Thất 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2km 6939/QĐ-UBND; 31/10/2013 6,780 6,000 6,000 1 UBND huyện Thạch Thất 17 Đường liên thôn Quê Vải đi Cổ Đụng 1 Tiến Xuân - Thạch Thất 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2km 6940/QĐ-UBND; 31/10/2013 5,154 4,500 3,000 1,500 1 UBND huyện Thạch Thất 18 Đường trục thôn Trại Mới 2 1 Tiến Xuân - Thạch Thất 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 1,5km 6955/QĐ - UBND; 31/10/2013 5,942 4,300 4,300 1 UBND huyện Thạch Thất 19 Đường GTNT từ Cố Đụng 1 đến Cố Đụng 2 1 Tiến Xuân - Thạch Thất 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 1,5km 6944/QĐ-UBND; 31/10/2013 6,992 5,000 3,000 2,000 1 UBND huyện Thạch Thất 20 Đường GTNT từ Trại Mới đến Nhòn, xã Tiến Xuân 1 Tiến Xuân - Thạch Thất 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2km 6943/QĐ-UBND; 31/10/2013 7,687 6,000 5,000 1,000 1 UBND huyện Thạch Thất 21 Cải tạo trục đường GTNT từ Gò Chói đến Đồng Cao, xã Tiến Xuân 1 Tiến Xuân - Thạch Thất 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2km 6957/QĐ-UBND; 31/10/2013 6,677 5,000 4,000 1,000 1 UBND huyện Thạch Thất 22 Cải tạo trục đường GTNT từ Gò Chè đi Bình Sơn, xã Tiến Xuân 1 Tiến Xuân - Thạch Thất 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 6956/QĐ-UBND; 31/10/2013 10,608 8,000 5,000 3,000 1 UBND huyện Thạch Thất 23 Đường giao thông thôn Cửa Khâu, Đồng Chằm, xã Đông Xuân 1 Đông Xuân - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 2184/QĐ-UBND; 19/9/2012 14,829 11,000 2,000 2,000 1 UBND huyện Quốc Oai 24 Đường giao thông xã Phú Mãn nối đường Hồ Chí Minh 1 Xã Phú Mãn - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GT cấp V, chiều dài 3km 3689/QĐ-UBND; 21/10/2013 36,801 15,000 18,000 10,000 8,000 1 UBND huyện Quốc Oai 25 Đường trục xã Phú Mãn 1 Phú Mãn - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3,5km 3742/QĐ-UBND; 29/10/2013 14,504 12,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Quốc Oai 26 Đường giao thông thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn 1 Phú M ã n - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3km 3746/QĐ-UBND; 29/10/2013 13,996 11,000 5,000 6,000 1 UBND huyện Quốc Oai 27 Đường giao thông liên thôn xã Đông Xuân 1 Đông Xuân - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5 km 8437/QĐ-UBND; 28/10/2011; 8614/QĐ-UBND; 16/5/2012; 9,980 8,000 5,000 3,000 1 UBND huyện Quốc Oai 28 Đường, giao thông thôn Đá Thăm, xã Đông Xuân 1 Đông Xuân - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3km 3710/QĐ-UBND; 24/10/2013 13,934 11,000 5,000 6,000 1 UBND huyện Quốc Oai 29 Đường giao thông thôn Đồng Âm, xã Đông Xuân 1 Đông Xuân - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3km 3754/QĐ-UBND, 30/10/2013 14,865 13,000 7,000 6,000 1 UBND huyện Quốc Oai 30 Đường giao thông thôn Đồng Bèn, xã Đông Xuân 1 Đông Xuân - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3km 3758/QĐ-UBND; 31/10/2013 14,891 13,500 5,000 8,500 1 UBND huyện Quốc Oai 31 Đường giao thông thôn Cổ Rùa, xã Phú Mãn 1 P h ú M ã n - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3km 1845/QĐ-UBND; 29/10/2013 14,301 12,000 7,000 5,000 1 UBND huyện Quốc Oai 32 Đường giao thông thôn Đồng Võ, xã Phú Mãn 1 P h ú M ã n - Quốc Oai 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 3761/QĐ-UBND; 31/10/2013 9,000 8,000 4,000 4,000 1 UBND huyện Quốc Oai 33 Đường giao thông thôn Đồng Ké, xã Trần Phú 1 Trần P h ú - Chương Mỹ 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 2,5km 2557/QĐ-UBND; 15/10/2012 11,332 2,300 8,000 8,000 1 UBND hu yện Chương Mỹ 34 Đường giao thông thôn Đồng Ké xã Trần Phú 1 Trần P h ú - Chương Mỹ 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 1km 6296/QĐ-UBND; 25/7/2014 8,093 1,200 6,500 6,500 1 UBND huyện Chương Mỹ 35 Đường giao thông nông thôn xã Trần Phú 1 Trần P h ú - Chương Mỹ 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, chiều dài 2km 6299/QĐ-UBND; 25/7/2014 7,129 1,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Chương Mỹ 36 Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã An Phú 1 An Phú - M ỹ Đức 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, bê tông xi măng, chiều dài 3km 2134/QĐ - UBND; 24/10/2013 14,707 12,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Mỹ Đức 37 Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã An Phú kết hợp kè mương thoát lũ 1 An Phú - M ỹ Đức 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT loại A, chiều dài 5km 1139/QĐ-UBND 24/6/2014 39,860 33,000 15,000 18,000 1 UBND huyện Mỹ Đức 38 Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã An Phú đoạn từ cầu Ái Nàng đi cầu Bãi Giữa 1 An Phú - M ỹ Đức 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT loại A, chiều dài 4km 1140/QĐ-UBND 24/6/2014 35,175 30,000 15,000 15,000 1 UBND huyện Mỹ Đức 39 Đường giao thông từ xã An Phú đi thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (GĐ 1 từ cầu Bãi Giữa đến đường trục thôn Thọ) 1 An Phú - M ỹ Đức 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT loại A, chiều dài 6,5km 2147/QĐ-UBND 10/10/2014 49,981 40,000 12,000 11,000 1 7,000 1 UBND huyện Mỹ Đức Dự án cắt giảm quy mô 40 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã An Phú (thôn Đồng Văn) 1 An Phú - M ỹ Đức 2016-2020 Tiêu chuẩn đường GTNT, chiều dài 2,5km 1781/QĐ-UBND; 17/9/2015 14,661 1,000 8,000 8,000 1 UBND huyện Mỹ Đức Dự án cắt giảm quy mô 4. 3.3 Dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 1 85,883 115,500 65,500 50,000 4.4 Lĩnh v ự c giáo dục 19 355,741 133,500 173,000 118,000 55,000 19 4. 4. 1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 19 355,74 1 133,500 1 73,000 118,000 55,000 19 1 Trường THCS Ba Vì (đi ể m thôn Yên S ơn ) 1 Ba Vì - Ba V ì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1355/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1407/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1428/QĐ-UBND; 03/11/2014 17,303 7,000 8,000 8,000 1 UBND huyện Ba V ì 2 Trường THCS Ba Vì (đi ể m thôn Hợp Nhất) 1 Ba Vì - Ba V ì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1354/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1406/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1427/QĐ-UBND; 03/11/2014 22,848 8,000 11,000 11,000 1 UBND huyện Ba V ì 3 Trường m ầ m non Minh Quang B 1 Minh Quang - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1348/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1 448/QĐ-UBND; 03/11/2014 14,632 6,0 0 0 6,000 6,000 1 UBND huyện Ba V ì 4 Trường m ầ m non Minh Quang A 1 Minh Quang - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1601/QĐ-UBND; 08/11/20 1 3; 1458/Q Đ -UBND; 03/11/2014 13,468 5,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Ba V ì 5 Trường tiểu học Minh Quang B 1 Minh Quang - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1349/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1409/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1491/QĐ-UBND; 03/11/2014 20,451 8,000 10,000 10,000 1 UBND huyện Ba V ì 6 Trường THCS Minh Quang 1 Minh Quang - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1351/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1444/QĐ-UBND 03/11/2014 10,829 5,000 4,000 4,000 1 UBND huyện Ba V ì 7 Trường mầm non Ba Trại 1 Ba Trại -Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1356/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1405/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1431/QĐ-UBND; 03/11/2014 22,017 8,000 12,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Ba Vì 8 Trường tiểu học Ba Trại 1 Ba Trại - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 206/QĐ-UBND; 28/3/2012; 1432/QĐ-UBND; 03/11/2014 12,782 5,000 5,000 5,000 1 UBND huyện Ba Vì 9 Trường mầm non Tản Lĩnh B 1 T ả n Lĩnh - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 16 1 1/QĐ-UBND; 08/11/2013 16,438 6,000 8,000 8,000 1 UBND huyện Ba Vì 10 Trường mầm non Tản Lĩnh A 1 T ả n Lĩnh - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1374/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1404/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1426/QĐ-UBND; 03/11/2014 23,534 8,500 11,000 6,000 5,000 1 UBND huyện Ba Vì 11 Trường tiểu học Bò và Đồng Cỏ 1 T ả n Lĩnh - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 809/QĐ-UBND; 20/08/2012; 1395/QĐ-UBND; 23/12/2013; 1410/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1494/QĐ-UBND; 03/11/2014; 22,545 8,000 12,000 2,000 10,000 1 UBND huyện Ba Vì 12 Trường mầm non Việt Hòa - Vân Hòa 1 Vân Hòa - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1613/QĐ-UBND; 08/11/2013; 1475/QĐ-UBND; 03/11/2014 13,011 6,000 4,000 4,000 1 UBND huyện Ba Vì 13 Trường mầm non Vân Hòa 1 V â n H ò a - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1375/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1293/QĐ-UBND; 24/10/2014; 1478/QĐ-UBND; 03/11/2014 29,877 10,000 16,000 7,000 9,000 1 UBND huyện Ba Vì 14 Trường tiểu học Vân Hòa 1 Vân H ò a - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1336/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1408/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1477/QĐ-UBND; 03/11/2014 22,551 8,000 12,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Ba Vì 15 Trường mầm non Yên Bài A (khu trung tâm Đồng Hếu) 1 Yên Bài - Ba Vì 2016-2020 XD mới , quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1 621/QĐ-UBND; 08/11/2013; 1402/QĐ-UBND; 31/10/2014 25,106 9,000 14,000 7,000 7,000 1 UBND huyện Ba Vì 16 Trường tiểu học Yên Bài B (khu Phú Yên) 1 Yên Bài - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1343/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1483/QĐ-UBND; 03/11/2014 14,475 6,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Ba Vì 17 Trường tiểu học Yên Bài B (khu Việt Yên) 1 Yên Bài - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1344/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1484/QĐ-UBND; 03/11/2014 10,709 5,000 4,000 4,000 1 UBND huyện Ba V ì 18 Trường THCS Yên Bài A 1 Yên Bài - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1345/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1411/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1492/QĐ-UBND; 03/11/2014 21,945 7,500 12,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Ba V ì 19 Trường THCS Yên Bài B 1 Yên Bài - Ba Vì 2016-2020 XD mới, quy mô theo chuẩn QG về giáo dục 1346/QĐ-UBND; 23/10/2013; 1412/QĐ-UBND; 31/10/2014; 1493/QĐ-UBND; 03/11/2014 21,220 7,500 12,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Ba V ì B CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THÀNH PHỐ 3 2 2,089,319 197,857 1,006,000 153, 050 192,950 220,000 220,000 220,000 5 1 CTMT ứ ng dụng công nghệ thông t in trong hoạt đ ộng của cơ qua n nhà nước t hành phố H à Nội 1 48,000 18,000 6, 0 00 6,000 1 Chương trình sử dụng vốn sự nghiệp. KH2016 đã bố trí 06 tỷ đồng vốn đầu tư XDCB I.1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 20 11 -2015 1 4 8 ,000 18,000 6,000 6,000 1 1 Xây dựng hệ thống mạng máy tính diện rộng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 1 Hà Nội 2013-2016 Lắp đặt mạng nội bộ, xây dựng mạng diện rộng, phần mềm ứng dụng 4086/QĐ-BQP 27/10/2012; 3305/QĐ-BQP 03/09/2013 48,000 18,000 6,000 6,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô Dự án hoàn thành năm 2016; TP hỗ trợ 24 tỷ đồng II CTMT nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm b ả o an toàn giao thông trên địa bàn Thành ph ố giai đoạn 2016 - 2020 3 1 2,041,319 179,857 1,000,000 147,050 192,950 220,000 220,000 220,000 4 II.1 Dự án chuyển tiếp t ừ giai đoạn 20 11 -20 15 1 231,569 178,000 25,000 25,000 1 1 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi (giai đoạn 1), thành phố Hà Nội 1 Hà Nội 2012-2016 HTKT 47 1 3/QĐ-UBND 11/10/2011 231,569 178,000 25,000 25,000 1 Sở giao thông vận tải II.2 Dự án khởi công năm 20 1 6 2 1 506, 1 50 1,857 345,000 122,050 192 ,950 30,000 3 1 Xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ đường Tôn Thất Tùng kéo dài đến sông Lừ 1 Thanh Xuân 2016 1511mx(27-30)m Cầu sông Lừ: 25,2x14m 5571/QĐ-UBND 28/10/2014 224,624 1,857 110,000 110,000 1 Sở giao thông vận tải DA không sử dụng hết dự phòng dự án đã hoàn thành. Đang thực hiện bàn giao, quyết toán 2 Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc 1 Đ ố ng Đa 2016- 9,0x277m 1172/QĐ-UBND 26/02/2014 230,431 195,000 50 164,950 30,000 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình trọng điểm 2016-2020; Gộp vào 02 dự án cải tạo dưới đất 3 Xây dựng cầu Mọc 1 Thanh Xuân, Đống Đa 2016-2017 20mx42,5 m 2067/QĐ-SGTVT 17/10/2013 và 1142/QĐ-SGTVT 21/8/2014 51,095 40,000 12,000 28,000 1 Sở Giao thông Vận tải Dự phòng, chi khác giảm 5 tỷ đồng. II.3 Dự án khởi công mới gi ai đoạn 20 1 7-2020 1,303,600 630,000 190,000 220,000 220,000 PHỤ LỤC SỐ 6 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 CỦA CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI BIỂU DANH MỤC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục dự án Tổng số dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Năng lực thiết kế Dự án chủ trương đầu tư được duyệt Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2015 Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 Nguồn vốn thực hiện Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 CTHT 2016-2020 Chủ đầu tư Ghi chú Số, ngày QĐ TMĐT Trong đó: GPMB Tổng số vốn Trong đó: Tổng số vốn NSTP Vốn TSTW hỗ trợ ODA TPCP Vốn tín dụng ĐTPT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 30 TỔNG SỐ 280 195,085,500 34,689,962 37,734,281 64,276,807 11,588,623 12,025,003 13,315,400 13,847,167 13,500,614 64,276,807 56,492,770 470,034 6,172,819 466,184 675,000 274 Nhu cầu vốn ODA dự kiến: 63,962 tỷ đồng I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 178 134,514,032 22,900,264 37,449,756 32,872,521 8,439,873 9,323,803 6,404,935 4,128,000 4,575,910 32,872,521 25,169,484 470,034 6,141,819 466,184 625,000 175 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 102 24,495,793 7,220,435 235,684 9,026,850 3,118,100 2,551,200 2,242,050 1,115,500 9,026,850 8,945,850 31,000 50,000 99 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 36,075,675 4,569,263 48,841 21,777,436 30,650 4,518,415 8,453,667 8,774,704 21,777,436 21,777,436 IV BỐ TRÍ VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 600,000 KHỐI HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 83 42,158,977 21,253,550 8,741,811 21,960,956 3,741,716 4,254,769 4,585,200 4,766,364 4,612,907 21,960,956 21,960,956 83 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 48 18,258,539 10,576,238 8,640,893 6,838,585 1,871,816 2,675,769 1,641,000 200,000 450,000 6,838,585 6,838,585 48 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 35 13,418,693 6,817,722 83,417 5,775,400 1,862,900 1,579,000 1,608,000 725,500 5,775,400 5,775,400 35 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 10,481,745 3,859,590 17,501 9,346,971 7,000 1,336,200 3,840,864 4,162,907 9,346,971 9,346,971 A LĨNH VỰC GIAO THÔNG 67 36,693,201 18,350,417 6,850,326 18,171,006 3,389,966 3,839,769 3,642,000 3,806,364 3,492,907 18,171,006 18,171,006 67 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 40 14,850,884 8,733,549 6,788,881 5,601,635 1,604,866 2,260,769 1,086,000 200,000 450,000 5,601,635 5,601,635 40 * Các đường Vành đai 1 Xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái) 1 Hai Bà Trưng 2013-2016 548,06mx50m 8259/QĐ-UB 20/12/2005; 1905/QĐ-UBND 07/5/2012; 4846/QĐ-UBND 18/9/2014; 2965/QĐ-UBND 09/6/2016 1,166,678 1,020,137 1,086,448 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 Ban QLDA Hạ tầng Tả ngạn Công trình trọng điểm 2011-2015 UBTP chỉ đạo tập trung bố trí vốn hoàn thành 2016 2 Xây dựng đường VĐ2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng 1 Đống Đa 2011-2017 2,3kmx50m 4454/QĐ-UBND 23/9/2011 2,560,353 2,022,598 1,062,887 1,427,000 277,000 277,000 850,000 300,000 1,427,000 1,427,000 1 BQL các dự án trọng điểm PTĐT Hà Nội Công trình trọng điểm 2011-2015 3 Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển 1 Đông Anh 2014-2016 692, 1 mx2 6 m 511/QĐ-UBND 22/01/2013 861,701 364,621 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 BQL các dự án trọng điểm PTĐT Hà Nội Công trình trọng điểm 2011-2015; TDT công trình là 562.015 triệu đồng (trong đó XL: 449.600 triệu đồng); Không sử dụng DPP 30 tỷ đồng. UBTP chỉ đạo tập trung bố trí vốn hoàn thành 2016 * Các đường hướng tâm; trục chính đô thị 1 Cải tạo, nâng cấp mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc lộ 6, đoạn km 19+920 đến km 22+220, qua địa phận thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2012-2018 Bn=56m, L=2,3km 5757/QĐ-UBND 12/12/2011 700,982 338,482 195,134 460,666 150,666 150,000 160,000 460,666 460,666 1 UBND huyện Chương Mỹ Thông báo số 213-TB/TU ngày 14/6/2016 của Thành ủy Dự kiến TMDT điều chỉnh thành 700,9 tỷ đồng do tăng chi phí GPMB; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1295/BC-KHĐT ngày 20/10/2016 2 Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185-189), huyện Thanh Trì 1 Thanh Trì 2011-2018 3,814mx46m 3553/QĐ-UBND 19/7/2010 887,755 507,873 118,267 645,000 105,000 300,000 240,000 645,000 645,000 1 Sở Giao thông Vận tải Thông báo số 363-TB/TU ngày 25/8/2016 của Thành ủy * Các cầu yếu 1 Xây dựng cầu Zét 1 Chương Mỹ 2012-2016 107,3mx10m 1196/QĐ-GTVT 26/10/2011 64,684 2,347 30,239 8,000 8,000 8,000 8,000 1 Sở Giao thông Vận tải Dự án được duyệt dự phòng lớn, dự toán giảm do giá nguyên vật liệu giảm. Chủ đầu tư đề nghị KHV2016 tại Văn bản số 3522/SGTVT-KH&ĐT ngày 12/11/2015 2 Xây dựng cầu Hóa Viên 1 Ứng Hòa, Chương Mỹ 2009-2016 Cầu BTCT