3401/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 3401/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên tỉnh Hải Dương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3401/QĐ-BNN-TCTL Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010, TỈNH HẢI DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/3/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010; tỉnh Hải Dương; Xét Tờ trình số 182/TTr-NN-QLDA ngày 15/9/2010 và số 698/NN-QLDA ngày 11/11/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010 tỉnh Hải Dương; Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Hải Dương với những nội dung chủ yếu sau: 1. Địa điểm xây dựng: (có phụ lục chi tiết kèm theo) 2. Khối lượng chính: - Đất các loại: 25.611 m 3 - Đá gạch: 3.489 m 3 - Bê tông: 5.602 m 3 - Thép: 28.410 kg - Cát san lấp: 6.613 m 3 - Trồng cỏ: 10.371 m 2 3. Tổng mức đầu tư: 16.063.160.000 đồng (Mười sáu tỷ, sáu mươi ba triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng). 4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý là 16.063.160.000 đồng (năm 2010 cấp 14.000.000.000 đồng, kinh phí còn lại 2.063.160.000 đồng đã được Bộ ghi trả vào kế hoạch năm 2011). Trong đó: + Chi phí xây dựng: 13.117.471.000 đồng (Đã có trả nợ khối lượng xây lắp hoàn thành năm 2009 là 804.030.000 đồng) + Thiết bị: 39.000.000 đồng + Chi khác: 2.906.689.000 đồng (Đã bao gồm trả nợ chi khác thực hiện năm 2009 là 404.651.000 đồng) Điều 2. Các nội dung khác thực hiện như Quyết định số 3069/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Hải Dương. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ KHĐT (Vụ Kinh tế N.Nghiệp); - Bộ Tài chính (Vụ đầu tư); - Kho bạc Nhà nước; - UBND, Sở KHĐT, Kho bạc (Hải Dương); - Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương; - Chi cục QLĐĐ & PCLB Hải Dương; - Ban QLDA CTNN&PTNT Hải Dương; - Lưu: VT, TCTL (QH-KH: 3b, QLĐ, CLB). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đào Xuân Học PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010 TỈNH HẢI DƯƠNG ( Kèm theo Quyết định số 3401/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) TT Tuyến đê Vị trí Giải pháp kỹ thuật Khối lượng Kinh phí (1.000 đồng) Đất Cát Bê tông Thép Gạch xây Trồng cỏ (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) Tổng cộng 25.611 6.613 5.602 28.410 3.489 10.371 16.063.160 A Chi phí xây dựng 13.117.471 I Tu bổ đê 8.322.686 1 Tả sông Luộc K35+125-K36+625 Gia cố mặt đê bằng bê tông 627 358 1.433 184 2.131 1.718.784 2 Tả sông Rạng K3+200-K4+400 Đắp cơ đê phía đồng và trồng tre 8.845 474.552 3 Hữu Kinh Thầy K0+200-K2+700 Gia cố mặt cơ đê bằng bê tông 2.970 615 2.459 657 4.053 3.140.354 4 Hữu T.Bình K10+440-K11+340 Làm đường cơ đê bằng bê tông 3.882 5.640 1.289 6.300 2.231 3.140 2.988.996 II Xây cống 3.990.755 1 Cống Tường Vu tại K3+499 đê tả Rạng Xây cống mới thay thế cống cũ 9.287 421 22.110 417 1.047 2.799.755 2 Cống Mạc Ngạn tại K15+923 đê tả Kinh Thày Tiếp tục xây cống Mạc Ngạn 1.191.000 III Trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2009 804.030 B Thiết bị 39.000 C Chi khác 2.906.689 I Đền bù GPMB 1.063.702 II Chi phí Ban quản lý dự án 259.000 III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 911.116 1 Khảo sát, thiết kế BVTC 592.979 2 Chi phí giám sát thi công 249.029 3 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 33.584 4 Thẩm tra TKKT+DT 35.524 IV Các chi phí khác 672.871 1 Bảo hiểm công trình 98.000 2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 16.000 3 Chi phí thẩm định dự án đầu tư 4.000 4 Kiểm toán công trình 50.220 5 Chuẩn bị đầu tư năm 2011 100.000 6 Trả nợ chi khác hoàn thành năm 2009 404.651