4424/UBND-KH&ĐT

Công văn 4424/UBND-KH&ĐT năm 2013 đình, giãn, hoãn tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2013-2015 do thành phố Hà Nội ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4424/UBND-KH&ĐT V/v Đình, giãn, hoãn tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2013-2015 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; - Kho bạc Nhà nước Hà Nội; - BQLDA Chỉnh trang đô thị, BQLDA hạ tầng Tả Ngạn, Ban quản lý các dự án Trọng điểm đô thị; - UBND quận, huyện, thị xã: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Hà Đông, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Từ Liêm, Ứng Hòa, Sơn Tây; - Các Công ty TNHH MTV: Thoát nước Hà Nội, Đầu tư và phát triển Thủy lợi Sông Đáy, Vườn Thú Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị: số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015, số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương; thực hiện Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5726/ QĐ-UBND ngày 10/12/2012 về kế hoạch đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội 3 năm 2013-2015. Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 14/6/2013, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013. Để công tác quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ được tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty và Công ty nhà nước, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nghiêm túc triển khai xử lý đối với những dự án đình, hoãn, giãn tiến độ, không được bố trí kế hoạch vốn 3 năm 2013-2015, cụ thể như sau: 1. Dừng các thủ tục đang triển khai trong các giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời cho phép thực hiện lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội đối với 132 dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội và 07 dự án được ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu ( chỉ tiết tại biểu phụ lục 01, 02 kèm theo). 2. Trách nhiệm các đơn vị liên quan. 2.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm: - Rà soát, tổng hợp, báo cáo chi tiết tình hình triển khai, khối lượng công việc, kinh phí đã thực hiện. Báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trước ngày 30/7/2013 ; để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định. - Lập hồ sơ báo cáo quyết toán các dự án trong danh mục các dự án đình, hoãn, giãn tiến độ và không được bố trí kế hoạch vốn 3 năm 2013-2015 của Thành phố; gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo thẩm quyền. - Chịu trách nhiệm hoàn tất thanh toán công nợ phải thu, phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, làm thủ tục tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội. 2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty và Công ty nhà nước, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nghiêm túc thực hiện đình, hoãn, giãn tiến độ thực hiện dự án và những dự án không được bố trí kế hoạch vốn 3 năm 2013-2015; phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn các chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đình, hoãn, giãn tiến độ thực hiện dự án; Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. 2.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư, đảm bảo thời gian, nội dung và biểu mẫu theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án. 2.4. Kho bạc Nhà nước Hà Nội đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp chủ đầu tư giải quyết công nợ phải thu, phải trả để hoàn thành việc thanh toán, tất toán tài khoản các dự án đã phê duyệt quyết toán./. Nơi nhận: - Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Thường trực HĐND Thành phố; - Các Phó CT UBND Thành phố; - Như trên; - CVP, các PVP, các Phòng CV, TH; - Lưu: VT, KT K . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Huy Tưởng PHỤ LỤC 01 BIỂU DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB ĐÌNH, HOÃN, GIÃN GIAI ĐOẠN 2013-2015 (Kèm theo công văn số 4424/UBND-KH&ĐT ngày 21/6/2013 của UBND Thành phố) Đơn vị tính: triệu đồng TT Danh mục công trình Cấp dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC-HT Năng lực thiết kế Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/phê duyệt dự án TKKT-DT được duyệt Lũy kế TT từ KC đến hết 2012 Chủ đầu tư (kể cả dự kiến) Ghi chú A B C Số, ngày QĐ Tổng mức đầu tư Cơ quan phê duyệt Số, ngày QĐ Tổng dự toán Tổng số Riêng 2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) TỔNG CỘNG 6 70 56 31,319,550 189,230 109,650 8,741 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định phê duyệt 5 48 45 25,437,550 9,204 1,000 Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện 1 8 5 4,387,316 1,030 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định 8 2 929,553 2,571 700 Dự án đã có quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 6 4 565,131 189,230 96,846 7,041 I GIAO THÔNG VẬN TẢI 6 21 6 25,121,673 44,449 48,176 841 I.