02/2007/TT-BTNMT

Thông tư 02/2007/TT-BTNMT hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 3BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 02/2007/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Để tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn như sau: I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 1.1 Thông tư này quy định nội dung và trách nhiệm quản lý công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (sau đây gọi chung là kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ). 1.2 Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, trừ các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh do các tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. 2. Mục đích kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 2.1 Kiểm tra việc chấp hành các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản khác có liên quan đến công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. 2.2 Phát hiện những sai sót trong quá trình sản xuất để kịp thời loại bỏ các sản phẩm không bảo đảm chất lượng và tìm biện pháp xử lý khắc phục các sai sót nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. 2.3 Xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ đã hoàn thành. 3. Nguyên tắc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 3.1 Việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải được tiến hành thường xuyên trong quá trình sản xuất; kế hoạch kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu phải được lập trên cơ sở tiến độ thi công các công đoạn công trình, sản phẩm. 3.2 Đơn vị thi công công trình, sản phẩm phải tự kiểm tra, nghiệm thu chất lượng tất cả các hạng mục công trình, sản phẩm do mình thi công. 3.3 Chủ đầu tư căn cứ vào hạng mục công việc của công trình, sản phẩm tiến hành kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong quá trình thi công, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đã hoàn thành. 4. Cơ sở pháp lý để kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 4.1 Tiêu chuẩn, quy phạm, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 4.2 Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 5. Hệ thống cơ quan quản lý công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 5.1 Quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định như sau: a) Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; ban hành các văn bản quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quyết định đình chỉ thi công, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm thi công không đúng thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật và kinh tế; Cục Đo đạc và Bản đồ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ thực hiện kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình; c) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ ở địa phương mình. 5.2 Chủ đầu tư sử dụng cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, cơ quan chuyên môn, thành lập hội đồng tư vấn, thuê tổ chức có chức năng tư vấn về đo đạc và bản đồ, thuê chuyên gia để kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm và nghiệm thu công trình, sản phẩm đó. 5.3 Đơn vị thi công sử dụng lực lượng chuyên môn, kỹ thuật của mình để thực hiện việc kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ trong quá trình thi công. 6. Trách nhiệm quản lý công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 6.1 Trách nhiệm của cơ quan quyết định đầu tư a) Thẩm định hồ sơ nghiệm thu; xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành; thẩm định hồ sơ quyết toán và phê duyệt quyết toán các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ của chủ đầu tư; b) Quyết định giải quyết những phát sinh, vướng mắc về công nghệ mà chưa có quy định kỹ thuật về công nghệ đó; giải quyết những phát sinh, vướng mắc về định mức kinh tế khi thay đổi giải pháp công nghệ mà làm tăng giá trị dự toán vượt quá giá trị dự toán đã được phê duyệt; giải quyết những phát sinh về khối lượng khi khối lượng hoàn thành vượt quá năm phần trăm (5%) so với khối lượng đã được phê duyệt; giải quyết việc kéo dài tiến độ thi công công trình, sản phẩm so với tiến độ thi công đã được phê duyệt; c) Quyết định đình chỉ thi công, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm công trình đang thi công không đúng thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật và kinh tế. 6.2 Trách nhiệm