L=189,3m; B=8m 09/QĐ-UBND 04/11/2006; 1830/QĐ-SGTVT 28/8/2013 54,290 8,080 37,479 1,500 1 , 500 1 , 500 1,500 1 Sở Giao thông Vận tải Dự án được duyệt dự phòng lớn, dự toán giảm do giá nguyên vật liệu giảm. Chủ đầu tư đề nghị KHV2016 tại Văn bản số 3522/SGTVT-KH&ĐT ngày 12/11/2015 3 Xây dựng Cầu Ba Thá Km24+010 ĐT 249 (ĐT 73 cũ) 1 Ứng Hòa, Mỹ Đức 2010-2016 99 x 12m (03 nhịp 33m ) 1781/QĐ-GTVT 28/10/2009; 1131/QĐ-GTVT 15/8/2014 54,259 14,301 42 , 197 5,000 5,000 5,000 5 , 000 1 Sở Giao thông Vận tải Dự án được duyệt dự phòng lớn, dự toán giảm do giá nguyên vật liệu giảm. Chủ đầu tư đề nghị KHV2016 tại Văn bản số 3522/SGTVT-KH&ĐT ngày 12/11/2015 * Đường đô thị; tỉnh lộ 1 Xây dựng cầu 361 (qua sông Tô Lịch) 1 Cầu Giấy, Đống Đa 2015- 2016 40mx30m 4 480/QĐ-UBND 26/10/2012 87,508 13 , 906 6,790 3 0, 000 30,000 30,000 30,000 1 Sở Giao thông Vận tải 2 Xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã 1 Ba Đình 2012-2016 450, 81 mx22 m 672/QĐ-UBND 07/10/2011 2075/QĐ-UBND 17/4/2014 426,2 30 392,640 300,708 11,000 11,000 11,000 11,000 1 Sở Giao thông Vận tải Thực tế GPMB giảm. Công trình đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đề nghị KHV 2016 tại Văn bản số 3522/SGTVT-KH&ĐT ngày 12/11/2015 3 Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây 1 Tây Hồ, Ba Đình 2007-2018 23 0 mx50m 417/QĐ-UBND 29 / 01/ 2 007 801/QD-UBND 10/02/2010 681,876 574,712 476,146 164,700 9,700 95,000 60,000 164,700 164,700 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình còn vướng 81 hộ dân tập thể Bộ tư lệnh công binh. UBND quận Tây Hồ thực hiện GPMB (Thông báo số 131/TB-UBND ngày 19/5/2016) Phấn đấu hoàn thành công trình năm 2017; Năm 2018 bố trí vốn thanh toán khối lượng đã thực hiện 4 Xây dựng đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (đoạn La Thành - Thái Hà - Láng) 1 Đống Đa 2002-2017 1890 m 7601/QĐ-UB 11/12/2001 15 96 /QĐ-UBND 28/10 /2 008 1188/QĐ-UBND 16/ 3/20 1 2 441,834 254,717 392,422 24,468 4,000 20,468 24,468 24 , 468 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình cơ bản hoàn thành. Năm 2017 bố trí vốn thanh toán khối lượng đã thực hiện 5 Xây dựng tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ, quận Tây Hồ 1 Tây Hồ 2012-2016 7 1 0m 1120/QĐ-UBND 05/4/2011; 836/QĐ-UBND 24/3/2015 197,366 168,177 97,756 55,000 55,000 55,000 55,000 1 UBND quận Tây Hồ NSTP hỗ trợ một phần (95 tỷ đồng, đã bố trí), phần còn lại do ngân sách quận thực hiện 6 Xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến phố Đại Cồ Việt) 1 Hai Bà Trưng 2013-2017 592,28mx17m 5628/QĐ-UBND 01/12/2011; 5862/QĐ-UBND 27/02/2013 3842/QĐ-UBND 11/08/2015 197,385 150,436 1,494 180,700 95,700 85,000 180,700 180,700 1 Sở Xây dựng 7 Xây dựng Cầu Ngọc Hồi 1 Thanh Trì 2012-2016 12mx46m 1114/QĐ-GTVT 09/8/2010; 1754/QĐ-SGTVT 18/12/2014 111 , 365 50,952 71,088 21,500 21,500 21,500 21,500 1 Sở Giao thông Vận tải 8 Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 vào Khu công nghiệp HAPRO 1 Gia Lâm 2007-2017 6217mx(7-23-45m) 1312/QĐ-UBND 10/4/2007 207,636 98,153 141,229 140,000 3 1, 000 109 , 000 1 40 , 000 140,000 1 Sở Giao thông Vận tải Sở GTVT đang trình đ/c TMĐT thành 300,189 tỷ đồng; tiếp tục thi công từ NSTP ứng (Văn bản số 5359/UBND-XDGT ngày 04/8/2015; thanh toán từ nguồn vốn BOT của Bộ GTVT) 9 Xây dựng Đường Dốc Hội - Đại học Nông nghiệp 1 Gia Lâm 2009-2017 3.070 mx(17-30m) 4599/QĐ-UBND 16/10/2012 383,000 273,821 326,614 45,000 15 , 000 30,000 45,000 4 5,000 1 UBND huyện Gia Lâm Chủ đầu tư đang trình điều chỉnh TMĐT (383 tỷ đồng) 10 Xây dựng tuyến đường từ Khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh đi thị trấn Chí Đông (Giai đoạn 1: GPMB và xây dựng nền đường) 1 Mê Linh 2013-2016 1 ,563mx4 8 m 5098/QĐ-UBND 31/10/2011 105,820 70,657 88,550 17,000 17,000 17,000 1 7 ,000 1 UBND huyện Mê Linh 11 Xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 23B-Giai đoạn I (Hà Nội - nghĩa trang Thanh Tước) 1 Đông Anh, Mê Linh 2009-2017 12,48km; 1,73kmx50m (GĐ1: 18m); ML: 10,75kmx12m 1500/QĐ-UBND 01/4/2009; 5997/QĐ-UBND 27/12/2011 296,737 150,035 173,066 14,300 4,300 10 , 000 14,300 14 ,3 00 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình đã cơ bản hoàn thành đoạn Đông Anh và quyết toán (chủ đầu tư dự kiến không mở rộng vỉa hè đoạn qua huyện Mê Linh, GPMB giảm 95 tỷ đồng) 12 Mở rộng, nâng cấp đường 35 Sóc Sơn, giai đoạn 1 1 Sóc Sơn 2009-2016 7924mx12m (ĐI: 4469,12m; ĐII: 3455,17m) 1346/QĐ-UBND 11/4/2008; 4780/QĐ-UBND 22/9/2015; 5979/QĐ-UBND 28/10/2016 207,700 113,286 153,756 18 , 000 18,000 18,000 18,000 1 Sở Giao thông Vận tải 13 Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện, Km 2+700,2 đến Km 4+700,2 Quốc lộ 21A, Thị xã Sơn Tây 1 Sơn Tây 2012-2017 2 Km x 35m 5252/QĐ - UBND 22/10/2010 246,94 5 126,398 156,08 0 60 , 00 0 45 , 00 0 15,000 60,000 60,000 1 UBND thị xã Sơn Tây Thay đổi phương án, không hạ ngầm các đường dây, tổng dự toán giảm. Công trình đã cơ bản hoàn thành. Năm 2017 bố trí vốn thanh toán khối lượng đã thực hiện 14 Xây dựng đường tỉnh 421B (ĐT 81 cũ) đoạn Thạch Thành đến Xuân Mai (Km 5+196-Km 17) 1 Quốc Oai 2009- 2016 12 Km, 12m 2651/ QĐ- UBND 22/7/200 8 ; 4676/QĐ-UBND 7/8/2013 267,1 9 9 85,57 6 193 , 36 9 32,00 0 32,000 32,000 32,000 1 UBND Huyện Quốc Oai Kinh phí GPMB và dự phòng giảm so với DA duyệt 15 Xây dựng các tuyến đường tiếp giáp các dự án liên quan khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông 1 Hà Đông 2012-2016 1,316mx10,5 5105/QĐ-UBND 19/10/2010 119,307 40,719 34,800 50,800 50,800 50,800 50,800 1 UBND quận Hà Đông Cơ bản thi công xong tuyến số 1,2; tập trung hoàn thành tuyến 3, xong toàn bộ công trình năm 2016 16 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (Km7+730 đến Km11+552), huyện Thạch Thất 1 Thạch Thất 2013-2016 3,82km; 12m 5079/QĐ-UBND 31/10/2011; 5358/QĐ-UBND 27/9/2016 150,943 51,462 116 , 198 8,000 8,000 8,000 8 , 000 1 UBND huyện Thạch Thất Kinh phí GPMB giảm so với DA duyệt; công trình cơ bản hoàn thành 17 Xây dựng đường nối Pháp Vân tới khu đất đấu giá Từ Hiệp, Ngũ Hiệp 1 Thanh Tr ì 2011-2017 1756,34mx27m 5317/QĐ-UBND 27/10/2010; 5234/QĐ-UBND 14/11/2012 176,724 46 ,5 28 82,182 20 , 000 20,000 20,000 20,000 1 UBND huyện Thanh Trì Phần vốn còn lại sử dụng nguồn thu từ đất, phần của Thành phố để lại cho Huyện để đầu tư hoàn thành dự án 18 Xây dựng đường Lại Yên - An Khánh (đoạn Cầu Khum - Cầu Đia Sào) 1 Hoài Đức 2015-2016 966mx40m 6671/QĐ-UBND 12/12/2014 77 , 357 22,000 22,000 25,000 25,000 25,000 25 , 000 1 UBND huyện Hoài Đức NSTP bố trí 25 tỷ đồng; phần còn lại ngân sách Huyện đã bố trí. Công trình cơ bản hoàn thành 19 Xây dựng công trình đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, lý trình Km13+740,6 đến Km14+704 1 Sơn T â y 2013-2017 963,6mx40m 1481/QĐ-UBND 24/8/2006; 171/QĐ-UBND 09/01/2012 122,693 56,624 73,901 44,200 2,200 42,000 4 4, 200 44,200 1 Sở Giao thông Vận tải Dự án vướng GPMB; năm 2016 tập trung bố trí vốn để GPMB Năm 2017 tập trung bố trí vốn để thi công xây lắp 20 Xây dựng đường gom cầu Giẽ-Phù Yên - Vân Tứ (tuyến phía Tây đường sắt), huyện Phú Xuyên 1 Phú X uyên 2013-2016 5,67kmx12m 5064/QĐ-UBND 31/10/2011 300,066 95,225 44,628 40,000 40,000 40,000 40,000 1 Sở Giao thông Vận tải Năm 2016 bố trí vốn để triển khai dự án đến điểm dừng kỹ thuật 21 Cải tạo, nâng cấp đường 35 huyện Mê Linh từ Đại Thịnh đến Quang Minh (Giai đoạn I: Giải phóng mặt bằng và xây dựng đường giao thông) 1 M ê Linh 2009-2017 6,128kmx(24-36)m 184/QĐ-CT 22/01/2007 6070/QĐ-UBND 27/12/2011 296,436 158,102 146,921 119,000 57,000 62,000 119,000 119,000 1 UBND huyện Mê Linh Kiến nghị của Huyện ủy Mê Linh tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy. Kinh phí GPMB giảm 22 Xây dựng đường trục chính Bắc - Nam, đô thị Quốc Oai 1 Quốc Oai 2008-2018 14km, C3 1926/QĐ-UBND 23/10/2007; 5446/QĐ-UBND 02/11/2010; 7153/QĐ-UBND 25/12/2015 544,100 176,818 242,617 213,301 50,000 77,301 86,000 213,301 213,301 1 UBND huyện Quốc Oai 23 Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (đoạn từ dốc La Pho đến Cống Đô) 1 Tây Hồ 2011- 2018 Cống hóa mương BTCT 2x3x3m; B=9,5-11,5m; L=1,788m 574/QĐ-UBND 03/12/2009; 7079/QĐ-UBND 23/12/2015 421,764 199 , 995 22,023 349,000 99,000 120 , 000 130,000 349,000 349,000 1 UBND quận Tây Hồ GPMB phức tạp, đã tồn tại nhiều năm 24 Xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc (đoạn Vạn Bảo đến nút Núi Trúc), GĐ 2 1 Ba Đình 2004-2018 656,75mx3m 1096/QĐ-UB 02/3/2006 301,002 237,145 45,359 220,000 10,000 100,000 110,000 220 , 000 220 , 000 1 Sở Giao thông Vận tải Dự án vướng GPMB phức tạp, đã tồn tại nhiều năm Dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh TMĐT từ 157,4 tỷ lên 301 tỷ đồng. Hiện nay Sở GTVT đang trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án 25 Cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây 1 Ba Đình 2009-2020 1040,16mx(25-30,5)m 2447/QĐ-UBND 26/6/2008; 5101/QĐ-UBND 7/11/2012 740,450 616,483 9,947 693,000 43,000 200 , 000 450,000 693,000 693 , 000 1 Sở Giao thông Vận tải Dự án vướng GPMB phức tạp, đã tồn tại nhiều năm (Đến cuối năm 2016, nếu tiến độ triển khai dự án chậm, tiếp tục vướng GPMB thì sẽ đề xuất dừng dự án) Dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh TMĐT từ 649,9 tỷ lên 740,5 tỷ đồng do tăng chi phí GPMB. Hiện nay Sở KHĐT đã có Báo cáo số 1301/BC-KH&ĐT ngày 21/10/2016 trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án 2 6 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 411C (đoạn Đồng Bàng - Yên Kỳ - Tòng Bạt) 1 Ba Vì 2012-2017 17,7ha, 5.925,1m 5345/QĐ-UBND 29/10/2010 208,363 93 , 759 107,224 97,000 20,000 77,000 97,000 97,000 1 UBND huyện Ba Vì 2 7 Xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mương Hòa Bình 1 Thanh Tr ì 2010-2020 4931mx21,25m 4193/QĐ-UBND 18/8/2009; 3226/QĐ-UBND 19/6/2014 248,833 55, 84 6 55,846 10,000 10,000 10,000 1 0,000 1 UBND huyện Thanh Trì Kinh phí GPMB giảm; dự toán giảm so với thiết kế được duyệt. Phần vốn còn lại sử dụng nguồn thu từ đất phần của Thành phố để lại cho Huyện để đầu tư hoàn thành dự án 28 Đường tránh QL 32 đoạn qua thị trấn Tây Đằng 1 Ba Vì 2011-2017 2055,71mx23m 5195/QĐ-UBND 21/10/2010 151,706 77,075 42,325 98,000 30,000 68,000 98,000 98,000 1 UBND huyện Ba Vì 29 Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cao Lỗ đến nhà tang lễ Đông Anh 1 Đông Anh 2015-2016 512,12mx34,5m 425,09mx25m 7469/QĐ-UBND 09/12/2013 91,403 13,965 17,960 48,500 48,500 48,50 0 48,500 1 UBND huyện Đông Anh Công trình hoàn thành năm 2016. Giảm vốn theo thực tế phương án GPMB giảm (VB số 190/BC-UBND ngày 19/10/2016) 30 Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vi (tỉnh lộ 414 đoạn qua nội thị, dài 3Km), thị xã Sơn Tây 1 Sơn Tây 2012-2016 2,5kmx35m 5253/QĐ-UBND 22/10/2010 3 30,559 239,248 76,752 25,000 25,000 25,000 25,000 1 UBND thị xã Sơn Tây Giảm tiến độ (điểm dừng kỹ thuật), triển khai sau 2020 31 Xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 đoạn phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy 1 Hoàng Mai 2013-2017 1/2 cầu: 30,2mx18m; Đường 2,5: 462,38m x 40m 4889/QĐ-UBND 29/10/2012 101,6 30 1 5,000 17,850 80,00 0 30,000 50,000 80,000 80,000 1 UBND quận Hoàng Mai Nâng cấp tuyến đường đã xuống cấp, dân cư đi lại đông đúc 32 Đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, đoạn qua địa phận xã Tân Lập 1 Đan Phượng 2008-2016 3. 462,4m 705/QĐ-UBND 27/4/2007 450/QĐ-UBND 25/01/2011 258,245 100,271 114,007 10,000 10,000 10,000 10,000 1 UBND huyện Đan Phượng Năm 2016 đã bố trí kinh phí để thực hiện dự án đến điểm dừng kỹ thuật. Đề nghị Huyện rà soát đồng bộ với các Khu đô thị hai bên đường để đề xuất kế hoạch triển khai đồng bộ, kiến nghị cơ chế nguồn vốn, đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện tiếp dự án (nếu có) đạt hiệu quả II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 27 13,115,623 6,812,278 43, 944 5,581,400 1,778 ,9 00 1,579,000 1,568,000 655,500 5,581,400 5,581,400 27 * Các đường Vành đai 1 Đường vành đai 3,5; đoạn từ Đại Lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 Hoài Đức 2016-20 1 8 Danh mục công trình trọng điểm 2016-2020 Sở KH&ĐT đã có Báo cáo số 1008/BC-KH&ĐT ngày 23/8/2016 báo cáo UBTP giao UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư thực hiện đồng bộ tuyến đường từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long. Nguồn vốn: từ nguồn thu từ đấu giá đất trên địa bàn Huyện (Ngân sách Thành phố đã bố trí năm 2016 là 90 tỷ đồng để thực hiện GPMB). Thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư tổng thể đoạn tuyến. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 - Các đoạn Km1+700-Km2+050; Km2+550-Km3+340 Ho à i Đ ứ c 1,14 kmx60m 5795/QĐ-UBND 30/10/2015 379,572 89,75 5 90,000 90,000 90,000 90,000 UBND huyện Hoài Đức - Các đoạn Km0+600-Km1+700; Km2+050-Km2+550; Km3+340-Km5+500 3,76 kmx60m 1,453,142 322,576 2 Xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng Ha Bà Trưng, Thanh Xuân 3kmx53,5m 5860/QĐ-UBND 14/12/2012 4,967,193 4,193,121 9, 8 45 2,500 2,500 2,500 2 , 500 Sở Giao thông Vận tải Dự án đầu tư theo hình thức BT, NSTP chi bố trí vốn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư * Công trình cấp bách, chống ùn tắc giao thông, thực hiện ngay trong giai đoạn 2016-2017 1 Mở rộng đường Vành đai 3: đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long 1 Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm 2016-2018 5,5km, Bn=56-60m 103/QĐ-BGTVT 14/01/2010; 3099/QĐ-UBND 15/6/2016 3,113, 0 00 1,800,000 2,754,000 950,000 773,000 705,000 326,000 2,754,000 2,754,000 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình trọng điểm 2016-2020 Vốn dự phòng của dự án là 359 tỷ đồng 2 Cầu vượt ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (giao giữa đường Vành đai 1 với đường Lò Đúc, đường Kim Ngưu) 1 Hai Bà Trưng 2016-2017 12x232m 133/HĐND-KTNS 12/4/2016; 2606/QĐ-UBND 25/5/2016 168,100 160,000 80,000 80,000 160,000 160,000 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình trọng điểm 2016-2020 3 Cầu vượt tại nút giao An Dương đường Thanh Niên 1 Tây Hồ, Ba Đình 2016- 2018 9,0x271m 184/HĐND-KTNS 16/5/2016 359/HĐND-KTNS 12/9/2016 429,670 400,000 500 300,000 99,500 400,000 400,000 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình trọng điểm 2016-2020 Năm 2019 bố trí vốn thanh toán khối lượng đã thực hiện 4 Xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy để hạn chế ùn tắc giao thông 1 Long Biên 2016-2017 12x216m 135/HĐND-KTNS 12/4/2016; 4064/QĐ-UBND 26/7/2016 161,500 150,000 80,000 70,000 150,000 150,000 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình trọng điểm 2016-2020 * Các cầu yếu 1 Xây dựng cầu Đồng Trằm Km2+200 tỉnh lộ 414C, huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2016 16, 1mx12m 1292/QĐ-SGTVT 24/10/2012 7,626 600 250 4,750 4,750 4,750 4,750 1 Sở Giao thông Vận tải 2 Xây dựng cầu Chi Phú, Km21+322 tỉnh lộ 413, huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2016 14,1mx12m 1409/QĐ-SGTVT 13/10/2012 5,221 661 273 2,850 2,850 2,850 2,850 1 Sở Giao thông Vận tải 3 Xây dựng cầu Đầm Mơ 1 Chương Mỹ 2016-2017 99mx8,5m (03 nhịp 33m) 1194/QĐ-GTVT 26/10/2011 68,437 9,519 1,608 40,000 10,000 30,000 40,000 40,000 1 Sở Giao thông Vận tải Năm 2012 chủ đầu tư đã phê duyệt dự toán 41,6 tỷ đồng. Đang phê duyệt điều chỉnh (dự kiến 32,5 tỷ đồng + GPMB 8 tỷ đồng) 4 Xây dựng cầu Bầu tại Km13+550 trên đường tỉnh 429 (ĐT 73 cũ), huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2016- 2 017 03 nhịp 24m x 12m 974/QĐ-SGTVT 22/8/2012 39,734 3,000 1,150 28,400 18,400 10,000 28,400 28,400 1 Sở Giao thông Vận tải GPMB giảm 6 tỷ đồng theo phương án GPMB chi tiết 5 Xây dựng cầu Quảng Tài tại Km6+585 trên đường tỉnh 428 (đường 75 cũ), huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2016- 2 017 01 nhịp 33mx12m 767/QĐ-SGTVT 16/7/2012 37,991 9,000 1,150 35,000 23,000 12,000 35,00 0 35,00 0 1 Sở Giao thông Vận tải 6 Cầu Đào Xuyên, xã Đa tốn 1 Gia Lâm 2016-2017 25,1mx1 3 m 2415/QĐ-SGTVT 31/10/2013 25,221 2,969 400 8,500 8,500 8,50 0 8,500 1 Sở Giao thông Vận tải 7 Xây dựng cầu Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm 1 Gia Lâm 2016-2017 54,2mx8m 1103/QĐ-SGTVT 18/9/2012 51,469 21,000 1,03 1 14,000 14,000 14,000 14,000 1 Sở Giao thông Vận tải * Đường đô thị, đường tỉnh lộ 1 Xây dựng tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất 1 Thạch Thất 2015-2016 2 .300mx12m 2131/QĐ-UBND 16/10/2015 55,257 10,533 456 26,50 0 26,500 26,5 00 26,50 0 1 Sở Giao thông Vận tải 2 Xây dựng đoạn đường từ Khu tái định cư Nam Trung Yên đến đường Phạm Hùng sát tường rào phía Bắc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) 1 Nam Từ Liêm, Cầu Giấy 2016 150mx17,5m 233/QĐ-KH&ĐT 19/7/2013 9,312 452 7,500 7,500 7,500 7,500 1 BQL các dự án trọng điểm PTĐT Hà Nội 3 Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh 1 Đống Đa 2016-2018 B=13,5m; L=364,84m 2248/QĐ-UB 15/4/2004 5781/QĐ-UBND 13/12/2011 85,628 55,895 505 80,400 400 40,000 40,000 80,400 80,400 1 Sở Giao thông Vận tải Kiến nghị của Quận ủy Đống Đa tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đầu tư kết nối đồng bộ với dự án đường “Phương Mai - Sông Lừ” 4 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419, huyện Phúc Thọ 1 Phúc Thọ 2016 0,6km 549/QĐ-KH&ĐT 07/9/2009 24,600 5,000 785 18,000 18,000 18,000 18,000 1 UBND huyện Phúc Thọ Hoàn thiện đồng bộ trục tuyến đường tỉnh lộ 419 đang được đầu tư kết nối 08 Huyện 5 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (Km0+600 đến Km4+482), huyện Thạch thất 1 Thạch Thất 2016-2017 3,8km 4435/QĐ-UBND 30/9/2011 110,231 30,819 985 1 00,000 50,000 50,000 100,000 100,000 1 UBND huyện Thạch Thất Hoàn thiện đồng bộ trục tuyến đường tỉnh lộ 419 đang được đầu tư kết nối 08 Huyện 6 