219/KH-UBND

Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2019 về xây dựng thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 219/KH-UBND Tiền Giang, ngày 13 th á ng 8 năm 2019 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM CHÍNH QUYỀN SỐ TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Căn cứ Chương trình Hợp tác chiến lược số 8088/TTHT-TIENGIANGVNPT ngà y 07/4/2014 về viễn thông - công nghệ thông tin giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2020; Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu tổng quát - Xây dựng Chính quyền số là cơ sở cho việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo đồng bộ, liên thông, chia sẻ thông tin với Trung ương và các cấp, các ngành tr ong tỉnh thông suốt, hiệu quả và thuận lợi. - Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; tối ưu các hoạt động điều hành của chính quyền và chuyển đổi mô hình quản trị đô thị. - Góp phần phát triển kinh t ế , xã hội bền vững đưa Tiền Giang trở thành địa phương tiên phong trong cả nước về chuyển đổi số. 2. Mục tiêu cụ thể - Xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, trên cơ sở tích hợp các cơ sở dữ liệu dùng chung; dữ liệu có thể chia sẻ để phục vụ người dân, doanh nghiệp, các Sở, ban, ngành tỉnh, hỗ trợ khả năng phân tích dự báo và ra quyết định. - Tích hợp đồng bộ, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các hệ thống thông tin, dữ liệu của Trung ương, Bộ, ngành. - Chuyển đổi số công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh dựa trên nhu cầu số hóa, cải tiến quy trình tại các sở ngành tỉnh. - Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: Y t ế , giáo dục, môi trường,...; Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống: quan trắc môi trường, y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải,... phục vụ nhu cầu thông tin người dân và doanh nghiệp. II. NỘI DUNG 1. Hệ thống thông tin Chính quyền số a) Nâng cấp hệ thống thông tin dùng chung: - Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH): đáp ứng các tính năng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ; tích hợp ký số vào hệ thống phần mềm QLVB&ĐH. - Nâng cấp, mở rộng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, xây dựng các biểu mẫu điện tử (e-form) và dịch vụ công trực tuyến; xây dựng hệ thống giám sát các hệ thống thông tin. - Trang bị hệ thống phần mềm h ọ p không giấy (giai đoạn 1). - Đào tạo nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ về Chính quyền số. b) Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ Chính quyền số: Đầu tư trang thiết bị CNTT tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh phục vụ triển khai các hệ thống thông tin; các thiết bị nâng cao hiệu quả hệ thống một cửa điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp và trang thiết bị phục vụ hệ thống h ọ p không giấy. c) Xây dựng hệ thống báo cáo đa ngành: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, báo cáo các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý của các ngành nhằm cung cấp thường xuyên thông tin tổng hợp phục vụ điều hành vào kho dữ liệu chung của tỉnh, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. d) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở hạ tầng đa ngành: Xây dựng hệ thống Bản đồ nền làm nền tảng để số h óa hạ tầng các lớp bản đồ nghiệp vụ các ngành: lớp nghiệp vụ giao thông vận tải, lớp nghiệp vụ nông nghiệp, lớp nghiệp vụ các dự án kêu gọi đầu tư, thương mại dịch vụ,... đ) Xây dựng hệ thống kết nối thông tin nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Tiền Giang - Xây dựng các trạm quan trắc môi trường và thời tiết; lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường để thu thập dữ liệu về môi trường. - Xây dựng tổng đài nông nghiệp kết nối đa kênh hợp nhất; xây dựng phần mềm cho các lĩnh vực nông nghiệp - Xây dựng hệ thống cổng thông tin