của chủ đầu tư a) Bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện đối với các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được giao; b) Quyết định giải quyết những phát sinh, vướng mắc về công nghệ đã có quy định kỹ thuật cụ thể; giải quyết những phát sinh, vướng mắc về định mức kinh tế khi thay đổi giải pháp công nghệ mà không làm tăng giá trị dự toán so với giá trị dự toán đã được phê duyệt; giải quyết những phát sinh về khối lượng khi khối lượng hoàn thành không vượt quá năm phần trăm (5%) so với khối lượng đã được phê duyệt; c) Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ trong quá trình thi công công trình, sản phẩm; kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đối với các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ được giao; d) Quyết định đình chỉ thi công, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm đang thi công không đúng thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật và kinh tế. 6.3 Trách nhiệm của đơn vị thi công a) Tổ chức hệ thống kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm theo đúng chế độ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; b) Thực hiện đúng thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật và kinh tế; c) Chịu sự giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu của chủ đầu tư, của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm; d) Trường hợp có thay đổi về giải pháp công nghệ, thiết kế kỹ thuật, định mức kinh tế, khối lượng công việc, tiến độ thi công so với dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt thì phải báo cáo kịp thời với chủ đầu tư và chỉ được thực hiện sau khi có trả lời bằng văn bản của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư; đ) Bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ công trình, sản phẩm do đơn vị mình thi công; trường hợp công trình, sản phẩm chưa đạt chất lượng thì phải làm bù hoặc làm lại bằng kinh phí của mình. 7. Chế độ báo cáo trong quá trình thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 7.1 Trước ngày 20 hàng tháng, đơn vị thi công phải gửi báo cáo về chất lượng, khối lượng, tiến độ đã thực hiện đến chủ đầu tư. 7.2 Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ khi hoàn thành từng công đoạn của công trình, sản phẩm và trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ khi hoàn thành toàn bộ công trình, sản phẩm, chủ đầu tư phải gửi báo cáo về chất lượng, khối lượng, tiến độ đã thực hiện đến cơ quan quyết định đầu tư. 8. Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 8.1 Kinh phí thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do chủ đầu tư thực hiện được xác định trong tổng dự toán của công trình, sản phẩm theo quy định hiện hành. 8.2. Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do đơn vị thi công thực hiện được tính trong đơn giá dự toán của công trình, sản phẩm theo quy định hiện hành. II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, MỨC ĐỘ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 1. Lập kế hoạch kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện công trình, sản phẩm 1.1 Đơn vị thi công lập kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm; gửi báo cáo về kế hoạch đó đến chủ đầu tư trước khi thi công; tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập trong quá trình thi công. 1.2 Chủ đầu tư lập kế hoạch kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm phù hợp với tiến độ thi công công trình, sản phẩm đã được phê duyệt và phù hợp về thời gian với kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu của đơn vị thi công; thông báo kế hoạch đó cho đơn vị thi công trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu của đơn vị thi công; tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập. 2. Nội dung kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ Nội dung kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ bao gồm các hạng mục được quy định chi tiết tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. Phương pháp và mức độ kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ của chủ đầu tư Việc kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công được thực hiện theo phương pháp sau: 3.1 Phương pháp kiểm tra trong quá trình thi công công trình, sản phẩm gồm: a) Đánh giá về chất lượng trên cơ sở thực hiện lại nội dung của đơn vị thi công thực hiện các hạng mục công