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 đoạn từ Km62+050 đến Km68+707 (từ Bệnh viện huyện đến xã Dốc Tín, Km1+685 đến Km8+342 theo lý trình cũ) 1 Mỹ Đức 2016-2018 6.657mx18,5m 5697/QĐ-UBND 07/12/2012 241,898 5,760 778 205,000 100,000 60,000 45,000 2 05,000 2 05 ,000 1 UBND huyện Mỹ Đức Hoàn thiện đồng bộ trục tuyến đường tỉnh lộ 419 đang được đầu tư kết nối 08 Huyện. Năm 2018 bố trí vốn thanh, quyết toán khối lượng đã thực hiện 7 Xây dựng tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long 1 Bắc Từ Liêm 2016-2018 1.004,4mx30m; 30.354,08m 2 460/QĐ-UBND 26/01/2011 196,313 81,959 2,345 162,000 9,000 80,000 73,000 162,000 162,000 1 Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất HN Kết nối hạ tầng khung giao thông. Tạo tuyến đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long 8 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 411, km0+00-km7+640, đoạn qua địa phận huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2016-2018 Bn=12m, L=7,6Km 6432/QĐ-UBND 25/10/2013 214,009 53,358 2,211 180,000 3 0,000 70,000 80,000 180,000 180,000 1 UBND huyện Ba Vì Nâng cấp tuyến đường đã xuống cấp, dân cư đi lại đông đúc 9 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421 đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ 1 Phúc Thọ 2016-2018 5,98kmx9m 4950/QĐ-UBND 16/8/2013 178,054 3,274 850 165,000 65,000 60 , 000 40,000 165,000 165,000 1 UBND huyện Phúc Thọ Nâng cấp tuyến đường đã xuống cấp, dân cư đi lại đông đúc 10 Nâng cấp, cải tạo xây dựng tuyến đường tỉnh lộ 419, đoạn Km 44+00 đến Km 60+00, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2016-2019 13,42kmx(12-18)m 4010/QĐ-UBND 11/9/2012 527,263 48,858 2, 7 60 470,000 50,000 100,000 150,000 170,000 470,000 470,000 1 UBND huyện Mỹ Đức Hoàn thiện đồng bộ trục tuyến đường tỉnh lộ 419 đang được đầu tư kết nối 08 Huyện. (DP: 112.85 tỷ đồng) 11 Xây dựng cầu nối khu đô thị mới Pháp Vân với Khu đô thị mới Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì 1 Thanh Trì 2016-2017 42mx27m 1192/QĐ-SGTVT 26/10/2011 59,576 1,246 1,100 32,000 32,000 32,000 3 2,000 1 Sở Giao thông Vận tải Đã bổ sung vốn hoàn thành năm 2016 theo tờ trình số 1167/TTr-SGTVT ngày 27/9/2016 của Sở GTVT 12 Cải tạo, chỉnh trang đường nối từ Quốc lộ 21B (ngã ba Thạch Bích) đi huyện Chương Mỹ, huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2016-2017 2,6kmx7,5-10m 367/QĐ-KH&ĐT 25/10/2013 44,44 6 2,000 2,545 3 5 ,000 15,000 2 0,000 35,000 35,000 1 UBND huyện Thanh Oai Nâng cấp tuyến đường đã xuống cấp, dân cư đi lại đông đúc 13 Chỉnh trang cải tạo lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường 429 qua khu tưởng niệm Hồ Chủ tịch, xã Nghiêm Xuyên; đường tỉnh lộ 427 qua địa phận Văn Phú - Hiền Giang, huyện Thường Tín 1 T hường Tín 2016-2017 - Chiếu sáng 429: 2,1km - Đoạn 427: cải tạo 1,4km, chiếu sáng 3,2km 358/QĐ-KH&ĐT 23/10/2013 27,823 2,745 40,000 25,000 1 5,000 40,000 40,000 1 UBND huyện Thường Tín UBTP đã có chủ trương bổ sung thêm một đoạn tuyến để khớp nối đồng bộ HTKT, dự kiến TMĐT tăng thêm 17 tỷ đồng 14 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A và 421B đoạn qua địa phận huyện Quốc Oai (Đoạn từ cầu vượt Sài Sơn đi chùa Thầy đến đường 421A giáp ranh huyện Phúc Thọ) 1 Quốc Oai 2016-2019 TL421A; B=5,5-10m; TL421B: 6,5-10,5m, cọc TC28-hết: 12m 4970/QĐ-UBND 31/10/2012 2 2 6,707 52,844 1,4 9 0 190,000 30,00 0 40,000 60,000 60,000 190,000 190,000 1 UBNTD huyện Quốc Oai Nâng cấp tuyến đường đã xuống cấp, dân cư đi lại đông đúc Dự phòng 20,37 tỷ đồng Sở GTVT đang thẩm định điều chỉnh tăng TMĐT từ 81,7 tỷ lên 226,7 tỷ đồng 15 Cầu Mỹ Hòa (cầu Bột Xuyên), vượt Sông Đáy - qua địa bàn huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa, Mỹ Đức 2015-2018 356x12m 4305/QĐ-UB N D 1 5/7/2013 191,630 8,53 1 8,531 165,000 30,000 60,000 75,000 165,000 165,000 1 Sở Giao thông Vận tải Nối 2 huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức (tỉnh lộ 429, qua cầu nối vào DA tuyến đường ngang đê đáy - tỉnh lộ 419) 16 Cải tạo, nâng cấp đoạn đường giao thông 179 từ dốc đê Văn Giang đến bến phà Văn Đức, huyện Gia Lâm 1 Gia Lâm 2016-2018 Chiều dài tuyến 2,588,92m, mặt đường BTXM B=6m 372/QĐ-UBND 18/11/2014 15,000 200 15,000 6,000 9,000 15,000 15,000 1 UBND huyện Gia Lâm Thông báo số 373-TB/TU ngày 14/9/2016 của Thành ủy Tổng dự toán phê duyệt 13,8 tỷ đồng III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 8,726,694 2,804,590 17,501 6,987,971 6,200 988,000 2,950,864 3,042,907 6,987,971 6,987,971 Trong đó: Công trình trọng điểm 1 Vành đai 1: đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (bao gồm 02 cầu vượt: qua đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh) 1 Đống Đa, Ba Đình 2018-2021 2.270mx50m; 02 cầu vượt 1,000 1,000 1,000 1,000 BQL các dự án trọng điểm PTĐT Hà Nội Công trình trọng điểm 2016-2020 DA có TMĐT khoảng 7.900 tỷ đồng (DP khoảng 2.200 tỷ đồng) Đề xuất đầu tư dự án từ nguồn đấu giá đất tập trung có quy mô lớn, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi thường xuyên. Trường hợp khó khăn không thể cân đối từ các nguồn vốn trên, Thành phố xem xét huy động Trái phiếu xây dựng Thủ đô B LĨNH VỰC CẤP THOÁT NƯỚC 2 150, 612 800 110,400 30,400 80,000 110,400 110,400 2 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 2 61,961 800 30,000 30,000 3 0 ,000 30,000 2 1 Cải tạo thoát nước phố Vũ Xuân Thiều 1 Long Biên 2016 322m 325/QĐ-KH&ĐT 03/10/2013 48,9 9 6 800 24,000 24,000 24,000 24,000 1 Sở X â y dựng Khối lượng TKBVTC (QĐ số 94/QĐ-SXD 10/3/1016) cắt giảm Báo cáo số 8767/SXD-KHTH ngày 05/10/2016 của SXD 2 Cải tạo, cống hóa mương Vĩnh Tuy (đoạn phía Bắc đường Minh Khai từ đường Minh Khai đến phố Vĩnh Tuy) 1 Hai B à Trưng 2016 L=374m 5787/QĐ-UBND 30/10/2015 12,965 6,000 6,000 6,000 6,000 1 Sở Xây dựng Chống úng ngập cục bộ Giảm vốn theo dự toán điều chỉnh (Báo cáo số 8767/SXD-KHTH ngày 05/10/2016 của SXD) III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 88,651 80,400 400 8 0,000 80,400 80,400 C LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, HTKT 14 5,315,164 2,903,133 1,890,685 3,679,550 321,350 415,000 863,200 960,000 1,120,000 3,679,550 3,679,550 14 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 8 3,407,655 1,842, 6 89 1,852,012 1,236,950 266,950 415,000 555,000 1,236,950 1,236,950 8 * Môi trường, rác thải 1 Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1 Sóc Sơn 2012-2016 73,73 ha 4910/QĐ-UBND 24/10/2011 ; 5633/Q Đ -UB N D 10/10/2016 1,438,430 998,765 621,403 795,000 70,000 240,000 485 ,000 795,000 795,000 1 Sở Xây dựng Công trình trọng điểm 2016-2020 2 Đầu tư nâng cao năng lực phòng thí nghiệm, tăng cường trang thiết bị máy móc quan trắc và phân tích TNMT Hà Nội 1 Hà Nội 2014-2016 4947/QĐ - UBND 30/10/2012; 5313/QĐ-UBND 29/8/2013 111,412 90,519 6,000 6,000 6,000 6,000 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Dự án đầu tư trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tại khu LHXL chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 1 Sóc Sơn 2014-2016 02 trạm quan trắc tự động 1220/QĐ-UBND 20/3/20 15 26,100 5,997 15,000 15,000 15,000 15,000 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức 1 Hoài Đức 2014-2018 8000m 3 /ngđ 5118/QĐ-UBND 26/8/2013 231,253 45,200 50,000 172,950 52,950 80,000 40,000 172,950 172,950 1 Sở Tài nguyên và Môi trường * Chiếu sáng, HTKT khác 1 Xây dựng HTKT xung quanh hồ Kim Liên 1 Đ ố ng Đ a 2005-2016 3.5ha 2482/QĐ-UB 23/4/2004 38, 3 93 19,899 12,166 15,000 15,000 15,000 15,000 1 Sở Xây dựng 2 Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho khu LHXLCT Nam Sơn và vùng ảnh hưởng 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội 1 Sóc S ơ n 2008-2016 HTKT 10675/QĐ-SXD 28/10/2015 51,749 10,000 37,749 8,000 8,000 8,000 8,000 1 Sở Xây dựng Dự án hoàn thành phục vụ khu LHXLCT Sóc Sơn 3 Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây 1 Tây Hồ 2002-20 1 7 18km 1209/QĐ-TTg 04/12/2000; 5062/QĐ-UB 16/8/2004; 1378/QĐ-UBND 25/3/2010; 5471/QĐ-UBND 23/10/2014 1,253, 183 571,567 999,937 35,000 20,000 1 5,000 35,000 35,000 1 Ban QLDA XD HTKT xung quanh Hồ Tây Năm 2017 bố trí vốn để giải quyết hoàn thành các hạng mục đã thi công, UBND TP chỉ đạo dừng triển khai để nghiên cứu tổng thể khu vực hồ Tây tại Thông báo số 250/TB-UBND ngày 22/7/2016. Sở Xây dựng đang nghiên cứu tổng thể theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP 4 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Linh Quang 1 Đố n g Đ a 2009-2018 4,95ha 4563/QĐ-UB 20/7/2004 ; 57 8 9/QĐ-UBND 30/10 /2 015 257,135 197,25 8 34,24 1 190,00 0 80,00 0 80,000 30,00 0 190,00 0 190,000 1 Sở Xây dựng II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 6 241,1 09 5,444 38,673 164,000 54,000 40,000 70,000 164,000 164,000 6 * Chiếu sáng, HTKT khác 1 Xây dựng hạ tầng xã hội khu dân cư hai khối Văn Quán - Mỗ Lao, quận Hà Đông 1 Hà Đông 2016 HTKT , C3 5923/QĐ-UBND 21/12/2011; 6556/QĐ-UBND 30/10/2013 52, 000 36,539 8,000 8,000 8,000 8,000 1 UBND quận Hà Đông KH2016 để thực hiện hạng mục cải tạo Kho chùa Văn Quán, Mỗ Lao theo gói thầu được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 5484/QĐ-UBND 23/10/2014 2 Hệ thống chiếu sáng tuyến đường 35 trên địa bàn huyện Sóc Sơn 1 Sóc Sơn 2016 17km 7702/QĐ-SXD 11/10/2013 25,000 889 10,000 10,000 10,000 10,000 1 Sở Xây dựng Đảm bảo độ sáng, trật tự và ATGT 3 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường 6Km đoạn từ quốc lộ 3 đến đường Võ Văn Kiệt, huyện Đông Anh 1 Đông Anh 2016 L=6,5Km 4775/QĐ-UBND 22/9/2015; 5783/QĐ-UBND 30/10/2015 9,267 7,500 7,500 7,500 7,500 1 Sở Xây dựng Đảm bảo độ sáng, trật tự và ATGT 4 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tỉnh lộ 428A đoạn qua địa bàn xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên 1 Phú X uyên 2016 L=2,4Km 4774/QĐ-UBND 22/9/2015; 5786/QĐ-UBND 30/10/2015 3 ,848 3,000 3,000 3,000 3,000 1 Sở Xây dựng Đảm bảo độ sáng, trật tự và ATGT 5 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 21B đoạn từ UBND xã Hòa Phú đến chợ Dầu, xã Đội Bính, huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2016 L=8,4Km 4770/QĐ-UBND 22/9/2015; 5784/QĐ-UBND 30/10/2015 11,056 10,500 10,500 10,500 10,500 1 Sở Xây dựng Đảm bảo độ sáng, trật tự và ATGT 6 Xây dựng nhà máy xử lý nước thải xã Vân Canh, Hoài Đức 1 Hoài Đức 2014-2019 4000m 3 /nđ 6427/QĐ-UBND 25/10/2013 139,938 5,444 1 ,245 125,000 15,000 40,000 70,000 125,000 125,000 1 Sở Tài nguyên và Môi trường Đến 11/2016, dự án chưa mở thầu. Sở KHĐT đề xuất rà soát lại dự án và chuyển đổi đầu tư theo hình thức BLT, BOT III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1,666,400 1,055 ,0 00 2,278,600 400 268,200 890,000 1,120,000 2,278,600 2,278,600 Trong đó: Công trình trọng điểm 1 Mở rộng khu XLCT Sóc Sơn theo quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 1 S ó c Sơn 2019-2020 100-130ha 1,000,000 700,000 950,000 400,000 550,000 950,000 950,000 1 Sở Xây dựng Công trình trọng điểm 2016-2020. Thông báo số 206-TB/TU ngày 10/6/2016. Ngân sách đầu tư hạ tầng; đang khó khăn trong công tác GPMB (phải di chuyển đơn vị quân đội hiện đang đóng quân) 2 Nhóm các dự án cấp nước sạch cho các vùng nông thôn khó khăn 1 230,000 60,000 70,000 100,000 230,000 230,000 1 BQL dự án chuyên ngành của Thành phố 3 Nhóm các dự án xử lý ô nhiễm nguồn nước tại các ao hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội 1 240,000 60,000 80,000 100,000 240,000 240,000 1 BQL dự án chuyên ngành của Thành phố 4 Nhóm các dự án quan trắc không khí và xử lý ô nhiễm môi trường 1 230,000 60, 00 0 70,000 100,000 230,000 230,000 1 BQL dự án chuyên ngành của Thành phố KHỐI ODA 17 94,649,988 10,200,801 18,688,346 13,576,909 2,493,090 3,666,272 3,302,547 1,893,000 2,222,000 13,576,909 7,404,090 6,172,819 14 1. Vốn ODA theo dự kiến tại văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ KHĐT 2. Nhu cầu vốn ODA giai đoạn 2016-2020 là 63.962 tỉ đồng mới đảm bảo hoàn thành được các dự án theo Hiệp định. 3. Vốn ODA chỉ bao gồm Vốn TW cấp phát Vốn ODA 73,133,266 9,171,655 6,172,819 1,604,350 2,564,072 1,504,397 400,000 100,000 6,172,819 6,172,819 Vốn trong nước 21,516,723 10,200,801 9,516,691 7,404,090 888,746 1,102,260 1,798,150 1,493,000 2,122,000 7,404,090 7,404,090 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 13 89,215,593 10,195,278 18,666,809 13,496,159 2,465,990 3,662,772 3,252,397 1,893,000 2,222,000 13,496,159 7,354,340 6,141,819 11 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 4 5,350,393 5,523 17,000 33,750 27,100 3,500 3,150 33,750 2,750 31,000 3 III DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 84,002 4,537 47,000 47, 000 47,000 47,000 A LĨNH VỰC HẠ TẦNG GTĐT 7 60,980,389 6,181,448 8,732,920 8,947,450 1,431,300 2,451,000 2,500,154 1,223,000 1,342,000 8,947,450 4,677,450 4,270,000 6 Vốn ODA 4 7,344,384 4,196,152 4,270,000 916,000 1,852,000 1,152,000 300,000 50,000 4,270,000 4,270,000 Vốn trong nước 13,636,005 6,181,448 4,536,768 4,677,450 515,300 599,000 1,348,150 923,000 1,292,000 4,677,450 4,677,450 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 5 60,691,214 6,183,448 8,728,383 8,892,700 1,430,200 2,447,500 2,450,0 0 0 1,223,000 1,342,000 8,892,700 4,627,700 4,265,000 4 Vốn ODA 47,125,864 4,196,152 4,265,000 915,000 1,850,000 1,150,000 300,000 50,000 4,265,000 4,265,000 Vốn trong nước 13,565,350 6,181,448 4,532,231 4,627,700 515,200 597,500 1,300,000 923,000 1,292,000 4,627,700 4,627,700 1 Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội 1 Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm 2008-2020 12,5km (trên cao 8,5km, đi ngầm 4km) 1970/QĐ-UBND 27/4/2009; 5456/QĐ-UBND 02/11/2010; 4007/QĐ-UBND 28/6/2013 32,910,000 974,000 2,509,021 5,234,000 734,000 2,016,000 1 ,361,000 712,000 411,000 5,234,000 2,234,000 3 ,000,000 1 Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Công trình trọng điểm 2016-2020; Theo tiến độ HĐ dự án hoàn thành 2018; Giá trị phân bổ đã tính trên cơ sở 1 số gói thầu đã kí HD và dự toán Vốn ODA Tr.đó vay lại 746 tr.USD/ 958 tr.USD 26, 804, 500 1 , 924,945 3,000,000 500,000 1,600,000 700,000 200,000 3,000,000 3,000,000 Nhu cầu vốn ODA năm 2016 là 1.500 tỉ đồng; năm 2017 là 2.150 tỉ đồng Vốn trong nước 6, 105,500 974,000 584,076 2,234,000 234,000 416,000 661,000 512,000 411,000 2,234,000 2,234,000 2 Dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội 1 Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm 2014-2020 Cải tạo và XD hệ thống tiếp cận của 12 ga tuyến 3; XD 02 điểm trung chuyển; thí điểm sử dụng bus thân thiện MT 3921/QĐ-UBND 23/7/2014 1,296,900 7,000 420,500 8,000 69,500 343,000 420,500 115,500 305,000 1 Sở Giao thông Vận tải Đang điều chỉnh tiến độ dự án và KHLCNT cho phù hợp với tiến độ của dự án Tuyến ĐSĐT Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội Vốn ODA 1USD = 22.000VND Tr.đó vay lại 16,153 tr.USD / 53,15 tr. USD 1 ,169,300 305,000 5,000 50,000 250,000 305,000 305,000 Vốn trong nước 127,600 7,000 115,500 3,000 19,500 93,000 115,500 115,500 3 Dự án Phát triển GTĐT Hà Nội (WB) 1 Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông 2007-2016 6,4km đường VĐII; 1 tuyến BRT 1837/QĐ-UBND 10/5/2007; 1821/QĐ-UBND 22/2/2013; 826/QĐ-UBND 18/2/2016 (không bao gồm hạng mục XD khu TĐC CT1: 580.265 tr VNĐ) 6, 858,376 3,895,448 5,452,934 6 5 6,000 656,000 656,000 256,000 400,000 1 Sở Giao thông Vận tải Công trình trọng điểm 2011-2015 Vố n ODA 2, 613,729 1,729,604 400,000 400,000 400,000 400,000 Nhu cầu vốn ODA năm 2016 là 1.566 tỉ đồng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ của Hiệp định Vốn trong nước 4,244,647 3,895,448 3,723,330 256,000 256,000 256,000 256,000 4 HTKT Tăng cường năng lực Cơ quan quản lý ĐSĐT Hà Nội và Thành lập Công ty vận hành bảo dưỡng các tuyến ĐSĐT trên địa bàn TP HN 1 Hà Nội 2013-2016 1971/QĐ-UBND 04/3/2013; 6642/QĐ-UBND 12/12/2014 70,938 6,432 1,500 1,500 1,500 1,500 1 Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội Vố n ODA 62, 335 Vốn ODA GV trực tiếp cho TV Nhật Vốn trong nước 8,603 6,432 1,500 1,500 1,500 1,500 5 Dự án tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo 1 Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng 2009-2022 (dự kiến) 11,5km (8,5km ngầm và 3km trên cao) 2054/QĐ-UBND 13/11/2008 19,555,000 1,312,000 752,996 2,580,700 30,700 362,000 746,00 0 511,000 931,000 2,580,700 2,020,700 560,000 Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Công trình trọng điểm 2016-2020 Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020 Vố n ODA 1VND=0,00385 Yên tại thời điểm trình thẩm định (tỉ giá đồng Yên biến động theo từng đợt giải ngân) Tr. Đã vay lại 250 triệu/1,3 tỷ USD (Theo TMĐT cũ và cơ chế cũ CP đã phê duyệt) 16,476,000 541,603 560,000 10,000 200,000 200,000 100,000 50,000 560,000 560,000 - Nhu cầu vốn ODA năm 2016 là 26,5 tỉ đồng; năm 2017 là 2.100 tỉ đồng - Chính phủ đang xem xét đề xuất của Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt dự án điều chỉnh và tiếp tục thực hiện dự án Vốn trong nước GPMB cũ 1.312 tỷ đồng: DP:529 tỷ 3,079,000 1,312,000 211,393 2,020,700 20,700 162,000 546,900 411,000 881,000 2,020,700 2,020,700 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 2 205,17 3 7,75 0 1,100 3,500 3,150 7,750 2,750 5,00 0 2 Vố n ODA 186,900 5,000 1,000 2,000 2,000 5,000 5,000 Vốn trong nước 18,273 2,750 100 1,500 1,150 2,750 2,750 1 Hỗ trợ và phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho VTCC Hà Nội 1 H à N ộ i 2016- 2018 2347/QĐ-UBND 16/5/2016 68,25 3 2,750 100 1,500 1,150 2,750 2,750 1 Sở Giao thông Vận tải Vốn ODA 350 triệu Yên Nhật 65,100 Vốn ODA giải ngân trực tiếp cho TV Nhật Vốn trong nước 3,153 2,750 100 1,500 1,150 2,750 2,750 2 Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội 1 Hà Nội 