giá cả thị trường nông sản; hệ thống cổng thông tin dịch bệnh và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. e) Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành công an - Triển khai hệ thống Một cửa điện tử tập trung đồng bộ tại các đơn vị quản lý quá trình xử lý hồ sơ của công dân. - Nâng cấp Hệ thống Quản lý nhân khẩu cho phép chia sẻ dữ liệu các đơn vị trong và ngoài ngành. - Hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở tích hợp dữ liệu các hệ thống: nhân khẩu; chứng minh nhân dân; tạm trú, tạm vắng,... g) Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải - Xây dựng hệ thống Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: quản lý các tuyến đường bộ, đường thủy, cầu phao, bến bãi, biển báo,... - Xây dựng các hệ thống Quản lý phương tiện giao thông công cộng như: quản lý thông tin các xe buýt, xe taxi đăng ký tại Sở Giao thông vận tải...,thời gian di chuyển phương tiện công cộng. - Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Giao thông vận tải trên cơ sở dữ liệu xây d ự ng mới hạ tầng giao thông, quản lý phương tiện giao thông. h) Xây d ự ng cơ sở dữ liệu ngành y tế - Triển khai Sổ khám bệnh điện tử và Bệnh án điện tử thay thế sổ khám bệnh giấy, bệnh án giấy đang áp dụng tại các cơ sở y tế. - Chuẩn hóa dữ liệu ngành y tế hiện có; Tối ưu hóa quy trình chia sẻ dữ liệu; Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế tích hợp dữ liệu từ các hệ thống: Quản lý khám chữa bệnh (VNPT HIS), y tế cơ sở, y tế dự phòng, Tiêm chủng mở rộng, Quản lý nhà thuốc,... - Trang bị thiết bị Telemedicine. i) Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục: - Triển khai hệ thống Quản lý học sinh cấp tiểu học, mầm non; triển khai đồng bộ hệ thống Quản lý học sinh cấp THCS, THPT; Triển khai hệ thống Quản lý Văn bằng chứng chỉ giáo dục đào tạo. - Thu thập, xử lý, chuẩn hóa dữ liệu ngành giáo dục; Hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục, đào tạo: tích hợp dữ liệu ngành giáo dục đào tạo từ các hệ thống Quản lý học sinh, Quản lý Văn bằng, chứng chỉ, đào tạo nghề,... k) Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa, thể thao, du lịch - Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin. - Chuyển đổi, tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu. 2. Hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường a) Xây dựng hệ thống quan tr ắc môi trường, cảnh báo độ mặn - Lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường để thu thập các chỉ số môi trường tại các khu vực trọng yếu của tỉnh. - Xây dựng hệ thống Quan trắc tự động đo các chỉ số khí tượng thủy văn, môi trường như: lượng m ư a, mực nước, độ mặn, độ pH, .... - Xây dựng phần mềm phân tích số liệu thu thập từ các thiết bị quan trắc để hỗ trợ công tác vận hành các công trình thủy lợi, hỗ trợ công tác quản lý tình hình ô nhiễm môi trường và cung cấp thông tin, kịp th ờ i cho người dân, doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh . .. b) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai - Nâng cấp phần mềm Quản lý đất đai: mở rộng hệ thống Một cửa điện tử đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ Quản lý đất đai kết hợp hệ thống Bản đồ số (GIS) thành hệ thống iGate-Gis; Triển khai cho 3 huyện (Tân Phú Đông, Châu Thành, Tân Phước) đồng bộ dữ liệu với các huyện đã triển khai hệ thống Vilis. - Xây dựng kho dữ liệu ngành Tài nguyên và môi trường trên cơ sở tích hợp, đồng bộ dữ liệu các hệ thống phần mềm chuyên ngành Tài nguyên và môi trường. 