việc của công trình, sản phẩm so với tiêu chuẩn, quy phạm, quy định về kỹ thuật và kinh tế, nội dung thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt; b) Xác định khối lượng các hạng mục đã hoàn thành so với tiến độ thi công đã được phê duyệt, được giao nhiệm vụ hoặc được ghi trong các phụ lục của hợp đồng. 3.2 Phương pháp thẩm định chất lượng, xác định khối lượng đối với hạng mục hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm đã hoàn thành a) Đối với các công trình, sản phẩm chỉ có thể thực hiện bằng một phương pháp công nghệ thì chất lượng được thẩm định trên cơ sở thực hiện lại các hạng mục công việc của công trình, sản phẩm đó theo tỷ lệ phần trăm (%) được quy định tương ứng với từng hạng mục công việc tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Đối với các công trình, sản phẩm có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp công nghệ khác nhau thì chất lượng được thẩm định trên cơ sở thực hiện các hạng mục công việc của công trình, sản phẩm đó bằng phương pháp công nghệ khác với phương pháp công nghệ đã thi công theo tỷ lệ phần trăm (%) được quy định tương ứng với từng hạng mục công việc tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Đối với các công trình, sản phẩm có thể thực hiện thẩm định chất lượng sản phẩm cuối cùng của công trình bằng phương pháp tổng hợp thì cơ quan thực hiện kiểm tra, nghiệm thu lập phương án thẩm định chất lượng trình chủ đầu tư phê duyệt; việc phê duyệt được thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. d) Đánh giá tính phù hợp của các hạng mục sản phẩm so với tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trên cơ sở phân tích các biên bản kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công, báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công, biên bản kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công của chủ đầu tư theo phương pháp quy định tại điểm 3.1 của khoản này, kết quả thẩm định chất lượng của chủ đầu tư theo phương pháp quy định tại tiết a và tiết b của điểm này; đ) Đánh giá về hình thức của các hạng mục sản phẩm so với các quy định kỹ thuật hiện hành; e) Dựa vào kết quả thẩm định chất lượng theo phương pháp quy định tại tiết a, b và c điểm này, xác định khối lượng của các hạng mục sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và các hạng mục sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng. 4. Nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 4.1 Chủ đầu tư thực hiện việc nghiệm thu công trình, sản phẩm trên cơ sở xác định các nội dung sau: a) Tổng khối lượng đã thực hiện đạt chất lượng kỹ thuật so với khối lượng được phê duyệt trong thiết kế kỹ thuật - dự toán; b) Mức độ khó khăn đối với các hạng mục công việc của công trình, sản phẩm; c) Định mức, đơn giá được áp dụng cho công trình, sản phẩm. 4.2 Các trường hợp có điều chỉnh về phương pháp công nghệ, thiết kế kỹ thuật, định mức kinh tế, đơn giá sản phẩm, khối lượng công việc so với dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán thì Chủ đầu tư xem xét nghiệm thu và xử lý như sau: a) Trường hợp đã có văn bản đồng ý cho phép điều chỉnh của cấp có thẩm quyền thì chấp nhận nghiệm thu; b) Trường hợp không có văn bản đồng ý cho phép điều chỉnh của cấp có thẩm quyền thì phải báo cáo cơ quan quyết định đầu tư để giải quyết. 5. Trình tự, thủ tục kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 5.1 Trong quá trình kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm phải lập Phiếu ghi ý kiến kiểm tra đối với các hạng mục đã được kiểm tra theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này. Phiếu ghi ý kiến kiểm tra được đóng thành tập và lưu tại cơ quan thực hiện kiểm tra trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày công trình, sản phẩm được quyết toán. Khi kết thúc kiểm tra từng công đoạn, hạng mục công việc, chủ đầu tư phải lập Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng đã hoàn thành trên cơ sở tổng hợp các phiếu ghi ý kiến kiểm tra theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của chủ đầu tư đối với đơn vị thi công được lập thành ba (03) bản; một (01) bản đưa vào hồ sơ nghiệm thu, một (01) bản gửi cho đơn vị thi công, một (1) bản lưu ở cơ quan thực hiện kiểm tra. 5.2 Khi kết thúc công trình chủ đầu tư phải tiến hành thẩm định chất lượng theo phương pháp nêu tại điểm 3.2 khoản 3 và lập báo cáo thẩm định theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 5.3 Khi hoàn thành công trình, sản phẩm, đơn vị thi công phải lập Hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm. Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công được lập thành hai (2) bộ: một (01) bộ gửi cho chủ đầu tư, một (01) bộ lưu tại đơn vị thi công. Hồ sơ gồm: a) Công văn đề nghị nghiệm thu công trình, sản phẩm; b) Báo cáo tổng kết kỹ thuật lập theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Báo cáo kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, sản phẩm của đơn vị thi công theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này; d) Báo cáo về những phát sinh, vướng mắc về công nghệ; về định mức kinh tế - kỹ thuật; về khối lượng và những vấn đề khác (nếu có) so với thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt và văn bản chấp nhận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền. 5.4 Sau khi nhận được Hồ sơ nghiệm thu hợp lệ đối với công trình, sản phẩm của đơn vị thi công, chủ đầu tư thực hiện việc nghiệm thu công trình, sản phẩm theo nội dung nêu tại khoản 4 Mục này; thời gian nghiệm thu không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với mỗi hồ sơ; kết quả nghiệm thu được lập thành Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 5.5 Khi kết thúc nghiệm thu, chủ đầu tư phải lập Hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm; Hồ sơ nghiệm thu của chủ đầu tư được lập thành ba (03) bộ: một (01) bộ lưu tại chủ đầu tư, một (01) bộ giao nộp kèm theo sản phẩm, một (01) bộ gửi cơ quan quyết định đầu tư. Hồ sơ bao gồm: a) Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật - dự toán, văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư; b) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công lập theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Báo cáo giám sát thi công về khối lượng, phân loại khó khăn, tiến độ thực hiện công trình, sản phẩm của chủ đầu tư lập theo Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư này; d) Báo cáo về khối lượng phát sinh, những vướng mắc đã giải quyết so với thiết kế kỹ thuật - dự toán và văn bản chấp nhận những phát sinh, giải quyết vướng mắc đó của cấp có thẩm quyền; đ) Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót theo yêu cầu của chủ đầu tư và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm của chủ đầu tư (nếu có); e) Báo cáo thẩm định chất lượng của chủ đầu tư đối với công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này; g) Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 5.6 Sau khi nhận được Hồ sơ nghiệm thu hợp lệ đối với công trình, sản phẩm của chủ đầu tư, cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan được cơ quan quyết định đầu tư ủy nhiệm (sau đây gọi chung là cơ quan quyết định đầu tư) có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, chính xác của Hồ sơ nghiệm thu; thời gian kiểm tra không quá năm (05) ngày làm việc đối với mỗi hồ sơ; có trách nhiệm lập Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành đối với công trình, sản phẩm theo Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư này. 6. Giao nộp sản phẩm và quyết toán công trình, sản phẩm 6.1 Danh mục sản phẩm giao nộp bao gồm toàn bộ sản phẩm của các hạng mục công trình đo đạc và bản đồ đã phê duyệt trong dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được nghiệm thu, xác nhận khối lượng, chất lượng. 6.2 Các sản phẩm phải giao nộp nêu tại điểm 6.1 khoản này được lưu trữ tại nơi do cơ quan quyết định đầu tư chỉ định. 6.3 Sau khi có văn bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm . Hồ sơ quyết toán bao gồm: a) Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập theo Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật - dự toán của cơ quan có thẩm quyền; c) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với đơn vị thi công; d) Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, sản phẩm; đ) Văn bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư; e) Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm; g) Đối với các công trình được thi công trong nhiều năm thì phải lập thêm Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình, sản phẩm theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này. Hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm được lập thành ba (3) bộ; một (01) bộ lưu tại chủ đầu tư, một (01) bộ gửi cho cơ quan quyết định đầu tư, một (01) bộ gửi cho đơn vị thi công. III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 1. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 657/QĐ-ĐC ngày 04 tháng 11 năm 1997 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chính về việc ban hành Quy chế quản lý chất lượng công trình - sản phẩm đo đạc - bản đồ và Quyết định số 658/QĐ-ĐC ngày 04 tháng 11 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính về việc ban hành Hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu công trình - sản phẩm đo đạc - bản đồ. 2. Tổ chức thực hiện Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; các đơn vị, tổ chức khác có liên quan thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện Thông tư này. Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ảnh về Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xem xét, giải quyết./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc Hội - Văn phòng Chính phủ - Toà án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Website Chính phủ; - Các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Bộ; - Lưu: VT, PC, ĐĐBĐ. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đặng Hùng Võ PHẦN PHỤ LỤC, CÁC MẪU ( Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Phụ lục số 01 Mức kiểm tra các hạng mục công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ Phụ lục số 02 Danh mục công trình, sản phẩm giao nộp sau kiểm tra nghiệm thu Mẫu số 1 Phiếu ghi ý kiến kiểm tra Mẫu số 2 Biên bản kiểm tra chất lượng Mẫu số 3 Báo cáo thẩm định chất lượng công trình sản phẩm Mẫu số 4 Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công Mẫu số 5 Báo cáo kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công Mẫu số 6 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình sản phẩm Mẫu số 7 Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm Mẫu số 8 Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ Mẫu số 9 Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm Mẫu số 10 Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình Phụ lục số 1 MỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ STT Tên công việc, sản phẩm & hạng mục kiểm tra Đơn vị tính Mức kiểm tra % Ghi chú Đv.Thi công Chủ đầu tư (1) (2) (3) (4) (5) (6) I. Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở Quốc gia, hệ thống điểm đo đạc chuyên dụng I.1 Chọn điểm, đúc mốc, chôn mốc, xây bệ, làm tường vây, vẽ ghi chú điểm (các điểm thiên văn, trọng lực, tọa độ, độ cao Nhà nước, điểm toạ độ địa chính). - Chọn điểm, vị trí so với thiết kế, tầm thông suốt tới các điểm liên quan, thông hướng khi đo: +Theo đồ giải trên bản đồ +Thực địa Điểm Điểm 100 20 30 5 Phiếu YKKT Phiếu YKKT - Đúc mốc: Chất lượng và quy cách Mốc 100 30 Phiếu YKKT - Chôn mốc: Đào bới để kiểm tra quy cách chôn, quy cách gắn mốc Mốc 20 5 Phiếu YKKT - Xây bệ thiên văn: Đào bới kiểm tra quy cách chôn, chất lượng, đo kích thước; - Làm tường vây: Đào bới kiểm tra quy cách chôn, chất lượng, đo kích thước; - Giấy ghi chú điểm & các tài liệu liên quan: Bệ Tg. vây 20 20 5 5 Phiếu YKKT Phiếu YKKT + Nội dung, hình thức ghi chú điểm và biên bản bàn giao mốc Mốc 100 30 Phiếu YKKT + Kiểm tra ngoài thực địa -nt- 20 5 Phiếu YKKT I. 2 Đo ngắm - Tài liệu kiểm định máy, mia và các thiết bị kỹ thuật có liên quan Máy 100 20 Phiếu YKKT - Sơ đồ, đồ hình đo nối, tuyến đo so với thiết kế Điểm, tuyến 100 100 Phiếu YKKT - Tài liệu đo ngắm: Sổ đo, sổ ghi nhật ký và các tài liệu liên quan -nt- 50 20 Phiếu YKKT - Đo kiểm tra: + Độ cao, trọng lực Đoạn 5 3 Kết quả đo + Toạ độ Điểm 5 3 Kết quả đo - Kết quả tính toán khái lược và đánh giá độ chính xác kết quả đo -nt- 100 20 Phiếu YKKT I. 3 Tính toán, bình sai - Sơ đồ tính toán, bình sai -nt- 100 100 Phiếu YKKT - Sai số khép hình, khép cực, các điều kiện khác -nt- 100 30 Phiếu YKKT - Sai số khép đường, các vòng khép độc lập (nếu có) đối với đo dẫn độ cao, trọng lực Đường 100 30 Phiếu YKKT - Tài liệu tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác, bảng thành quả, các loại tài liệu liên quan -nt- 100 30 Phiếu YKKT I. 4 Tính đồng bộ, hợp lý - Kiểm tra tính đồng bộ, hợp lý, lôgíc của các tài liệu, thành quả -nt- 100 100 Phiếu YKKT STT Tên công việc, sản phẩm & hạng mục kiểm tra Đơn vị tính Mức kiểm tra % Ghi chú Đv.Thi công Chủ đầu tư (1) (2) (3) (4) (5) (6) II. Chụp ảnh máy bay II.1 Bay chụp ảnh - Ranh giới khu bay chụp P.khu 