2015-2018 5141/QĐ-UBND 09/10/2015 136,920 5,000 1,000 2,000 2,000 5,000 5,000 1 Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Chủ tịch nước đã phê duyệt HĐ, dự kiến ký trong tháng 12/2016 Vốn ODA 1USD = 21.000 121,800 5,000 1,000 2,000 2,000 5,000 5,000 Nhu cầu vốn ODA giai đoạn 2016-2020 là 34 tỉ đồng Vốn trong nước 15,120 Vốn đối ứng là nguồn sự nghiệp III DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 84,002 4,537 47,000 47,000 47,000 47,000 Vốn ODA 31,620 Vố n trong nước 52,382 4,537 47,000 47,000 47, 000 47,0 00 1 XD tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai 1 Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai 2014-2017 8km QĐ phê duyệt CBĐT số 348/QĐ-TTg-QHQT ngày 6/3/2009; 657-TB/UB ngày 14/8/2013 và QĐ số 6749/QĐ-UBND ngày 7/11/2013 71,672 242 39,000 39,000 39,000 39,000 Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Công trình trọng điểm 2016-2020 Giai đoạn thực hiện đầu tư chưa ký kết hiệp định vay vốn ODA nên chưa ghi vốn; giai đoạn THDA dự kiến ADB sẽ tài trợ khoảng 450tr.USD, còn lại đang xúc tiến vốn ODA của các nhà tài trợ khác Vốn ODA 31,620 Vốn ODA được GN trực tiếp cho TV và do ADB quản lý Vốn trong nước 40,052 242 39,000 39,000 39,000 39,000 2 Tuyến đường sắt đô thị TPHN tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình 1 Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân 2008-2017 6km QĐ phê duyệt CBĐT số 2166/QĐ-UBND ngày 3/6/08; 2322/QĐ-UBND ngày 25/5/2010; 1567/QĐ-UBND ngày 25/3/2014; 657-TB/TU ngày 14/8/2013 12,330 4,295 8,000 8,00 0 8,000 8,000 Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Công trình trọng điểm 2016-2020 Giai đoạn thực hiện đầu tư chưa được cam kết vốn ODA (dự kiến JICA tài trợ) Vốn ODA Vốn trong nước 12,330 4,295 8,000 8,000 8,000 8,000 3 Tuyến đường sắt đô thị TPHN đoạn Nam Thăng Long - Nội Bài 1 Sóc Sơn, Đông Anh, Tây Hồ 2017-2023 Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 25.000-30.000 tỷ đồng Đề xuất đầu tư dự án từ nguồn đấu giá đất tập trung có quy mô lớn, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi thường xuyên. Trường hợp khó khăn không thể cân đối từ các nguồn vốn trên, Thành phố sẽ xem xét huy động Trái phiếu xây dựng Thủ đô Vốn ODA Vốn trong nước B LĨNH VỰC CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG 7 33,151,097 4,001,226 9,688,573 4,519,003 1,009,334 1,157,272 802,397 670,000 880,000 4,519,003 2,667,184 1,851,819 5 Vốn ODA 25,578, 320 4,938,503 1,851,819 667, 350 682,072 352,397 100,000 50,000 1,851,819 1,851,819 Vốn trong nước 7,572,7 77 4,001,226 4,750,070 2,667,184 341,984 475,200 450,000 570,000 830,000 2,667,184 2,667,184 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 5 28,005,877 3,995,703 9,671,573 4,493,003 983,334 1,157,272 802,397 670,000 880,000 4,493,003 2,667,184 1,825,819 4 Vốn ODA 21,083,262 4,921,503 1,825,819 641,350 682,072 352,397 100,000 50,000 1,825,819 1,825,819 Vốn trong nước 6,922,6 15 3,995,703 4,750,070 2,667,184 341,984 475,200 450,000 570,000 830,000 2,667,184 2,667,184 1 Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - dự án II 1 Hà Nội 2006-2016 77,5km; 310mm/2ngày 2304/QĐ-UBND 12/6/2008; 2940/QĐ-UBND 28/6/2012 9,693,856 3,178,803 8,072,774 600,000 600,000 600,000 100,000 500,000 1 Sở Xây dựng Công trình trọng điểm 2011-2015 Vốn ODA 5,931,023 3,751,726 500,000 500,000 500,000 500,000 Nhu cầu vốn ODA năm 2016 là 1.435 tỉ đồng mới đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ Hiệp định Vốn trong nước 3,762,833 3,178,803 4,321,048 100,000 100,000 100,000 100,000 GPMB trong TMĐT là dự kiến. UBND TP đã có văn bản cho tiếp tục GN theo thực tế các PA đã phê duyệt 2 Dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện 1 S ó c Sơn 2013-2017 75 tấn/ngày 1837/QĐ-UBND 25/02/2013; 6659/QĐ-UBND 03/12/2015 645,202 577,665 67,300 67, 300 67, 300 67,300 1 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị HN Vốn ODA 472,1 88 472,000 Vốn ODA giải ngân trực tiếp cho nhà thầu Nhật Bản Vốn trong nước 173,014 105,665 67,300 67,300 67, 300 67,300 3 Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) của TP Hà Nội 1 Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Thường Tín, Chương Mỹ, Mê Linh 2013-2017 23,950m 3 / ng.đêm (7 công trình cấp nước tập trung) Cụ thể theo các QĐ của dự án đã phê duyệt 06/07 dự án. Hiện nay dự án tại huyện Mê Linh, TP đang có chủ trương xã hội hóa 754,592 17,298 216,131 211,345 88 ,850 122,495 211,345 6,700 204,645 1 Sở Nông nghiệp và PTNT TMĐT bao gồm vốn XDCB và SNKT. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm phân bổ kinh phí để các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định. Chưa bao gồm vốn Thành phố vay lại theo cơ chế. Vốn ODA QĐ số 2263/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/9/2012 của Bộ NNPTNT: tr.đó vay lại 8.919 tr.USD /30,577 tr.USD vốn ODA 670,175 205,520 204,645 86,350 118,295 204,645 204,645 KH 2016 TW giao 86,35 tỷ đồng: Chưa bao gồm nguồn vốn TP vay lại WB năm 2016 theo cơ chế 40,237 tỷ đồng. Dự kiến số giao KH 2017 là 118,295 tỷ đồng (theo công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016) Vốn trong nước Bao gồm 1096/tổng vốn ODA và 67.119 tr.đồng) 84,417 17,298 10,611 6,700 2,500 4,200 6,700 6,700 4 Dự án xây dựng và cải tạo 3 trạm bơm thoát nước Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 và Đồng Bông 2 khu vực phía Tây Hà Nội 1 Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm 2012-2017 12m 3 /giây; 8m 3 /giây và 9m 3 /giây 4956/QĐ-UBND 26/10/2011 618,783 39,602 432,442 95,184 74,184 21,000 95,1 8 4 90,184 5,000 1 Công ty TNHH MTV thoát nước HN Vốn ODA 9,94 tr, Euro 300,834 252,194 5,000 5,000 5,000 5,000 Nhu cầu vốn ODA năm 2016 là 25,895 tỉ đồng Vốn trong nước 317,949 39,602 180,248 90,184 69,184 21,000 90,184 90,184 5 Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội 1 Thanh Tr ì 2013-2021 270.000m 3 / ngày đêm 7051/QĐ-UBND 20/11/2013 16,293,444 760,000 372,561 3,519,174 153,000 1,013,777 802,397 670,000 880,000 3,519,174 2,403,000 1,116,174 Sở Xây dựng Công trình trọng điểm 2016-2020 Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020 theo Hiệp định Vốn ODA 13,709,042 240,063 1,116,174 50,000 563,777 352,397 100,000 50,000 1,116,174 1,116,174 Nhu cầu vốn ODA năm 2016 là 234.45 tỉ đồng; năm 2017 là 1.570 tỉ đồng Vốn trong nước 2,584,402 760,000 132,498 2,403,000 103,000 450,000 450,000 570,000 8 30,000 2,403,000 2,403,000 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 2 5,145,220 5,523 17,000 26,000 26, 000 26,000 26,000 1 Vốn ODA 4, 495,058 17,000 26,000 26,000 26,000 26,000 Vốn trong nước 650,162 5,523 1 Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả sông Nhuệ 1 Hà Nội 2013-2016 53,4km; 70m 3 /ng.đêm 5676/UBND-KHĐT ngày 23/7/2012; 4631/UBND-KHĐT ngày 25/6/2014; 694/VPCP-QHQT ngày 18/02/2015; 6711/UBND-XDGT ngày 22/9/2015 52,000 1 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 Sở Xây dựng - Đây là một hạng mục sử dụng vốn dư từ dự án Thoát nước - dự án 2 và chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. KH năm 2016 giao trong phần vốn ODA của dự án Thoát nước HN - dự án 2 Vốn ODA 52,000 17,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Vốn trong nước 2 Dự án Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi Thành phố Hà Nội) sử dụng nước sạch sông Đà 1 36 xã, 01 thị trấn thuộc 03 huyện: Hoài Đức, Thạch Thất và Quốc Oai 2015-2021 - XD 12 tuyến ống truyền dẫn 75,79km đường kính DN300-DN1200; XD 463,369km tuyến ống phân phối DN 90-DN300; 965,697km đường ống dịch vụ DN50-63; Lắp đặt 95.833 đồng hồ; XD trạm bơm tăng áp ca 30.000m 3 / ng đêm 5093/QĐ-UBND 08/10/2015 5,093, 220 5,523 25,000 25,000 25,00 0 25, 000 Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội UBND Thành phố đã có văn bản số 5401/UBND-KHĐT ngày 19/9/2016 gửi Văn phòng CP và các cơ quan bộ, ngành và 5400/UBND-KHĐT ngày 19/9/2016 gửi nhà tài trợ (ADB) về việc dừng dự án Vốn ODA 4, 443,058 25,000 25,000 25,000 25,000 Vốn trong nước 650,162 5,523 KH năm 2016 được điều chỉnh toàn bộ 10 tỉ đồng sang dự án Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 của UBND Thành phố C LĨNH VỰC Y TẾ, GD-ĐT, CNTT, KHÁC 3 518,50 2 18,127 266,853 110,456 52,4 56 58,000 110,456 59,456 51,000 3 Vốn ODA 210,562 37,000 51,000 21,000 30,000 51,000 51,000 Vốn trong nước 3 07,940 18,127 229,853 59,456 31,456 28,000 59,456 59,456 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 518 ,5 02 18,127 266,853 110,456 52, 4 56 58,000 110,45 6 59,456 51,000 3 Vốn ODA 210,562 37,000 51,000 21,000 30,000 5 1,000 51 ,000 Vốn trong nước 307,940 18,127 229,853 59,456 31,456 28,000 59,456 59,456 1 Hợp phần Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây thuộc dự án Phát triển Bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II 1 Sơn Tây 2013-2016 4472/QĐ-UBND 26/7/2013 89,186 2,500 14,500 14,500 14,500 4,500 10,00 0 1 Bệnh viện đa khoa Sơn Tây Vốn ODA 77,186 10,000 10,000 10,000 10,000 Nhu cầu vốn ODA năm 2016 là 61 tỉ đồng; vốn được giải ngân đến hết tháng 3/2017 Vốn trong nước 12,000 2,500 4,500 4,500 4,500 4,500 2 Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội 1 Đông Anh 2008-2017 7,4ha 718/QĐ-UBND 12/9/2008; 2093/QĐ-UBND 28/4/2016 426,724 18,127 264,353 95,400 37 , 400 58,000 95,400 54,400 41,000 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dự án hoàn thành QII/2017 Vốn ODA 6 triệu USD 131,340 37,000 41,000 11,000 30,000 41,000 41,000 Nhu cầu vốn ODA năm 2016 là 64 tỉ đồng Vốn trong nước DP: 3262,4tr VND 295,384 18,127 227,353 54,400 26,400 28,000 54,400 54,400 3 Cải tạo, nâng cấp các nhà nuôi dưỡng của Làng trẻ em Birla Hà Nội 1 Cấu Giấy 2015-20 1 6 XD phần mái 4 khu nhà nuôi trẻ; lắp đặt hệ thống bể nước và ống thoát nước 1090/QĐ-UBND 10/3/2015 2,592 556 556 556 556 1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vốn ODA 2,036 Vốn trong nước 5 5 6 556 556 556 556 KHỐI VĂN HÓA XÃ HỘI 77 26,134,091 574,733 3,685,192 7,587,350 1,537,150 1,406,000 1,532,700 1,714,000 1,397,500 7,587,350 7,587,350 7 5 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 51 8,132,508 328,459 3,601,542 2,613,300 1,159,300 964,000 305,000 185,000 2,613,300 2,613,300 50 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 26 3,222,829 158,830 71,626 1,635,900 373,90 0 442,009 430,000 390,000 1,635,900 1,635,900 25 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 14,778,754 87,444 12,024 3,338,150 3,950 797,700 1,139,000 1,397,500 3,338,150 3,338,150 A LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 21 3,616,639 340,225 775,782 1,801,100 580,100 336,000 319,000 266,000 300,000 1,801,100 1,801,100 20 1 DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 13 1,947,334 188,615 722,445 464,000 387,000 42,000 35,000 4 6 4,000 464,000 12 1 Xây dựng xây dựng cải tạo trường THPT Yên Viên 1 Gia L â m 2015- 2016 24 phòng học và hạng mục phụ trợ 406/QĐ-KH&ĐT (DP: 4.624 tr.đ) 09/12/2013 29,749 13,56 9 10,000 10,000 10,000 10,000 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Đầu tư đạt chuẩn Cải tạo 15 phòng; xây lại 5 phòng và xây mới (tăng thêm) 4 phòng; cải tạo nhà hiệu bộ, nhà thể chất 2 Xây dựng, cải tạo trường THPT Ngô Thì Nhậm 1 Thanh Trì 2015-2016 24 phòng học và hạng mục phụ trợ 6395/QĐ-UBND 24/10/2013 54,684 15,598 24,000 24,000 24,000 24,000 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn Phá 2 nhà học 24 phòng học XD từ 1978 xây lại 24 phòng; cải tạo nhà hiệu bộ, nhà thể chất 3 Xây dựng, cải tạo trường THPT Trần Đăng Ninh 1 Ứng Hòa 2015-2016 30 phòng học và hạng mục phụ trợ 6013/QĐ-UBND 04/10/2013 3 5,566 10,300 8,000 8,000 8,000 8,000 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường sập tường rào và mái phòng học, hoàn thành 2016. Dự toán duyệt 21 tỷ đồng. Cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn Cải tạo 30 phòng học; xây mới nhà 3 tầng phòng thực hành thí nghiệm và học bộ môn 4 Xây dựng mở rộng Trường THPT Bắc Lương Sơn 1 Thạch Thất 2015-2016 28 phòng học và hạng mục phụ trợ 4861/QĐ-UBND 25/10/2012 47,756 4,754 13,497 30,000 30,000 30,000 30,000 1 UBND huyện Thạch Thất Cải tạo, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn QG. Xây lại 19 phòng học. Cải tạo nhà học cũ thành thư viện và khu chức năng; xây mới 9 phòng học bộ môn; cải tạo nhà hiệu bộ 5 Xây dựng, cải tạo mở rộng trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Vì, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 1 Ba Vì 2013-2016 Xây mới (tăng thêm) 12 phòng; xây mới 02 nhà KTX, nhà GD thể chất 4828/QĐ-UBND 24/10/2012 101,537 19,989 61,000 36,000 36,000 36,00 0 36,000 1 UBND huyện Ba Vì Đầu tư mở rộng đạt chuẩn 6 Đầu tư xây dựng Trường THPT Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 1 Sơn Tây 2013-2016 45 phòng học và hạng mục phụ trợ 4803/QĐ-UBND 14/10/2011; 1439/QĐ-UBND 06/4/2012 206,330 32,400 121,86 9 68,000 68,000 68,000 68,000 1 UBND thị xã Sơn Tây Đầu tư đạt chuẩn Xây mới 45 phòng; xây mới nhà hiệu bộ, nhà bộ môn, nhà KTX, nhà GD thể chất 7 Xây dựng Trường THPT Khương Đình, quận Thanh Xuân 1 Thanh Xuân 2015-2018 12 phòng học và hạng mục phụ trợ 7999/QĐ-UB 21/12/2001; 4592/QĐ-UB 04/8/2003; 89/QĐ-KH&ĐT 18/5/2012 22,685 15,254 15,000 45,000 5,000 5,000 35,000 4 5 ,000 45,000 1 UBND quận Thanh Xuân DA vướng GPMB; DA đã phê duyệt từ năm 2012; cần điều chỉnh tổng mức đầu tư để đảm bảo khả năng thực hiện (Dự kiến TMĐT điều chỉnh trên 60 tỷ đồng) Xây dựng mở rộng trường đạt chuẩn Xây mới 12 phòng: xây mới nhà hiệu bộ, nhà bộ môn, nhà GD thể chất 8 Xây dựng cải tạo Trường THPT Kim Liên 1 Đống Đa 2015-2017 30 phòng học và hạng mục phụ trợ 5781/QĐ-UBND 25/9/2013 56,149 15,300 32,000 32,000 32,000 3 2,000 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn Xây mới nhà học bộ môn, phòng chức năng và hiệu bộ cao 7 tầng; cải tạo chống xuống cấp các nhà học A, B, C và nhà thực hành F 9 Xây dựng, cải tạo Trường THPT Phú Xuyên B 1 Phú Xuyên 2015-2017 30 phòng học và hạng mục phụ trợ 4866/QĐ-UBND 25/10/2012, 4122/QĐ-UBND 03/7/2013 48,7 5 0 11,300 34,000 34,000 34,000 34,000 1 UBND huyện Phú Xuyên Đầu tư đạt chuẩn Cải tạo nhà lớp học 30 phòng, nhà thực hành - hội trường, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo nhà hiệu bộ. Xây mới nhà lớp học bộ môn 4 tầng, nhà hiệu bộ 2 tầng (bổ sung hạng mục còn thiếu) 10 Xây dựng Nhà giảng đường, Ký túc xá, Trung tâm khám chữa bệnh, Xưởng dược và các hạng mục phụ trợ của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông 1 H à Đông 2015-2016 Xây dựng nhà KTX, xưởng dược, các hạng mục phụ trợ và HTKT khớp nối đồng bộ 317/QĐ-KH&ĐT 31/10/2012 2 8 ,530 11,000 13,000 13,000 13,000 1 3,000 1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông 11 Xây dựng mở rộng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây giai đoạn 1 1 Thường T ín 2011-2017 44 phòng học, 19 phòng thí nghiệm 2188/QĐ-UBND 13/5/2011; 6517/QĐ-UBND 30/10/2013; 561/QĐ-UBND 01/02/2016 457,144 72,778 332,130 107,000 77 , 000 30 , 000 107 , 000 107,000 1 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Xây mới (tăng thêm) 44 phòng học, 19 phòng thí nghiệm - xưởng thực hành, 02 đơn nguyên KTX, hội trường 500 chỗ, nhà thể chất, thư viện, HTKT đồng bộ 12 Xây dựng, cải tạo Trường cán bộ Đội Lê Duẩn giai đoạn 2 1 Ba Đì nh 2010-2017 03 tầng, 9.535m 2 6635/QĐ-UBND 21/12/09; 5692/QĐ-UBND 15/11/10; 7307/QĐ-UBND 30/12/2015 113,454 43,440 55, 554 52,000 45,000 7,000 52,000 52,000 1 Trường Đội Lê Duẩn GPMB 12 hộ dân, PA đã duyệt 32 tỷ/tổng số GPMB 43 tỷ UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo số 6520/VP-KT ngày 29/7/2016 13 Đầu tư xây dựng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, cơ sở Hà Đông 1 Hà Đông 2017-2023 42.189m 2 2071/QĐ-UBND 08/11/2017; 3969/QĐ-UBND 05/8/2009 745,000 46,328 5,000 5,000 5,000 5,000 Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Năm 2016 thực hiện công tác tư vấn điều chỉnh dự án. Dự án được chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư từ ngân sách sang hình thức PPP II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 8 646,344 84,166 47,903 516,000 192,000 294 , 400 30,000 516,000 516,000 8 1 Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Phú Xuyên A, Phú Xuyên 1 Phú Xu yê n 2016-2017 30 phòng học và hạng mục phụ trợ 4863/QĐ-UBND 25/10/2012; 4866/QĐ-UBND 15/8/2013 36,557 2,20 3 30,000 24,000 6,000 3 0,00 0 30,000 1 UBND huyện Phú Xuyên Đầu tư đạt chuẩn. Công trình cơ bản hoàn thành năm 2016, năm 2017 bố trí vốn thanh, quyết toán Phá dỡ 2 khối nhà học đã xuống cấp (xây dựng năm 1979); cải tạo các nhà lớp học hiện có 30 phòng học; Xây mới nhà lớp học thực hành thí nghiệm 03 tầng 2 Xây dựng Trường THPT Phan Huy Chú huyện Quốc Oai 1 Qu ố c Oai 2016-2018 22 phòng học và hạng mục phụ trợ 5680/QĐ-UBND 31/10/2014 125,000 27,525 1,000 120,000 40,000 50,000 30,000 120,000 120,000 1 UBND huyện Quốc Oai TKBVTCDT được duyệt 96 tỷ đồng + GPMB 27 tỷ đồng. Đầu tư đạt chuẩn Xây dựng trường mới 22 phòng; nhà bộ môn, nhà hiệu bộ, HTKT, phụ trợ 3 Xây dựng trường Tiểu học trong khu đô thị Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm 1 Gia L â m 2016-2017 15 phòng học và hạng mục phụ trợ 3345/QĐ-UBND 30/10/2014 6 8, 949 500 60,000 30,000 30,00 0 60,000 60,000 1 UBND huyện Gia Lâm Xây dựng mới 15 phòng học và hạng mục phụ trợ 4 Xây dựng trường THCS Đặng Xá trong khu đô thị Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm 1 Gia L â m 2016-2017 14 phòng học và hạng mục phụ trợ 3346/QĐ-UBND 30/10/2014 62,923 50 0 55,00 0 30,000 25,000 55,000 55,000 1 UBND huyện Gia Lâm Xây dựng mới 14 phòng học và hạng mục phụ trợ 5 Xây dựng trường THPT Đông Mỹ, huyện Thanh Trì 1 Thanh T rì 2016-2017 18 phòng học và hạng mục phụ trợ 4991/QĐ-UBND 31/10/2013 97,72 1 28, 344 2, 700 88 ,000 38,00 0 50,00 0 88,000 88,000 1 UBND huyện Thanh Trì Đầu tư đạt chuẩn Xây dựng trường mới 18 phòng; nhà bộ môn, nhà hiệu bộ 6 Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Liên Hà 1 Đông Anh 2016-2017 25 phòng học và hạng mục phụ trợ 2848/QĐ-UBND 02/5/2013 65,82 2 300 55,000 10,000 45,000 55,0 00 55,000 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Đầu tư đạt chuẩn Xây mới nhà học 4 tầng, nhà thể chất; cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học 3 tầng; cải tạo nhà thể chất cũ thành thư viện; cải tạo tổng thể hệ thống hạng mục phụ trợ 7 Xây dựng mở rộng trường THPT Nguyễn Du 1 Thanh Oai 2016-2017 Xây mới nhà học và nhà thực hành thí nghiệm: 09 phòng, nhà thể chất và các hạng mục phụ trợ 6443/QĐ-UBND 25/10/2013 76,3 72 13,797 700 58,000 20,000 38,000 58,000 58,000 1 UBND huyện Thanh Oai Cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn 8 Xây dựng Trường THPT Xuân Phương 1 Nam Từ Liêm 2016-2017 24 phòng học và hạng mục phụ trợ 5794/QĐ-UBND 30/10/2015 113,000 14,500 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 UBND quận Nam Từ Liêm Dự phòng 15,3 tỷ đồng. Sở GD&ĐT có VB số 10284/SGD&ĐT-KHTC ngày 13/10/2014 chấp thuận giao UBND quận Nam Từ Liêm làm CDT 2 dự án THPT Mỹ Đình và Xuân Phương. Đầu tư đạt chuẩn Ngân sách Quận đầu tư một phần (bố trí 40 tỷ đồng năm 2016). Xây dựng trường mới 20 phòng: nhà bộ môn, nhà hiệu bộ ... III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1,022,9 6 1 67,444 5,434 821,100 1,100 254,000 266,000 340,000 8 21,100 821,100 B LĨNH VỰC Y TẾ 27 6,781,879 36,500 2,224,304 3,465,500 752,500 811, 0 00 622,000 730,000 550,000 3,465,500 3,465,5 00 27 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GAI ĐOẠN 2011-2015 13 4,309,626 2,205,378 1,467,500 638,500 674,000 1 55,000 1,467,500 1,467,500 13 1 Đầu tư nâng cấp bệnh viện Đa khoa Đức Giang (giai đoạn 1) 1 Long Biên 2014-2016 500 giường 5745/QĐ-UBND 09/12/2011 861,977 595,804 89,000 89,000 89,000 89,000 1 Sở Y t ế Công trình trọng điểm 2011-2015 2 Xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên 1 Phú Xuyên 2014-2016 200 giường 1571/QĐ-UB 28/10/2005; 2348/QĐ-UBND 02/12/2008; 7108/QĐ-UBND 21/11/2013 189,000 153,613 30,000 30,000 30,000 30,000 1 Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên 3 Mở rộng và nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2013-2016 200 giường 5371/QĐ-UBND 29/10/2010; 4792/QĐ-UBND 23/10/2012 250,000 209,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai 4 Nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2015-2016 200 giường 5012/QĐ-UBND 31/10/2011; 3835/QĐ-UBND 10/8/2015 39,559 12,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 Sở Y tế 5 Xây dựng Trung tâm y tế huyện Đông Anh 1 Đông Anh 2014-2016 Xây mới TTYT kết hợp PKĐK 20 giường 4966/QĐ-UBND 31/10/2012 85,367 45,739 25,000 25,000 25,000 25,000 1 UBND huyện Đông Anh 6 Xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực Hồng Kỳ 1 Sóc Sơn 2015-2016 20 giường 6441/QĐ-UBND 25/10/2013 51,670 12,700 32,500 32,500 32,500 32,500 1 UBND huyện Sóc S ơn 7 Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn 1 Sóc S ơn 2010-2017 320 giường 3945/QĐ-UBND 04/8/2009 345,870 263,214 50,000 30,000 20,000 50,000 50,000 1 Sở Y tế 8 Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đông Anh 1 Đông Anh 2012-2017 330 giường 4359/QĐ-UBND 24/8/2009 414,972 2 75,180 104,000 30,000 74,000 104,000 104,000 1 Sở Y tế 9 Cải tạo bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và xây dựng nhà điều trị Nội khoa 1 Ba Đình 2012-2017 580 giường 908/QĐ-UBND 07/3/2008; 7156/QĐ-UBND 29/12/2014 332,02 3 20 8 ,602 102,000 57, 000 4 5 ,000 102,000 102,000 1 Sở Y tế 10 Xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh 1 Mê Linh 2013-2017 200 giường 4147/QĐ-UBND 20/9/2012 457, 457 228,383 135,000 45,000 90,000 1 3 5,000 1 3 5,000 1 UBND huyện Mê Linh Kiến nghị của Huyện ủy Mê Linh tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy 11 Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn - Giai đoạn 2 1 Hai Bà Trưng 2012-2018 550 giường 5086/QĐ-UB 31/10/2011 458,93 8 64, 3 67 3 38,000 158,000 170,000 30,000 3 3 8,000 338,000 1 Sở Y tế Công trình trọng điểm 2016-2020. Công trình hoàn thành năm 2017. Năm 2018 bố trí vốn thanh, quyết toán 12 Đầu tư nâng cấp bệnh viện phụ sản Hà Nội 1 Ba Đình 2012-2018 310 giường 5085/QĐ-UBND 31/10/2011 324,729 56,544 245,000 85,000 135,000 25,000 245,000 245,00 0 1 Sở Y tế Công trình trọng điểm 2016-2020. Công trình hoàn thành năm 2017. Năm 2018 bố trí vốn thanh, quyết toán 13 Mở rộng và Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II 1 Ba Vì 2012-2018 260 giường 5084/QĐ-UBND 31/10/2011 498,064 80,232 267,000 27,000 140,000 100,000 267,000 267,000 1 Sở Y tế II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 14 1,107,4 53 36,500 1 6 ,673 1,041,000 114,000 137,000 400,000 390,000 1,041,000 1,041,000 14 1 Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội 1 Hà Đông 2016-2020 200 giường 4908/QĐ-UBND 30/9/2015 784,000 25,000 11,998 751,000 1,000 100,000 350,000 300,000 751,000 751,0 00 1 Sở Y tế Công trình trọng điểm 2016-2020. Dự án đang có rà soát, điều chỉnh thiết kế 2 Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín 1 Thường Tín 2016-2018 250 giường 5060/QĐ-UBND 28/10/2011 149,936 3,575 140,000 50,000 90,000 140,000 140,000 1 S ở Y tế Thông báo số 385-TB/TU ngày 23/9/2016 của Thành ủy Năm 2016 điều chỉnh giảm KH vốn 28 tỷ đồng. Dự án đang được rà soát, điều chỉnh quy mô cho phù hợp Quy hoạch thị trấn trung tâm huyện Thường Tín được duyệt năm 2014 3 Xây dựng Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn 1 Sóc Sơn 2016-2017 Xây mới TTYT 6442/QĐ-UBND 25/10/2013 51,517 11,500 1,100 45,000 25,000 20,000 45,000 4 5,000 1 UBND huyện Sóc Sơn 4 Xây dựng PKĐK xã Tản Lĩnh 1 Ba Vì 2016 20 giường 1710/QĐ-UBND 30/10/2015 24,000 21,000 9,000 12,000 21,000 21,000 1 UBND huyện Ba Vì 5 Nhóm (10) các dự án trạm y tế đã bố trí năm 2016 (cuối năm đã hoàn thành 9 dự án). Kế hoạch năm 2017 đề nghị bố trí cho 1 dự án Trạm y tế dã Xuân Canh, huyện Đông Anh 5 tỷ đồng để hoàn thành 10 Hà Nội 2016 Cải tạo, nâng cấp 98,000 84,000 79,000 5,000 84,000 84,000 10 UBND các quận, huyện, thị xã III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1,364,000 2,253 957,000 67,000 340,000 550,000 957,000 957,000 Trong đó: Công trình trọng điểm 1 Xây dựng Trung tâm phức hợp thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội - Cơ sở tại Tây Hồ 1 Tây Hồ 2017 400 giường 3 90,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1 Sở Y tế Công trình trọng điểm 2016-2020 UBND TP chỉ đạo chuyển đổi hình thức đầu tư PPP. Dự kiến NSTP đảm bảo kinh phí tư vấn 02 tỷ đồng. Dự án sẽ điều chỉnh chủ đầu tư sau khi các BQL dự án chuyên ngành của Thành phố được thành lập. C LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 284,606 600 244,200 7 00 145,700 63,000 34,800 244,200 244,200 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 284,606 600 244,200 700 145,700 63,000 34,800 244,200 244,200 D LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 26 14,424,517 190,103 539,798 1,697, 2 50 189,450 221,000 391,800 505,000 390,000 1,697,250 1,697,250 25 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 22 1,617,616 132,039 529,211 630,000 120,000 210,000 115,000 185,000 630,000 630,000 2 2 1 Dự án tu bổ tôn tạo di tích đền Ngọc Sơn 1 Hoàn Kiếm 2017 Tu bổ 4985/QĐ-UBND 31/10/2012 52,210 500 25,000 10,000 15,000 25,000 25,000 1 Sở Văn hóa và Thể thao Phần kinh phí còn lại là vốn huy động ngoài ngân sách. Sở Văn hóa TT (2015 bố trí 18 tỷ nguồn thu từ di tích) 2 Bảo tàng Hà Nội (Nội dung trưng bày) 1 N am Từ Liêm 2016-2019 54.150m 2 1424/QĐ-UBND 21/4/2008; 5099/QĐ-UBND 07/11/2012 789,004 345,000 390,000 5,000 100,000 100, 0 00 185,000 390,000 390,000 1 Sở Văn hóa và Thể thao Công trình trọng điểm 2016-2020 3 Dự án chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao (khu Hoàng Thành) 1 Ba Đình 2015-2019 5,78ha 5079/QĐ-UBND 02/10/2014 370,198 132,039 75,997 103,000 3,000 100,000 103,000 103,000 1 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Công trình trọng điểm 2016-2020 Tại Thông báo số 411/TB-UBND ngày 18/10/2016. Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tạm dừng dự án, chỉ tập trung công tác GPMB, nghiên cứu lập BCNCKT tổng thể toàn bộ khu Hoàng Thành Thăng Long 4 Bảo tồn Tường hành cung phía Tây khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - HN 1 Ba Đình 2015-2016 360m 5658/QĐ-UBND 31/10/2014 14,467 12,499 500 50 0 50 0 500 1 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Kế hoạch năm 2016 giao từ tháng 12/2015, quyết định kéo dài Kh vốn năm 2015 vào tháng 4/2016 nên đề nghị trả lại vốn năm 2015 kéo dài 5 Tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm 1 Ho à n Kiẻm 2015-2016 Tu bổ 5687/QĐ-UBND 31/10/2014 23,121 6,600 14,000 14,000 14,000 14,000 1 Sở Văn hóa và Thể thao 6 Chùa Tổng (Kim Hoa Tự), xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ 1 Phúc Th ọ 2015-2016 Tu bổ 3171/QĐ-UBND 15/10/2010; 4552/QĐ-UBND 23/10/2014 13,05 2 5,000 1,700 1,7 00 1,700 1,700 1 UBND huyện Phúc Thọ Phần hỗ trợ của TP: 6,7 tỷ đồng 7 Tu bổ tôn tạo di tích Đình Văn Khê 1 Sơn Tây 2015-2016 Tu bổ 1715/QĐ-UBND 25/10/2011 14,99 8 4,000 4,000 4,000 4,0 00 4,000 1 UBND thị xã Sơn Tây Phần hỗ trợ của TP: 8 tỷ đồng 8 Tu bổ tôn tạo di tích Đình Thanh Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2015-2016 Tu bổ 6016/QĐ-UBND 16/10/2014 29,98 5 5,000 7,000 7,000 7,00 0 7,000 1 UBND huyện Ba Vì Phần hỗ trợ của TP: 12 tỷ đồng 9 Tu bổ tôn tạo di tích Đình Đa Chất, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên 1 Phú Xuy ê n 2015-2016 Tu bổ 6665/QĐ-UBND 04/11/2013; 5085/QĐ-UBND 23/10/2014 29,095 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 UBN D huyện Phú Xuyên Phần hỗ trợ của TP: 9,162 tỷ đồng 10 Tu bổ tôn tạo cụm di tích đình Cả - chùa Diên Phúc, xã Văn Khê, huyện Mê Linh 1 Mê Linh 2015-2016 Tu bổ 4395/QĐ-UBND 25/8/2014; 6716/QĐ-UBND 30/10/2014 26,340 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1 UBND huyện Mê Linh Phần hỗ trợ của TP: 11,567 tỷ đồng 11 Tu bổ, tôn tạo di tích đình Dị Nâu 1 Thạch Thất 2015-2016 Tu bổ 6513/QĐ-UBND 23/10/2013 26,172 3,000 7,000 7,000 7,000 7,000 1 UBND huyện Thạch Thất Phần hỗ trợ của TP: 10,7 tỷ đồng 12 Tu bổ tôn tạo di tích đình Giáo Hạ, xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ 1 P húc Thọ 2015-2016 Tu bổ 3170/QĐ-UBND 15/10/2010; 275 /Q Đ-UBND 06/2/2015 10,574 4 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 UBND huyện Phúc Thọ Phần hỗ trợ của TP: 5 tỷ đồng 13 Tu bổ tôn tạo di tích đình Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng hòa 1 Ứng Hòa 2015-2016 Tu bổ 603/QĐ-UBND 28/10/2013 1 4,997 3 ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 UBND huyện Ứng Hòa Phần hỗ trợ của TP: 6,12 tỷ đồng 14 Tu bổ tôn tạo di tích chùa Ngọc Kiên (Trung Kiên Tự) 1 Sơn Tây 2015-2016 Tu bổ 1698/QĐ-UBND 20/10/2011 26,943 5,000 3,500 3,500 3,500 3,500 1 UBND thị xã Sơn Tây Phần hỗ trợ của TP: 8,5 tỷ đồng 15 Tu bổ, tôn tạo di tích đình Kim, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2015-2016 Tu bổ 1561/QĐ-UBND 24/10/2013; 1616/QĐ-UBND 31/10/2013 19,339 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1 UBND huyện Thanh Oai Phần hỗ trợ của TP: 7,7 tỷ đồng 16 Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phù Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn 1 Sóc Sơn 2015-2016 Tu bổ 6189/QĐ-UBND 25 / 10/201 3 22,259 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 UBND huyện Sóc Sơn Phần hỗ trợ của TP: 6,5 tỷ đồng 17 Tu bổ, tôn tạo di tích đền Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn 1 Sóc Sơn 2015-2016 Tu bổ 6190/QĐ-UBND 25/10/2013; 1275/QĐ-UBND 10/4/2015 15,131 3,000 1,800 1, 8 00 1,800 1,800 1 UBND huyện Sóc Sơn Phần hỗ trợ của TP: 4,8 tỷ đồng 18 Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ và Lăng Ngô Quyền (làng cổ Đường Lâm) 1 Sơn Tây 2015-2016 Tu bổ 435/QĐ-UBND 12/4/2013; 885/QĐ-UBND 08/8/2014 29,95 8 10,600 6 , 000 6,000 6,000 6,000 1 UBND thị xã Sơn Tây Phần hỗ trợ của TP: 19,9 tỷ đồng; xã hội hóa: 10 tỷ đồng 19 Tu bổ di tích Đình Cam Thịnh 1 Sơn Tây 2015-2016 Tu bổ 1345/QĐ-UBND 08/10/2013; 884/QĐ-UBND 08/8/2014 13,2 2 2 10,000 2 ,000 2 , 000 2,000 2,000 1 UBND thị xã Sơn Tây 20 Đền lăng Chu Quyền, xã Chu Minh, huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2015-2016 Tu bổ 1677/QĐ-UBND 18/11/2013 14,889 4,465 3,500 3, 500 3,500 3 ,500 1 UBND huyện Ba Vì Công trình do Bộ Văn hóa TTDL đang cấp vốn từ nguồn TW; Vốn đối ứng Huyện là 1,5 tỷ 2 1 Tu bổ, tôn tạo chùa Ná xã Chu Minh huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2015- 2 016 Tu bổ 6666/QĐ-UBND 04/11/2013; 1078/QĐ-UBND 01/10/2014; 271/QĐ-UBND 07/3/2016 11,671 450 7,000 7,000 7 ,000 7,000 1 UBND huyện B a V ì TP hỗ trợ hạng mục gốc 7 tỷ đồng 22 Cải tạo, nâng cấp Cung Thiếu nhi Hà Nội giai đoạn 1 1 Hoàn Kiếm 2015-2017 Cải tạo 7.960m 2 6637/QĐ-UBND 31/10/2013 49,991 16,100 32,000 32,000 32,000 32,000 1 Thành đoàn Hà Nội I I DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 4 1,469,032 38,164 7,050 78,900 67,900 11,000 78,900 78,900 3 1 Tu bổ, tôn tạo 17 miếu, điểm và giếng cổ (thuộc làng Đường Lâm - xã Đường Lâm) 1 Sơn Tây 2016 Tu bổ 1270/QĐ-UBND 30/10/2015 14,000 8, 500 8,500 8,500 8,500 1 UBND Thị xã Sơn Tây Ngân sách hỗ trợ 60% theo cơ chế đã phê duyệt tại Đề án Làng cổ Đường Lâm 2 Đình Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì 1 Ba V ì 2016 Tu bổ 869/QĐ-UBND 12/9/2011 19,588 450 9,000 9,000 9,000 9,000 1 UBND huyện Ba Vì Di tích cách mạng: Chỉ đạo của UBND TP tại VB 5095/VP-VX ngày 29/7/2015. Phần còn lại Ngân sách Huyện và huy động XHH 3 Nâng cấp mở rộng di tích nhà Hồ Chủ tịch ở và làm việc tháng 12/1946 1 Hà Đông 2016-2017 1.741m 2 5550/QĐ-UBND 28 / 10/2014 58,979 3 8,16 4 800 50,000 39,000 11,000 50,000 50,000 1 Sở Văn hóa và Thể thao 4 Cung thiếu nhi Hà Nội 1 Cầu Giấy 2016-2022 3.24ha 4493/QĐ-UBND 29/8/2016 1,376,465 5,800 11,400 11,400 11,400 11,400 Sở Xây dựng Nghiên cứu thay đổi hình thức đầu tư III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 11,337,869 20, 000 3,537 988,350 1,550 276 ,8 00 320,0 0 0 390,0 00 988,350 988,350 Trong đó: Công trình trọng điểm 1 Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực Thành Cổ Loa thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành Cổ Loa 1 Đông Anh 2018-2020 7,400,000 20,000 131,000 1,000 40,000 50,000 40,000 131,000 131,000 1 Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Công trình trọng điểm 2016-2020. Giai đoạn 2017-2020 tập trung hoàn thành công tác CBĐT và thực hiện một số hạng mục phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, phần còn lại thực hiện XHH 2 Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long 1 3,000,000 Công trình trọng điểm 2016-2020 Tại Thông báo số 411/TB-UBND ngày 18/10/2016 , Chủ tịch UBND TP chỉ đạo nghiên cứu lập BCNCKT tổng thể toàn bộ khu Hoàng Thành Thăng Long. Dự kiến TMĐT khoảng 3.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2017-2020 NSTP tập trung GPMB, thiết kế nghiên cứu các phương án phục dựng bảo tồn, phần còn lại sẽ huy động XHH và các nguồn khác - Dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu Ba Đình 2018-2022 6243/QĐ-UBND 15/10/2013 380,000 3,287 370,000 100,000 120,000 150,000 370,000 370,000 Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Các hạng mục, công trình khác theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ba Đình 2018-2020 98,000 90,000 20,00 0 20,000 50,000 90,000 90,000 Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội E LĨNH VỰC DẠY NGHỀ 3 1,027,250 7,805 144,708 379,300 14,400 38,000 54,200 150,000 1 2 2,700 379,300 379,300 3 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 257,932 7,805 144,508 51,800 13,800 38,000 51,800 51,800 3 1 Dự án đầu tư nghề trọng điểm: Cơ điện tử cấp độ quốc tế của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội 1 Nam T ừ Liêm 2015-2017 Đầu tư nghề trọng điểm Quốc tế 150hs/năm 4920/QĐ-UBND 01/10/2015; 6373/QĐ-UBND 21/11/2016 73,868 40,000 14,000 14,000 14,000 14,000 1 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội NSTW đã bố trí 40.000 triệu đồng. Phần còn lại sử dụng ngân sách Thành phố và ngân sách của Trường 2 Dự án Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên thành phố Hà Nội 1 Đông Anh 2011-2016 Xây mới 12 phòng học 479-QĐ/TWDTN 30/12/2013 150,000 99,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 Thành đoàn Hà Nội Tổng vốn đầu tư là 150 tỷ đồng trong đó có: Vốn Trung ương: 40 tỷ đồng; Vốn Thành phố Hà Nội: 110 tỷ đồng 3 Xây dựng Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, dạy nghề huyện Quốc Oai (định hướng thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện) 1 Quốc Oai 2016-2017 3.210m 2 sàn; 14 phòng học, 01 phòng học cho hs khuyết tật; 08 phòng thực hành 5171/QĐ-UBND 12/10/2015 34,064 7,805 5,508 27,800 3 ,8 00 24,000 27,800 27,800 1 UBND huyện Quốc Oai ĐTXD Trung tâm tại vị trí khác do vị trí cũ phải GPMB thực hiện Dự án Xây dựng đường trục chính Bắc Nam đô thị Quốc Oai. Tiền đền bù công trình cũ là 5.508 triệu đồng để thực hiện GPMB. II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 769,31 8 200 327,500 600 54,200 150,000 122,700 327,500 327,500 KHỐI CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 8 2,261,851 696,179 387,860 1,521,500 253,700 183,300 429,000 371,500 284,000 1,521,500 1,523,500 8 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2012-2015 5 924,975 333,300 353,460 355,000 139,700 175,300 40,000 355,000 355,000 5 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 3 178,497 36,878 34,400 121,000 113,000 8,000 121,000 121,000 3 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1, 158,379 326,001 1,045,500 1,000 389,000 371,500 284,000 1,045,500 1,045,500 A LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 7 1,783,51 0 628,146 387,360 1,066,000 2 46,700 175,300 150,000 210,000 284,000 1,066,000 1,066,000 7 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 5 924,975 333,300 353,460 355,000 139,7 00 175,300 40,000 355,00 0 355,000 5 1 Xây dựng đường nối Quốc lộ 3 - Cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn 1 Sóc S ơ n 2010-2018 Tuyến 1: L=2.871m; Tuyến 2: L=595m 1065/QĐ-UBND 24/02/2014 360,0 00 189,939 216,389 120,000 80,000 40,000 120,00 0 120,000 1 UBND huyện Sóc S ơn Ngân sách huyện Sóc Sơn 4.600tr.