3623/UBND-KH&ĐT

Công văn 3623/UBND-KH&ĐT năm 2015 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3623 / UBND-KH&ĐT V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng các bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội , ngày 28 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: - Các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch K iế n trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; - UBND các quận, huyện: Hoàng Mai, Cầu Gi ấ y, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Nam Từ Liêm; - Chủ đầu tư các dự án có tên tại Phụ lục 1 kèm theo. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng các bệnh viện tư nhân, sớm đưa vào phục vụ nhân dân; Sau khi xem xét báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị rà soát tiến độ các dự án do Sở K ế hoạch và Đ ầ u tư ph ố i hợp Sở Y t ế thực hiện ngày 14/4/2015 và đề xuất của Giám đốc Sở K ế hoạch và Đ ầ u tư tại Báo cáo số: 457 /BC-KH&ĐT ngày 21 /5/2015, Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, góp phần đẩy mạnh công tác thu hút xã hội hóa đầu tư và góp phần cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn, UBND Thành phố giao Thủ trưởng các S ở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan theo chức năng quản lý được giao phối hợp với Nhà đầu tư các dự án (theo danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo) để tập trung rà soát và tri ể n khai thực hiện, cụ th ể như sau: 1. Đối v ớ i nhóm dự án có khó khăn về quy hoạch: - Đối với nhóm các dự án vướng mắc về quy hoạch phân khu (Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Sing,...): Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tập trung rà soát tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch phân khu của các dự án, làm việc trao đổi trực tiếp hoặc có văn bản thông báo thông tin cho các nhà đầu tư dự án biết để chủ động trong triển khai lập quy hoạch dự án. - Đối với các dự án Nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Bệnh viện tư nhân chuyên khoa Mắt Hà Nội, Bệnh viện quốc tế Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Đức Việt, Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Sing): Sở Quy hoạch và Kiến trúc tạo điều kiện xem xét, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định. Th ờ i hạn thực hiện: Đề xuất phương án giải quyết và thông báo kết quả cho Nhà đầu tư, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trư ớ c ngày 30/6/2015. 2. Đối với nhóm dự án có khó khăn trong công tác GPMB, thủ tục về đất đai: - Giao Ban chỉ đạo GPMB Thành phố chủ trì phối hợp UBND các quận, huyện liên quan nơi có dự án (Hoàng Mai, C ầu Giấy, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Nam Từ Liêm) làm việc với từng Nhà đ ầ u tư rà soát đi ề u chỉnh phương án xử lý vướng mắc GPMB, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trường h ợ p có khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách hoặc vượt thẩm quyền giải quyết cần kị p thời tổng hợp đề xuất báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo xử lý. - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát xử lý theo quy định và trả lời các nhà đầu tư v ề chính sách quản lý đ ấ t đai, giá đ ấ t, công tác bàn giao đ ấ t, h ỗ trợ tái định cư, hình thức cho thuê đất, nộp tiền thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Th ờ i hạn thực hiện: Ban chỉ đạo GPMB Thành phố và Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện báo cáo kết quả cho UBND Thành phố trước ngày 30/6/2015 và thông báo trả lời để các Nhà đầu tư dự án biết, triển khai thực hiện. Riêng đối với dự án Bệnh viện đa khoa dân lập chữ thập đỏ Hà Nội tại Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai: Ban chỉ đạo GPMB Thành phố phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra, làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác GPMB; gửi k ế t quả v ề Sở K ế hoạch và Đ ầ u tư trư ớ c ngày 15/6/2015 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện công tác GPMB dự án hoặc yêu cầu thu hồi GCNĐT dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 5151/UBND-KH&ĐT ng à y 16/7/2014. 3. Đối v ớ i nhóm các dự án có nhu cầu thẩm tra điều kiện được h ưở ng chính sách khuyến khích xã hội hó a : Giao Sở Y tế thẩm tra, xác nhận các dự án đủ điều kiện, tiêu chuẩn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực y tế (các Nghị định s ố 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, s ố 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đ ố i với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, th ể thao, môi trường). 4. Đối với nhóm các dự án còn lại: Giao các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện liên quan thực hiện tốt công tác giám sát đánh giá đầu tư và các nội dung công tác quản lý nhà nước theo chức năng được giao, chủ động làm việc với các Nhà đầu tư để rà soát, xử lý và hướng dẫn hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết các nội dung khó khăn vướng mắc, tồn tại của dự án theo quy định. Trường h ợ p vượt thẩm quyền cần báo cáo kịp th ờ i UBND Thành phố đ ể chỉ đạo xử lý . 5. Giao S ở Kế hoạch và Đầu tư: - Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoa Kỳ do Công ty Keystone Development Management SA làm chủ đầu tư tại số 01 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận C ầ u Gi ấ y; ki ể m tra việc chấp hành quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự án và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn để sớm đưa dự án vào hoạt động phục vụ nhân dân; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện tr ước ngày 30/6/2015 . - Xem xét đề xuất của Công ty TNHH tổ h ợ p y tế Phương Đông về việc bố trí quỹ nhà tại dự án nhà ở cao 11 tầng - nhà C - lô NOCT, thị trấn C ầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để tái định cư cho Dự án Bệnh viện đa khoa Phương Đông tại phường Cổ Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm và đề nghị được giao làm chủ đầu tư khu tái định cư tại ô quy hoạch ký hiệu K5-TT5 thuộc quy hoạch chi tiết khu vực B ắ c Từ Liêm. - Là đầu mối theo dõi giám sát đánh giá đầu tư các dự án; ti ế p nhận thông tin, phản ánh, báo cáo khó khăn, vư ớ ng mắc của các dự án; t ổ ng h ợ p, báo cáo UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 6. Các Nhà đầu tư dự án: - Tập trung nguồn lực, chủ động quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; phối hợp với các Sở, ban, ngành và đ ơ n vị liên quan của Thành phố để tập trung giải quyết các khó khăn tồn tại của dự án. Đảm bảo thực hiện dự án theo đúng GCNĐT được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. - Chủ động trực tiếp làm việc v ớ i các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan về t ừ ng n ộ i dung khó khăn vướng mắc của dự án để được xem xét, giải quyết, đồng thời cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng h ợ p báo cáo UBND Thành phố. - Nghiên cứu các quy định của Luật khám chữa bệnh và các văn bản liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần đáp ứng khi đưa vào vận hành, khai thác cơ sở y tế theo quy định của pháp luật; - Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá thực hiện dự án bằng văn bản, gửi cơ quan có thẩm quyền (UBND Thành phố) và cơ quan chức năng đầu mối (Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo quy định hiện hành v ề giám sát đánh giá đầu tư tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ. UBND Thành ph ố thông báo ý kiến chỉ đạo nêu trên để các cơ quan, đơn vị, các nhà đầu tư triển khai thực hiệ n. Nơi nhận: - Nh ư trên; - Đ/c Ch ủ t ị ch UBND TP (để b/c); - Đ/c PCT UBND TP Nguyễn T. Bích Ngọc; - VP UBNDTP: CVP/PCVP Đỗ Đình Hồng, Các Phòng: VHXH, XDGT, TNMT, KT. - Sở KH&ĐT (3 bản). - Lưu: VP. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sửu PHỤ LỤC 1 BIỂU TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Kèm theo Công văn số 3623/UBND-KH&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố) STT Tên dự án Nhà đầu tư Địa điểm đầu tư Diện tích chiếm đất (m 2 ) Quy mô đầu tư Văn bản chấp thuận ch ủ trương đầu t ư Giấy chứng nhận đầu tư đ ã cấp Tình hình thực hiện Vướng m ắ c v ề quy hoạch Vướng mắc về GPMB Vướn g mắc về thủ tục đất đai Vướng mắc về thủ tục thẩm tra điều kiện hưởng ưu đãi XHH đầu tư Vướng mắc về các nội dung khác Ghi chú Quận, Huyện Địa chỉ lô đất Công su ấ t Tổng mức đầu tư (triệu đ ồ ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T Ổ NG S Ố 803 , 347 17,328,808 - I Các dự án tham dự Hội nghị rà soát tiến độ ng à y 14/4/2015 1 Bệnh viện chuyên khoa tư nhân M ắt H à Nội Công ty cổ p h ần k í nh m ắ t Hà Nội Hoàng Mai Khu đô thị Đ ề n Lừ 7,982 120,300 Đã hoàn thành GPMB đ ợt 1 là 7.906,5 m 2 trên tổng diện t í ch 7.982m 2 , đang tiếp tục thực hiện GPMB đợt 2 cho diện tích 76,7 m 2 của 01 hộ dân ở ph ườn g Tương Mai. 1 1 1 Diện tích chưa GPMB c ò n lại thuộc quản l ý sử dụng của hộ gia đình ông Nguyễn Vă n T rườ ng ở phường Tương Mai (76,7m 2 ). Nhà đầu tư đ ã li ê n hệ với UBND quận Hoàng Mai để thực hiện nh ư ng c ò n kh ó khăn về cơ chế bồi th ườ ng, giải ph ó ng mặt bằng với chủ s ở hữu đất. Nhà đầu tư đề nghị cấp c ó th ẩ m quy ề n: (i) giúp đỡ công ty hoàn thành công tác giải phóng m ặ t bằng, (ii) hoặc cho phép cắt giảm phần diện tích 76.7m 2 nêu trên khỏi dự á n do phần diện tích này không nằm trong khu vực xây dựng công trình ch í nh của dự án). 2 Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoa Kỳ Công ty K e ystone Development Management SA Cầu Gi ấ y số 01 ph ố Chùa H à , phường Dịch Vọng 8,954 500 giường 1,050,000 1 817/GPĐT ngày 09/10/1998 Đã hoàn th à nh phần thô, đang hoàn t hiện phần cơ điện (điều hò a ,...) và khuôn viên, sân vườn phía trước bệnh viện 1 Kh ó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất mới đ ượ c Thành ph ố cho phép bổ sung vào dự án để l à m thảm c ỏ , cây xanh 3 Bệnh viện đa khoa Ph ươ ng Đông Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông B ắ c T ừ Liêm Phường Cổ Nhu ế 2 95,799 1000 giường 4,168,000 011022000788 ngày 19/3/2010 Đã hoàn th à nh giải ph ó ng mặt bằng 1.754,7m 2 (chiếm 95.78% tổng diện tích c ủ a dự án), đ ược bàn giao phần đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng hàng rào tạm để bảo vệ khu đất, xin cấp giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng công trình t òa nhà chính. 1 1 Đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm sớm xác định, thông b á o cơ chế, đơn gi á bồi thường đối với c á c loại đất nông nghiệp, ban hành Quyết định kiểm đếm b ắ t buộc đ ố i với các hộ dân không hợp t á c để triển khai giải phóng mặt bằng trên diện tích đất nông nghiệp; X i n l à m ch ủ đ ầ u tư khu tái định cư tại ô quy h oạc h ký hiệu K5-TT5 thuộc quy hoạch chi tiết khu vực B ắ c Từ Liêm và tiếp tục chấp thuận bố trí quỹ nhà tái đ ị nh cư cho d ự án t ạ i dự án nhà ở cao 11 tầng - nh à C - lô NOCT tại thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. 4 Bệnh viện qu ố c tế Hà Đông Cty cổ phần đầu tư và phát tr i ển sả n xuất Hạ Long TP Hà Đông Xã Dương Nội 167,08 9 860 giường 4,061,00 0 03121000253 6/6/2008 Dự án đang trong giai đoạn giải ph ó ng mặt bằng, diện tích đã g i ả i p hó ng mặt bằng là 158.151,7 m 2 trên tổng diện tích 167.089 m 2 của dự án. 1 1 Còn 15/354 hộ dân chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng và 04 vị tr í đã nhận tiền nhưng không b à n giao mặt bằng, 12 ngôi mộ chưa di chuyển. Ngo ài ra, dự á n mới được giao bổ sung khoảng 2.300m 2 đất thuộc địa phận Đại M ỗ , Từ Liêm n ằ m xen kẹt trong phân khu S4 phải lập quy hoạch đi ề u chỉnh; hiện, nhà đầu tư đang l à m việc v ớ i Sở Quy hoạch Kiến trúc đ ể thực hiện thủ tục đ iều ch ỉ nh quy h oạ ch. Nhà đ ầ u tư đ ề ngh ị sớm được phê duyệt quy hoạch, hoàn thiện giải phóng mặt bằng dứt điểm các hộ dân còn l ạ i 5 Bệnh viện tư nh â n đa khoa Đức Việt Cty cổ phần y khoa Đức Việt Ch ươ ng Mỹ Khu Đồng Vai - Đ ồ ng Đô, Ao Khoai, thị trấn Xuân Mai 35,361 200 giường 292 , 000 01121000266 ngày 23/01/2009 (l ầ n 1), ngày 25/01/2011 ( l ần 2) Đ ã được bàn giao m ố c giới 34.286,9 m 2 /35.360,9 m 2 , còn 1074m 2 diện tích đ ấ t chưa được b à n giao nê n việc trích lục bản đ ồ khu đất thực hiện dự á n làm cơ sở xin c ấ p giấy phép x â y dựng v à các công việc kh á c không thể thực hiện được. 1 1 1 1 Nhà đ ầ u tư đ ề nghị: UBND TP ch ỉ đ ạo GPMB v à b à n giao cho nh à đầu tư phần diện tích đất còn lại (1.074 m 2 ) trước ngày 1 2/5/201 5 để nh à đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của dự á n; đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đối với lô đất c ó chức n ă ng đất dịch vụ để b à n giao cho huyện qu ả n lý theo quy định th à nh chức n ă ng s ử dụng đất khu nhà ở chuyên gia của dự á n; đ ề nghị được điều chỉnh lạ i hình thức cho thuê đất và được hưởng ưu đãi đầu t ư theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Ch í nh phủ về chính sách khuy ế n kh í ch x ã hội hóa. 6 Bệnh v iện đa khoa t ư nhân Y Cao của Công ty cổ phần dịch vụ ch ă m sóc phát tri ể n cộng đ ồ ng Từ Liêm X2, x ã Mỹ Đình 26,112 300 giường 610 , 000 01121000803 ngày 01/4/2010 Đã ho à n thành giải ph ó ng mặt bằng 23.920m 2 trên tổng diện tích 26.112m 2 đất thuộc dự án. 1 Hiện còn 05/17 hộ dân chưa đ ồ ng ý dự t hảo phương á n bồi thường đã được Hội đồng bồi dưỡn g, h ỗ trợ tái định c ư quận Nam Từ Liêm phê duyệt - Tổng diện t ích ch ư a được Gi ả i phóng mặt bằng là 2.192m 3 . Đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án. 7 Bệnh viện đa khoa dân lập chữ thập đỏ Công ty TNHH Thương mại Đ ại Phát Hoàng Mai Phường Thịnh Liệt 13,269 150 giường 200,000 11796/UBND KH&ĐT 10/12/09 01121000396 ngày 19/3/2010 Chuẩn bị giải phóng mặt b ằ ng 1 1 Đ ề nghị UBND thành phố và các Sở ngành h ỗ trợ trong c ôn g tác giải ph ó ng mặt bằng, b ố trí nhà tái đ ị nh cư cho các hộ dân trong diện được đền bù nhà tái định cư (dự kiến 09 hộ gia đình). 8 Bệnh viện phụ sản qu ố c tế Đức Giang Cty cổ phần Hằng Hà Long Biên Ph ố Tr ườ ng Lâm, quận L ong Biên 7,265 120 giường 463,928 01121000227: 9/6/2008 (l ầ n 1) , 29/1/2013 (l ầ n 2) Đã hoàn thành phần thô, đang trong giai đoạn hoàn thiện c ô ng t rình và thương thảo k ý các hợp đ ồng cung cấp lắp đ ặt trang thiết bị y tế 9 Bệnh viện chuyên khoa tiết niệu và nam học Tâm Anh Công ty CP bệnh viện Tâm Anh Long Biên Ô đất C2- 2/CCKO 2 tại phường Bồ Đề 7,955 100 giường 132,000 4908/UBND-LĐCSXH 01/6/2009 01121000380; 22/1/10 Đ ang triển khai thi công phần thô đ ến tầng 5/7 tầng của công trình 1 Đề nghị chuyển đ ổi mục tiêu hoạt động của dự án (từ bệnh viện chuyên khoa nam h ọ c sang bệnh viện đa khoa). 10 Bệnh viện Ngọc Xuân Công ty cổ phần thể thao Ngọc Xuân Hà Đ ô ng 59 Phùng Hưng, quận H à Đông 4,400 50 giường 64,000 3121000125 ngày 17/12/2012 (lần 3) Đang thi công phần thô. Do qu á trình chuyển đổ i công năng c ủ a dự án từ bệnh viện đa khoa sang b ệ nh viện chuyên khoa nên tiến độ thực hiện dự án bi chậm so với yêu c ầ u. Tuy nhiên, Công ty quyết tâm hoàn thành phần xây dựng trong quý IV/2015 và đưa Bệnh viện vào hoạt động trong quý II / 201 6. 11 Bệnh viện đa khoa t ư nhân An Sinh Cty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh Từ Liêm Thôn Phú Đô, xã Mễ Tri 25,00 0 500 giường 993,900 01121000157 ngày 21/5/2008 Đ ã hoàn thành gi ả i phóng mặt bằng, đang l à m thủ tục cấp Giấy phép xây dựng để chuẩn bị khởi công vào tháng 8/201 5 , dự kiến hoàn th à nh, đi vào hoạt động năm 2018. 1 Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân An Sinh đề nghị được chuyển đổi chủ đầu tư thực hi ện dự án từ Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh sang Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trư ờ ng Minh (là công ty TNHH một thành viên do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa t ư nh â n An Sinh làm chủ s ở hữu). 12 Bệnh viện đa khoa Qu ố c t ế Việt Sing Cty CP Y học R ạ ng Đông Từ Liêm Xã Minh Khai 25,000 250 giường 297,000 3136/UBND- KH&ĐT ngày 22/5/2008 01121000250 ngày 25/12/2008 Đ ã hoàn th à nh công tác giải ph ó ng mặt bằng 1 Dự á n nằm trong vành đai xanh sông Nhuệ, ph ả i điều ch ỉ nh quy ho ạ ch ph ù h ợp với quy hoạch chung xây d ựng Th ủ đô được duyệt với c á c chỉ tiêu, mật độ xây d ựng thay đổi. Hiện nay, đồ á n quy hoạch phân khu đô thị GS tỷ l ệ 1/5000 đang được Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội tiếp tục nghiên cứu hoàn ch ỉ nh để trình duyệt. Nh à đầu tư đề nghị được điều chỉnh quy hoạch để dự á n đ ược tiếp tục triển khai 13 Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân C ông ty cổ phần Bệnh viện Thanh Xuân Thanh Xuân Phường Khương Đình 15,475 200 giường 270,000 1598/QĐ- UBND ngày 15/7/2009 của UBND quận Thanh Xuân Đ ã được giao đất ngoài t hực địa, c ấ p trích lục bản đ ồ tạm thời đ ể phục vụ công tác xin cấp phép xây dựng; đã trình hồ sơ thiết k ế cơ s ở t ớ i Sở Xây dựng thẩm tra theo quy định. Hiện nay đang thiết k ế bản v ẽ thi công; đang làm việc với Cục thuế Hà Nội đ ể được miễn tiền thuê đất ch o dự án theo quy định. 1 1 Hệ thống đường giao thông đến khu đất dự án chưa hoàn th à nh, gây kh ó kh ă n trong việc chuyển c á c thiết bị, vật tư v ào khu dự án. Đề ngh ị cơ quan có th ẩ m quyền đôn đốc c á c nhà đầu tư làm tuy ế n đường vành đai 2,5 và đường Tôn Thất Tùng kéo dài sớm ho à n thiện dự án. 14 Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Cường Công ty c ổ phần tậ p đoàn Nam Cường Hà Đông km4 đ ường Lê Văn Lương k é o dài - Khu đô thị D ươn g Nội 29,267 500 giường 990 , 153 Đang được S ở Tài nguyên và Môi trư ờ ng thực hiện thủ tục giao đất. 1 1 Đề nghị cơ quan c ó thẩm quyền hỗ trợ dự án sớm hoàn thành các th ủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định (giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng....) đ ể có cơ s ở kh ở i công đầu t ư xây dựng dự á n theo tiến độ. II Các dự án khác 1 Làng sinh thái ngh ỉ ngơi an d ưỡ ng và trung tâm dịch vụ y t ế chăm sóc sức kh ỏ e cộng đồng Cty TNHH d ịch vụ ứng dụng tin học và dịch vụ du lịch ECCO Từ Liêm thôn Hoè Th ị , x ã Xu â n Phương 82,000 phục vụ 5 5 0 người tại cùng 1 thời điểm 148,360 0112100961 ngày 18/3/2011 Nhà đtư không thực hiện chế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không kết n ố i được liên lạc được để mời dự Hội nghị. 2 Trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức kh ỏ e cộng đ ồ ng Công ty cổ phần phát triển An Việ t Từ Liêm Khu xứ đ ồ ng, xóm 6 + 8, thôn Hoè Thị, Thị Cấm, xã Xuân Phương 10,000 100 người/ th ờ i điểm 36,000 4633/UBND - LĐCSXH 25/5/2009 0112100961 ngày 18/3/2011 Nhà đtư không thực hiện chế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không kết nối đ ược liên l ạc được để mời dự Hội nghị. 3 Bệnh viện Hạnh Phúc Công ty cổ phần Vĩnh Thiện huy ệ n Từ Liêm Xã Ph ú Diễn và xã Xuân Phương 31,292 300 giường 300,000 7447/UBND-KH&ĐT 10/12/2009 01121000405 ngày 05/5/2010 Chậm do NĐT , cần đch ỉ nh tiến độ THDA 4 Phòng kh á m đ a khoa Văn Phú Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Land Hà Đông Lô đất C2 Khu đô thị Văn Phú 5,000 10 phòng kh á m 139,000 2832/UBND-KH&ĐT 22/4/2010 1121000970 ngày 31/3/2011 5 Bệnh viện đa khoa V â n Canh không có thông tin Hoài Đức Xã Vân Canh 200,000 03121000254 ngày 9/6/2008 Nhà đtư không thực hiện ch ế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không k ế t nối được liên lạc được để mời dự Hội nghị. 6 Bệnh viện đa khoa quốc t ế H ả i Châu (BV quốc tế Vi ệ t M ỹ ) Công t y TNHH H ả i Châu Thanh Tr ì Thôn Cổ Điển B - x ã Tứ Hiệp 22,954 500 giườn g 196,794 15 70/ U B-VX ngày 17/6/2002 (vb ả n chủ trương) Nhà đ tư không thực hiện chế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không kết n ố i được liên l ạ c được đ ể mời dự Hội nghị. 7 Bệnh viện chuy ê n khoa M ắ t k ỹ thuật cao Sài Gòn - Hà Nội Công t y TNHH Bệnh viện mắt Th á i Thành Nam Từ Li êm Lô đ ấ t B15-CC2 - Khu đô thị Bắ c C ổ Nhuế Chèm 21,469 80-100 giường 440,055 2954/UBND-KH&ĐT 28/4/2010 8 Khu liên hợp Bệnh viện CHI Cty cổ phần y tế CHI Đông Anh Xã Tiên Dương, Xã V â n Nội 95,000 500 giường 500,000 5564/UBND- KH&ĐT 05/7/11 nh à đtư không gửi Bc á o 9 Bệnh viện đa khoa Quang Trung Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Quang T ru ng Hoàng Mai Khu đông Đế Mơ, đường Tam Trinh, phường 35,957 Nhà đtư không thực hiện chế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không kết nối được liên lạc được đ ể m ờ i dự Hội nghị. 10 Bệnh viện B ắ c Việt Cty TNHH Phát triển Bắc Việt Thanh Tr ì x ã Tân Triều, huyện Thanh Tr ì 6,326 50 giường 68,318 9237/UBND-KH&ĐT 12/11 /10 11 Bệnh viện chuyên khoa ph ụ sản và u bướu Hà Nội ngàn năm Cty cổ phần Hà Nội ngàn năm Long Bi ên C2- 2/CCK0 2 , phường Bồ Đ ề , quận Long B iên 12 , 400 150 giường 666,000 3963/UBND- KH&ĐT 04/6/10; 6126/U BND- KH&ĐT 25/7/11 12 Xưởng bào chế dược phẩm đông y Diệu Phương Đường Cty TNHH Diệu Phương Đường Thường Tín x ó m 3, thôn Văn Giáp, xã V ăn B ì nh, huyện Thường Tín 6,000 15 , 000 12286/UBND KH&ĐT 28/12/2009 13 Trung tâm vệ sinh phòng dịch Cty vacxin và sinh phẩm y tế - Bộ Y tế Cầu Giấy B12/CC3 Khu đô thị m ớ i Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy 2,981 7093/UBND-KH&ĐT 07/9/10 14 Trung tâm khám chữa bệnh t ừ thiện Hội từ thiện T ấ m lòng vàng Tp Hà Nội Từ Liêm x ã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm 3 , 040 907 , 000 6812/UBND-KH&ĐT 26/8/10 Nhà đtư không t hực hiện chế độ BCGSĐGĐT định kỳ, không kết nối được liên lạc được đ ể mời dự Hội nghị.