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 5 13 5 20,808,926 1 Cầu Đồng Hoàng 1 Hà Đông 72mx12m và đường hai đầu cầu 2146/UBND-KH&ĐT 30/3/2011 800,000 UBND TP Sở GTVT Trên tuyến Tôn Thất Tùng kéo dài qua VĐ4 và đến Xuân Mai; nghiên cứu phương án trước mắt 2 Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín và đoạn Thường Tín - Cầu Giẽ 1 Thường Tín 2014-2017 Km189-Km213+234 2709/QĐ-UBND 04/6/2009 5,500,000 UBND TP Sở GTVT Chuyển hình thức BT (đã được phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 04/10/2012) 3 Đường Quang Minh - Tráng Việt 1 Mê Linh 4,8kmx60m 6573/QĐ-UBND 16/12/2009 350,000 UBND TP UBND huyện Mê Linh Tuyến đường đi qua 04 khu đô thị mới đã giao chủ đầu tư 4 Xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa đường 70 với Quốc lộ 1A cũ 1 Thanh Trì Cầu vượt hướng đường 70: 340mx18,5m 7226/UBND-QHXDGT 17/9/2012 1,781,626 UBND TP Sở GTVT Nghiên cứu lại sự cần thiết đầu tư nút khác mức hoàn chỉnh; Trong giai đoạn trước mắt xem xét mở rộng đoạn đường 70 nối vào nút Văn Điển theo quy hoạch và bổ sung vào Dự án BT đường 70, đoạn Hà Đông - Văn Điển 5 Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 cũ, đoạn trên địa phận Hà Nội 1 Đông Anh, Sóc Sơn 2015-2020 33km 8385/UBND-QHXDGT 22/10/2012 3,500,000 UBND TP Chưa giao Chủ đầu tư Thuộc Danh mục dự án BT theo kết quả rà soát; Tập đoàn sông Đà xin thôi làm nhà đầu tư; Tiếp tục triển khai theo hình thức BT và lựa chọn nhà đầu tư khác 6 Xây dựng đường Nguyễn Hoàng Tôn (đoạn từ quận ủy Tây Hồ đến Phạm Văn Đồng) 1 Tây Hồ, Từ Liêm 2014-2018 2,5kmx40-64m 3587/QĐ-UBND 15/7/2009 1,100,000 UBND TP Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn 7 Xây dựng đường Đặng Thai Mai 1 Tây Hồ 2014-2016 500m 1891/QĐ-UBND 07/11/2008 350,000 UBND TP UBND quận Tây Hồ 8 Nâng cấp mở rộng đường Xuân Diệu 1 Tây Hồ 2015-2018 1,1km 1579/QĐ-UBND 05/5/2008 3359/UBND-KH&ĐT 25/5/2010 400,000 UBND TP UBND quận Tây Hồ 9 Cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4+469,12 đến Km 12+733,55) 1 Sóc Sơn 2015-2018 8,2kmx12m 9317/UBND-KH&ĐT 16/11/2010 224,500 UBND TP Sở GTVT 10 Xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức 1 Hoài Đức 2014-2017 350mx26m 3668/QĐ-UBND 15/8/2012 578,900 UBND TP Sở GTVT 11 Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Thủy Xuân Tiên (tuyến đường hỗ trợ Quốc lộ 6, qua thị trấn Xuân Mai), đoạn từ Km 32+350 Quốc lộ 6 đến Km 422+750 đường Hồ Chí Minh, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2013-2015 Bn=8m, L=3,5 Km 7245/UBND-KH&ĐT 31/8/2011 65,000 UBND TP UBND huyện Chương Mỹ 12 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420, đoạn từ Km0+00 đến 5+550 1 Thạch Thất 2015-2018 5,55kmx19m 500/QĐ-UBND 29/01/2010 372,700 UBND TP UBND huyện Thạch Thất 13 Xây dựng tuyến đường nối từ phố Hoàng Hoa Thám qua phố Đội Cấn đến phố Vạn Phúc 1 Ba Đình 0 1,5kmx30m 3668/QĐ-UBND 15/8/2012 472,750 UBND TP Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội 14 Cầu đi bộ bến xe Giáp Bát 1 Hoàng Mai 2014 6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011 6,500 UBND TP Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị 15 Cầu đi bộ cuối đường Trần Khát Chân (phía Lò Đúc) 1 Hai Bà Trưng 2014 6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011 9,000 UBND TP Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị 16 Cầu đi bộ phố Bạch Mai 1 Hai Bà Trưng 2014 6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011 6,000 UBND TP Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị 17 Cầu đi bộ ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn 1 Ba Đình 2014 6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011 6,500 UBND TP Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị 18 Cầu đi bộ trước cổng Nhà khách UB 1 Tây Hồ 2014 6283/UBND-KH&ĐT 29/7/2011 8,000 UBND TP Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị 19 Đường 2,5 đoạn từ đường Trần Duy Hưng đến đường Trung Kính 1 Cầu Giấy 2013-2015 81/KH-UBND 10/6/2011 750,000 UBND TP UBND quận Cầu Giấy Đoạn qua làng Trung Kính vướng GPMB 20 Đường VĐ2, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy 1 Đống Đa 2013-2018 4,5kmx53,5-60m 81/KH-UBND 10/6/2011 4,000,000 UBND TP Sở GTVT 21 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2014-2018 ~10km 81/KH-UBND 10/6/2011 150,000 UBND TP Sở GTVT 22 Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2014-2018 ~10km 81/KH-UBND 10/6/2011 150,000 UBND TP Sở GTVT 23 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã tư Nguyên Khê nối với đường bệnh viện Đông Anh đi Đền Sái tại ngã ba Kim, huyện Đông Anh 1 Đông Anh 2013-2017 3,5km: 2,2kmx40m; 1,3km 477/QĐ-UBND 28/01/2010 227,450 UBND TP UBND huyện Đông Anh I.2 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện 1 4 1 3,570,012 1 Xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2 1 Hai Bà Trưng, Long Biên 2013- 3,5kmx19,25m 4610/QĐ-UBND 05/10/2011 2,561,256 UBND TP Ban quản lý dự án Hạ Tầng Tả Ngạn 2 Xây dựng cầu qua sông Nhuệ trên tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn và đường nối ra Quốc lộ 32 1 Từ Liêm 2013-2017 Cầu: 76,1mx40m; Đg nối QL32: 850mx40m 782/QĐ-UBND 15/02/2011 408,431 UBND TP Sở GTVT 3 Xây dựng tuyến ngõ 67 Tô Ngọc Vân 1 Tây Hồ 2014-2017 13,525m2; 650mx20,5m 5620/QĐ-UBND 12/11/2010 173,927 UBND TP UBND quận Tây Hồ 4 Xây dựng đường trục Phú Thượng - tuyến 3, quận Tây Hồ 1 Tây Hồ 2013-2016 1,392mx13,5m 3651/QĐ-UBND 23/7/2010 246,625 UBND TP UBND quận Tây Hồ 5 Xây dựng bến xe Sơn Tây mới tại thị xã Sơn Tây 1 Sơn Tây Diện tích bến xe: 2,63ha; công suất phục vụ: 9.000 HK/ngày đêm 5048/QĐ-UBND 28/10/2011 139,773 UBND TP Sở GTVT Chuyển Doanh nghiệp quản lý bến xe vay vốn tín dụng 6 Bến xe Xuân Mai 1 Chương Mỹ 2015 2929/UBND-KH&ĐT 28/4/2010 40,000 UBND TP Sở GTVT Chuyển Doanh nghiệp quản lý bến xe vay vốn tín dụng I.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định 1 450,000 1 Đường Thanh Nhàn - Minh Khai (Võ Thị Sáu kéo dài) 1 Hai Bà Trưng 2013-2017 1897/QĐ-UBND 22/4/2009 450,000 UBND TP Sở GTVT I.4 Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 3 292,735 44,449 48,176 841 1 Xây dựng đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường Cầu Giấy) 1 Cầu Giấy 1,091kmx40m 4827/QĐ-UB 05/8/2004 133,625 UBND TP 237/QĐ-GTCC 26/3/2007 44,449 47,115 Sở GTVT Khiếu kiện kéo dài chưa giải quyết dứt điểm 2 Xây dựng đường Phương Mai - sông Lừ 1 Đống Đa 2012-2017 325,92m x17,25m 1966/QĐ-UBND 04/5/2010 73,482 UBND TP 943 737 Sở GTVT 3 Xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh 1 Đống Đa 2012-2016 364,84m; Đ1: 95,68mx13,5m; Đ2: 269,34mx 13,5m 2248/QĐ-UB 15/4/2004 5781/QĐ-UBND 13/12/2011 85,628 UBND TP 118 104 Sở GTVT II CẤP THOÁT NƯỚC 1 1 506,900 II.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 1 1 506,900 1 Cải tạo thoát nước phố Minh Khai (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến đường Nguyễn Tam Trinh) 1 Quận Hai Bà Trưng 2013 C3, HTKT 9515/UBND-KH&ĐT 4/11/2011 14,900 UBND TP Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Trùng phạm vi Dự án xây dựng đường VĐ2, đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng: đã chấp thuận dừng triển khai 2 Xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây, hồ điều hòa và trạm bơm Cự Khối 1 Long Biên 2015-2017 7,3kmx30m 6284/QĐ-UBND 02/12/2009 492,000 UBND TP UBND quận Long Biên III CÔNG CỘNG 3 48,000 III.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 3 48,000 1 Xây dựng hai cầu đi bộ trong Công Viên Thủ Lệ 1 Vườn Thú Hà Nội 2012-2013 2 cầu đi bộ 9369/UBND-KH&ĐT ngày 17/11/2010 22,000 UBND TP Công ty TNHH NNMTV Vườn Thú Hà Nội 2 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường tỉnh 419 đoạn từ Km11+552 đến Km14+450 1 Thạch Thất 2014 2,898km 8781/UBND-KH&ĐT 29/10/2010 12,000 UBND TP UBND huyện Thạch Thất 3 Xây dựng hệ thống chiếu sáng Quốc lộ 21A, đoạn từ Km12+300 đến Km17+200 1 Thạch Thất 2014 4,9km 8781/UBND-KH&ĐT 29/10/2010 14,000 UBND TP UBND huyện Thạch Thất IV HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC 2 4 367,730 3,510 2,955 IV.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 1 3 4,026 301,000 185 1 Cải tạo đường từ Quốc lộ 6 vào trạm điện Ba La đường từ Quốc lộ 6A đi tiểu khu Phú Mỹ, phường Giang Biên, quận Hà Đông 1 Hà Đông 2012-2013 C3, 3,2 Km 8541/UBND-GT 6/10/2011 12,000 UBND TP UBND quận Hà Đông 2 Chỉnh trang đường Giải Phóng - Ngọc Hồi (Tương Mai - hết địa bàn p. Hoàng Liệt); phố Định Công (Giải Phóng, Cầu Lú); đường Trương Định (Đuôi Cá - p. Tương Mai); đường Hoàng Mai 1 Q.HM 2013-2014 C3, HTKT 5254/QĐ-UBND 22/10/2010 250,000 UBND TP 185 UBND quận Hoàng Mai 3 Cải tạo hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Thanh Đàm 1 P. Thanh Trì 2013 C3, HTKT 7219/UBND-KH&ĐT 26/8/2011 13,000 UBND TP UBND quận Hoàng Mai 4 Lắp đặt lan can, đèn chiếu sáng, sửa chữa cải tạo lại hè, thay thế, trồng mới cây xanh, bó vỉa gốc cây dọc tuyến sông Kim Ngưu, quận Hoàng Mai 1 Q.HM 2013 C3, HTKT 8443/UBND-KH&ĐT 04/10/2011 26,000 UBND TP UBND quận Hoàng Mai Hiện chưa được bố trí kế hoạch vốn kể cả vốn CBĐT. Đang trình KHDT thẩm định IV.2 Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện IV.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định IV.4 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 1 1 66,730 3,510 2,770 1 HTKT Khu Đầm Trấu 1 Hai Bà Trưng 2006 99/QĐ-GTCC 07/01/2006 228/QĐ-GTCC 27/3/2008 3,510 Sở GTVT 99/QĐ-GTCC 07/01/2006 228/QĐ-GTCC 27/3/2008 3,510 2,770 Sở GTVT Hết thời hạn thực hiện; chưa điều chỉnh dự án; Dừng và chuyển thực hiện theo phân cấp kinh tế xã hội 2 Hạ ngầm các tuyến đường dây cấp điện hạ thế đi nổi tuyến Giảng Võ - Láng Hạ 1 Ba Đình Hạ ngầm lưới điện hạ thế 5065/QĐ-SXD 22/7/2011 63,220 Sở Xây dựng 6308/QĐ-SXD 01/9/2011 Sở Xây dựng V NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 11 7 1,529,165 143,612 6,430 4,200 V.