đ (theo QĐ phê duyệt DA, vốn NSTP 214.75 tỷ đồng còn lại vốn NS huyện. Ngày 18/4/2016, tại cuộc họp về CCN tập trung Sóc Sơn CN3, Chủ tịch UBND Thành phố đồng ý cho phép CĐT báo cáo UBND TP xem xét bố trí vốn NSTP hỗ trợ phần dự án chưa thực hiện) DP: 28,582 tỷ đồng 2 Xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài, đoạn qua Khu công nghiệp Quang Minh 1 1 Mê Linh 2015-2017 L=1154,7m; B=24m 7458/QĐ-UBND 09/12/2013; 6285/QĐ-UBND 15/11/2016 160,154 44,998 6,329 123,000 70,000 53,000 12 3 ,000 123,000 1 Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất HN Giải quyết bức xúc về tai nạn giao thông cho công nhân KCN Quang Minh. Dự án mới được phê duyệt điều chỉnh giảm TMĐT còn 100.754 triệu đồng (DP: 2.415 triệu đồng) tại QĐ số 6285/QĐ-UBND ngày 15/11/2016. Dự kiến điều chỉnh giảm KH vốn năm 2016 3 Xây dựng tuyến đường gom từ Khu công nghiệp Phú Nghĩa A ra Quốc lộ 6 1 Chương Mỹ 2013-2016 L=1153m; B=13,5m 4429/QĐ-UBND 04/10/2012 70,546 30,726 33,4 3 7 2,000 2,000 2,000 2 ,000 1 UBND huyện Chương Mỹ Hoàn thiện HTKT ngoài hàng rào phía Bắc KCN Phú Nghĩa. DA không sử dụng hết TMĐT do giảm kinh phí GPMB từ 30.726trđ xuống 8.394 tr.đ 4 Xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý năng lượng Hà Nội 1 Thạch Thất 2013-2017 17000m 2 1871/QĐ-UBND 27/02/2013 198,321 40,434 88,000 55,000 33,000 8 8,000 88,000 1 Sở Công thương Vốn Bộ Công thương cấp 42.400trđ. DP: 28,663 tỷ đồng. Xây dựng trường đào tạo cán bộ quản lý năng lượng với số lượng 250 học viên/năm 5 Xây dựng đường gom nối đường Đài Tư - Sài Đồng A ra quốc lộ 5 1 Long Biên, Gia L â m 2010-2017 L=1150m; B=16,25m 128/QĐ-UBND 12/01/2010 135,9 54 67,637 56,871 22,000 12,700 9,300 22,000 22,000 1 Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp DA không sử dụng hết TMĐT do GPMB giảm từ 67.637trđ xuống 31.000trđ. Công trình hoàn thành năm 2016. Năm 2017 bố trí vốn thanh, quyết toán II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 2 163,747 36,878 33,900 107,000 107,000 107,000 107,000 2 1 Xây dựng nâng cấp mở rộng đường nhánh nối Quốc lộ 1A với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội 1 Phú Xuy ê n 2016 L=750m; B=44 đến 45,5m 3084/QĐ-UBND 02/7/2015 89 ,172 25,910 23,900 60,000 60,000 60,000 60,000 1 Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất HN Hoàn thiện HTKT ngoài hàng rào KCN hỗ trợ Nam Hà Nội 2 Xây dựng hệ thống thoát nước Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 1) 1 Phú Xuy ê n 2016 18000m 3 /h 5052/QĐ-UBND 06/10/2015 74,575 10,968 10,000 47,000 47,000 47,000 47,00 0 1 UBND huyện Phú Xuyên Đảm bảo tiêu thoát nước cho KCN hỗ trợ Nam Hà Nội III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 694,788 257,968 604,000 110,000 210,000 284,000 604,000 604,000 B LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 1 287,841 68,033 500 267,500 7,000 8,000 14 6 ,000 106,500 267,500 267,500 1 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 1 14,750 500 14,000 6,000 8,0 00 14,000 14,000 1 1 Xây dựng Nhà kho tạm giữ hàng hóa, phương tiện vi phạm thuộc Chi cục quản lý thị trường Hà Nội 1 Hà Đông 2016 3874m 2 6957/QĐ-UBND 17/12/2015; 311/QĐ-SCT 05/4/2016 14 ,750 500 14,000 6,000 8,000 1 4,000 14,000 1 Sở Công thương III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 273, 0 91 68,033 253,500 1,000 146,000 106 , 500 253,500 253,500 C LĨNH VỰC DU LỊCH 194, 500 188,000 133,000 55,000 188,000 188,000 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1 9 0,500 188,000 133,000 55,000 188,000 188,000 KHỐI NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 65 18,531,024 1,772,199 4,385,988 11,642,432 2,272,567 1,640,700 1,761,655 2,954,303 3,013,207 11,642,432 10,031,214 470,034 466,184 675,000 65 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 39 13,769 , 777 1,466,989 4,344,218 7,775,077 1,905,167 1,173,000 943,000 1,850,000 1,903,910 7,775,077 6,213,859 470,034 466,184 625,000 39 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 26 1,275,996 201,482 26,991 999,800 352,200 467,700 179,900 999,800 949,800 50,000 26 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 3,485,251 103,728 14,779 2,867,555 15,200 638,755 1,104,303 1,109,297 2,867,555 2,867,555 A LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 7 607,217 52,730 293,150 125,000 75,000 50 ,00 0 125,000 125,000 7 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 5 505 , 365 52,730 292,550 77,000 53,000 24,000 77,000 77,000 5 1 Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn xã Tây Đằng, huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2012-2016 51ha 605/QĐ-KH&ĐT 29/10/2010 29 ,450 15,500 10,000 10,000 10,000 10,000 1 UBND huyện Ba Vì NSTP: 27 ,57 tỷ 2 Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã Tân Phú, huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2013-2016 65 ha 2669/QĐ-UBND 24/10/2012 58,609 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 UBND huyện Quốc Oai NSTP: 16 ,3 tỷ 3 Xây dựng HTKT phục vụ phát triển khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Trung Tú, Đồng Tân, huyện Ứng Hòa 1 Ứ ng Hòa 2013-2016 232,2ha 5352/QĐ-UBND 29/10/2010 1 40,559 66,500 15,000 15,000 15,000 15,000 1 UBND huyện Ứng Hòa NSTP : 7 3, 7 tỷ 4 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2013-2016 4,3ha 4972/QĐ/UBND 31/10/2012 111,872 41,996 65,480 18,000 18,000 18,000 18,000 1 UBND huyện Thanh Oai 5 Xây dựng công trình quản lý và phòng cháy chữa cháy rừng huyện Sóc Sơn (giai đoạn 1) 1 Sóc Sơn 2008-2017 4680/QĐ-UBND 02/11/2007; 3121/QĐ-UBND 31/7/2008 164 ,8 75 10,734 139,070 24,000 24,000 24,000 24,000 1 UBND huyện Sóc Sơn Đã hoàn thành 03/06 gói thầu xây lắp, 02/05 gói cơ bản hoàn thành II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 2 101 ,8 52 600 48,000 22,000 26,000 48,000 48, 0 00 2 1 Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín 1 Thường Tín 2014-2016 51,2ha 359/QĐ-KHĐT 23/10/2013 38 ,849 300 12,000 12,000 12,000 12,000 1 UBND huyện Thường Tín NSTT: 12 , 8 t ỷ 2 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nuôi trồng thủy sản tập trung xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín 1 Thường T í n 2014-2017 93,2ha 5057/QĐ-UBND 22/8/2013 63,003 300 36,000 10,000 26,000 36,000 36,000 1 UBND huyện Thường Tín NSTP: 37,984 tỷ B LĨNH VỰC ĐÊ ĐIỀU 17 2,665,907 126,037 515,166 1,798,638 444,383 231,000 446,755 330,500 346,000 1,798,638 1,650,455 148,183 17 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 10 1 ,2 88,496 118,351 506,688 609,183 371,183 195,000 43,000 609,183 461,000 148,183 10 1 Xử lý sạt lở bờ hữu sông Đà khu vực Đan Thế - Tòng Bạt 1 Ba Vì 2012-2016 1.080m 2051/QĐ-SNN 29/8/2012 42,598 4, 8 00 25,200 15,000 15,000 15,000 15,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 2 Cải tạo, nâng cấp đê Minh Khánh 1 Ba Vì 2011-2016 10.778m 5268/QĐ-UBND 25/10/2010 156,639 16,032 119,200 25,000 25,000 25,000 25,000 1 UBND huyện Ba Vì 3 Cứng hóa cơ đê bao xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 1 Đan Phượng 2013-2017 3.670m cơ đê 1184/QĐ-UBND 08/3/2011; 7063/QĐ-UBND 22/12/2015 89,304 10,883 63,400 25,000 10,000 15,000 25,000 25,000 1 UBND huyện Đan Phượng Dự án hoàn thành năm 2016, năm 2017 bố trí vốn thanh toán khối lượng đã thực hiện 4 Kè chống sạt lở và cứng hóa mặt bờ kênh Vân Đình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa 1 Ứ ng Hòa 2013-2016 2.500m 5091/QĐ-UBND 30/10/2011 62,900 32,200 25,000 25,000 25,000 25,000 1 UBND huyện Ứng Hòa 5 Xây dựng đường hành lang chân đê tuyến đê hữu Đà, hữu Hồng huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2012-2018 44.912m 5076/QĐ-UBND 31/10/2011; 2983/QĐ-UBND 10 /6 /2016 256,766 42,671 40,408 150,000 47,000 60,000 43,000 150,000 150,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo số 78-TB/TU ngày 18/3/2016. Rà soát, cắt giảm quy mô đầu tư (chỉ thực hiện những đoạn qua khu dân cư) 6 Cải tạo, nâng cấp mặt đê tả Hồng đoạn từ K53+600 đến K60+850, huyện Đông Anh 1 Đông Anh 2013-2 0 17 7.250m 4872/QĐ-UBND 25/10/2012 86,692 5,389 2 6,274 55,000 35,000 20,000 55,000 55,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 7 Tu bổ, nâng cấp đê bao hữu Bùi, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2013-201 7 19.400m 4999/QĐ-UBND 28/10/2011 18 2 ,630 38,576 41,300 125,000 40,000 85, 000 125,000 125,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 8 Kè chống sạt lở kết hợp làm đường giao thông bờ hữu sông Đáy từ hạ lưu cầu Tế Tiêu đến bệnh viện huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2012-2016 1.24 2 m 35/QĐ-KHĐT 21/01/2010; 318/QĐ-KHĐT 27/9/2013 44,497 12,500 13,000 13,000 13,000 13,000 1 UBND huyện Mỹ Đức Rà soát, cắt giảm quy mô phần đã được xử lý cấp bách 9 Xử lý tổng thể khu vực sạt lở khu vực kè Thanh Am và hai đầu cầu Đuống (GĐ1) 1 Long Biên, Gia Lâm 2015-2017 5 7 20 m 437/QĐ-UBND 28/01/2015 238,212 105,769 90,534 90,534 90,5 34 13,00 0 77,5 34 1 Sở Nông nghiệp và PTNT Dự án sử dụng nguồn ngân sách TW hỗ trợ 10 Nâng cấp tuyến đê hữu Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội (đoạn từ K2+030 đến K8+800 đê Văn Cốc, huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng) 1 Phúc Thọ, Đan Phượng 2015-2017 6 . 542m 494/QĐ-UBND 30/01/2015 128,25 8 40,437 85,649 70,649 15, 000 85,64 9 15,000 70,649 1 Sở Nông nghiệp và PTNT Dự án sử dụng nguồn ngân sách TW hỗ trợ II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 7 121,399 7,295 6,020 105,000 69,000 36,000 105,000 105,0 00 7 1 Tu sửa kéo dài kè Xuyên Dương đê tả Đáy xã Xuân Dương huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2016-2017 973, 5 m 348/QĐ-KH&ĐT 31/10/2011 25,18 3 6,011 1,150 22,000 8,000 14,000 22,000 22,000 1 UBND huyện Thanh Oai 2 Kè chống sạt lở bờ tả sông Đáy xã Sơn Công huyện Ứng Hòa 1 Ứ ng Hòa 2016- 2017 1.557m 292/QĐ-KH&ĐT 24/10/2012; 4290/QĐ-UBND 05/8/2016 1 8 ,456 500 1,200 15,000 15,000 15,000 15,000 1 UBND huyện Ứng Hòa 3 Kè chống sạt lở bờ tả sông Đáy xã Hồng Quang huyện Ứng Hòa 1 Ứ ng Hòa 2016-2017 959m 293/QĐ-KH&ĐT 24/10/2012 18 ,372 870 16,000 16,000 16,000 16,000 1 UBND huyện Ứng Hòa 4 Cải tạo, nâng cấp mặt đê Vân Cốc huyện Đan Phượng (K10+250-K11+800-K13+100-K13+375) 1 Đan Phượng 2016 1.300m 401/QĐ-KH&ĐT 23/12/2014 8,531 8,000 8,000 8,000 8,000 1 UBND huyện Đan Phượng 5 Kè chống sạt lở bờ hữu sông Đáy khu vực sát đường 419, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2016 600m 146/QĐ-KHĐT 18/6/2013 14,995 784 800 12,000 12,000 12,000 12,000 1 UBND huyện Mỹ Đức 6 Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bồi ngăn lũ kết hợp làm đường giao thông trên địa bàn xã Vân Phúc - Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ 1 Phúc T họ 2016-2017 4.536m 331/QĐ-KH&ĐT 21/10/2011 2 3 ,602 22,000 15,000 7,000 2 2,000 22,000 1 UBND huyện Phúc Thọ 7 Xử lý sạt lở kè Vàng xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2016 92 5 m 603/QĐ-KHĐT 28/10/2010 12,260 2,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1,256,012 391 2,458 1,084,455 4,200 403,755 330,500 346,040 1,084,455 1,084,455 C LĨNH VỰC THỦY LỢI 39 13,801,614 1,593,432 3,397,172 8,596,794 1,591,184 1,159,700 1,114,900 2,323,803 2,407,207 8,596,794 7,133,7 59 321,851 466,184 675,000 39 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 22 10,519,630 1,295,908 1,364,480 5,966,894 1,318,984 754,000 700,000 1,550,000 1,643,910 5,966,894 4,553,859 321,851 466,184 625,000 22 1 Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích tử Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2011-2020 Tưới 16000ha, khôi phục 27km lòng sông Tích 4927/QĐ-UBND 06/10/2010; 1054/QĐ-UBND 04/3/2016 4,253,765 1,911,854 2,000,000 241,090 300,000 300,000 600,000 558,910 2,000,000 1,577,059 321,851 101,090 1 Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo số 78-TB/TU ngày 18/3/2016 Công trình trọng điểm 2016-2020 2 Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) 1 Hà Đông 2015-2020 Tiêu 6300ha 1834/QĐ-UBND 23/02/2013 3,916,491 1,173,486 321,568 3,050,000 315,000 3 0 0,000 400,000 950,000 1,085,000 3,050,000 2,425,000 625,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT Công trình trọng điểm 2016-2020 3 Nâng cấp trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ (đoạn từ vành đai 4 đến hết hệ thống), TP Hà Nội 1 Hà Nội 2009-2016 Tưới 53.769 ha, Tiêu 107.530ha 2518/QĐ-UBND 24/12/2007; 2093/QĐ-UBND 18/4/2014 599,056 35,945 194,923 365,094 365,094 365,094 365,094 1 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi sông Nhuệ Thông báo số 385-TB/TU ngày 23/9/2016 của Thành ủy 4 Di chuyển nâng cấp Trạm bơm Đan Hoài 1 Đan Phượng 2012 - 2016 Tưới 7.076ha 6525/QĐ-UBND 31/12/2010; 760/QĐ-UBND 27/01/2014 121 ,2 88 563 100,590 17,000 17,000 17,000 17,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 5 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xẻm, huyện Thường Tín 1 Thường Tín 2011-2016 Tiêu 1010 ha 2013/QĐ-SNN 30/9/2009; 1473/QĐ-SNN 04/10/2010 92,306 57,240 28,000 28,000 28,000 2 8 ,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 6 Trạm bơm Thạch Nham 1 Thanh Oai 2011-2016 Tưới 500ha, tiêu 920ha 2059/QĐ-UBND 10/5/2011 8 9,929 3,775 56,999 25,000 25 , 000 25,000 25,050 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 7 Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (phần đầu mối) 1 Thạch Thất 2012-2016 Tiêu 1.885ha 2508/QĐ-UBND 02/6/2011 114,02 1 21,936 43,800 44,000 44,000 44,000 4 4 ,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 8 Nạo vét sông Giàng huyện Gia Lâm 1 Gia Lâm 2012-2016 9.750m 2012/QĐ-SNN 28/10/2011 48,925 9,400 26,112 15,000 15,000 15,000 15,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo số 373-TB/TU ngày 14/9/2016 của Thành ủy 9 Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T5, huyện Hoài Đức 1 Hoài Đức 2012-2016 4.700m 1536/QĐ-SNN 16/6/2011; 2488/QĐ-SNN 08/10/2012 46,671 28,200 10,000 10,000 10,000 10,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT 10 Xây dựng trạm bơm Xóm Cát, huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2012-2016 Tưới 2422 ha 5369/QĐ-UBND 29/10/2010 8 8,992 11,000 74,515 10,000 10,000 10,00 0 10,000 1 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Sông Nhuệ 11 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cẩm Hạ, huyện Quốc Oai 1 Q uốc Oai 2012-2016 Tưới tiêu 1350ha 637/QĐ-SNN 26/5/2010; 96/QĐ-KH&ĐT 31/5/2012 96,6 3 2 2,377 72,250 15,000 15,000 15,000 15,000 1 Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích 12 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm dã chiến Xuân Phú, huyện Phúc Thọ 1 Phúc Thọ 2015-2016 Tưới 900 ha 281/QĐ-KH&ĐT 22/10/2012 49,63 8 200 14,470 30,000 30 , 000 30,00 0 30,000 1 Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích 13 Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Hòa Lạc 1 Mỹ Đức 2012-2016 Tiêu 1.820ha 5057/QĐ-UBND 28/10/2011 89,495 7,668 78,168 9,800 9,800 9,800 9,800 1 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy Kế hoạch năm 2016 giao từ tháng 12/2015, quyết định kéo dài Kh vốn 2015 vào tháng 4/2016 nên đề nghị trả lại vốn năm 2015 kéo dài. Dự án hoàn thành năm 2016, điều chỉnh giảm do điều chỉnh đơn giá, dự toán 14 Xây dựng trạm bơm Cửa Đình xã Văn Đức huyện Gia Lâm 1 Gia L â m 2013-2016 287ha 4459/QĐ-UBND 5/10/2012; 6248/QĐ-UBND 26/11/2014 52,128 227 25,000 18,000 18,000 1 8 ,000 18,000 1 UBND huyện Gia Lâm Điều chỉnh KH2016 do chia tách dự án 15 Trạm bơm tiêu Đông Yên 1 Quốc Oai 2011- 2016 Tiêu 683ha 395/QĐ-KH&ĐT 29/7/2010; 79/QĐ-KH&ĐT 04/5/2012 56,620 2,459 36,408 15,000 15,000 15,000 15,000 1 UBND huyện Quốc Oai 16 Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Tân Xã huyện Thạch Thất 1 Thạch Thất 2013-2016 3749m 349/QĐ-UBND 31/10/2011 44,082 6,571 22,550 13,000 13,000 13,000 13,000 1 UBND huyện Thạch Thất 17 Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối và kiên cố hóa hệ thống kênh trạm bơm Hồng Vân 1 Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên 2013-2017 Tưới 9131 ha 5329/QĐ-UBND 28/10/2010; 362/QĐ-UBND 23/01/2015 256,542 1,120 102,210 78,000 65,000 13,000 78,000 78,000 1 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi sông Nhuệ Rà soát, điều chỉnh DA. GĐ1: 180,0 tỷ (Đầu mối và kênh cấp 1) 18 Kiên cố hóa, kết hợp giao thông kênh chính trạm bơm La Khê tại quận Hà Đông, huyện Thanh Oai. 1 Hà Đông , Thanh Oai 2011-2017 Tưới 4018 ha 5357/QĐ-UBND 2 9/ 10/2010 127,912 2,000 57 , 250 60,000 25,000 3 5,000 60,000 60,000 1 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi sông Đáy 19 Cải tạo thoát nước sông Pheo, huyện Từ Liêm 1 Bắ c Từ Liêm 2012-2017 6.450m 5668/QĐ-UBND 20/12/2016, 2913/QĐ-UBND 27/6/2012 69,990 500 23,250 37,000 10,000 27,000 37,000 37, 000 1 C ô ng ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Hà Nội . 