67/TB-TCĐBVN

Thông báo 67/TB-TCĐBVN năm 2015 về kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện tại cuộc họp triển khai xây dựng Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/TB-TCĐBVN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG NGUYỄN VĂN HUYỆN TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ NĂM 2016 Ngày 04/5/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2016. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT); Lãnh đạo Vụ Quản lý bảo trì đường bộ (QLBTĐB); Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng đường bộ (QLXDĐB), Quản lý đường bộ cao tốc (QLĐBCT), Quản lý đường bộ (QLĐB) I, II, III, IV. Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ KHĐT báo cáo nội dun g xây dựng kế hoạch bảo trì (KHBT) công trình đường bộ năm 2016, ý kiến tham gia của Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường và đại diện các Vụ, Cục chức năng của Tổng cục, Tổng Cục trưởng kết luận chỉ đạo các nội dung như sau: 1. V ề xây dựng KHBT công trình đường bộ năm 2016: - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng về hoàn thành giao kế hoạch chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2016 trước ngày 30/9/2015, yêu cầu các Đơn vị và Đoàn kiểm tra quán triệt thực hiện hướng dẫn xây dựng KHBT công trình đường bộ năm 2016 của Tổng cục ĐBVN tại văn bản 1748/TCĐBVN-KHĐT ngày 10/4/2015, đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: + Kế hoạch nhu cầu bảo trì công trình đường bộ và danh mục công trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: trình Bộ GTVT trước ngày 15/6/2015. + Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2016: trình Bộ GTVT trước ngày 10/7/2015 và phối hợp cơ quan của Bộ GTVT hoàn thành phê duyệt KHBT trước ngày 30/7/2015. + Kế hoạch chi Quỹ BTĐB TW năm 2016: trình Quỹ BTĐB TW trước n g ày 15/8/2015 và phối hợp Văn phòng Quỹ hoàn thành giao kế hoạch chi trước ngày 30/9/2015. - Đối với các danh mục đề nghị Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư, yêu cầu các đơn vị đề nghị sát với thực tế, có thuyết minh khối lượng sửa chữa. - Vụ KHĐT chịu trách nhiệm tổng hợp danh mục và kinh phí, đảm bảo tổng kinh phí bố trí cho các danh mục công trình sửa chữa định kỳ làm mới năm 2016 không vượt quá 1,1 lần tổng kinh phí sửa ch ữ a định kỳ của đơn vị đã được Tổng cục ĐBVN giao năm 2015. - Để đảm bảo công khai, thống nhất và cân đối giữa các vùng trong việc xây dựng kế hoạch, yêu cầu Cục trưởng các Cục QLĐB I, II, III và IV cử cán bộ tham gia các đoàn công tác xây dựng kế hoạch bảo trì của Tổng cục ĐBVN theo địa bàn quản lý của các Cục QLĐB. Đối với các đơn vị có kết quả xây dựng kế hoạch đột biến so với n ă m 2015, T ổ ng cục ĐBVN sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát bổ sung để đảm bảo sự cân đối, hiệu quả nguồn vốn bảo trì. 2. Các nội d ung khác: - V ề xây dựng kế hoạch bảo trì công trình đường bộ trung hạn 3 năm (2017 - 2019): + Vụ KHĐT khẩn trương tham mưu triển khai xây dựng k ế hoạch bảo trì công trình đường bộ trung hạn, đảm bảo hoàn thành trình Bộ GTVT trong Quý IV năm 2015. + Vụ QLBT ĐB chủ trì tổng hợp , công khai kết quả thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ theo từng quý và tổng hợp khối lượng quốc lộ đến thời kỳ trung, đại tu cần đầu tư theo quy định (chiều dài, bề rộng và loại mặt đường...) làm cơ sở xây dựng kế hoạch bảo trì công trình đường bộ trung hạn. - Đối với công tác sửa chữa đột xuất, xử lý điểm đen ATGT: Để đảm bảo sự cân đối, phù hợp với khả năng vốn cấp hàng năm, giao Vụ KHĐT chủ trì tổng hợp , tham mưu Lãnh đạo Tổng cục xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các danh mục sửa chữa đột xuất, điểm đen trên cơ sở ý kiến tham gia, đề nghị của các cơ quan liên quan; đồng thời tổng hợp , báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kinh phí sửa chữa đột xuất, xử lý điểm mất ATGT hàng Quý để c hỉ đạo thực hiện kịp thời. - V ề quy mô xử lý điểm mất ATGT: Giao Vụ ATGT phối hợp Vụ KHĐT rà soát, xác định quy mô đầu tư phù hợp (ưu tiên theo hướng tăng cường giải pháp thiết kế ATGT), đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư. - Giao Vụ KHĐT côn g khai kế hoạch bảo trì công t r ình đường bộ hàng năm trên mạng Tổng cục ĐBVN. - Để nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch bảo trì của các đơn vị, yêu cầu các Vụ: QLBT ĐB, KHĐT và các Cục QLĐB chủ động xây dựng chương trình kiểm tra việc thực kế hoạch bảo trì của các đơn vị, để đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời khắc phục, xử lý các tồn tại trong việc kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2014, 2015 và các năm tiếp theo. Thừa lệnh Tổng Cục trưởng, Văn phòng Tổng cục ĐBVN thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Tổng Cục trư ở ng (để b/c); - Các Phó TCT (đ ể b/c); - Văn phòng Quỹ BTĐBTƯ; - Vụ KCHT (Bộ GTVT); - Các Vụ: KHĐT, QLBTĐB, ATGT, TCCB, TC; - Các Cục: QLĐB I, II, III, IV; QLXD ĐB; QLĐBCT; - Các Sở GTVT nhận ủy thác; - Các đơn vị liên quan; - Văn phòng TC; - Lưu KHĐT, VP. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Thị Kim Hoa