3. Hạ tầng, dịch vụ hệ thống Chính quyền số a) Hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống đường truyền: Thuê hạ tầng, hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung cho các hệ thống phục vụ Chính quyền số. b) Camera thông minh - Lắp đặt các camera giao thông, camera an ninh tại các khu vực an ninh, giao thông phức tạp. - Xây dựng hệ thống phần mềm lưu trữ dữ liệu, nhận dạng biển số xe, nhận dạng khuôn mặt người, chức năng cảnh báo phục vụ công tác tra cứu thông tin và giám sát vi phạm giao thông, giám sát an ninh,... c) Wifi thông minh - Lắp đặt thiết bị phát sóng (AccessPoint) tại các điểm du lịch, điểm dừng chân, trường học trên địa bàn tỉnh phục vụ truy cập Internet miễn phí cho người dân và du khách. - Xây dựng ph ầ n mềm Quản lý các thiết bị phát sóng và định vị thông tin quảng bá du lịch, các chính sách có liên quan. d) Du lịch thông minh - Xây dựng hệ thống Cổng thông tin du lịch: quảng bá các địa điểm tham quan du lịch, các khu vui chơi giải trí, các dịch vụ liên quan đ ế n du lịch. - Triển khai hệ thống Quản lý lưu trú khách du lịch: hỗ trợ các cơ sở lưu trú sẽ báo cáo trực tuyến tình hình khách du lịch lưu trú tại cơ sở đến các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống cho phép cơ sở lưu trú quản lý hoạt động kinh doanh hằng ngày như: đặt phòng trực tuyến, kiểm soát thời gian ra vào của du khách, doanh thu hàng ngày,... 4. Hệ thống đường truyền ngành Giáo dục và Đào tạo: Triển khai thuê bao tập trung hệ thống đường truyền chuyên dùng cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 5. Hệ thống đường truyền ngành Y tế: Triển khai thuê bao tập trung hệ thống đường truyền chuyên dùng cho các trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. III. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN Đính kèm Phụ lục Danh mục các dự án thí điểm xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2019 - 2021. IV. THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN 1. Thời gian Các nhiệm vụ, dự án thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021. 2. Kinh phí Dự trù kinh phí thực hiện là 74.200.000.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ hai trăm triệu đồng). V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả việc triển khai theo kế hoạch; trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm đề xuất các nhiệm vụ, lộ trình về xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn tiếp theo. - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các ngành, doanh nghiệp và người dân để khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin từ Chính quyền số. 2. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh tại các phiên h ọ p thường kỳ tháng cuối quý. 3. Sở Tài chính Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên để thực hiện kế hoạch xây dựng thí điểm Chính quyền số Tỉnh Tiền Giang. 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư Căn cứ vào kế hoạch này tham mưu bổ sung các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và huy động ngu ồ n v ố n thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đồng thời trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách bố trí vốn đầu tư hàng năm để thực hiện kế hoạch. 5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại những chỉ tiêu liên ng à nh, xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của cơ quan mình, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. 6. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền số của tỉnh Cho ý kiến về các dự án liên quan; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Trong quá tr ì nh triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và cần sửa đổi, bổ sung kế hoạch này, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết đ ịnh ./. Nơi nhận: - Bộ Thông tin và Truyền thông; - UBND tỉnh: CT và các PCT; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - VP: CVP và các PVP; - Lưu: VT, P. KTT C. KT. CHỦ TỊCH P HÓ CHỦ T Ị CH Lê Văn Nghĩa PHỤ LỤC SỐ 1 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2019-2021 (Kèm theo Kế hoạch s ố: 219 /KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) TT Tên nhiệm vụ, dự án Chủ đầu tư Hạng mục Đơn vị thụ hưởng Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư Phạm vi triển khai Thời gian thực hiện Hình thức thực hiện Tổng m ứ c đầu tư Dự kiến chi phí (triệu đồng) Ghi chú Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 16 1 Hệ thống thông tin Chính quyền số Sở Thông tin và Truyền thông Nâng cấp HTTT d ù ng chung Các cơ quan hành chính nhà nước tr ên địa bàn tỉnh - Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH). - Nâng cấp, mở rộng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, xây dựng các biểu mẫu điện tử (e-form), dịch vụ công trực tuyến. - Xây dựng hệ thống giám sát các hệ thống thông tin. - Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành lên phiên bản mới: Bổ sung đầy đủ các tính năng theo quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ; Tích hợp ký số BCY vào phần mềm. - Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử lên phiên bản mới. - Công cụ giám sát các hệ thống thông tin. - Trang bị hệ thống phần mềm h ọ p không giấy (giai đoạn 1). - Đào tạo nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ về Chính quyền số. Các cơ quan tr ên địa bàn tỉnh 2019- 2021 Đầu tư 29.800 2.100 - Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ Chính quyền số. Trung tâm THDL tỉnh; Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đầu tư tr ang thiết bị CNTT phục vụ triển khai các hệ thống thông tin và các thiết bị nâng cao hiệu quả hệ thống một cửa điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp. - Đầu tư server, lưu trữ,...tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; - Đầu tư thiết bị tin học thiết bị CNTT tại bộ phận một cửa tại một số cơ quan, đơn vị; - Trang thiết bị phục vụ hệ thống h ọ p không giấy,... Trung tâm THDL tỉnh, Sở TT&TTT 2019- 2021 9.400 - Xây dựng hệ thống báo c á o đa ngành Các cơ sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý, báo cáo các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý của các ngành nhằm cung cấp thường xuyên thông tin tổng hợp phục vụ điều hành vào kho dữ liệu chung của tỉnh, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. - Xây dựng hệ thống báo cáo các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý c ủ a các ngành và phân cấp cho các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo Toàn tỉnh 2019- 2020 2.000 - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở hạ tầng đa ngành Sở TNMT, GTVT, NNPTNT, Xây dựng, Công thương, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan Xây dựng hệ thống Bản đồ nền làm nền tảng để số h óa hạ tầng các lớp bản đồ nghiệp vụ các ngành: lớp nghiệp vụ giao thông vận tải, lớp nghiệp vụ nông nghiệp, lớp nghiệp vụ các dự án kêu gọi đầu tư, thương mại dịch vụ,.... - Xây dựng hệ thống Bản đồ nền số h óa các lớp bản đồ nghiệp vụ các ngành. Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện 2019- 2021 3.000 - Xây dựng hệ thống kết nối nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Tiền Giang Sở NNPTNT, Sở Công thương, Sở TNMT, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan - Xây dựng các trạm quan trắc môi trường và thời tiết; Lắp đặt các thiết bị quan tr ắc môi trường để thu thập dữ liệu về môi trường. + Xây dựng tổng đài nông nghiệp kết nối đa kênh hợp nhất; Xây dựng App cho các lĩnh vực nông nghiệp + Xây dựng hệ thống cổng thông tin giá cả thị trường nông sản; hệ thống cổng thông tin dịch bệnh và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. - Xây dựng hệ thống cổng thông tin giá cả thị trường nông sản, cổng thông tin tin dịch bệnh. - Xây dựng app tr ên thiết bị di động. - Lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường để thu thập dữ liệu về môi trường. Sở NNPTNT, Sở Công thương, Sở TNMT UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan 1.800 - Xây dựng Cơ s ở dữ liệu ngành công an Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan - Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử tập trung đồng bộ tại các đơn vị quản