20 Nạo vét kênh đầm Và xã Tiến Phong, huyện Mê Linh 1 Mê Linh 2013-2017 6940m 5088/QĐ-UBND 28/10/2011 86,737 2,000 28,100 52,000 23,000 29,000 52,000 5 2,000 1 UBND huyện Mê Linh 21 Nạo vét, cứng hóa bờ kênh Tân Phương kết hợp giao thông huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2012-2017 2.500m 5370/QĐ-UBND 29/10/2010 166,126 63,500 50,000 25,000 25,000 50,000 50,000 1 UBND huyện Ứng Hòa GĐ I: 120.0 tỷ Rà soát, cắt giảm quy mô 22 Hồ chứa nước Đồng Bồ xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2011-2017 Tưới 5367/QĐ-UBND 29/10/2010; 5366/QĐ-UBND 20/11/2012 52,284 14,681 25,523 25,000 25,000 25,000 25,000 1 UBND huyện Quốc Oai II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 17 1,052,745 194,187 20,371 846,800 261,200 405,700 179,900 8 46,800 796,800 50,000 17 1 Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu Thường Lê 1 1 M ê Linh 2015-2016 Tiêu 4.500ha 371/QĐ-KHĐT 29/10/2013 14,169 900 13,000 13,000 13,000 13,000 1 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Mê Linh Phục vụ vùng RAT tập trung xã Văn Khê, Tràng Việt, Tiền Phong 2 Cứng hóa mặt bờ kênh làm đường giao thông nội đồng kênh tiêu trạm bơm Bái Xuyên huyện Phú Xuyên 1 Ph ú Xuyên 2015-2016 1.941m 144/QĐ-KHĐT 31/5/2011 5,611 100 5,000 5,000 5,000 5,000 1 UBND huyện Phú Xuyên Phục vụ vùng RAT xã Minh Tân 3 Cứng hóa mặt bờ kênh làm đường giao thông nội đồng kênh tiêu trạm bơm Bái Đô huyện Phú Xuyên 1 Ph ú Xuyên 2015-2016 2.070m 145/QĐ-KHĐT 31/5/2011 6,720 100 6,000 6,000 6,000 6,00 0 1 UBND huyện Phú Xuyên Phục vụ vùng RAT xã Quang Lãng 4 Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ 1 Chươn g Mỹ 2015-2018 Tưới 1.050ha 4849/QĐ-UBND 25/10/2012 150,125 21,10 1 3,900 100,000 100 50,000 49,900 100,00 0 100,000 1 Sở Nông nghiệp và PTNT Phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Thượng Vực, Đồng Phú, Văn Võ, Hòa Chính, Phú Nam An, Rà soát, cắt giảm quy mô 5 Xây dựng trạm bơm tưới Thuy Phú II, huyện Phú Xuyên 1 Phú Xuyên 2015-2018 Tưới 4.668ha 4837/QĐ-UBND 24/10/2012 141,83 4 8,400 1,700 128,400 33,400 40,00 0 55, 000 128,40 0 128,40 0 1 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi sông Nhuệ Phục vụ vùng thủy sản công nghệ cao xã Trí Trung 6 Xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm tiêu Vĩnh Phúc, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2015-2017 Tưới 600ha, tiêu 450ha 289/QĐ-KH&ĐT 24/10/2012 49,98 7 4,290 1,300 46,000 16,000 30, 000 46,00 0 46,000 1 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi sông Tích Phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa 7 Nâng cấp kênh N2 hồ Đại Lải (đoạn tuyến trên địa bàn huyện Sóc Sơn) 1 Sóc Sơn 2015-2017 6.012m 290/QĐ-KH&ĐT 24/10/2012 45,34 1 350 3,168 40,000 20,000 20,000 40,000 40,00 0 1 C ô ng ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Hà Nội 8 Xây dựng trạm bơm Cầu Đổ - Chân Chim 1 Mỹ Đức 2015-2017 Tiêu 500ha 4850/QĐ-UBND 25/10/2012 71,202 2,000 1,300 51,000 25,000 26,000 51,000 51,000 1 UB N D huyện Mỹ Đức DP: 18,7 tỷ đồng 9 KCH kênh N1 (kênh A trạm bơm Vân Đình) và cứng hóa kênh kết hợp phát triển giao thông nội đồng huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2015-2017 6.422m 336/QĐ-KH&ĐT 26/10/2011 48,794 1,300 43,000 30,000 13,000 43,000 43,000 1 UBND huyện Ứng Hòa Phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Trầm Lộng, Đại Hùng, Đội Binh 10 Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu Săn - Phần kênh và CTTK, huyện Thạch Thất 1 Thạch Thất 2015-2018 Tiêu 1.885ha 2508/QĐ-UBND 02/6/2011; 7938/QĐ-UBND 27/12/2013 285,589 120,000 5,000 205,000 30,000 100,000 75,000 20 5 ,000 155,000 50,000 1 UBND huyện Thạch Thất Phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Canh Nâu, Hương Ngài, RAT xã Hương Ngài 11 Cải tạo, nâng cấp bờ hữu sông Nhuệ kết hợp giao thông huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2015-2017 6.094m 2060/QĐ-UBND 10/5/2011 58,985 27,046 303 54,000 25,000 29,000 54,000 54,000 1 UBND huyện Thanh Oai Phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Mỹ Hưng, Thanh Thùy, Liên Châu 12 Cứng hóa mặt kênh kết hợp làm đường giao thông đoạn kênh Từ Văn đến Kiều Thụy, huyện Thường Tín 1 Thường Tín 2015-2017 3.216m 315/QĐ-KHĐT 31/10/2012 47,007 500 1,000 42,000 15 ,000 27,000 42,000 42,000 1 UBND huyện Thường Tín 13 Cải tạo, nâng cấp và cứng hóa bờ kênh kết hợp giao thông kênh tưới Đồi Trám, kênh tiêu N4b, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đ ứ c 2015-2017 Tưới 605ha, tiêu 347ha 140/QĐ-KHĐT 27/5/2011 36,444 500 100 3 3 ,000 12 , 000 21 , 000 33,000 33,000 1 UBND huyện Mỹ Đức Phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Tuy Lai, An Mỹ 14 Xây dựng công trình kênh tiêu TO, huyện Đan Phượng 1 Đan Phượng 2015-2017 595m 291/QĐ-KH&ĐT 24/10/2012 29,163 9,000 200 26,400 14,400 12,000 26,400 26,400 1 UBND huyện Đan Phượng 15 Cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối hồ Cầu Bãi, huyện Sóc Sơn 1 S ó c Sơn 2015-2017 Tưới 557/QĐ-UBND 07/3/2011; 6208/QĐ-UBND 28/10/2013 24,07 8 1 , 000 22,000 7,000 15,000 22,000 22,000 1 UBND huyện Sóc Sơn Phục vụ vùng chè chất lượng cao xã Bắc Sơn 16 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu Ngọc Mỹ - Ngọc Liệp - Nghĩa Hương - Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2015-2017 5.100m 369/QĐ-KH&ĐT 12/11/2014; 5837/QĐ-UBND 30/10/2015 4943/QĐ-UBND 09/9/2016 26,446 24,000 1,300 22,700 24,000 24,000 1 UBND huyện Quốc Oai Phục vụ vùng lúa chất lượng cao Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Liệp Tuyết. KH2016 điều chỉnh giảm do gộp dự án, chưa phê duyệt KHLCNT 1 7 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu Tân Phú - Đại Thành, huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2016 5.300m 350/QĐ-KH&ĐT 31/10/2014 8,250 8,000 8,000 8,000 8,000 1 UBND huyện Quốc Oai III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 2,229,239 103,337 12,321 1,783,100 11,000 235,000 773,803 763,297 1,783,100 1,783,100 D LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 2 1,456,286 180,500 1,122,000 162,000 200,000 200,000 300,000 260,000 1,122,000 1,122,000 2 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 2 1,456,286 180,500 1,122,000 162,000 200, 00 0 200,000 300,000 260,000 1,122,000 1,122,000 2 1 Đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho các nông lâm trường, trạm trại và đất rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội 1 Hà Nội 2015-2017 19.427 ha 4719/QĐ-UBND 11/9/2014 53,852 1 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Hà Nội 1 Hà Nội 2015- 2020 101.356ha; 81.442 thửa 6264/QĐ-UBND 27/11/2014 1,402,434 165,500 1,112,000 152,000 200,000 200,000 300,000 260,000 1,112,000 1,112,000 1 Sở Tài nguyên và Môi trường KHỐI BÁO, ĐÀI, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG 2 2,461,201 881,517 915,500 312,500 439,462 118,538 45,000 915,500 915,500 6 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 6 1,861,986 881,517 824,000 311,000 439,462 73 ,5 38 824,000 824,000 6 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 499,215 1,500 1,500 1,500 1,500 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 100,000 90,000 4 5,000 45,000 90,000 90,000 A LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 4 1,909,262 757,517 545,500 179,500 292,462 73,538 545,500 545,500 3 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 1,410,047 757,517 544,000 178,000 292,462 73,538 544,000 544,000 3 1 Dự án Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội 1 Tây Hồ 2013-2018 43.698m 2 sàn phục vụ công tác trưng bày, giao dịch công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước 4941/QĐ-UBND 30/10/2012; 52 18 /Q Đ - U BND 22/9/2016 795,000 220,000 495,000 130,000 291,462 73,53 8 495,000 495,000 1 Sở Khoa học và Công nghệ Công trình trọng điểm 2016-2020. Vốn dự phòng theo QĐ phê duyệt TKKT-TĐT là 108.296 triệu đồng Dự kiến hoàn thành năm 2017, năm 2018 bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành 2 Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ 1 KCNC Hòa Lạc, Thạch Thất 2012-2016 13.600m 2 sàn và trang thiết bị phục vụ giám định chuyển giao công nghệ 5092/QĐ-UBND 31/10/2011; 5472/QĐ-UBND 30/9/2016 589,951 525,517 48,000 48,000 48,000 48,000 1 Sở Khoa học và Công nghệ Công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015. Năm 2016 bố trí vốn thanh toán khối lượng công trình hoàn thành (dự phòng theo QĐ phê duyệt TKKT-TĐT là 4.370 triệu đồng) 3 Tăng cường năng lực của Viện KHCN và Kinh tế xây dựng Hà Nội nhằm nâng cao năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng cho Hà Nội và Vùng Thủ đô 1 Đống Đa 2013-2017 Cải tạo nhà lv 3 tầng thành 5 tầng, ĐT thiết bị thí nghiệm, kiểm định tại 03 lĩnh vực; địa kỹ thuật, VLXD, kết cấu công trình,… 3349/QĐ-SXD 01/6/2012 25,096 12,000 1,000 1,000 1 ,000 1,000 1 Viện KHCN và Kinh tế xây dựng Hà Nội (Sở Xây dựng) NSTW bố trí 12 tỷ cho phần thiết bị, NSTP bố trí 13 tỷ cho phần xây lắp và chi phí khác. Điều chỉnh KH2016 giảm 1.000 trđ do TW chưa bố trí vốn II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 1 499,215 1,500 1,500 1,500 1,500 1 Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Hà Nội 1 Đông Anh 2015-2018 4.627m 2 sàn và trang thiết bị của phòng công nghệ tế bào và phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh 6525/QĐ-UBND 30/10/2013 499,215 1 ,5 00 1,500 1,500 1,500 Sở Khoa học và Công nghệ Tạm dừng để nghiên cứu hướng đầu tư mới B LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 3 551 , 939 124,000 370,000 133,000 147,000 45,000 45,000 370,000 370,000 3 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 451,93 9 124,000 280,000 133,000 147,000 280,000 280 ,000 3 1 Hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố Hà Nội - giai đoạn 3 1 VPTU UBND, 584 xã , phường 2013 - 2016 Mua sắm, bổ sung thiết bị 4519/QĐ-UBND 29/7/20 15 99,608 29,000 61,000 61,000 61,000 61,000 1 Văn phòng UBND TP Triển khai theo phương án thuê dịch vụ CNTT theo Thông báo số 372/TB-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Thành phố Bổ sung TB cho Trung tâm điều hành hệ thống họp trực tuyến của TP, 1 số điểm cầu của sở, ban, ngành, UBND Q,H,TX; mua sắm trang TB ngoại vi phục vụ họp trực tuyến cho 584 xã, phường… 2 Đầu tư mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình Công an TP Hà Nội 1 H à Nội 2015-2016 ĐT hệ thống HN truyền hình CA tại 16 điểm 5830/QĐ-BCA-H4 22/10/2013 34,333 15,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1 Công an thành phố Hà Nội NSTP hỗ trợ 3 Chuyển đổi công nghệ số hóa sản xuất - phát sóng truyền hình Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội giai đoạn 2013-2015 1 Nam Từ Liêm 2014-2017 Hoàn thiện chuyển đổi dây chuyền SX theo công nghệ số HDTV tại kênh 1 và TB công nghệ số tại các khâu tiểu kỳ, hậu kỳ, phát sóng tại kênh 2 6485/QĐ-UBND 28/10/2013; 6304/QĐ-UBND 31/10/2016 317,998 80,000 217,000 70,000 147,000 217,000 217,000 1 Đài PT-TH Hà Nội Đề án số hóa truyền hình mặt đất; NSTP đầu tư 299.039 triệu đồng theo Quyết định số 6034/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án và TKKT-TĐT của dự án II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 100,000 90,000 45,000 45,000 90,000 90, 0 00 KHỐI AN NINH - PCCC - QUỐC PHÒNG - TƯ PHÁP - NỘI CHÍNH 23 8,888,368 192,500 963,567 6,472,160 977,900 284,500 1,435,760 1,953,000 1,821,000 6,472,160 6,472,160 23 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 16 2,350,654 961,317 970,400 586,900 233,50 0 150,000 970,40 0 970,400 16 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 7 550,170 2,250 459,500 387,500 51, 000 21,000 459,500 459,500 7 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 5,987,544 192,500 5,042,260 3,500 1,264,760 1,953,000 1,821,000 5,042,260 5,042,260 A LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 2 1,801,832 257,921 1,152,900 118,900 24, 000 390,000 390,000 230,0 0 0 1,152,900 1,152 ,900 2 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 2 409,668 257,921 139,400 115,400 2 4 ,000 139,400 139,490 2 1 Xây dựng, cải tạo khu điều dưỡng cán bộ Hà Nội tại Đồ Sơn, Hải Phòng 1 Hải Phòng 201 3 -2017 2837,8m 2 1194/QĐ-UBND 09/3/2011; 3313/QĐ-UBND 16/7/2015 308 , 202 200,000 102,000 90,000 12,000 102,000 102,000 1 Văn phòng Thành ủy Hà Nội 2 Nhà khách Ủy ban Thành phố 13-15 Lương Ngọc Quyền 1 Ho à n Ki ế m 2013-2017 50 phòng 5137/QĐ-UBND 20/10/2010; 3030/QĐ-UBND 10/5/2013 101,466 57,921 37,400 25,400 12,000 37,400 37,400 1 Văn phòng UBND TP II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1,392,164 1,013,500 3,500 390,000 390,000 230,000 1,013,500 1,013,500 B LĨNH VỰC TÒA ÁN 1,011,764 157,500 950,000 200,000 370,000 380,000 950,000 950,0 00 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1,011,764 157,500 950,000 200,000 370,000 380,000 950,000 950,000 C LĨNH VỰC VIỆN KIỂM SÁT 1 491, 522 35,000 7,600 429,500 1,500 154,000 154,000 1 2 0,000 429,500 429,500 1 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 1 21,522 7,600 1,500 1,500 1,500 1,500 1 1 Đầu tư xây dựng công trình trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh 1 Đông Anh 2015-2016 Nhà cấp III, 3 tầng 1290/QĐ-VKSTC-VII 25/10/2010; 449/QĐ-VKSTC-VII 28/10/2014 21,522 7,600 1,500 1,500 1,500 1,500 1 Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội NSTP hỗ trợ theo QĐ 36/2012/QĐ-UBND II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 470,000 35,000 428,000 154,000 154,000 120,000 428,000 428,000 D LĨNH VỰC PCCC 3 1,978,946 362,000 1,427,760 116,000 100 , 000 174,760 457,000 580,000 1,427,760 4,427,760 3 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 8 2 5,426 362,000 366,000 116,000 100,000 150,000 3 6 6,000 366,000 3 1 Đầu tư trang thiết bị PCCC, CNCH và cơ sở vật chất cho các phòng CS PCCC khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng và Thạch Thất 1 Hà Nội 2015-2018 6516/QĐ-UBND 30/10/2013 707, 3 07 320,000 350,000 100,000 100,000 150,000 350,000 3 50,000 1 Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội Công trình trọng điểm 2011-2015 2 Đầu tư xây dựng công trình trụ sở phòng CS PC&CC Long Biên 1 Long Biên 2015-2016 293/QĐ-H41-H45 24/10/2014 42,3 3 1 15,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1 Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội NSTP hỗ trợ 50% 3 Đầu tư xây dựng công trình trụ sở phòng CS PC&CC Cầu Giấy 1 Cầu Giấy 2015-2016 291/QĐ-H41-H45 24/10/2014 75,7 8 8 27,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội NSTP hỗ trợ 50% II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 1,153,520 1,0 6 1,760 24,760 457,000 580,000 1,061,760 1,061,760 E LĨNH VỰC AN NINH 6 1,466,301 154,733 984,500 165,500 30,000 166,000 332,000 291,000 984,500 984,500 6 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 4 398,538 152,483 149,500 120,500 29,000 149,500 149,500 4 1 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường tại Trại tạm giam số 1 1 Nam Từ Liêm 2016-2017 500 m 3 141/QĐ-H41-H45 21/7/2015 31,424 13,109 17,000 17,000 17,000 17,000 1 Công an thành phố Hà Nội VB chấp thuận số 56/HĐND-KTNS ngày 03/03/2015 của TT HĐNDTP và VB số 1563/UBND-KH&ĐT ngày 09/3/2015 của UBND TP 2 Xây dựng nhà Công vụ thuộc CATP Hà Nội 1 T ây Hồ 2016 27/QĐ-BCA-H11 01/4/2010 105,567 71,968 2 4 ,000 24,000 24,000 24,000 1 Công an thành phố Hà Nội NSTP hỗ trợ không quá 50% TMĐT 3 Xây dựng cơ sở làm việc CATX Sơn Tây 1 Sơn Tây 2016-2017 350 CBCS 6218/QĐ-H41-H45 23/10/2012; 101/QĐ-UBND 06/5/2016 169,364 33, 7 46 66,500 43,500 23,000 66,500 66,500 1 Công an thành phố Hà Nội NSTP hỗ trợ 50% TMĐT. Vốn BCA đã cấp 48,246 tỷ đồng. 4 Xây dựng cơ sở làm việc CAH Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2016-2017 315 CBCS 4516/QĐ-BCA-H41 27/10/2011; 88/QĐ-H4-H45 22/4/2016 92 , 183 34,160 42,000 3 6 ,000 6,000 42,000 42,000 1 Công an thành phố Hà Nội NSTP hỗ trợ 50% TMĐT. Vốn BCA đã cấp 34,16 tỷ đồng. II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 2 97,6 6 7 2,250 46,000 45,000 1, 000 46,0 00 46,000 2 1 Xây dựng cơ sở làm việc CAH Mê Linh 1 Mê Linh 2016-2017 320 CBCS 6257/QĐ-H41-H45 24/10/2012; 223/QĐ-H41-H45 31/8/2016 49,057 500 22,000 21,000 1,000 22,000 22,000 1 Công an thành phố Hà Nội NSTP hỗ trợ 50% TMĐT. Vốn BCA đã cấp 7,5 tỷ đồng. 2 Xây dựng cơ sở làm việc CAH Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2016 320 CBCS 4663/QĐ-H41-H45 31/10/2011 48,6 10 1,750 24,000 24,000 24,000 24,000 1 Công an thành phố Hà Nội NSTP hỗ trợ 50% TMĐT. Nguồn vốn còn lại Bộ CA cấp, trong đó năm 2016 đã cấp 8,7 tỷ đồng III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 970,096 789,000 166,000 332,000 291,000 789,000 7 8 9,000 F LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG 11 2,138,003 181,313 1,527,500 576,000 130,500 351,000 250,000 220,000 1,527,500 1,527,500 11 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2011-2015 6 695, 5 00 181,313 314,000 233,500 80,500 314,000 314,000 6 1 STN.02.3 1 Hà Nội 2013-2016 235/QĐ-UBND 28/12/2012; 339/QĐ-UBND 02/12/2014 103,850 68,313 21,500 21,500 21,500 21,50 0 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP đầu tư 2 STN.01.1 1 Hà Nội 2014-2017 230/QĐ-UBND 30/10/2013 95,676 15,000 56,000 20,000 36,000 56,000 56,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP đầu tư 3 Xây dựng doanh trại sư đoàn BB301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 1 Hà Đông 2015-2017 3333/QĐ-BQP 18/8/2015 285,000 30,000 147,000 109,000 38,000 147,000 147,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP hỗ trợ 4 Xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2013-2016 3152/QĐ-BQP 10/8/2015 65,000 23,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP hỗ trợ 5 Xây dựng trường bắn khu vực Hòa Thạch/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 1 Quốc Oai 2 012-2017 2372/QĐ-TM 31/10/2011 7 2 ,958 9,500 26,500 20,000 6,500 26,500 26 ,500 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP hỗ trợ 6 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh thành phố Hà Nội (g đ 1) 1 S ơ n Tây 2011-2016 4193/QĐ-BQP 29/10/2010 73,016 3 5,500 33,000 3 3 ,000 33,000 3 3,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP hỗ trợ II DỰ ÁN KHỞI CÔNG NĂM 2016 5 452,503 413,500 342,500 50,000 21,000 413,500 413,500 5 1 Mở rộng Trung tâm giáo dục QP-AN TP Hà Nội 1 Sơn Tây 2016-2018 902/QĐ-BQP 14/3/2016 205,000 166,000 95,000 50, 0 00 21,000 166,000 166,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP đầu tư 2 Xây dựng doanh trại tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 6 và khối trực thuộc 692/1BB301 1 Sơn Tây 2016 484/QĐ-BQP 02/02/2016 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP hỗ trợ 3 Khu huấn luyện bơi trung đoàn 692/1BB301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 1 Sơn Tây 2016-2017 2495/QĐ-BTL 26/9/2016 28,00 0 28,0 00 28,000 28,00 0 28,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP đầu tư 4 Cải tạo, nâng cấp đường hạ thế, trạm biến áp cơ quan BTL 1 Cầu Giấy 2016 - 2017 1661/QĐ-BTL 12/7/2016 13,003 13,000 13,000 13,000 13,000 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP hỗ trợ 5 Cải tạo, nâng cấp Nhà trung tâm Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 1 Cầu Giấy 2016 - 2017 1712/QĐ-BTL 08/7/2016 59, 500 59,500 59,500 59,5 00 59,50 0 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô TP hỗ trợ III NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 990,000 800,00 330,000 250,000 220,000 800,000 800,000 PHỤ LỤC SỐ 7 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị tính: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ/ĐẦU MỐI NGUỒN VỐN DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GHI CHÚ Tổng cộng Vốn đầu tư tập trung trong cân đối theo chỉ tiêu Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất Vốn đầu tư khác trong cân đối Tổng cộng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 A B 1 =2+3+4 2 3 4 5=6+…+10 6 78 8 9 10 11 TỔNG CỘNG 43,978,398 17,483,748 23,772,620 2,722,030 43,978,398 8,010,130 8,550,850 8,574,080 9,085,940 9,757,398 KH Ố I QUẬN 27,815,318 8,602,748 17,258,520 1,954,050 27,815,318 5,710,650 5,544,600 5,167,530 5,474,890 5,917,648 1 UBND Quận Ba Đình 1,414,950 647,950 637,000 130,000 1,414,950 333,000 536,600 150,370 179,440 215,540 2 UBND Quận C ầu Giấy 1,675,660 702,160 802,000 171,500 1,675,660 505,300 415,800 218,660 249,070 286,830 3 UBND Quận Đ ố ng Đa 1,115,470 716,470 197,000 202,000 1,115,470 369,300 182,000 153,870 185,510 224,790 4 UBND Quận Hai Bà Trưng 1,295,470 704,470 431,000 160,000 1,295,470 432,500 293,000 156,980 187,530 225,460 5 UBND Quận Hoàn Kiếm 1,025,260 855,260 28,000 142,000 1,025,260 375,000 118,500 143,810 174,760 213,190 6 UBND Quận Hoàng Mai 2,843,198 747,698 1,915,500 180,000 2,843,198 463,000 732,500 514,310 546,490 586,898 7 UBND Quận Long Biên 3,404,830 730,400 2,332,430 342,000 3,404,830 671,000 449,800 760,370 742,120 781,540 8 UBND Quận Tây Hồ 1,995,610 539,450 1,372,160 84,000 1,995,610 280,000 254,000 462,450 485,360 513,800 9 UBND Quận Thanh Xuân 2,595,220 664,870 1,815,350 115,000 2,595,220 443,500 418,800 546,110 575,290 611,520 10 UBND Quận Hà Đông 2,293,230 583,330 1,541,700 168,200 2,293,230 508,200 408,000 432,190 457,010 487,830 11 UBND Thị xã Sơn Tây 632,310 515,690 106,620 10,000 632,310 109,000 95,000 132,540 142,440 153,330 12 UBND quận Bắc Từ Liêm 3,801,330 552,570 3,119,960 128,800 3,801,330 613,180 729,900 792,890 817,440 847,920 13 UBND quận Nam Từ Liêm 3,722,780 642,430 2,959,800 120,550 3,722,780 607,670 910,700 702,980 732,430 769,000 KHỐI HUYỆN 16,163,080 8,881,000 6,514,100 767,980 16,163,080 2,299,480 3,006,250 3,406,550 3,611,050 3,839,750 14 UBND huyện Ba Vì 743,520 660,400 46,120 37,000 743,520 120,500 131,100 150,240 163,540 178,140 15 UBND huyện Chương Mỹ 788,400 591,400 177,000 20,000 788,400 125,000 188,600 143,400 157,700 173,700 16 UBND huyện Đan Phượng 675,870 430,700 215,170 30,000 675,870 122,500 85,100 147,290 155,790 165,190 17 UBND Huyện Đông Anh 1,808,850 510,100 1,248,750 50,000 1,808,850 265,500 277,000 406,350 421,350 438,650 18 UBND huyện Gia Lâm 1,544,800 519,500 977,300 48,000 1,544,800 220,000 223,000 351,300 366,500 384,000 19 UBND huyện Hoài Đức 1,072,870 457,900 587,470 27,500 1,072,870 132,000 193,100 235,190 248,590 263,990 20 UBND huyện Mê Linh 764,100 489,000 245,100 30,000 764,100 127,000 142,000 153,000 164,600 177,500 21 UBND huyện Mỹ Đức 933,680 574,900 26,350 332,430 933,680 136,930 179,000 193,950 205,550 218,250 22 UBND huyện Phú Xuyên 688,190 525,600 118,590 44,000 688,190 126,000 110,500 139,630 150,230 161,830 23 UBND huyện Phúc Thọ 753,310 482,400 260,910 10,000 753,310 100,000 168,900 151,570 161,170 171,670 24 UBND huyện Qu ố c Oai 1,005,970 505,100 460,370 40,500 1,005,970 144,500 129,000 231,590 243,690 257,190 25 UBND huyện Sóc Sơn 684,600 540,100 137,050 7,450 684,600 114,250 121,550 136,300 149,100 163,400 26 UBND huyện Thạch Thất 752,740 487,100 234,940 30,700 752,740 95,700 135,000 163,880 173,680 184,480 27 UBND huyện Thanh Oai 729,970 552,900 162,470 14,600 729,970 120,600 131,000 148,290 159,090 170,990 28 UBND huyện Thanh Trì 1,849,960 526,100 1,291,360 32,500 1,849,960 157,500 515,600 376,120 391,520 409,220 29 UBND huyện Thường Tín 753,730 479,400 263,530 10,800 753,730 95,500 173,600 151,710 161,210 171,710 30 UBND huyện Ứng Hòa 612,520 548,400 61,620 2,500 612,520 96,000 102,200 126,740 137,740 149,840 PHỤ LỤC SỐ 8 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên dự án/công trình Địa điểm Thời gian Năng lực thiết kế Dự án/Chủ trương đầu tư được duyệt Nguồn vốn/Hình thức đầu tư Số QĐ ngày, tháng, năm TMĐT/ TMĐT dự kiến 1 2 3 4 5 6 7 8 TỔNG SỐ 503,374,121 Vốn ODA 108,195,750 Vốn trong nước 395,178,371 A DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH VÀ VỐN ODA 319,188,163 Vốn ODA 108,195,750 Vốn trong nước 210,992,413 I DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 80,729,797 1 Khu LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, H à Nội Sóc Sơn 2012-2017 73,73ha 4910/QĐ-UBND 24/10/2011; 5633/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 1,438,430 NSTP 2 Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng 2009-2022 (dự kiến ) 11,5km (8,5km ngầm và 3km trên cao) 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/08 19,555,000 NSTP, ODA Vốn ODA 1VND=0.00385 Yên tại thời điểm trình thẩm định (tỉ giá đồng Yên biến động theo từng đợt giải ngân) Tr.đó vay lại 250 triệu/1,3 tỷ USD (Theo TMĐT cũ và cơ chế cũ TP đã phê duyệt) 1 6,476,000 Vốn t rong nước GPMB cũ 1.312 tỷ đồng: DP: 529 tỷ 3,079,000 3 Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoan Nhổn - Ga Hà Nội Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm 2008-2020 12,5km (trên cao 8,5km, đi ngầm 4km) 1970/QĐ-UBND ngày 27/4/09, 5456/QĐ-UBND ngày 2/11/2010, 4007/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 32,910,000 NSTP, ODA Vốn ODA Tr.đó vay lại 746 tr.USD/958 tr.USD 26,804,500 Vốn trong nước 6, 1 05,500 4 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội Thanh Trì 2013-2021 270.00 0m 3 / ngày đêm 7051/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 16,293,444 NSTP, ODA Vốn ODA 13,709,042 Vốn trong nước 2,584,402 5 Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 Hà Đông 2016-2019 200 giường 4908/QĐ-UBND ngày 30/9/20 1 5 784,000 NSTP 6 Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn - giai đoạn 2 Hai Bà Trung 2012-2018 550 giường 5086/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 458,938 NSTP 7 Đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Hà Nội Ba Đình 2012-2018 310 giường 5085/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 324,729 NSTP 8 Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì Ba Vì 2011-2020 Tưới 16000ha, khôi phục 27km lòng sông Tích 4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2010; 1054/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 4,253,765 NSTP, TPCP, NSTW hỗ trợ có mục tiêu 9 Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) Hà Đông 2015-2020 Tiêu 6300ha 1834/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 3,916,491 NSTP 10 Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội Tây Hồ 2013-2018 43.698 m 2 sàn phục vụ công tác trưng bày, giao dịch công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước 4941/QĐ-UBND 30/10/2012; 5218/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 795,000 NSTP II DỰ ÁN MỚI 238,458,366 II.1 Các dự án giao thông cấp bách: 4,102,701 1 Cầu vượt ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (giao giữa đường Vành đai 1 với đường Lò đúc, đường Kim Ngưu) Hai Bà Trưng 2016-2017 12x232m 2606/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 168,100 NSTP 2 Nút giao Cổ Linh (Giao giữa đường Cổ Linh và đường dẫn đầu cầu phía Bắc cầu Vĩnh Tuy) Long Biên 2016-2017 12mx 21 6m 4064/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 161,500 NSTP 3 Mở rộng đường Vành đai 3: đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm 2016-2018 5,5km, Bn=56-60m 103/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2010; 3099/QĐ-UBND 15/6/2016 3,113,000 NSTP 4 Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc Đống Đa 2016-2019 Hoàn thiện nút giao 1172/QĐ-UBND 26/02/2014 230,431 NSTP 5 Cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên Tây H ồ , Ba Đình 2016-2017 9,0x27 1 m 184/HĐND-KTNS 16/5/2016; 359/HĐND- KTNS 12/9/2016 429,670 NSTP II.2 Các dự án khác: 234,355,665 1 Vanh đai 1: đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (bao gồm 02 cầu vượt: qua đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh) Đống Đa, Ba Đ ì nh 2018-2020 2.270mx50m; 02 cầu vượt 7,971,000 NSTP, TPXDTĐ, nguồn đấu giá, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi sự nghiệp 2 Đường vành đai 3,5: Đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến QL32: Hoài Đức 2016-2018 1,832,714 NSTP, nguồn thu từ đấu giá đất trên địa bàn Huyện - Các đoạn Km 1 +700 - Km2+050; K m 2+550 - Km3 +340 1,14kmx60m 5795/QĐ-UBND 30/10/2015 379,572 - Các đoạn Km0+600-Km1+700; Km2+050; Km2+550; Km3+340-Km5+500 3,76 kmx60m 1,453,142 3 Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long: Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng. B ắ c Từ Liêm 2016-2019 3,3kmx60,5m 1,498,181 Nguồn thu từ đấu giá đất 4 Tuyến đường sắt đô thị TPHN tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân 2018-2025 6km 2166/QĐ-UBND ngày 3/6/08; 2322/QĐ-UBND ngày 25/5/2010; 1567/QĐ-UBND ngày 25/3/2014; 657-TB/TU ngày 14/8/2013 34,743,026 NSTP, ODA Vốn ODA 28,631,208 Vốn trong nước 6,111,818 5 XD tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai 2018-2025 8km 348/QĐ-TTg-QHQT ngày 6/3/2009; 657- TB/TU ngày 14/8/2013 và QĐ số 6749/QĐ-UBND ngày 7/11/2013 25,823,000 NSTP, ODA Vốn ODA 22,575,000 Vốn trong nước 3,248,000 6 Tuyến đường sắt đô thị số 4 giai đoạn 1 (đoạn từ Thượng Đình - Hoàng Quốc Việt) Thanh Xuân, Cầu Giấy 2017-20 2 5 13 km đi ngầm 40,000,000 NSTP, ODA 7 Tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn 1 (đoạn từ Văn Cao đến đường vành đai 4) Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm 2017-2025 15 km 35,000,000 NSTP, ODA 8 Tuyến đường sắt đô thị số 8: Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá Hà Nội 2017-2025 37,38 km 50,000,000 NSTP, ODA 9 Tuyến đường sắt đô thị TPHN đoạn Nam Thăng Long - Nội Bài Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Sóc Sơn, Đông Anh 2017-2025 17,9 km 25,000,000 NSTP, TPXDTĐ, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi sự nghiệp 10 Mở rộng khu XLCT Sóc Sơn theo quy hoạch 609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sóc Sơn 2019-2020 100 - 130ha 1,000,000 NSTP 11 Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân Thanh Xuân 2016-2017 13,2 ha 5099/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Thanh Xuân 298,740 NS quận 12 Bảo tàng Hà Nội (nội dung trưng bày) Từ Liêm 2016-2019 54.150 m 2 1424/QĐ-UBND 21/4/2008; 5099/QĐ - UBND 07/11/2012 789,004 NSTP 13 Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực Thành Cổ Loa thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành Cổ Loa Đông Anh 2018-2025 7,400,000 NSTP, XHH 14 Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu di tích Hoàng Thành Thăng Long: Ba Đ ì nh 2017-2022 22,8 ha 3,000,000 NSTP, XHH - GPMB khu đất của Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng Ba Đình 5,78ha 5079/QĐ-UBND ng à y 02/10/2014 - Dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu Ba Đình 6243/QĐ-UBND 15/10/2013 - Các hạng mực, công trình khác theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ba Đình B DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP: 160,185,958 I DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BT 125,676,958 1 Cầu (hầm chui) Trần Hưng Đạo qua Sông Hồng Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng 2016-2021 3, 1 km 7,000,000 BT 2 Cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên Tây Hồ, Đông Anh 2016-2021 Cầu: 3,0kmx29,5m Đường 9kmx60m 17,000,000 BT 3 Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 Hai Bà Trưng, Long Biên 2016-2021 3,5kmx 1 9,25m 2,500,000 BT 4 Đường vành đai 3,5: Đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức 2016-2020 3,8kmx60m 1,594,000 BT 5 Xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức Hoài Đức 2016-2020 Cầu vượt và đảo xoay (03 tầng) 2,555,000 BT 6 Xây dựng tuyến đường vành đai 2: đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở (bao gồm cả đường trên cao và dưới thấp) Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân 2017-2020 5,2kmx35m 77/BC-UBND 01/6/2016; 8609/VPCP- KTN 11/10/2016 9,459,493 BT 7 Trục Hà Nội - Xuân Mai đoạn từ Lê Trọng Tấn đến đường vành đai 3 Hà Đông 2017-2020 2,85kmx30 m 1,636,000 BT 8 Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn từ Nhổn đến Hà Đông Nam Từ Liêm 2016-2019 4,74km B=40-50m 3,179,000 BT 9 Cải tạo, nâng cấp đường 70: đoạn Hà Đông - Pháp Vân Cầu Giẽ Hà Đông, Thanh Trì 2016-2020 2,624,000 BT - Đoạn Hà Đông - Văn Điển Hà Đông, Thanh Trì 2016-2020 7,5km ( 1, 3kmx35m; 6,2k m x50m) 1,498,000 BT - Đoạn từ nút giao Văn Điển đến nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ (bao gồm nút giao Văn Điển và nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ) Thanh Trì 2016-2020 2kmx50m 1,126,000 BT 10 Đường vành đai 3,5: đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Hà Đông, Thanh Tr ì 2017-2021 10,8km B=60-80m 4,200,000 BT 11 Cầu Giang Biên và đường nối hai đầu cầu (Nối cầu Vĩnh Tuy, Vành đai 2 đến tiếp giáp Ninh Hiệp, Bắc Ninh) Long Biên, Gia Lâm 2017-2021 5.413mx40m 5,692,000 BT 12 Trục Hồ Tây - Ba Vì: đoạn từ vành đai 3 (Hoàng Quốc Việt) đến Quốc lộ 32 Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm 2017-202 1 3,26k m x50m 3,604,000 BT 13 Trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ phải) Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm 2017-2022 29,08kmx60m 29,000,000 BT 14 Trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ trái) Đông An h , Gia Lâm, Long Biên 2017-2022 23,6kmx60m 22,619,000 BT 15 Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6: Ba La - Xuân Mai H à Đông, Chương Mỹ 2017-2021 2 1 ,5kmx50m-60m 7,120,000 BT (hoặc ODA) 16 Trục phía Nam: Đoạn từ Km 19+900 đến QL1A cũ Hà Đông, Thanh Oai 2017-2021 21,6kmx40m 3,580,000 BT 17 Công viên CV1, Cầu Giấy Cầu Giấy 2016-2019 31ha 938,000 BT 18 Cung thiếu nhi Hà Nội Cầu Giấy 2016-2020 3,24ha 4493/QĐ-UBND 29/8/2014 1,376,465 BT II DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT 31,709,000 1 Cầu Thượng Cát (bao gồm đường hai đầu cầu) Bắc Từ Liêm 2017-2021 4,5kmx60 m 16,000,000 BOT 2 Vành đai 4: Từ Quốc lộ 32 đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì 2017-2021 GĐ1: 34kmx17m; 04 nút giao khác mức liên thông 9,709,000 BOT 3 Cầu Đuống 2 và đường nối đến địa phận tỉnh Bắc Ninh Gia Lâm 2017-2021 Cầu: 0,5kmx33m; Đường phía Bắc: 4,2kmx48m 6,000,000 BOT III DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP KHÁC 2,800,000 1 Trung tâm phức hợp y học Bệnh viện Tim Hà Nội tại Tây Hồ Tây Hồ 2017-2019 438 giường 2,800,000 PPP đặc thù C DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA 24,000,000 1 Xây dựng Khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội Đông Anh 2017-2022 80 ha 24,000,000 Đầu tư trực tiếp (XHH) PHỤ LỤC SỐ 9 DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀ CHO VAY Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội STT LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI I Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường 1 Đầu tư xây dựng hoặc cải tạo các cảng nội địa; bến, bãi đỗ xe theo quy hoạch. Ưu tiên các bãi đỗ xe cao tầng, bãi đỗ xe ngầm sử dụng công nghệ đỗ xe hiện đại, thông minh 2 Đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch 3 Đầu tư phát triển hệ thống điện 4 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải, khí thải; Đầu tư tái chế, tái sử dụng chất thải; đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường 5 Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng II Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ: Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao III Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn: Đầu tư xây dựng các khu sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao (chăn nuôi, trồng trọt rau, hoa, cây cảnh...) IV Xã hội hóa hạ tầng xã hội 1 Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên…), nhà tái định cư 2 Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, công viên 3 Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương 4 Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang