09/QĐ-BNN-XD

Quyết định 09/QĐ-BNN-XD năm 2014 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do Ngân hàng Thế giới tài trợ (WB7) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành B Ộ NÔNG NGHIỆP VÀ PH Á T TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/QĐ-BNN-XD Hà Nội , ngày 03 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THÀNH PHẦN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI TỈNH HÀ TĨNH DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI DO WB TÀI TRỢ (WB7) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định của Chính phủ s ố 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/N Đ -CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t ổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư Xây d ự ng cơ bản; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) v à nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1805/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 về việc phê duyệt danh mục dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vay vốn WB; số 1988/QĐ-TTg ngày 01/11/2013 về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư (RPF) của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”, vay vốn Ngân hàng Thế giới; Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 1871/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/8/2012 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ dự án, dự án “Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới” vay vốn WB; s ố 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013 về việc ph ê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” do WB tài trợ; số 2691/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/11/2013 về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Khung quản lý Môi trường Xã hội (ESMF) Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”, vay vốn Ngân hàng Thế giới; Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh: văn bản số 4290/UBND-NL 1 ngày 11/12/2012 về việc cam kết bố trí vốn đối ứng Tiểu dự án Hỗ trợ nông nghiệp có tưới, WB7; văn bản số 3092/UBND-NL 1 ngày 28/8/2013 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án khai thác đa mục tiêu HTTL Kẻ Gỗ - Sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh; văn bản số 370/UBND-NL 1 ngày 30/01/2013 về việc Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện Tiểu dự án Khai thác đa mục tiêu hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ - Sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Tiểu dự án Khai thác đa mục tiêu hệ thống thủy lợi Kẻ G ỗ - Sông R á c, tỉnh Hà T ĩn h; Xét Tờ trình số 992/TTr-CT ngày 25/10/2013 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh về việc đề nghị Thẩm định, phê duyệt Tiểu dự án Khai thác đa mục tiêu hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ - Sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh, kèm theo hồ sơ của các đơn vị tư vấn thiết kế; báo cáo thẩm tra số 59/TT-TK-TVTL ngày 23/9/2013 và số 71/TT-TK-TVTL ngày 27/9/2013 của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi Nghệ An; Tờ tr ình số 1616/CPO-WB7-TTr ngày 29/10/2013 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi về việc tiếp trình phê duyệt FS tiểu dự án Kẻ Gỗ - Sông Rác, Dự án WB7; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Báo cáo thẩm định số 1575 /BC-XD-TĐ ngày 30/12/ 2013 kèm theo), T ổ ng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Báo cáo thẩm định số 192/TCTL-QLCT-BC ngày 08/11/2013 và văn bản số 1386/TCTL-QLCT ngày 18/11/2013 kèm theo), Cục trưởng Cục Trồng trọt (Báo cáo thẩm định số 2861/BC-TT-CLT ngày 22/11/2013 và văn bản số 2816/TT-CLT ngày 18/11/2013 kèm theo) và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần “Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh” thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7) với các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh. Dự án gồm 4 Hợp phần: 1.1. Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới; 1.2. H ợ p phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới, tiêu; 1.3. H ợ p phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; 1.4. Hợp phần 4: Quản lý dự án và giám sát, đánh giá. 2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) và Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh. 3. Tổ chức lập dự án thành phần, chủ nhiệm dự án: a) Hợp phần 1 : - Tổ chức lập dự án: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, do CPO lựa chọn; - Chủ nhiệm lập dự án: TS. Nguyễn Vũ việt. b) Hợp phần 2: - Tổ chức lập dự án: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình Miền Trung; - Chủ nhiệm dự án: Ks. Đoàn Anh Thảo. c) Hợp phần 3: - Tổ chức lập dự án: Nhóm tư vấn độc lập do CPO lựa chọn; - Chủ nhiệm lập dự án: Thạc sỹ Phạm Thị Sến. 4. Nhiệm vụ dự án. Cấp đủ nước tưới cho 31.348 ha đất sản xuất nông nghiệp và thủy sản, cấp nước cho sinh hoạt 13.600 m 3 /ngày.đêm trong vùng dự án. Trong đó: Diện tích nông nghiệp có tưới tăng 11.144 ha; thủy sản tăng 930 ha; cấp nước cho sinh hoạt 13.600 m 3 /ngày.đêm; Nâng cao năng lực quản lý hệ thống tưới bền vững; xây dựng, củng cố và phát triển Công ty khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức dùng nước; Xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. 5. Nội dung và quy mô đầu tư. 5.1. H ợ p phần 1. Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới. a) Hoạt động ở cấp tỉnh. - Hỗ trợ lập, thực hiện kế hoạch hiện đại hóa tưới 5 năm và hàng năm của tỉnh. - Hỗ trợ xây d ự ng, hoàn thiện quy định, hướng dẫn chương trình, kế hoạch phát triển quản lý tươi có sự tham gia của cộng đồng và phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi. b) Các hoạt động tại hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ - Sông Rác. - Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Công ty TNHH MTV Thủy l ợ i Nam Hà Tĩnh và các tổ chức dùng nước thông qua việc đào tạo và tăng cường năng lực, thể chế; áp dụng phương thức cung cấp nước theo khối lượng, lập kế hoạch vận hành và bảo dưỡng (O&M) và quản lý tài sản. - Hỗ trợ đầu tư và sử dụng hệ thống SCADA; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý kỹ thuật, tài sản, khách hàng; hỗ trợ lập và thực hiện kế hoạch, theo dõi, đánh giá việc thực hiện, sự hài lòng của người hưởng lợi cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. - Thành lập, củng cố các tổ chức dùng nước, phát triển các tổ chức dùng nước hoạt động phù h ợ p với cơ chế, đảm bảo hiệu quả. Hỗ trợ các tổ chức dùng nước về trang thiết bị quản lý vận hành; phát huy vai trò, sự tham gia của cộng đồng trong quản lý hệ thống tưới tiêu; áp dụng công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm cho mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. 5.2. Hợp phần 2. Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới, tiêu. 5.2.1. Giải pháp chung về khai thác và sử dụng nguồn nước. Mở rộng, nạo vét, áp trúc đủ mặt cắt thiết kế; kiên cố hóa, sửa chữa, nâng cấp các kênh nhánh cấp 2, 3, nội đồng và các công trình trên các kênh thuộc hệ thống kênh Kẻ Gỗ - Sông Rác; sử dụng nguồn nước từ các hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Thượng Tuy, Khe Xai, Sông Rác đảm bảo lưu lượng và nâng cao mực nước tưới cho 11.144 ha đất nông nghiệp, 930 ha thủy sản và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 13 . 600 m 3 /ngày.đêm tr ên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. 5.2.2. Loại, cấp công trình. a) Loại công trình: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi. b) Cấp công trình: Theo QCVN-04-05:2012/BNNPTNT - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế: + Hệ thống kênh Kẻ Gỗ: cấp IV. + Hệ thống kênh Sông Rác: cấp IV. 5.2.3. Các nội dung đầu tư và thông số cơ bản, 5.2 . 3.1 Các nội dung đầu t ư : a) Nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ - Sông Rác: Kiên cố hóa và sửa chữa, phục hồi, nâng cấp, thay thế các công trình trên kênh đã bị xuống cấp không đáp ứng được nhiệm vụ và an toàn công trình. - Hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ gồm 76 tuyến kênh với tổng chiều dài 113,495 km, trong đó: Kênh cấp 2 có 5 tuyến với chiều dài 16,995 km; kênh cấp 3 có 8 tuyến với chiều dài 23,418 km; kênh nội đồng 63 tuyến với chiều dài 73,083 km. - Hệ thống thủy lợi sông Rác gồm 33 tuyến kênh với tổng chiều dài 74,906 km, trong đó: Kênh cấp 2 có 3 tuyến với chiều dài 20,844 km; kênh cấp 3 có 14 tuyến với chiều dài 25,944 km; kênh vượt cấp 10 tuyến với chiều dài 20,959 km ; kênh nội đồng 6 tuyến với chiều dài 7,159 km; - Đường thi công kết h ợ p quản lý: Đường thi công kết h ợ p quản lý kênh N 1 Kẻ Gỗ với t ổ ng chiều dài 5 km, đư ờ ng phục vụ thi công qua huyện Kỳ Anh với tổng chiều dài 8,5 km. b) Xây d ự ng hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình nông nghiệp thông minh ở các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. 5.2.3.2 Các thông số cơ bản: (Ch i tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 5.2.4. Quy mô và phương án xây dựng (TKCS). 5.2.4.1. Tuyến công trình: - Chủ yếu đi theo tuyến kênh cũ. - Riêng tuyến N3-3 đoạn đi qua trường Đại học Hà Tĩnh được điều chỉnh để phù h ợ p với quy hoạch tổng thể vùng. 5.2.4.2. Biện pháp và k ế t cấu công trình: a) Nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ - Sông Rác. - Đoạn đuôi kênh N 1 thuộc hệ thống kênh Kẻ Gỗ, hình thức mặt cắt hình thang, mái gia cố bằng BTCT M200 dày 8cm đổ tại chỗ, đáy bằng bê tông M 1 50 dày 15cm đổ tại chỗ, mép bờ kênh có bố trí tấm khóa mái bê tông cốt thép M200. - Đoạn kênh tạo nguồn 19/5 thuộc hệ thống kênh Kẻ Gỗ, mở rộng, nạo vét và áp trúc đủ mặt cắt thiết kế; hình thức kênh đất, mặt cắt hình thang, chiều rộng đáy Bđ = 2,5m. - Kênh có chiều rộng B < 60 cm gia cố bằng cấu kiện bê tông vỏ mỏng có lưới thép M300, mặt cắt chữ nhật, chiều dày 4 cm. - Kênh có chiều rộng 60 cm <B < 250 cm, hình thức mặt cắt chữ nhật, kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đổ trực tiếp, chiều dày thành và đáy kênh từ 12 - 20 cm, bố trí 10m làm 1 khe lún bao tải tẩm nhựa đường. - Sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình trên kênh gồm 2017 chiếc các loại (cầu máng, cống điều tiết, cống lấy nước, tràn mỏ vịt, cầu qua kênh...), k ế t cấu bê tông cốt thép. - Đường thi công kết h ợ p quản lý: Làm đường thi công kết h ợ p quản lý kênh N 1 Kẻ Gỗ dài 5 km, mặt đường rộng 3,5 m, kết cấu bê tông M200, dày 20cm; tuyến đường phục vụ thi công qua huyện Kỳ Anh, đường đắp cấp phối, chiều dài 8,5 km. b) Xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình nông nghiệp thông minh. - Xây dựng và nâng cấp hệ thống kênh tưới khoa học với tổng chiều dài 10,59 km. - Nâng cấp hệ thống kênh tiêu khoa học với tổng chiều dài 5,43 km. - Củng cố hệ thống đường phục vụ sản xuất 11,99 km. c) Các hạng mục phụ trợ và phục vụ thi công: Kho bãi, điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt. 5.2.5. Tổng hợp khối lượng chính TT Hạng mục Đơn vị Hệ thống Kẻ Gỗ Hệ thống Sông Rác Tổng cộng 1 Đất đào m 3 191.740 18.830 210.570 2 Đất đắp m 3 221.230 436.790 658.020 3 Bê tông các loại m 3 57.500 57.220 114.720 4 Đá xây các loại m 3 11.910 5.490 17.400 5 Thép các loại Tấn 2.810 2.170 4.980 5.3. Hợp phần 3. Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đ ổ i khí hậu. Các hoạt động chỉ thực hiện trong phạm vi hệ thống tưới, gồm: a) Xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp thông minh (CSA), gồm: - Xây dựng mô hình cánh đồng lúa và chuyển đổi cây vụ đông ở các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh và C ẩm Xuyên với tổng diện tích 330 ha. - Xây dựng mô hình CSA sản xuất đa dạng rau màu ở các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh và C ẩm Xuyên với tổng diện tích 130 ha. Nội dung đầu tư: Xây dựng bản đồ thích nghi cây trồng; đánh giá, lựa chọn gi ố ng cây trồng, xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho các cây tr ồ ng và xác định cơ cấu mùa vụ thích hợp; xử lý; xây dựng và phát triển các mối liên kết 4 nhà; xây dựng, hoàn thiện quy trình, hỗ trợ thiết bị phục vụ bảo quản, sơ chế sản phẩm và xử lý phế phẩm thải loại sau thu hoạch; hỗ trợ sản xuất, cung ứng cây, hạt giống đảm bảo chất lượng; hỗ trợ cải tạo đồng ruộng và hạ tầng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ tổ chức nông dân sản xuất theo nhóm hộ và thực hiện các hoạt động xây dựng hệ thống CSA; tổ chức tập huấn cho nông dân về các kỹ thuật ICM; tham quan, hội thảo, nhân rộng các mô hình và các thực hành CSA. b) Phát triển, cải thiện các dịch vụ nông nghiệp: Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và CSA cho cán bộ cơ sở và các đối tác thông qua các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm một số cơ sở; sản xuất và cấp phát tài liệu truyền thông (video, tờ rơi, bản tin,...); xây dựng giải pháp phát triển tổ chức nông dân sản xuất hàng hóa,..; hỗ trợ phát triển mạng lưới; tăng cường năng lực tiếp cận thông tin nông nghiệp. c) Hỗ trợ mở rộng ứng dụng các thực hành CSA và các hệ thống CSA: Hỗ trợ mở rộng trên diện tích 380 ha, bao gồm các hoạt động: lập kế hoạch hỗ trợ và nhân rộng các hệ thống và thực hà nh CSA theo cơ chế, phương pháp và kế hoạch đã thống nhất. 5.4. Hợp phần 4. Quản lý dự án và giám sá t , đánh giá. Các hoạt động chính gồm: - Mua sắm trang, thiết bị phục vụ quản lý dự án như các thiết bị văn phòng và phương tiện đi lại; - Hoạt động của các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, giám sát và đánh giá, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, các tư vấn giám sát bên thứ ba; - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo tăng cường năng lực quản lý và thực hiện dự án; - Quản lý và hỗ trợ gia tăng thực hiện dự án. 6. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh. 7. Diện tích sử dụng đất: 6,34 ha. 8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt K ế hoạch hành động tái định cư (RAP), Dự án thành phần “Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh” trong khuôn khổ Khung chính sách tái định cư (RPF) của Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1988/QĐ-TTg ng à y 01/11/2013. 9. Tổng mức đầu tư dự án thành phần: 703.831.863.998 đồng. (Vốn đầu tư đã được phân b ổ trong TMĐT tại QĐ số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 703.832.700.000 đồng) Làm tròn: 703.832.000.000 đồng (Bảy trăm l i nh ba tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu đồng). Trong đó: - Chi phí các hợp phần: + H ợ p phần 1: 32.723.102.977 đồng; Tương đương 1.550.858 USD + H ợ p phần 2: 591.962.661.021 đồng; Tương đương 28.055 . 102 USD + H ợ p phần 3: 58.046.100.000 đồng; Tương đương 2.751 . 000 USD + Hợp phần 4: 21.100.000.000 đồng; Tương đương 1 . 000 . 000 USD - Chi phí đầu tư các hạng mục của H ợ p phần 2: + Chi phí xây dựng B 1 (HT tưới): 453.226 . 281.000 đồng + Chi phí xây dựng B2 (Mô hình NN): 4.364.661.600 đồng + Chi phí bồi thường GPMB, đền bù: 7.927.228.000 đồng + Chi phí quản lý dự án: 5.914.113.943 đồng + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 32.758.205.727 đồng + Chi phí khác: 5.353.292 . 694 đồng + Chi phí dự phòng: 82.418.878.057 đồng Tổng cộng: 591.962.661.021 đồng 10. Nguồn vốn đầu tư. - Vốn vay WB: 610.421.988.926 đồng (tương đương 28.929.952 USD); - Vốn đối ứng: 93.409 . 875.072 đồng (tương đương 4.427.008 USD); Trong đó: + Đối ứng từ nguồn ngân sách trung ương: 72.534.415.428 đồng; + Đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương: 20.875.459.644 đồng. (Ch i tiết tại Phụ lục 2 kèm theo) 11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đ ầ u tư trực tiếp quản lý dự án. 12. Thời gian thực hiện dự án: 6 năm, 2014 đến 2020. 13. Các nội dung khác: a) Phương thức thực hiện: - Công tác tư vấn thiết kế và xây lắp được tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành. b) Các bước thiết kế; - Cầu máng Khe Chiện thuộc hệ thống Kẻ Gỗ: Thiết kế 3 bước. - Các hạng mục còn lại: Thiết kế 2 bước. c) Những nội dung cần lưu ý giai đoạn sau. - Việc gia cố kênh phải dựa trên cơ s ở đánh giá kỹ địa hình, địa chất tuyến kênh để có giải pháp công trình hợp lý, an toàn, tiết kiệm, phù h ợ p với tiêu chí, yêu c ầ u, vốn của Nhà tài trợ; - Việc sử dụng vật liệu và công nghệ mới trong gia cố kênh bằng cấu kiện bê tông vỏ mỏng có lưới thép thay thế vật liệu truyền thống nhằm hạ giá thành, dễ thi công, ổn định, bền vững và thân thiện với môi trường là cần thiết, tuy nhiên cần lưu ý về Tiêu chuẩn áp dụng và đ ặ c điểm khu vực dự án thường bị ảnh hưởng của lũ lụt gây ngập úng, do vậy cần có biện pháp chống đẩy nổi kênh; - Biện pháp thi công phải phù h ợ p với lịch cắt nước để đảm bảo sản xuất; - Đ ố i với cầu máng Khe Chiện cần đánh giá mức độ hư hỏng, chất lượng bê tông và đưa ra giải pháp nâng cấp phù hợp; - Cần khảo sát địa chất bổ sung các tuyến kênh và có phương án dự phòng các bãi vật liệu đất đắp đảm bảo hệ số dự trữ theo quy định; - Việc vận chuyển đất đắp, đất thải trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh có địa hình hẹp, trải dài và đ i qua khu vực đông dân, do đó cần thiết kế mặt bằng thi công hợp lý và có sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương; - Đánh giá và làm rõ chỉ tiêu cơ lý đất đắp bờ kênh kết hợp đường phục vụ sản xuất. Điều 2. Phân giao nhiệm vụ 1. Bộ Nông nghiệp và PTNT là cấp quyết định đầu tư. Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công tại Điều 2, Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013 phê duyệt dự án đầu tư Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ, tham mưu cho Bộ trong chỉ đạo, quản lý, giám sát và kiểm tra việc thực hiện dự án theo chức năng quản lý nhà nước và các quy định tại Sổ tay vận hành dự án WB7: a) Tổng cục Thủy lợi chịu trách nhiệm quản lý Hợp phần 1, Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm quản lý H ợ p phần 2, Cục Trồng trọt chịu trách nhiệm quản lý H ợ p phần 3; b) Vụ H ợ p tác quốc tế chịu trách nhiệm chung về quản lý thực hiện dự án tuân thủ Hiệp định vay; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, tổng hợp và định kỳ báo cáo Bộ việc quản lý, thực hiện nguồn vốn tài trợ. c) Ban CPO là chủ dự án; có nhiệm vụ quan hệ với nhà tài trợ để giải quyết thủ tục, tổ chức thực hiện, quản lý điều phối chung các hoạt động của dự án theo quy định tại các điều ước quốc tế về ODA, Hiệp định vay và quy định hiện hành của pháp luật; quản lý tiến độ chung của dự án, báo cáo Bộ và nhà tài trợ theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, tổng h ợ p tình hình thực hiện dự án, hoạt động của các Chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án; thực hiện quản lý tài khoản cấp 1, kế hoạch vốn hàng năm và định kỳ của dự án; hướng dẫn Chủ đầu tư lập các đề cư ơ ng, kế hoạch, chương trình, dự toán, lấy ý kiến đồng thuận của nhà tài trợ và trình thẩm tra theo quy định; kiểm tra, giám sát thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng h ợ p phát sinh, điều chỉnh (nếu có) để trình Bộ trong quá trình thực hiện dự án. Ban trực tiếp làm chủ đầu tư, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện các hoạt động: - Hợp phần 1: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chung thực hiện h ợ p phần; và cải thiện thể chế quản lý cấp trung ương; - Hợp phần 3: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chung thực hiện h ợ p phần; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và phổ biến kiến thức của Bộ; đào tạo tăng cường năng lực cấp Bộ; - H ợ p phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật quản lý thực hiện chung dự án theo chính sách của WB, trang bị phần mềm quản lý tài chính; các hoạt động đào tạo tăng cường năng lực quản lý thực hiện dự án; mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý của Ban CPO và các cơ quan thuộc Bộ. 2. UBND tỉnh Hà Tĩnh. Phê duyệt, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch quản lý môi trường, kế hoạch hành động giới; bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng như đã cam kết, đáp ứng tiến độ thực hiện; chỉ đạo các S ở , ngành trong tỉnh phối h ợ p với S ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án. 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh. - Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, phối h ợ p với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án. - Chỉ đạo, bố trí nhân lực cho Chủ đầu tư để thực hiện chức năng của chủ đầu tư thành phần, đặc biệt về công tác tổ chức triển khai thực hiện Hợp phần 3. 4. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Công ty TNHH MTV Th ủy lợi Nam Hà Tĩnh trực tiếp làm chủ đầu tư dự án thành phần, giúp việc cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện các hoạt động: - H ợ p phần 1: Các hoạt động tăng cường quản lý và thể chế quản lý tưới cấp tỉnh; thực hiện Chương trình PIM và IMT; mua sắm, lắp đặt thiết bị, hàng hóa phục vụ tăng cường năng lực quản lý của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và các tổ chức dùng nước của hệ thống; - Hợp phần 2: Toàn bộ các hoạt động; - Hợp phần 3: Các hoạt động thiết kế, hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hành nông nghiệp thông minh trong phạm vi hệ thống; mua sắm thiết bị, hàng hóa, vật tư hỗ trợ các HTX thực hiện mô hình; đào tạo tại đồng ruộng và phổ biến kiến thức canh tác mới; - Hợp phần 4: Hỗ trợ gia tăng cho các hoạt động quản lý thực hiện dự án của các cơ quan liên quan của tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng công trình, Trồng trọt; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Hợp tác Quốc tế, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - VP Chính phủ; - Các Bộ; KH&ĐT, TC, XD; - Ngân hàng NN VN; - Bộ trưởng (để b/c); - U BND tỉnh Hà Tĩnh; - Kho bạc NN Hà Tĩnh; - Kho bạc NN Hà Nội; - Lưu: VT, XD (7 b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng PHỤ LỤC 1. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7) ( Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-BNN-XD ngày 03/01/2014 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) 1.1. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÊNH HỆ THỐNG KẺ GỖ TT Tên kênh Qtk đầu kênh (m 3 /s) BxH đoạn đầu (m) Chiều dài gia cố (m) Kết cấu gia cố I Kênh cấp 2 1 Đuôi N 1 0,777 1,3 x 1,12 2163,9 BTCT, HT 2 Kênh 19-5 1,48 2,5x1,4 3973 Kênh đất, HT 3 K. Thượng Tuy 1,454 1,7x1,9 7829,2 BTCT, CN 4 Kênh Bắc 1,070 1,15x1,5 1043,6 BTCT, CN 5 Kênh Đông 0,58 1,0x1,4 1985,3 BTCT, CN II Kênh cấp 3 a Trên tuyến N 1 1 N 1 -6 1,18 1,45x1,45 2557,6 BTCT, CN 2 N 1 -7 0,38 0,8x1,37 2400 BTCT, CN 3 N 1 -16 0,793 1,45 x 1,5 4287 BTCT, CN b Trên kênh N2 1 N2-4 0,61 1,15x1,15 2829,8 BTCT, CN 2 N2-6 0,631 1,3x1,09 1622 BTCT, CN 3 N2-11 0,267 1,0x0,9 2800 BTCT, CN 4 N2-14 0,168 0,75x0,85 1602,3 BTCT, CN c Trên kênh N3 1 N3-3 0,55 1,4x1,25 5319 BTCT, CN III Kênh nội đồng a Trên kênh N 1 1 N 1 -8 0,145 0,7x0,75 1732,6 BTCT, CN 2 N 1 -13 0,423 1,0x0,94 2535 BTCT, CN 3 N 1 -17 0,381 1,4x1,2 2750 BTCT, CN 4 N 1 -18 0,383 1,0x1,39 3310 BTCT, CN 5 Kênh Cồ n Thiên 0,10 0,7x0,8 505,3 BTCT, CN b Trên kênh N2 1 N2-10 0,09 0,5x0,6 2313 BTCT, CN 2 N2-12 0,236 0,65x0,93 1751 BTCT, CN 3 N2-13 0,207 0,8x1,02 2100 BTCT, CN 4 N2-15 0,09 0,55x0,65 1688,4 BTCT, CN 5 N2-16 0,200 0,8x0,95 1652 BTCT, CN c Trên kênh N3 1 N3-4B 0,023 0,4x0,67 1113 BTCT, CN 2 N3-4D 0,023 0,4x0,5 878 BTVM 3 N3-5 0,083 0,65x0,87 540 BTCT, CN 4 N3-5B 0,030 0,6x0,72 490 BTCT, CN 5 N3-5C 0,015 0,4x0,5 100 BTVM 6 N3-6 0,015 0,4x0,5 500 BTVM 7 N3-6A 0,022 0,4x0,5 127,5 BTVM 8 N3-6B 0,015 0,4x0,5 608 BTVM 9 N3-7A 0,015 0,4x0,5 441 BTVM d Trên kênh N4 1 N4-3 0,118 0,7x0,75 1066,4 BTCT, CN 2 N4-3A 0,127 0,8x0,7 617 BTCT, CN 3 N4-6A 0,073 0,6x0,7 385,8 BTVM 4 N4-7 0,218 0,9x0,9 2022 BTCT, CN 5 N4-8 0,091 0,7x0,7 1330,6 BTCT, CN 6 N4-16 0,04 0,5x0,5 916,3 BTVM 7 N4-15 0,033 0,5x0,5 360 BTVM 8 N4-18 0,07 0,6x0,7 818,4 BTVM 9 N4-20 0,04 0,4x0,5 594,3 BTVM e Trên kênh N5 1 N5-4 0,135 0,6x0,72 926,5 BTCT, CN 2 N5-4A 0,043 0,4x0,67 617 BTCT, CN 3 N5-5 0,09 0,6x0,72 1122 BTCT, CN f Trên kênh N6 1 N6-5 0,116 0,6x0,87 600 BTCT, CN 2 N6-17 0,073 0,6x0,87 913 BTCT, CN g Trên kênh N7 1 N7-1A 0,163 0,85x0,87 2750 BTCT, CN 2 N7-1 0,12 0,6x0,75 1193,6 BTCT, CN 3 N7-2 0,150 0,7x0,8 1129 BTCT, CN 4 N7-3 0,100 0,6x0,65 926,4 BTCT, CN 5 N7-4 