lý quá tr ình xử lý hồ sơ của công dân - Nâng cấp Hệ thống Quản lý nhân khẩu cho phép chia sẻ dữ liệu các đơn vị trong và ngoài ngành - Xây dựng cơ s ở dữ liệu chuyên ngành tr ên cơ s ở tích hợp dữ liệu các hệ thống: nhân khẩu; chứng minh nhân dân; tạm trú, tạm vắng,... - Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử. - Nâng cấp Hệ thống Quản lý nhân khẩu. - Xây dựng cơ s ở dữ liệu chuyên ngành. Toàn tỉnh 2019- 2021 2.000 - Nội dung thuê sẽ được đầu t ư , tr ang thiết bị phần c ứ ng, lưu trữ tập trung tại TTHDL Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải Sở Giao thông vận t ả i, Ban an toàn giao thông, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan - Xây dựng hệ thống Quản lý kết cấu Hạ tầng giao thông vận tải: quản lý các tuyến đường bộ, đường thủy, cầu phao, bến bãi, biển báo, . ..; - Xây dựng các hệ thống Quản lý phương tiện giao thông công cộng: như: quản lý thông tin các xe buýt, xe taxi đ ă ng ký tại Sở Gia o thông vận tải...., thời gian di chuyển phương tiện công cộng. - Hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành Giao thông vận trên cơ s ở dữ liệu xây dựng mới Hạ tầng giao thông, quản lý phương tiện giao thông. - Xây dựng hệ thống Quản lý kết cấu Hạ tầng giao thông vận tải, phương tiện giao thông. Toàn tỉnh 2019- 2021 2.500 - Xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành y tế Sở Y tế; BHXH; Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế. Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành y t ế tích hợp dữ liệu từ các hệ thống: Quản lý khám chữa bệnh, y tế cơ Sở, y tế dự phòng, Tiêm chủng mở rộng, Quản lý nhà thuốc,...Hệ thống Telemedicine. - Xây dựng hệ cơ s ở dữ liệu chuyên ngành Y tế. - Phần mềm các phần mềm quản lý giám sát, hạ tầng. - Mua sắm thiết bị Telemedicince. Sở Y tế; Các bệnh vi ệ n, cơ s ở Y tế trên địa bàn tỉnh 2019-2021 3.000 - Nội dung thuê được chuyển vào dự án: Hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống đường truyền cho các hệ thống Xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Sở GDĐT và các đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Triển khai hệ thống Quản lý học sinh cấp tiểu học, mầm non; triển khai đồng bộ hệ thống Quản lý học sinh cấp THCS, THPT; Triển khai hệ thống Quản lý Văn bằng chứng chỉ giáo dục đào tạo. - Thu thập, xử lý, chuẩn hóa dữ liệu ngành giáo dục; Hình thành cơ s ở dữ liệu chuyên ngành giáo dục, đào tạo: tích hợp dữ liệu ngành giáo dục đào tạo từ các hệ thống Quản lý học sinh, Quản lý Văn bằng, chứng chỉ, đào tạo nghề,... - Xây dựng hệ cơ s ở dữ liệu chuyên ngành giáo dục, đào tạo: tích hợp dữ liệu ngành giáo dục đào tạo từ các hệ thống Quản lý học sinh, Quản lý Văn bằng, chứng chỉ, đào tạo nghề,... Toàn tỉnh 2019-2021 2.000 - Nội dung thuê được chuyển vào dự án: Hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống đường truyền cho các hệ thống Xây dựng cơ s ở dữ liệu ngành VHTTDL Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan - Đầu tư xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch, thiết bị công nghệ thông tin, đ ào tạo hướng dẫn sử dụng và quản trị phần mềm quản lý dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch - Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Chuyển đổi, tạo lập CSDL ban đầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan 2019-2020 2.000 - 2 Hệ thống thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Xây dựng hệ thống quan trắc môi trư ờ ng, cảnh báo độ mặn Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan c ó liên quan - Xây dựng hệ thống Quan trắc tự động đo các chỉ số khí tượng thủy văn, môi trường như: lư ợ ng mưa, mực nư ớ c, độ mặn, độ PH, .... - Xây dựng phần mềm phân tích số liệu thu thập từ các thiết bị quan trắc để hỗ trợ công tác vận hành các công tr ình thủy lợi, hỗ trợ công tác Quản lý tình hình ô nhiễm môi trư ờ ng và cung cấp thông tin kịp thời cho người dân, doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. - Lắp đặt các thiết bị quan tr ắc môi trư ờn g để thu thập các chỉ số môi trường tại các khu vực trọng yếu của tỉnh. - Xây dựng hệ th ố ng thu thập và phân tích đánh giá các chỉ tiêu thực tế tại các khu vực có thiết bị cảm biến, thiết bị quan tr ắc từ đó đưa ra các cảnh báo, dự báo. - Lắp đặt các thiết bị quan tr ắc môi trường. - Hệ thống lưu trữ dữ liệu, đường truyền dữ liệu Sở Tài nguyên và Môi trư ờ ng, Sở TT&TT và các cơ quan có liên quan 2019-2021 Thuê dịch vụ CNTT (3 năm) 7.000 - 5.000 Dự án thuộc Đề án Thành phố thông minh Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan - Nâng cấp hệ thống Quản lý đất đai: Phát triển hệ thống Một cửa điện tử đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ Quản lý Đất đai kết hợp hệ thống Bản đồ số (GIS) thành hệ thống iGate-Gis. - Đồng bộ dữ liệu cho các huyện đã tr iển khai hệ thống Vilis. - Nâng cấp hệ thống Quản lý đất đai: Phát tr iển hệ thống Một cửa điện tử kết hợp hệ thống Bản đồ số (GIS) thành hệ thống iGate-Gis. - Triển khai phần mềm Quản lý đất đai cho 3 huyện: Tân Phú Đông, Châu Thành, Tân Phước. - Đồng bộ dữ liệu cho các huyện đã tr iển khai hệ thống Vilis. Sở TTTT, ĐKĐĐ, Cục thuế, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan 2019-2021 Đầu tư 2.000 - Nội dung thuê được chuyển sang đầu tư, tr ang thiết bị phần cứng, lưu trữ tập tr ung tại TTHDL 3 Hạ tầng, dịch vụ hệ thống Chính quyền số Sở Thông tin và Truyền thông Hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ th ố ng đường truyền Các sở, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan - Thuê hạ tầng, Server, hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung cho các hệ thống phục vụ Chính quyền số. - Thuê hạ tầng, Server, hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung, đường truyền,... - Công cụ giám sát hạ tầng, . . . Toàn tỉnh 2019-2021 Thuê dịch vụ CNTT (3 năm) 25.900 - 6.000 Camera thông minh Công an tỉnh và các sở, ngành c ó liên quan - Lắp đặt các camera giao thông, camera an ninh tại các khu vực an ninh, giao thông phức tạp. - Xây dựng hệ thống phần mềm lưu trữ dữ liệu, nhận dạng biển số xe, nhận dạng khuôn mặt người, chức năng cảnh b á o phục vụ công tác tr a cứu thông tin và giám sát vi phạm giao thông, giám sát an ninh,... - Lắp đặt các thiết bị camera, tại các điểm giao thông, khu vực công cộng có tình hình an ninh phức tạp; màn hình hiển thị máy tính giám sát tại cơ quan giám sát, điều phối. Toàn tỉnh 2019-2021 Thuê dịch vụ CNTT (3 năm) - 14.000 Dự án thuộc Đề án Thành phố thông minh Wifi thông minh Sở Văn hóa; doanh nghiệp, người dân - Lắp đặt thiết bị phát sóng (AccessPoint) tại các điểm du lịch, điểm dừng chân, trường học trên địa bàn tỉnh phục vụ truy cập Internet miễn phí cho người dân và du khách. - Xây dựng phần mềm Quản lý các thiết bị phát sóng và định vị thông tin quảng bá du lịch, các chính sách có liên quan. - Lắp đặt thiết bị phát sóng wifi (accessPoint) - Phần mềm quản lý, giám sát hệ thống. Toàn tỉnh 2019-2021 Thuê dịch vụ CNTT (3 năm) - 3.400 Dự án thuộc Đề án Thành phố thông minh Du lịch thông minh Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, người dân, doanh nghiệp - Xây dựng hệ thống cổng thông tin du lịch: quảng bá các địa điểm tham quan du lịch, các khu vui chơi giải trí, các dịch vụ liên quan đến du lịch. - Triển khai hệ thống Quản lý lưu trú khách du lịch: hỗ trợ các cơ sở lưu trú sẽ báo cáo trực tuyến tình hình khách du lịch lưu trú tại cơ s ở đến các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống cho phép cơ s ở lưu trú quản lý hoạt động kinh doanh hằng ngày như: đặt phòng trực tuyến, kiểm soát thời gian ra vào của du khách, doanh thu hàng ngày,... - Triển khai phần mềm quản lý du lịch, quản lý lưu trú. - Hạ tầng đường truyền, hệ thống lưu trữ. Toàn tỉnh 2019-2021 Thuê dịch vụ CNTT (3 