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 8 4 897,397 1,200 1 Phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn khu vực xã Bội Xuyên, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2012-2014 9955/UBND-KHĐT ngày 15/11/2011 35,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Mỹ Đức NSTP: 10,0 tỷ 2 Phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2012-2014 9954/UBND-KHĐT ngày 15/11/2011 30,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Mỹ Đức NSTP: 12,0 tỷ 3 Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín 1 Thường Tín 2013-2015 70ha 3610/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 50,000 UBND TP UBND huyện Thường Tín NSTP: 25,0 tỷ 4 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất RAT tập trung bãi A xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ 1 Phúc Thọ 2012-2014 20ha 163/UBND-KH&ĐT ngày 06/1/2012 20,000 UBND TP UBND huyện Phúc Thọ NSTP: 5,0 tỷ 5 Xây dựng CSHT kỹ thuật khu nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2013-2017 305ha 6267/QĐ-UBND 01/12/2009 75,000 UBND TP UBND huyện Thanh Oai NSTP: 40,0 tỷ 6 Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tại 2 xã Hòa Thạch và Đông Yên, huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2013-2017 70ha 1284/QĐ-UBND 22/3/2011 63,000 UBND TP UBND huyện Quốc Oai NSTP: 30,0 tỷ 7 Xây dựng CSHT phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung tại 3 xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2013-2017 200ha 2469/QĐ-UBND 04/6/2010 150,000 UBND TP UBND huyện Chương Mỹ NSTP: 80,0 tỷ 8 Xây dựng CSHT phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2013-2017 100ha 2659/QĐ-UBND 11/6/2010 75,000 UBND TP UBND huyện Chương mỹ NSTP: 30,0 tỷ 9 Trồng cây xanh tạo cảnh quan, chống sạt lở và xây dựng hạng mục công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng tuyến đường lên tượng đài Thánh Gióng huyện Sóc Sơn 1 Sóc Sơn 2012-2015 2,5km và 3000 cây 2498/QĐ-UBND 06/6/2012 30,397 Sở KH và ĐT Công ty TNHH MTV ĐT và PT Nông lâm nghiệp Sóc Sơn Đã được chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; được quy định tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 8/4/2013 10 Xây dựng công trình quản lý và phòng cháy chữa cháy rừng huyện Sóc Sơn (giai đoạn 2) 1 Sóc Sơn 2011-2015 20 Km 4114/QĐ-UBND 23/8/2010 150,000 UBND TP 500 UBND huyện Sóc Sơn 11 Mở rộng TT cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn 1 Sóc Sơn 2014-2016 12ha 22/QĐ-UBND 03/01/2007 100,000 UBND TP 600 Sở Nông nghiệp và PTNT 12 Xây dựng trụ sở liên cơ quan các Chi cục và Ban quản lý dự án thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 1 Mai Dịch, Cầu Giấy 2013-2015 4846 m2 8786/UBND-KHĐT 29/10/2010 119,000 UBND TP 100 Sở Nông nghiệp và PTNT V.2 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện 3 2 602,954 129,125 1,030 1 Xây dựng trụ sở liên cơ quan khuyến nông, bảo vệ thực vật huyện Mê Linh 1 Mê Linh 2011-2013 2000m2 1904/QĐ-SNN 17/10/2011 13,236 Sở NN và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT 2 Khôi phục, cải tạo và phát triển một số cây đặc sản quý hiếm tại khu rừng đặc dụng Hương Sơn 1 Mỹ Đức 2012-2014 250ha 2009/QĐ-SNN 28/10/2011 48,926 Sở NN và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT 3 Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi tập trung tại thôn Thanh Nê xã Thanh Bình, thôn Chi Nê xã Trung Hóa, huyện 1 Chương Mỹ 2012-2015 84,4ha 2807/QĐ-UBND 17/6/2011 109,777 UBND TP 200 UBND huyện Chương Mỹ NSTP: 43,2 tỷ 4 Xây dựng CSHT phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2011-2015 493,5ha 5368/QĐ-UBND 29/10/2010 301,890 UBND TP 830 UBND huyện Mỹ Đức NSTP: 170,9 tỷ 5 Xây dựng HTKT khu nuôi trồng thủy sản 5 xã Cổ Đô, Phú Đông, Phú Cường, Phong Vân và Vạn Thắng, huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2011-2015 342,4ha 2465/QĐ-UBND 03/6/2010 129,125 UBND TP 1631/QĐ-UBND 08/12/2010 129,125 UBND huyện Ba vì NSTP: 74,6 tỷ V.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định V.4 Dự án dã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 1 28,814 14,487 4,200 4,200 1 Quản lý bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hương Sơn huyện Mỹ Đức giai đoạn 2011-2015 1 Mỹ Đức 2011-2015 3798 ha 1914/QĐ-SNN 17/10/2011 28,814 Sở NN và PTNT 2291/QĐ-SNN ngày 14/12/2011 14,487 4,200 4,200 Sở Nông nghiệp và PTNT Vốn SN: 14,341 tỷ VI ĐÊ ĐIỀU 4 3 627,554 1,050 500 VI.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 2 2 412,000 750 200 1 Đường hành lang các tuyến đê sông Đuống 1 Tuyến đê sông Đuống 2014-2016 3511/QĐ-UBND 07/5/2004; 242/QĐ-UB 13/01/2006 300,000 UBND TP 550 Sở Nông nghiệp và PTNT 2 Đắp cơ đê kết hợp làm đường GTNT đoạn K14+150 - K16 đê hữu Đáy, huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2013-2015 1.850m 1190/UBND-NNNT ngày 26/12/2011 15,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Quốc Oai 3 Xử lý sạt lở bờ hữu sông Đáy thuộc xã Văn Võ và Phú Nam An, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2013-2015 1.500m 8275/UBND-KHĐT 18/10/2010 22,000 Sở KH và ĐT 200 200 UBND huyện Chương Mỹ 4 Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cụt xã Tàm Xá huyện Đông Anh kết hợp làm đường giao thông 1 Đông Anh 2011-2015 900m 10263/UBND-KHĐT 16/12/2010 75,000 UBND TP UBND huyện Đông Anh VI.2 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện 1 1 165,554 1 Cứng hóa cơ đê tả Đáy, huyện Hoài Đức 1 Hoài Đức 2014-2018 13000m 5100/QĐ-UBND 31/10/2011 158,554 UBND TP UBND huyện Hoài Đức 2 Cải tạo các cửa khẩu trên tuyến đê Gia Thượng (đoạn từ cầu Đuống cũ đến cầu Đuống mới) 1 Long Biên 2013 2647/UBND-KH&ĐT 13/4/2012 7,000 Sở NN và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT VI.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định 1 50,000 300 300 1 Xây dựng đường hành lang thượng lưu đê hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông để di chuyển đường ra vào cảng Sơn Tây, thị xã Sơn Tây 1 TX Sơn Tây 2011-2014 2800m 1818/UBND-KH&ĐT ngày 17/3/2011 50,000 UBND TP 300 300 UBND thị xã Sơn Tây Đang hoàn chỉnh DA theo TB thẩm định số 27/TB-KH&ĐT ngày 12/01/2012 VII THỦY LỢI 9 17 715,750 6,726 400 VII.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 6 14 535,400 4,455 1 Cứng hóa kênh tưới cấp 2 kết hợp giao thông, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2012-2015 14,800m 8526/UBND-KHĐT 25/10/2010 25,000 Sở KH và ĐT 150 UBND Huyện Mỹ Đức 2 Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Yên Hồng 1 huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2011-2013 150ha 381/QĐ-KH&ĐT 19/7/2010 14,610 Sở KH và ĐT 110 UBND huyện Ba Vì 3 Xây dựng TB Triều Đông huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2011-2016 1.560ha 8551/UBND-KHĐT 25/10/2010 70,000 UBND TP 300 UBND huyện Thanh Oai 4 Cứng hóa kênh chính Phương Bảng kết hợp cải tạo, nâng cấp bờ kênh làm đường giao thông từ đê Tả Đáy đến chân cầu vượt Đại lộ Thăng Long (đường Song Phượng - Vân Côn) 1 Hoài Đức 2012-2014 1.400m 2496/UBND-KHĐT 08/4/2011 12,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Hoài Đức 5 Cải tạo, nâng cấp hồ Phú Lội xã Minh Quang huyện Ba vì 1 Ba Vì 2012-2014 57,7ha 4592/UBND-KHĐT 10/6/2011 9,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Ba Vì 6 Cải tạo, nâng cấp hồ Dình Thứ xã Thụy An huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2012-2014 74ha 4591/UBND-KHĐT 10/6/2011 9,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Ba Vì 7 Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Đầm xã Thụy An huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2012-2014 85ha 4593/UBND-KHĐT 10/6/2011 8,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Ba Vì 8 Kiên cố hóa kênh 11-10 kết hợp giao thông nội đồng huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2012-2014 3.500m 5116/UBND-KHĐT 17/6/2011 20,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Thanh Oai 9 KCH kênh N5B và mở rộng chỉnh trang giao thông nông thôn Thanh Oai 1 Ba Vì 2011-2013 1.700m 360/UBND-NN 17/01/2011 9,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Thanh Oai 10 Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu An Vọng, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2012-2014 1.400m 8550/UBND-KHĐT 25/10/2010 12,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Chương Mỹ 11 Cải tạo, nâng cấp đoạn kênh tiêu ven đê Đáy từ cống Làng Hạ đến sông Đáy, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2012-2014 0 8719/UBND-KHĐT 29/10/2010 7,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Chương Mỹ 12 Cải tạo, nâng cấp kênh N8 kết hợp giao thông, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2012-2015 0 4899/UBND-KHĐT 16/6/2011 27,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Mỹ Đức 13 Cải tạo, nạo vét và nâng cấp kênh tưới tiêu kết hợp từ đường 424 đến trạm bơm Bạch Tuyết 1 Mỹ Đức 2012-2017 0 4899/UBND-KHĐT 16/6/2011 68,000 UBND TP UBND huyện Mỹ Đức 14 Cứng hóa mặt kênh N7 kết hợp làm đường giao thông nội đồng liên xã, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2012-2015 11000m 4884/UBND-KHĐT ngày 16/6/2011 10,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Mỹ Đức 15 Cứng hóa mặt kênh chính trạm bơm La Làng kết hợp làm đường giao thông nội đồng liên xã, huyện Mỹ Đức 1 Mỹ Đức 2012-2015 4000m 4884/UBND-KHĐT ngày 16/6/2011 10,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Mỹ Đức 16 Cải tạo, nâng cấp và phát huy hiệu quả sông Hang, thị xã Sơn Tây 1 Sơn Tây 2011-2016 tưới 300ha 6374/QĐ-UBND 07/12/2009 80,000 UBND TP 900 UBND thị xã Sơn Tây 17 Tôn cao chống tràn, gia cố bờ kết hợp giao thông bờ tả sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Tô đến trường Cao đẳng kinh tế huyện Thanh Trì 1 Thanh Trì 2010-2015 900m 130/TB-UBND 28/4/2010 38,382 Sở KH và ĐT UBND huyện Thanh Trì 18 Cứng hóa bờ kênh Yên Cốc kết hợp giao thông, huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai 2012-2015 11500m 3193/UBND-NN ngày 29/4/2011 100,000 UBND TP UBND huyện Thanh Oai 19 Xây dựng tuyến mương Thượng Thanh, hồ điều hòa và trạm bơm Gia Thượng 1 Long Biên Quý I/2010 L=2250m, B=17m 3204/QĐ-UBND 26/6/2009 1,806 UBND TP 1,144 UBND Quận Long Biên 20 Xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây, hồ điều hòa và trạm bơm Cự Khối 1 Long Biên Quý I/2010 L=7960m, B=20-30m 6284/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 4,602 UBND TP 1,851 UBND Quận Long Biên VII.2 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện 1 48,796 1 KCH kênh 12-14B kết hợp giao thông nội đồng huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2013-2015 3.574m 310/QĐ-KH&ĐT 30/10/2012 48,796 Sở KH và DT UBND huyện Ứng Hòa VII.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định 3 2 131,554 2,271 400 1 Nạo vét, gia cố bờ kênh kết hợp làm đường giao thông nông thôn kênh tiêu N22, huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ 2012-2014 Tiêu 1.558ha 4890/UBND-KHĐT 22/6/2011 30,000 Sở KH và ĐT 400 400 Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi sông Đáy Đang hoàn chỉnh DA theo TB thẩm định số 782/TB-KH&ĐT ngày 26/12/2012 2 Cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu liên xã Phùng Xá-Dị Nậu huyện Thạch Thất 1 Thạch Thất 2012-2014 tiêu 595ha 441/QĐ-UBND 11/8/2010 20,000 Sở KH và ĐT UBND huyện Thạch Thất Đang hoàn chỉnh DA theo TB thẩm định số 03/TB-KH&ĐT ngày 16/01/2011 3 Cải tạo, nâng cấp bờ kênh Bìm kết hợp giao thông huyện Phú Xuyên 1 Phú Xuyên 2011-2015 9.600m 3198/QĐ-UBND 30/6/2010 79,400 UBND TP UBND huyện Phú Xuyên Đang hoàn chỉnh DA theo TB thẩm định số 270/TB-KH&ĐT ngày 02/6/2011 4 Xây dựng tuyến mương dọc tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn trên địa bàn quận Long Biên 1 Long Biên Quý I/2012 L=2200m; B=10m 3003/QĐ-UBND 17/9/2009 839 UBND TP 787 UBND quận Long Biên 5 Xây tuyến mương Gia Thụy - Cầu Bây 1 Long Biên Quý I/2012 L=4670m, B=20,5m 2957/QĐ-UBND 10/6/2009 1,315 UBND TP 1,084 UBND quận Long Biên VIII CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 1 49,944 39,000 VIII.1 Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 1 49,944 39,000 1 Xây dựng tuyến đường chính hướng Đông Tây thuộc cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn 1 Sóc Sơn 2009-2011 800 m 810/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 49,944 UBND Thành phố HN 39,000 UBND huyện Sóc Sơn Dự án giãn tiến độ do vướng mắc GPMB IX VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH 2 IX.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 2 1 Tu bổ, tôn tạo, phục hồi khu di tích địa đạo Nam Hồng 1 Đông Anh UBND huyện Đông Anh Dự án được bố trí vốn tại QĐ 116/2009/QĐ-UBND 15/12/2009, có số dư tạm ứng tại KBNN là 200 tr do UBND huyện Đ. Anh làm chủ ĐT, tuy nhiên không có thủ tục CBĐT dự án 2 XD đường nối cửa tây sang cửa Nam 1 Đông Anh 2829/QĐ-UBND 13/7/2007 chưa xác định UBND TP UBND huyện Đông Anh Dự án tạm dừng triển khai CBĐT chờ Quy hoạch chi tiết khu di tích Cổ Loa được duyệt X Y TẾ 12 3 1,054,021 102,958 2,294 2,000 X.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 11 3 950,939 294 1 Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất 1 Thạch Thất cải tạo, nâng cấp 16 TYT 9596/UBND-KH&ĐT 24/11/2010 94,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Thạch Thất UBND Thành phố giao Sở Y tế rà soát các trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng, phối hợp cùng Sở KHĐT, Tài chính đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo phương án đầu tư 2 Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở huyện Đan Phượng 1 Đan Phượng cải tạo, nâng cấp 11 TYT 0156/UBND-KH&ĐT 11/11/2010 80,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Đan Phượng nt 3 Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Phú Xuyên 1 Phú Xuyên cải tạo, nâng cấp 19 TYT 9680/UBND-KH&ĐT 26/11/2010 111,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Phú Xuyên nt 4 Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở huyện Thanh Oai 1 Thanh Oai cải tạo, nâng cấp 17 TYT 8724/UBND-KH&ĐT 29/10/2010 66,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Thanh Oai nt 5 Xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở huyện Ba Vì 1 Ba Vì cải tạo, nâng cấp 25 TYT 8813/UBND-KH&ĐT 29/10/2010 98,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Ba Vì nt 6 Xây dựng các trạm y xã thuộc huyện Chương Mỹ 1 Chương Mỹ cải tạo, nâng cấp 23 TYT 8163/UBND-KH&ĐT 13/10/2010 116,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Chương Mỹ nt 7 Xây dựng các trạm y tế xã thuộc huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa cải tạo, nâng cấp 25 TYT 8283/UBND-KH&ĐT 18/10/2010 77,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Ứng Hòa nt 8 Xây dựng các trạm y tế xã thuộc thị xã Sơn Tây 1 Sơn Tây cải tạo, nâng cấp 11 TYT 8287/UBND-KH&ĐT 19/10/10 60,000 UBND Thành phố HN UBND thị xã Sơn Tây nt 9 Xây dựng các trạm y tế xã thuộc huyện Hoài Đức 1 Hoài Đức cải tạo, nâng cấp 20 TYT 8347/UBND-KH&ĐT 19/10/2010 80,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Hoài Đức nt 10 Xây dựng các trạm y tế xã thuộc huyện Sóc Sơn 1 Sóc Sơn cải tạo, nâng cấp 19 TYT 8591/UBND-KH&ĐT 26/10/2010 57,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Sóc Sơn nt 11 Xây dựng các trạm y tế phường Đại Kim, phường Mai Động và phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai 1 Hoàng Mai cải tạo, nâng cấp 3 TYT 9043/UBND-KH&ĐT 8/11/2010 18,000 UBND Thành phố HN UBND quận Hoàng Mai DA này được tách ra làm 03 DA xây dựng trạm y tế tại 03 phường (Đại Kim, Mai Động, Vĩnh Hưng) Thành phố đã có VB số 10388/UBND-KHĐT ngày 25/12/2012 ủy quyền cho quận Hoàng Mai phê duyệt thủ tục DTXD các công trình, NSTP đầu tư xây dựng trạm y tế phường Mai Động; 02 trạm y tế Đại Kim và Vĩnh Hưng do quận Hoàng Mai bố trí kinh phí đầu tư 12 Xây dựng