0,161 0,7x0,75 1270 BTCT, CN 6 N7-5 0,055 0,4x0,67 239 BTCT, CN 7 N7-6 0,11 0,65x0,75 1200 BTCT, CN 8 N7-6A 0,109 0,65x0,75 900 BTCT, CN 9 N7-7 0,136 0,9x0,93 1308 BTCT, CN 10 N7-8 0,100 0,65x0,75 1381 BTCT, CN 11 N7-9 0,16 0,6x0,72 1489 BTCT, CN 12 N7-10 0,39 1,0x1,36 1610 BTCT, CN 13 N7-11 0,16 1,0x0,93 1600 BTCT, CN 14 Đuôi N7-T 0,053 0,5x0,5 1141,4 BTVM 15 Đuôi N7-H 0,034 0,5x0,5 792,9 BTVM 16 Đuôi N7-8-3 0,031 0,5x0,5 764 BTVM h Trên kênh N8 1 N8-4 0,14 0,7x0,8 1241,2 BTVM 2 N8-10B 0,105 0,6x0,7 988 BTCT, CN i Trên kênh N9 1 N9-3 0,141 0,6x0,87 1371 BTCT, CN 2 N9-7A 0,06 0,5x0,6 1266,8 BTVM 3 N9-7B 0,153 0,7x0,8 1765,6 BTCT, CN 4 N9-9 0,147 0,8x0,93 1008,5 BTCT, CN 5 N9-9B 0,075 0,6x0,7 870,1 BTVM 6 N9-11 0,153 0,9x0,87 1274 BTCT, CN k K. Thượng Tuy 1 N3 0,045 0,5x0,6 1058,6 BTCT, CN 2 N4 0,287 1,1x1,25 3129,5 BTCT, CN 3 N5 0,259 0,9x1,1 1585 , 1 BTCT, CN 4 D2 0,12 0,65x0,7 701,5 BTCT, CN 5 B 1 0,24 0,7x0,85 846,4 BTCT, CN Gh i ch ú : - BTCT, HT: Bê tông cốt thép, mặt c ắ t hình thang. - BTCT , CN: Bê tông cốt thép, mặt cắt chữ nhật - BTVM: Cấu kiện bê tông vỏ mỏng có lưới thép M300. 1.2. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÊNH HỆ THỐNG SÔNG RÁC TT Tên kênh Qtk đầu kênh (m3/s) BxH đoạn đầu (m) Chiều dài gia cố (m) Kết cấu gia cố I Kênh cấp 2 1 Kênh N 1 1,59 2,5x1,02 7000 BTCT, CN 2 Kênh N3 1,88 2,2x1,1 10600 BTCT, CN 3 Kênh Bắc S . Rác 0,85 1,2x1,04 3244 BTCT, CN II Kênh cấp 3 a Kênh N 1 1 N 1 - 1 0,21 0,8x0,75 3620 BTCT, CN 2 N 1 -8 0,47 0,8x0,54 675 BTCT, CN 3 N 1 -16 0,12 0,6x0,41 1553 BTCT, CN 4 N 1- 22 0,12 0,6x0,49 988 BTCT, CN b Kênh N2 1 N2-1 0,24 0,7x0,9 909 BTCT, CN 2 N2-3 0,95 1,3x1,08 4000 BTCT, CN 3 N2-5 0,13 0,7x0,8 896 BTCT, CN 4 N2-7 0,21 0,7x0,9 1324 BTCT, CN c Kênh N3 1 N3-3 0,37 0,8x0,82 4287 BTCT, CN 2 N3-5 0,16 0,6x0,56 1403 BTCT, CN 3 N3-6 0,12 0,6x0,53 1866 BTCT, CN d Kênh Bắc S.Rác 1 SR - Thượng Tuy 0,17 0,65x0,42 1737 BTCT, CN 2 Nam Hà 0,15 0,5x0,41 1690 BTCT, CN 3 Nam Văn 0,04 0,5x0,6 996 BTCT, CN III Kênh vượt cấp 1 N0-2 0,12 0,6x0,49 1648 BTCT, CN 2 N0-3 0,2 0,8x0,56 3123 BTCT, CN 3 N0-4 0,24 0,8x0,66 2445 BTCT, CN 4 N0-5 0,14 0,6x0,46 1167 BTCT, CN 5 N 0 -6 0,1 5 0,6x0,46 1715 BTCT, CN 6 N 0 -7 0,1 0,5x0,47 1471 BTCT, CN 7 N 0 -8 0,25 0,7x0,57 1735 BTCT, CN 8 N 0 -9 0,24 0,7x0,53 1476 BTCT, CN 9 N 0 -10 0,25 0,8x0,52 1750 BTCT, CN 10 N 0 -13 0,42 0,9x0,76 4429 BTCT, CN IV Kênh nội đồng a Kênh N 1 1 N 1 -18 0,09 0,5x0,49 1022 BTVM b Kênh N3 1 N3-4 0,08 0,5x0,43 1434 BTVM c Kênh Bắc S.Rác 1 Bắc Cẩm Lạ c 1 0,1 0,5x0,41 1243 BTVM 2 Bắc Cẩm Lạc 2 0,04 0,4x0,28 741 BTVM d Kênh vượt cấp 1 N0-4A 0,05 0,4x0,38 1126 BTVM 2 N0-4B 0,10 0,5x0,46 1593 BTVM Ghi ch ú : - BTCT, HT: Bê tông c ố t thép, mặt cắt hình thang. - BTCT, CN: Bê tông cốt thép, mặt cắt chữ nhật. - BTVM: C ấ u kiện bê tông vỏ mỏng có lưới thép M300. 1.3. ĐƯỜNG THI CÔNG KẾT HỢP QUẢN LÝ TT Hạng mục Đơn vị Thông số 1 Đường thi công kết h ợ p quản lý kênh N 1 Kẻ Gỗ , mặt đường rộng 3,5 m, kết cấu bê tông M200, dày 20cm. km 5,0 2 Đường phục vụ thi công qua huyện Kỳ Anh, đường đắp cấp phối. km 8,5 1.4. HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH TT Hạng mục Đơn vị Thông số 1 Nâng cấp hệ thống kênh tiêu khoa học, hình thức kênh đất, m ặt cắt hình thang, chiều rộng đáy Bđ = 0,5m. km 5,43 2 Xây dựng và nâng cấp hệ thống kênh tưới khoa học, hình thức mặt cắt chữ nhật b x h = (0,4 x0,4)m, kết cấu bê tông cốt thép M200, chiều dày thành và đáy kênh 12cm, cứ 10 m làm 1 khe lún bao tải tẩm nhựa đường. km 10,59 3 Củng cố hệ thống đường phục vụ sản xuất, nền đường 5,5m, mặt đường 3,5m, lề đường 2 x 0,5m, mặt đường rải cấp phối đất đồi. km 11,99 1.5. TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH TT Loại công trình Tổng cộng Biện pháp công trình Hệ thốn g Kẻ Gỗ Hệ thống Sông Rác Làm mới Sửa chữa Làm mới Sửa chữa 1 Cống l ấy nước 1.231 850 7 374 2 Cống tiêu 40 11 29 3 Cầu máng 20 6 14 4 Cống qua đường 416 416 5 Tràn vào 27 27 6 Tràn điều tiết mỏ vịt 3 3 7 Tràn đỉnh dài 4 4 8 Cầu dân dụng 156 156 9 Cầu cơ giới 23 23 10 C ống điều tiết 7 5 2 11 Tấm đan qua kênh 15 15 12 Cửa tiêu vào ra 14 14 13 Bậc nước 4 4 14 Đập đo nước 57 57 15 Tổng cộng 2.017 1.385 9 623 PHỤ LỤC: II DỰ ÁN THÀNH PHẦN: CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI, TỈNH HÀ TĨNH DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) (Kèm theo Quyết định số : 09/QĐ-BNN-XD ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT) BẢNG II.1: TỔNG HỢP CƠ CẤU NGUỒN VỐN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Tỷ giá hối đoái: 21.100 đồng/USD TT Nội dung Tổng vốn (USD) Tổng Vốn (Đồng) Vốn vay W B Vốn đối ứng Tổng cộng Vốn vay WB Vốn đối ứng Tổng cộng TW ĐP TW ĐP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A HỢP PH Ầ N 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới. 1.316.986 233.872 1.550.858 27.788.395.898 4.934.707.079 0 32.723.102.977 A. 1 Ch i phí các hạng mục do Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện 977.199 109.943 1.087.141 20.618.895.793 2.319.789.675 0 22.938.685.468 1 Dịch vụ tư vấn 49.857 49.857 1.051.974.187 1.051.974.187 - Chuyên gia TV cá nhân h ỗ trợ triển khai tại các tỉnh 49.857 49.857 1.051.974.187 1.051.974.187 2 Hàng hóa/Thiết bị 927.342 927.342 19.566.921.606 19.566.921.606 2.1 Hỗ trợ Công ty IMC Nam Hà Tĩnh 798.279 798.279 16.843.690.249 16.843.690.249 - Hệ th ố ng SC A DA 478.011 478.011 10.086.042.065 10.086.042.065 - Trang thiết bị văn phòng và thiết bị quản lý. 86.042 86.042 1.815.487.572 1.815.487.572 - Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) trên n ề n G I S quản l ý hệ thống tư ớ i và lập bản đồ khu tư ớ i 152.964 152.964 3.227.533.461 3.227.533.461 - Cung cấp phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản, khách hàng. 81.262 81.262 1.714.627.151 1.714.627.151 2.2 Hỗ trợ các tổ chức dùng nước (TCDN) 129.063 129.063 2.723.231.358 2.723.231.358 - Cung c ấ p, lắ p đặt các thiết bị lấy nước, đo nước nội đồng 47.801 47.801 1.008.604.207 1.008.604.207 - H ỗ trợ thiết bị văn phòng, sửa chữa văn phòng 81.262 81.262 1.714.627.151 1.714.627.151 3 Quản lý/ Chi khác 109.943 109.943 2.319.789.675 2.319.789.675 A.2 Phân b ổ chi phí c á c hoạt động do Ban CPO làm Chủ đầu tư quản l ý thực hiện 215.857 0 0 215.857 4.554.582.700 0 0 4.554.582.700 A.3 Dự phòng 123.930 123.930 247.859 2.614.917.404 2.614.917.404 0 5.229.83 4. 809 B HỢP PHẦN 2: Nâng cấp cơ sở h ạ tầng h ệ thống tư ớ i, ti ê u. 23.929.652 3.136.092 989.358 28.055.102 504.915.661.600 66.171.539.777 20.875.459.644 591.962.661.021 B. 1 N â ng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi Kẻ G ỗ - Sông Rác 23.722.796 3.136.092 989.358 27.848.246 500.551.000.000 66.171.539.777 20.875.459.644 587.597.999.421 1 Giải phóng mặt bằng và đền bù 375.698 375.698 7.927.228.000 7.927.228.000 2 Chi phí xây dựng 21.479.919 21.479.919 453.226.281.000 453.226.281.000 3 Chi phí thiết bị 0 4 Chi phí quản lý dự án của công trình (PPM U + CPM U ) 14.218 266.072 280.290 300.000.000 5.614.113.943 5.914.113.943 5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.400.103 152.418 1.552.522 29.542.179.537 3.216.026.190 32.758.205.727 6 Chi phí khác 58.540 195.170 253.711 1.235.201.183 4.118.091.511 5.353.292.694 7 Dự phòng 2.242.878 1.663.230 3.906.108 47.324.719.000 35.094.159.057 82.418.878.057 B.2 Hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình Nông nghiệp thông minh 206.856 206.856 4.364.661.600 4364.661.600 C HỢP PH Ầ N 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. 2.717.600 33.400 0 2.751.000 57.341.360.000 704.740.000 0 58.046.100.000 C.1 Ch i ph í các hạng mục do Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư quản l ý thực hiện 2.671.000 32.000 0 2.703.000 56.358.100.000 675.200.000 0 57.033. 30 0.000 - Tư vấn 240.000 240.000 5.064.000.000 5.064.000.000 - Xây lắp 516.000 516.000 10.887.600.000 10.887.600.000 - Vật tư/Thiết bị 1.095.000 1.095.000 23.104.500.000 23.104.500.000 - Đào tạo/Hội thảo 270.000 270.000 5.697.000.000 5.697.000.000 - Chi hỗ trợ gia tăng 550.000 550.000 11.605.000.000 11 . 605.000.000 - Quản lý/Chi khác 32.000 32.000 675.200.000 675.200.000 C . 2 Phân b ổ chi phí các hoạt động do Ban CPO làm Chủ đầu tư quản lý thực hiện 46.600 1.400 48.000 983.260.000 29.540.000 1.012.800.000 D HỢP PHẦN 4: Quản lý dự án và giám sát, đánh giá. 965.714 34.286 1.000.000 20.376.571.429 723.428.571 0 21.100.000.000 D. 1 Phân bổ chi ph í các tư vấn hỗ trợ quản lý chung thực hiện dự án và M&E do Ban CPO quản l ý thực hiện 571.429 0 571.429 12.057.142.857 0 12.057.142.857 D.2 Phân bổ chi ph í đào tạo tăng cường năng l ự c chung của dự án do Ban CPO quản lý thực hiện 314.286 0 314.286 6.631.428.571 0 6.631.428.571 D.3 Chi phí gia tăng hỗ trợ quản l ý thực hiện dự án 80 .000 34.286 114.286 1.688.000.000 723.428.571 2.411.428.571 - Cho các hoạt động do tỉnh quản lý thực hiện 65.714 34.286 100.000 1.386.571.429 723.428.571 2.110.000.000 - Cho các hoạt động do CPO quản lý thực hiện 14.286 14.286 301.428.571 301.428.571 E Tổng cộng 28.929.952 3.437.650 989.358 33.356.960 610.421.988.926 72.534.415.428 20.875.459.644 703.831.863.998 LÀM TRÒN 28.930.000 3.438.000 989.000 33.357.000 610.422.000.000 72.534.000.000 20.875.000.000 703.832.000.000 BẢNG II.2: TỔNG HỢP KINH PHÍ HỢP PHẦN 2 ĐV: VN đồng TT Khoản mục chi phí Diễn giải Chi phí trước thuế Thuế VAT Chi phí sau thuế 1 2 3 4 5 6 A B 1 : Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới: Hệ thống thủy l ợ i Kẻ Gỗ - Sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh. 534.230.920.382 53.367.079.038 587.598.000.000 I Chi phí xây dựng Gcpxd 412.023.891.818 41 . 202.389.182 453.226.281 . 000 1 Hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ Dự toán 226.488.248.182 22.648.824.818 249.137.073.000 2 Hệ thống thủy lợi Sông Rác Dự toán 185.535.643.636 18.553.564.364 204.089.208.000 II Chi phí quản lý dự án 5.403.739.948 510.373.995 5.914.113.943 1 Chi phí quản lý dự án 1,2387% 5.103.739.948 510.373.995 5.614.113.943 2 Chi phí quản lý dự án CPO thủy lợi Tạm tính 300.000.000 30 0. 000.000 III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 29.780.187.025 2.978.018.702 32.758.206.000 a Giai đ oạn chuẩn bị đầu tư 8.225.932.900 822.593.290 9.048.526.190 1 Chi phí KS địa hình, địa chất giai đoạn lập DAĐT Dự toán 5.021.363.636 502.136.364 5.523 . 500.0 00 2 Chi phí lập dự án đầu tư 770.484.678 77.048.468 847.533.145 3 Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của DAĐT 94.765.495 9.476.550 104.242.045 4 Chi phí đánh giá tác động môi trường + Dịch tiếng anh 1.430.279.091 143.027.909 1.573.307.000 5 Chi phí mua, thu thập tài liệu Tạm tính 50.000.000 5.000.000 55.000.000 6 Chi ph í báo cáo an toàn đập Tạm tính 427.272.727 42.727.273 470.000.000 7 Kinh phí thực hiện RAP (đánh giá nhanh) Tạm tính 259.040.000 25.904.000 284.944.000 8 Chi ph í dịch sang Tiếng Anh Tạm tính 172.727.273 17.272.727 190.000.000 b Giai đ oạn thực hiện đầu tư 21.554.254.124 2.155.425.412 23.709.679.537 1 Chi phí KS địa hình, địa chất giai đoạn lập TKKT và TKBVTC Dự toán 9.261.770.000 926.177.000 10.187.947.000 2 Chi phí lập TKKT và T K BVTC-DT Bảng tính 6.771.969.175 677.196.918 7.449.166.093 3 Giám sát thi công XDCT 0,8362% 3.445.343.783 344.534.378 3.789.878.162 4 Chi phí qui đổi vốn đầu tư Tạm tính 303.600.000 30.360.000 333.960.000 5 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp 0,0399% 164.397.533 16.439.753 180.837 . 286 6 Chi phí thẩm tra TKKT, TK BVTC 0,0501% 206.423.970 20.642.397 227.066.367 7 Thẩm tr a DT xây dựng 0,0481% 198.183.492 19.818.349 218.001.841 8 Chi ph í giám sát đánh giá dự án đầu tư 20%QLDA 1.020.747.990 102.074.799 1.122.822.789 9 Chi phí dịch sang Tiếng Anh Tạm tính 181.818 . 