năm) - 2.500 Dự án thuộc Đề án Thành phố thông minh 4 Hệ thống đường truyền ngành Y tế Sở Y tế Hệ thống đường truyền ngành Y tế. Các bệnh vi ệ n, cơ s ở Y tế trên địa bàn tỉnh. - Triển khai thuê bao tập trung hệ thống đường truyền chuyên dùng cho các trạm y tế các xã, phường, thị trấn tr ên địa bàn tỉnh. - Hệ thống đường truyền chuyên dùng cho ngành Y tế. Sở Y tế; Các bệnh vi ệ n, cơ s ở Y tế tr ên địa bàn tỉnh 2019-2021 Thuê dịch vụ CNTT (3 năm) 2.900 2.900 Chuyển 900 tr (9 tháng đầu năm 2019) sang dự án Đầu tư thiết bị phần cứng, lưu trữ tập trung tại TTHDL 5 Hệ thống đường truyền ngành Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo Hệ thống đường truyền chuyên dùng cho ngành Giáo dục và đào tạo. Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục trên địa bàn tỉnh. - Triển khai thuê bao tập trung hệ thống đường truyền chuyên dùng cho các cơ s ở giáo dục trên địa bàn tỉnh. - Hệ thống đường truyền chuyên dùng cho ngành Giáo dục và đào tạo. Sở GDĐT và các đơn vị sự nghiệp Giáo dục trên địa b à n tỉnh 2019-2021 Thuê dịch vụ CNTT (3 năm) 8.600 8.600 Chuyển 2,7 tỷ (9 tháng đầu năm 2019) sang dự án Đầu tư thiết bị phần cứng, lưu trữ tập trung tại TTHDL TỔNG CỘNG 74.200 31.800 42.400 Ghi chú : - Tổng mức đầu tư (triệu đồng): 74.200. Trong đó: + Tổng vốn sự nghiệp 31.800 + Tổng vốn sự nghiệp 42.400 - Dự kiến phân kỳ v ố n như sau: Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Tổng Vốn đầu tư 8.000 14.000 9.800 31.800 Vốn sự nghiệp 5.534 18.433 18.433 42.400 PHỤ LỤC SỐ 2 DỰ KIẾN PHÂN KỲ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2019-2021 (Kèm theo Kế hoạch s ố : 219 /KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) TT Tên nhiệm vụ, dự án Chủ đầu tư Hạng mục Thời gian thực hiện Hình thức thực hiện Tổng mức đầu tư Tổng đầu tư Dự kiến chi phí (triệu đồng) Ghi chú Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 2019 2020 2021 2019 2020 2021 1 Hệ thống thông tin Chính quyền số Sở Thông tin và Truyền thông Nâng cấp HTTT dùng chung 2019-2021 Đầu tư 29.800 2.100 100 2.000 Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ Chính quyền số. 2019-2021 9.400 5.000 4.000 400 Xây dựng hệ thống báo cáo đa ngành 201-2020 2.000 500 1.500 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở h ạ tầng đa ngành 2019-2021 3.000 500 1.000 1.500 Xây dựng hệ thống kết nối nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Tiền Giang 2019-2021 1.800 100 600 1.100 Xây dựng Cơ s ở dữ liệu ngành công an 2019-2021 2.000 500 500 1.000 Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý kết cấu h ạ tầng giao thông vận tải 2019-2021 2.500 500 1.000 1.000 Xây dựng Cơ s ở dữ liệu ngành y t ế 2019-2021 3.000 500 1.000 1.500 Xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục 2019-2021 2.000 100 500 1.400 Xây dựng cơ s ở dữ liệu ngành VHTTDL 2019-2020 2.000 100 900 1.000 2 Hệ thống th ô ng tin d ữ liệu tài nguyên môi tr ườ ng Sở Tài nguyên và Môi trường Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường, cảnh báo độ mặn 2019-2021 Thuê DV 7.000 5.000 800 2.100 2.100 Xây dựng cơ s ở dữ liệu đất đai Đầu tư 2.000 100 1.000 900 3 Hạ tầng, dịch vụ hệ thống Chính quyền số Sở Thông tin và Truyền thông Hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống đường truyền 2019-2021 Thuê DV 25.900 6.000 3.000 3.000 Camera thông minh 2019-2021 Thuê DV 14.000 2.000 6.000 6.000 Wifi thông minh 2019-2021 Thuê DV 3.400 600 1.400 1.400 Du lịch thông minh 2019-2021 Thuê DV 2.500 500 1.000 1.000 4 Hệ thống đường truyền ngành Giáo dục và đào t ạ o. Sở Giáo dục và đào tạo Hệ thống đường truyền ngành Giáo dục và đào tạo. 2019-2021 Thuê DV 2.900 2.900 500 1.200 1.200 5 Hệ thống đường truyền ngành Y tế. Sở Y tế Hệ thống đường truyền chuyên dùng cho ngành Y tế. 2019-2021 Thuê DV 8.600 8.600 1.134 3.733 3.733 TỔNG CỘNG 74.200 74.200 8.000 14 . 000 9.800 5.534 18.433 18.433 31.800 42.400