các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì 1 Thanh Trì cải tạo, nâng cấp 16 TYT 9004/UBND-KH&ĐT 5/11/2010 79,000 UBND Thành phố HN UBND huyện Thanh Trì UBND Thành phố giao Sở Y tế rà soát các trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng, phối hợp cùng Sở KHĐT, Tài chính đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo phương án đầu tư 13 Xây dựng mới Phòng khám đa khoa khu vực Đông Mỹ 1 Thanh Trì 2011-2013 Xây dựng mới 9687/UBND-KH&ĐT 29/11/2010 14,301 UBND Thành phố HN Trung tâm y tế huyện Thanh Trì Thành phố sẽ rà soát và có KH đầu tư sau năm 2015 14 Xây dựng Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 1 Ba Đình 2009-2012 150 giường 2873/QĐ-UBND 26/12/08 638 UBND Thành phố HN 294 Sở Y tế UBND TP đã có chủ trương đầu tư xây mới BV Nhi 500 giường (CT trọng điểm giai đoạn 2012-2015) và đang thực hiện dự án Cải tạo Bệnh viện Xanh Pôn cơ sở 1 Phòng VX đề xuất không thực hiện CBDT dự án Khoa Nhi BV Xanh Pôn nữa. X.2 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện X.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định X.4 Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 1 103,082 102,958 2,000 2,000 1 Cải tạo, nâng cấp các Trạm y tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ 1 Phúc Thọ 2013-2017 Cải tạo, nâng cấp 21 trạm y tế 5364/QĐ-UBND 29/10/2010 103,082 UBND Thành phố HN 3450/QĐ-UBND 4/11/10 102,958 2,000 2,000 UBND huyện Phúc Thọ UBND huyện Phúc Thọ đã triển khai ĐTXD khối lượng ước khoảng 18 tỷ đồng; UBND huyện Phúc Thọ có trách nhiệm bố trí ngân sách huyện để thanh toán nợ XDCB của dự án theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Vb số 10128/UBND-KH&ĐTngày 19/12/2012 XI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 3 6 709,387 1,300 800 XI.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 3 6 709,387 1,300 800 1 Trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì 1 Thanh Trì Quyết định số 1482/QĐ-UB ngày 06/3/2002 40,000 UBND Thành phố HN 100 Sở Giáo dục và Đào tạo Giãn tiến độ thực hiện sau năm 2015 3 Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường trung cấp kinh tế tài chính Hà Nội 1 Hà Đông 2013-2015 6596/QĐ-UBND 17/12/2009 192,000 UBND Thành phố HN 800 800 Trường trung cấp kinh tế tài chính Hà Nội Dừng triển khai dự án này để triển khai dự án đầu tư theo quy mô trường CĐ tại Chương Mỹ 4 Xây dựng Trường Trung cấp nông nghiệp Hà Nội 1 Mỹ Đình - Từ Liêm 2013-2015 5639/QĐ-UBND 02/11/2009 145,000 UBND Thành phố HN 400 Trường trung cấp nông nghiệp Hà Nội Dừng triển khai công tác CBDT dự án. Sau khi có quy chế quản lý kiểm soát theo quy hoạch khu vực vành đai xanh sông Nhuệ sẽ xem xét phương án đầu tư sau 2015 5 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quốc Oai 1 Quốc Oai 2013-2015 Cải tạo, nâng cấp 4239/KH&ĐTVX 17/10/2011 8,800 UBND Thành phố HN Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quốc Oai DA sử dụng vốn sự nghiệp cải tạo, chống xuống cấp 6 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ba Vì 1 Ba Vì 2013-2015 Cải tạo, nâng cấp 9733/UBND-KH&ĐT 09/11/2011 4,600 UBND Thành phố HN Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ba Vì DA sử dụng vốn sự nghiệp cải tạo, chống xuống cấp 7 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì 1 Thanh Trì 2013-2015 Cải tạo, nâng cấp 9336/UBND-KH&ĐT 31/10/2011 2,800 UBND Thành phố HN Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì DA sử dụng vốn sự nghiệp cải tạo, chống xuống cấp 8 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng 1 Hai Bà Trưng 2013-2015 XD theo hướng chuẩn QG 9256/UBND-KH&ĐT 15/11/2010 3,592 UBND Thành phố HN Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hai Bà Trưng DA sử dụng vốn sự nghiệp cải tạo, chống xuống cấp 9 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Ứng Hòa, huyện Ứng Hòa 1 Ứng Hòa 2013-2015 XD theo hướng chuẩn QG 9235/UBND-KH&ĐT 12/11/2010 14,884 UBND Thành phố HN Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Ứng Hòa Tạm dừng triển khai công tác CBDT dự án, việc có tiếp tục triển khai nghiên cứu lập và thực hiện dự án, UBND TP sẽ xem xét sau năm 2015 10 Xây dựng Trường trung cấp dạy nghề chất lượng cao Sơn Tây, thị xã Sơn Tây 1 Sơn Tây 2011-2014 1.500 học sinh/năm 294/UBND-KH&ĐT 13/01/2011 297,711 UBND Thành phố HN UBND thị xã Sơn Tây Dừng triển khai dự án do đã có đề xuất triển khai dự án Trường dạy nghề chất lượng cao phía Tây Thành phố XI.2 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện XI.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định XI.4 Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện XII LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 6 4 8,054 589,426 23,826 1,720 XII.