182 18.181.818 200.000.000 IV Chi phí khác 4.890.277.904 463.014.790 5.353.293.000 1 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư 0,0082% 33.785.959 3.378.596 37.164.555 2 Chi phí bảo hiểm công tr ình 0,68% 2.801.762.464 280.176.246 3.081.938.711 3 Chi ph í rà phá bom mìn, vật liệu nổ Tạm tính 941.957.091 94.195.709 1.036.152.800 4 Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu 0,0100% 41.202.389 4.120.239 45.322.628 5 Chi phí kiểm toán 0,1176% 811.440.000 81.144.000 892.584.000 6 Chi ph í thẩm tra phê duyệt quyết t oán 0,0754% 260.130.000 260.130.000 V Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 7.206.570.909 720.657.091 7.927.228.000 VI Chi phí dự phòng 74.926.252.779 7.492.625.278 82.418.878.057 B B2: Hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình Nông ngh i ệp thông minh 3.968.181.818 396.818.182 4.365.000.000 I Mô hình cánh đồng mẫu l ớ n canh tác 2.865.454.545 286.545.455 3.152.000.000 II Mô hình thâm canh tăng vụ và đa d ạ ng hóa cây trồng 1.102.727.273 110.272.727 1.213.000.000 TỔNG CỘNG (B1+B2) 538.199.102.201 53.763.897.220 591.9 6 3.000.0 00 GIÁ TRỊ LÀM TRÒN 538.199.000.000 53.764.000.000 591.963.000.000 BẢNG II.3: TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỦY LỢI KẺ GỖ ĐV: VN đồng TT Hạng mục công trình Chi phí xây dựng trước thuế Thuế VAT Thành tiền 1 2 3 4 5 I HỆ THỐNG KÊNH CHÍNH 766.755.262 76.675.526 843.431.000 1 Cải tạo, nâng cấp kênh tạo nguồn cho đập 19/5 766.755.262 76.675.526 843.430.788 II KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N 1 68.440.646.676 6.844.064.668 75.284.711.344 1 Tràn mỏ vịt tại K4+150 và K20+650 3.312.977.296 331.297.730 3.644.275.025 2 Máng khe Chiện 5.408.843.115 540.884.312 5.949.727.427 3 Đ ườn g quản lý 10.448.176.035 1.044.817.604 11.492.993.639 4 Kênh N 1 từ K25+201 đến K27+380 6.651.274.803 665.127.480 7.316.402.284 5 K ê nh và công trình trên kênh N 1 -6 9.558.527.372 955.852.737 10.514.380.109 6 Kênh và công trình trên kênh N 1 -7 4.829 . 225.218 482.922.522 5.312.147 .740 7 Kênh v à công trình trên kênh N 1 -8 2.894.148.314 289.414.831 3.183.563.145 8 Kênh và công trình trên kênh N 1 -13 3.895.157.983 389.515.798 4.284.673.782 9 Kênh và công trình trên kênh N 1 -16 10.173.851.414 1.017.385.141 11.191.236.555 10 Kênh và công trình trên kênh N 1 -17 5.526.862.685 552.686.268 6.079.548.953 11 Kênh và công trình tr ên kênh N 1 -18 4.728.650.532 472.865.053 5.201.515.585 12 Kênh tưới Cồn Thiên 1.012.951.910 101.295.191 1.114.247.101 III KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N2 26.008.450.114 2.600.845.011 28.609.295.125 1 Kênh và công trình trên kênh N2-4 5.469.144.432 546.914.443 6.016.058.875 2 Kênh và công trình trên kênh N2-6 2.250.469.633 225.046.963 2.475.516.596 3 Kênh và công trình trên kênh N2-10 1.557.976.605 155.797.660 1.713.774.265 4 Kênh và công trình trên kênh N2-11 5.062.480.996 506.248.100 5.56 8 .729.096 5 Kênh và công trình trên kênh N2-12 1.648.925.610 164.892.561 1.813.818 . 171 6 Kênh và công trình trên kênh N2-13 4.391.086.788 439.108.679 4.830.195. 367 7 Kênh và công trình trên kênh N2-14. 2.399.630.647 239.963.065 2.639.593.712 8 Kênh và công tr ình trên kênh N2-15 1.032.823.723 103.282.372 1.136.106.095 9 Kênh và công trình trên kênh N2-16 2.195.911.680 219.591.168 2.415.502.848 IV KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N3 23.506.388.452 2.350.638.845 25.857.027.297 1 Kênh và công trình trên kênh N3-3 14.267.347.741 1.426.734.774 15.694.082.515 2 Kênh và công trình trên kênh N3-4b 1.874.229.852 187.422.985 2.061.652.837 3 Kênh và công trình trên kênh N3-4d 1.270.219.959 127.021.996 1.397.241.955 4 Kênh và công trình trên kênh N3-5 1 . 254.083 . 114 125.408.311 1.379.491.426 5 Kênh và công trình trên kênh N3-5a 2.036.925.273 203.692.527 2.240.617.800 6 Kênh và công trình trên kênh N3-5b 897.463.258 89.746.326 987.209.583 7 Kênh và công trình trên kênh N3-5c 139.765.860 13.976.586 153.742.446 8 Kênh và công trình trên kênh N3-5D 272.260.512 27.226.051 299.486.563 9 Kênh và c ô ng trình trên kênh N3-6 488.153.414 48.815.341 536.968.755 10 Kênh và công trình trên kênh N3-6a 302.962.345 30.296.234 333.258.579 11 Kênh và công trình trên kênh N3-6b 508.361.117 50.836.112 559.197.228 12 Kênh và công trình trên kênh N3- 7a 194.616.009 19.461.601 214.077.610 V KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N4 13.964.055.256 1.396.405.526 15.360.460.781 1 Kênh và c ô ng trình trên kênh N4 -3 2.091.278.309 209.127.831 2.300.406.139 2 Kênh và công trình trên kênh N4-3a 1.171.164.379 117.116.438 1.288.280.816 3 Kênh và công trình trên kênh N4-6a 674.293.089 67.429.309 741.722.398 4 Kênh và công trình trên kênh N4-7 3.952.522.944 395.252.294 4.347.775.238 5 Kênh và công trình trên kênh N4-8 2.071.858.268 207.185.827 2.279.044.095 6 Kênh và công trình trên kênh N4-16 1.505.253.773 150.525.377 1.655.779.151 7 Kênh và công trình trên kênh N4-15 538.961.467 53.896.147 592.857.614 8 Kênh và công trình trên kênh N4-18 808.803.111 80.880.311 889.683.422 9 Kênh và c ô ng trình trên kênh N4-20 1.149.919.916 114.991.992 1.264.911.908 VI KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N5 3.597.388.384 359.738.838 3.957.127.222 1 Kênh và công trình trên k ê nh N5-4 1.482.938.915 148.293.892 1.631.232.807 2 Kênh và công trình trên kênh N5-4a 880.629.596 88.062.960 968.692.556 3 K ê nh và công trình trên kênh N5-5 1.233.819.873 123.381.987 1.357.201.860 VII KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N6 2.535.882.699 253.588.270 2.789.470.969 1 Kênh và công trình trên kênh N6-5 1.127.324.384 112.732.438 1.240.056.823 2 Kênh và công trình trên kênh N6-17 1.408.558.314 140.855.831 1.549.414.146 VIII KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N7 29.138.887.277 2.913.888.728 32.052.776.005 1 Kênh và công trình trên kênh N7-1a 2.258.309.742 225.830.974 2.484.140.716 2 Kênh và công trình trên kênh N7-2 885.136.124 88.513.612 973.649.736 3 Kênh và công trình trên kênh N7-1 2.042.633.989 204.263.399 2.246.897.388 4 Kênh và công trình trên kênh N7-3 1.858.785 . 860 185.878.586 2.044.664.447 5 Kênh và công trình trên kênh N7-4 2.289.770.247 228.977.025 2.518.747.272 6 Kênh và công tr ình trên kênh N7-5 240.621.784 24.062.178 264.683.962 7 Kênh và công trình trên kênh N7-6 1.917.067.993 191.706.799 2.108.774.792 8 Kênh và công trình trên kênh N7-6A 1.793.089.000 179.308.900 1.972.397.900 9 Kênh và công trình trên kênh N7-7 2.658.461.603 265.846.160 2.924.307.764 10 Kênh và công trình trên kênh N7-8 2.059.635.117 205.963.512 2.265.598.629 11 Kênh và công trình trên kênh N7-9 1.662.240.962 166.224.096 1.828.465.058 12 Kênh và công trình trên kênh N7-10 3.406.590.266 340.659.027 3.747.249.292 13 Kênh và công trình tr ê n kênh N7-11 3.039.960.377 303.996.038 3.343.956.415 14 Đuôi kênh N7 tả 1.137.170.409 113.717.041 1.250.887.450 15 Đuôi kênh N7 Hữu 953.718.470 95.371.847 1.049.090.317 16 K ênh và công trình trên kênh N7-8-3 935.695.333 93.569.533 1.029.264.866 IX KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N8 2.675.302.550 267.530.255 2.942.832.805 1 K ênh và công trình tr ê n kênh N8-4 1.439.747.250 143.974.725 1.583.72 1. 975 2 Kênh và công trình trên kênh N8-10B 1.235.555.300 123.555.530 1.359.110.830 X KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH N9 8 . 481.476.718 848.147.672 9.329.624.390 1 Kênh và công trình trên kênh N9-3 2.116.909.108 211.690.911 2.328.600.019 2 Kênh và công trình trên kênh N9-7A 1.140.460.831 114.046.083 1.254.506.914 3 Kênh và công trình trên kênh N9-7B 1.171.919.458 117.191.946 1.289.111.404 4 Kênh và công trình trên kênh N9-9 2.045.991.103 204.599.110 2.250.590.214 5 Kênh và công trình trên kênh N9-9B 901.676.412 90.167.641 991.844 . 053 6 Kênh và công trình trên kênh N9-11 1.104.519.805 110.451.981 1.214.971.786 XI KÊNH VÀ CT TRÊN KÊNH KHE XAI 15.796.388.590 1.579.638.859 17.376.027.449 1 Kênh và công trình trên kênh Bắc 4.946.474.077 494.647.408 5.441.121.485 2 Kênh và công trình trên kênh Đông 7.586.361.936 758.636.194 8.344.998.129 3 Kênh và công trình trên kênh B 1 1.869.434.269 186.943.427 2.056.377.696 4 Kênh và công trình trên kênh D2 1.394.118.308 139.411.831 1.533.530 .139 X II KÊNH VÀ CT TRÊN KÊNH THƯỢNG TUY 31 . 576.626.368 3.157.662.637 34.734.289.005 1 Kênh và công trình trên kênh Chính 21.326.815.672 2.132.681.567 23.459.497.239 2 Kênh và công trình trên kênh N3, N4, N5 10.249.810.697 1.024.981.070 11.274.791.766 TỔNG CỘNG 226.488.248.000 22.648.825.000 249.137.073.000 BẢNG II.4: TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG RÁC ĐV: VN Đ ồng TT HẠNG M ỤC CÔNG TRÌNH CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ THUẾ VAT THÀNH TIỀN 1 2 3 4 5 I KÊNH CHÍNH 8.482.579.87 9 848.257.98 8 9.330.837.867 1 Sửa chữa cống điều tiết tại K 1 4+00 trên kênh Chính 3.865.452.806 386.545.281 4.251.998.087 2 Sửa chữa và thay thế cống điều tiết tại K 1 +000 à K8+900 trên kênh Chính 2.787.149.339 278.714.934 3.065.864.272 3 Cụm điều tiết K 1 8+185 (đầu kênh N3&N2) 1.829.977.735 182.997.773 2.012.975.508 II KÊNH VƯỢT CẤP 39.100.109.380 3.910.010.938 43.010.120.318 1 Kênh N 0 -2 2.392.667.938 239.266.794 2.631.934.731 2 Kênh N0-3 4.224.269.703 422.426.970 4.646.696.673 3 Kênh N 0 -4 6.098.922.062 609.892.206 6.708.814.268 4 Kênh N0-4A 1.439.029.890 143.902.989 1.582.932.880 5 Kênh N0-4B 2.244.528.364 224.452.836 2.468.981.201 6 Kênh N0-5 1.939.283.153 193.928.315 2.133.211.468 7 Kênh N0-6 2.661.270.024 266.127.002 2.927.397.026 8 Kênh N0-7 1.631.496.115 163.149.612 1.794.645.727 9 Kênh N0-8 2.685.046.357 268.504.636 2.953.550.992 10 Kênh N0-9 1.375.987.168 137.598.717 1.513.585.885 11 Kênh N 0 -10 2.566.536.277 256.653.628 2.823.189.904 12 Kênh N 0- 13 9.841.072.330 984.107.233 10.825.179.563 III KÊNH N 1 45.718.253.269 4.571.825.327 50.290.078.596 1 Kênh chính N 1 29.888.451.921 2.988 . 845.192 32.877.297.113 2 Kênh nhánh N 1 -1 8.606.954.675 860.695.467 9.467.650.142 3 Kênh nhánh N 1 -8 1.591.010.932 159.101.093 1.750.112.025 4 Kênh nhánh N 1 -16 2.213.422.690 221.342.269 2.434.764.959 5 Kênh nhánh N 1 -18 1.920.892.683 192.089.268 2.112.981.952 6 Kênh nhánh N 1 -22 1.497.520.369 149.752.037 1.647.272.406 IV KÊNH N2 9.252.200.138 925.220.014 10.177.420.152 1 Kênh nhánh N2-1 1.724.898.180 172.489.818 1.897.387.998 2 Kênh nhánh N2-3 3.949.092.586 394.909.259 4.344.001.845 3 Kênh nhánh N2-5 1.652.341.311 165.234.131 1.817.575.443 4 Kênh nhánh N2-7 1.925.868.060 192.586.806 2.118.454.866 V KÊNH N3 47.145.840.952 4.714.584.095 51.860.425.047 1 Kênh chính N3 29.458.053.383 2.945.805.338 32.403.858.721 2 Kênh nhánh N3-3 9.815.353.257 981.535.326 10.796.888.583 3 Kênh nhánh N3-4 2.160.857.378 216.085.738 2.376.943.116 4 Kênh nhánh N3-5 1.861.322 . 981 186.132.298 2.047.455.279 5 Kênh nhánh N3-6 3.850.253.953 385.025.395 4.235.279.348 VI KÊNH CHÍNH BẮC 22.116.952.575 2.211.695.257 24.328.647.832 1 Kênh chính Bắc 9.516.576.668 951.657.667 10.468.234.334 2 Kênh Sông Rác - Thượng Tuy 4.845.329.209 484.532.921 5.329.862.130 3 B ắc Cẩm Lạc 1 1.742.910.853 174.291.085 1.917.201.938 4 B ắc Cẩm Lạc 2 973.596.858 97.359.686 1.070.956.544 5 Kênh Nam Hà 2.568.763.570 256.876.357 2.825.639.927 6 Kênh Nam Văn 2.469.775.417 246.977.542 2.716.752.958 VII KHU TƯỚI MẪU 4. 516.466.066 451.646.607 4.968.112.673 1 Kênh N 0 -9-1 748.531.133 74.853.113 823.384.247 2 Kênh N 0 -9-2 675.662.635 67.566.263 743.228.898 3 Kênh N 0 -9-3 426.037.450 42.603.745 468.641.195 4 Kênh N 0 -9-4 797.694.176 79.769.418 877.463.594 5 Kênh N 0 -9-5 361.322.524 36.132.252 397.454.776 6 Kênh N0-9-10 844.631.193 84.463.119 929.094.312 7 Tuyến tiêu số 1 197.246 . 089 19.724.609 216.970.698 8 Đường thi công 465.340.866 46.534 . 087 511.874.953 VIII ĐƯỜNG PHỤC VỤ THI CÔNG 9.203.241.288 920.324.129 10.123.565.417 1 Đường N02 321.834.918 32.183.492 354.018.409 2 Đường N04 676.163.473 67.616.347 743 . 779.820 3 Đư ờ ng N06 659.605.814 65.960.581 725.566.396 4 Đường N08 816.694.947 81.669.495 898.364.44 2 5 Đường N 1-1 6 1.120.980.994 112.098.099 1.233.079.094 6 Đường N 1 -18 754.565.993 75.456.599 830.022.592 7 Đường N 1 -22 793.412.950 79.341.295 872.754.245 8 Đư ờ ng T1-N3 483.071 . 767 48.307.177 531.378.944 9 Đư ờ ng T2-N3 1.392.262.530 139.226 . 253 1.531.488.783 10 Đường T3-N3 594.701.840 59.470.184 654.172.024 11 Hoàn trả đường bê tông 1 . 589.946.061 158.994.606 1.748.940.667 TỔNG CỘNG 185.535.644.000 18.553.564.000 204.089.208.000