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có Quyết định phê duyệt 3 2 4,028 267,601 1,020 1 Cải tạo, sửa chữa Trường TCN Cơ khí I 1 H. Đông Anh 2,014 9448/UBND-KH&ĐT ngày 09.11.2010 15,000 Sở Lao động TBXH 200 Trung cấp nghề cơ khí Hà Nội Tạm dừng triển khai dự án, việc có tiếp tục thực hiện đầu tư dự án, UBND TP sẽ xem xét sau năm 2015 2 Xây dựng nhà tang lễ huyện Từ Liêm 1 Huyện Từ Liêm 2,014 2,0 ha 2774/UBND-KH&ĐT ngày 18.4.2011 66,120 UBND Thành phố HN UBND huyện Từ Liêm Tạm dừng triển khai dự án, việc có tiếp tục thực hiện đầu tư dự án, UBND TP sẽ xem xét sau năm 2015 3 Nâng cấp tổng thể Trường TCN Giao thông công chính 1 Minh Khai - Từ Liêm 2014-2016 5827/QĐ-UBND 09.11.2009; 5396/UBND-KH&ĐT (14.7.2010) 50,000 UBND Thành phố HN 500 Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội Tạm dừng triển khai công tác CBĐT chờ quy chế quản lý kiểm soát quy hoạch vành đai xanh Sông Nhuệ. Giai đoạn 2013 - 2015 chưa thực hiện dự án 4 Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 8 1 Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên 2000 đối tượng cai nghiện 5888/QĐ-UB ngày 10/9/2004 99,481 UBND Thành phố HN 320 Ban QLDA Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Dừng triển khai dự án sau khi thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính 01/8/2008 5 Mở rộng cảnh quan NT Văn Điển 1 Huyện Thanh Trì 2014-2015 9371/UBND-KH&ĐT ngày 18.11.2010 37,000 UBND Thành phố HN Ban phục vụ lễ tang Hà Nội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Dừng triển khai dự án để ghép vào dự án Cải tạo, nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ của nghĩa trang Văn Điển từ năm 2010 XII.2 Dự án đã phê duyệt Quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện XII.3 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định 3 297,999 1 Dự án đầu tư nghề trọng điểm điện công nghiệp cấp độ quốc gia của Trường trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội 1 huyện Đông Anh 9964/UBND-KH&ĐT, ngày 15/11/2011 46,625 UBND Thành phố HN Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội Giãn tiến độ đầu tư sau 2013-2015 2 Dự án đầu tư nghề trọng điểm hàn cấp độ quốc gia của Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội 1 huyện Từ Liêm 600 HS/năm 720/UBND-KH&ĐT, ngày 01/02/2012 58,109 UBND Thành phố HN Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội Giãn tiến độ đầu tư sau 2013 - 2015 3 XD cơ sở 2 Trường TC nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội 1 Sơn Tây 750-1000 hs/năm 8653/UBND-KH&ĐT 27/10/2010 193,265 UBND Thành phố HN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tạm dừng triển khai hoàn thiện dự án trình phê duyệt để xem xét phương án triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường dạy nghề chất lượng cao khu vực phía Tây thành phố (thực hiện đầu tư sau năm 2015) XII.4 Dự án đã có Quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 2 4,026 23,826 23,826 700 1 Cải tạo sửa chữa Trung tâm GDLĐXH số V 1 Xuân Phương - Từ Liêm 2,013 650 học viên 878/QĐ-LĐTBXH ngày 27/10/2011 11,395 Sở Lao động TBXH 878/QĐ- LĐTBXH ngày 27/10/2011 11,395 300 Trung tâm CB GDLĐXH số V Tạm dừng triển khai dự án, việc có tiếp tục thực hiện đầu tư dự án, UBND TP sẽ xem xét sau năm 2015 2 XD nhà ở cho đối tượng nữ nghiện ma túy Trung tâm GDLĐXH số II 1 Yên Bái - Ba Vì 2,013 300-330 học viên 9082/UBND-KH&ĐT 9/11/2010 12,431 Sở Lao động TBXH 876/QĐ-LĐTBXH ngày 27/10/2011 12,431 400 Trung tâm CB GDLĐXH số II nt PHỤ LỤC 02 DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ XEM XÉT HỖ TRỢ CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NHƯNG KHÔNG NẰM TRONG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRONG 3 NĂM 2013 - 2015 (Kèm theo công văn số 4424/UBND-KHĐT ngày 21/6/2013 của UBND Thành phố) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục công trình Cấp dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KC - HT Năng lực Thiết kế Dự án được duyệt TKKT-TDT được duyệt Lũy kế TT từ KC đến hết năm 2012 Ghi chú B C Số, ngày QĐ Tổng vốn đầu tư Cơ quan phê duyệt Số, ngày QĐ Tổng dự toán Tổng số Riêng năm 2012 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TỔNG SỐ 4 3 233,788 12,655 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định phê duyệt 3 Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện 1 12,655 12,655 Dự án đang trình hồ sơ thẩm định Dự án đã có quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 1 2 221,133 I.1 Dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định phê duyệt 3 1 Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Vân Hòa - Tản Lĩnh - Ba Vì 1 Ba Vì 2 Xây dựng tuyến đường nối từ TL 414 (87A cũ) - Hồ Tiên Xa - Vườn Quốc gia Ba Vì 1 Ba Vì 3 Đường Đan Phượng - Tân Hội (đoạn qua trung tâm xã Tân Hội) 1 Đan Phượng I.2 Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa thực hiện 1 12,655 12,655 1 Đường giao thông nông thôn xã Phú Nam An 1 Chương Mỹ 4232/QĐ-UBND 29/10/2010 12,655 UBND huyện 4232/QĐ-UBND 29/10/2010 12,655 I.4 Dự án đã có quyết định đầu tư, đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện 1 2 221,133 1 Đường liên xã Tản Hồng-Phú Cường 1 Ba Vì 3,6km 1178/QĐ-UBND 24/10/2009; 81/QĐ-UBND 17/2/2012 45,670 UBND TP 2 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Xuy Xá đến Phùng Xá 1 Mỹ Đức 2763/QĐ-UBND 29/10/2010 26,975 UBND huyện 3 Đường ngang đê Đáy - TL 419 - đường trục huyện 1 Mỹ Đức 308/QĐ-UBND 19/01/2011 148,488 UBND TP