100 100 Phiếu YKKT - Độ cao bay, tỷ lệ ảnh, độ phủ p,q Đg.bay 100 20 Phiếu YKKT - Góc nghiêng Tờ ảnh 50 10 Phiếu YKKT - Góc lệch xoay Cặp ảnh 100 20 Phiếu YKKT - Độ cong đường bay Đg. bay 50 20 Phiếu YKKT - Khu vực chụp sót, hở, mây che K.vực 100 30 Phiếu YKKT - Bản đồ vị trí tâm ảnh Bản đồ 100 100 Phiếu YKKT II. 2 Chất lượng xử lý phim, ảnh - Độ mờ, độ tương phản, độ rõ nét và độ phân biệt của hình ảnh + Bằng mắt thường + Bằng máy đo phản quang Tờ 100 30 30 5 Phiếu YKKT Phiếu YKKT - Độ ép phẳng M. hình, 50 10 Rải đều trong các đường bay II. 3 Các tài liệu khác: - Tọa độ tâm chiếu hình Tệp tọa độ, tệp số liệu 100 20 Phiếu YKKT - Các tài liệu khác (nếu có) Tài liệu 100 100 Phiếu YKKT III Thu nhận ảnh vệ tinh - Độ che phủ mây, độ rõ nét, độ cao bay chụp, tỷ lệ ảnh - Độ mờ, độ tương phản và độ phân biệt của hình ảnh Tờ -nt- 100 100 20 20 Phiếu YKKT Phiếu YKKT IV Thành lập bản đồ gốc: Bản đồ địa hình (đo vẽ bằng ảnh hàng không, đo vẽ toàn đạc, hiện chỉnh bằng ảnh hàng không, ảnh viễn thám, biên vẽ bản đồ), BĐĐC cơ sở từ ảnh hàng không; bản đồ địa hình đáy biển; bản đồ chuyên ngành, bản đồ chuyên đề IV. 1 Cơ sở toán học: - Các tham số Hệ quy chiếu, chia mảnh bản đồ - Triển điểm góc khung, kích thước khung, đường chéo khung mảnh bản đồ, lưới Km, triển điểm tọa độ, tọa độ địa lý Mảnh Mảnh 100 100 30 10 Phiếu YKKT Phiếu YKKT IV. 2 Đo ngắm - Tài liệu kiểm nghiệm máy móc và thiết bị kỹ thuật liên quan, sổ đo trong quá trình: + Đo nối khống chế ảnh + Đo lưới đo vẽ Thiết bị Thiết bị 100 100 0 0 Phiếu YKKT Phiếu YKKT + Đo vẽ bù, đo chi tiết bản đồ địa hình, bản đồ ĐCCS, bản đồ ĐH đáy biển, xác định góc lệch nam châm Thiết bị 100 0 Phiếu KT - Sơ đồ thi công Sơ đồ 100 100 Phiếu YKKT - Đối với bản đồ ĐHĐB cần kiểm tra thêm : + Bố trí các điểm mực nước, đo mực nước, đo độ cao đến các điểm mực nước Tài liệu 100 30 Phiếu YKKT STT Tên công việc, sản phẩm & hạng mục kiểm tra Đơn vị tính Mức kiểm tra % Ghi chú Đv.Thi công Chủ đầu tư (1) (2) (3) (4) (5) (6) + Sổ đo & sơ đồ đo nghiệm triều Sổ , SĐ 50 0 Phiếu YKKT + Đo tuyến kiểm tra Tuyến 10 0 Kq.kiểm tra - Tính toán kết quả đo, phương pháp đo tọa độ và độ cao, đánh giá độ chính xác Điểm 100 20 -nt- - Tài liệu tính toán mặt phẳng, độ cao Tài liệu 100 20 -nt- IV. 3 Thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính cơ sở bằng phương pháp ảnh máy bay 1. Khống chế ảnh mặt phẳng & độ cao ngoài trời - Chọn chích: + Sơ đồ vị trí điểm khống chế mặt phẳng, độ cao trên ảnh so với thiết kế Điểm 100 50 Phiếu YKKT + Vị trí các điểm khống chế ảnh mặt phẳng, độ cao tại thực địa so với trên ảnh Điểm 30 5 Phiếu YKKT - Tu chỉnh các điểm khống chế trên mặt trái, mặt phải của ảnh Điểm 100 30 Phiếu YKKT 2. Điều vẽ ảnh - Tu chỉnh ảnh điều vẽ Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Tiếp biên -nt- 100 30 Phiếu YKKT - Tính đầy đủ, chính xác biểu thị các nội dung bằng quan sát lập thể -nt- 10 3 Phiếu YKKT - Sử dụng các ký hiệu -nt- 100 30 Phiếu YKKT - Điều vẽ thực địa: + Điều vẽ theo mảnh -nt- 50 10 Phiếu YKKT + Điều vẽ theo ảnh ảnh 50 10 Phiếu YKKT - Đo vẽ bù: Tài liệu đo vẽ, cách biểu thị Mảnh 100 10 Phiếu YKKT - Xác định góc lệch nam châm: + Thành quả đo góc lệch nam châm Điểm 100 30 Phiếu YKKT + Đo kiểm tra xác định góc lệch nam châm -nt- 10 3 Phiếu YKKT 3. Tăng dày khống chế ảnh nội nghiệp - Sơ đồ thiết kế khối tính Sơ đồ 100 100 Phiếu YKKT - Định hướng Mô hình 50 3 Phiếu YKKT - Chọn chích và đo điểm Mô hình 30 3 Phiếu YKKT - Kết quả tính toán, bình sai khối: Khối 100 50 Phiếu YKKT - Tiếp biên giữa các khối, tiếp biên với khu đo lân cận Khối 100 20 Phiếu YKKT 4. Đo vẽ nội dung bản đồ ở nội nghiệp - Độ chính xác định hướng mô hình M. hình 30 3 Phiếu YKKT - Độ chính xác vẽ dáng đất, địa vật: + Bằng mắt thường Mảnh 50 10 Phiếu YKKT + Đo trực tiếp bằng máy (xác định một số điểm độ cao so, mặt phẳng với ghi chú và vị trí thể hiện trên bản đồ) Mảnh 20 3 Phiếu YKKT - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu, tu chỉnh bản vẽ -nt- 50 20 Phiếu YKKT - Độ chính xác điểm KT tọa độ & độ cao Điểm 100 30 Phiếu YKKT - Tiếp biên -nt- 100 30 Phiếu YKKT - Kiểm tra thực địa: + Độ chính xác biểu thị dáng địa hình Mảnh 20 5 Kết quả KT + Vị trí tương hỗ các địa vật quan trọng Mảnh 50 5 Phiếu YKKT + Hình thể, kích thước các thửa (đối với BĐĐCCS) Mảnh 30 5 Tài liệu KT STT Tên công việc, sản phẩm & hạng mục kiểm tra Đơn vị tính Mức kiểm tra % Ghi chú Đv. thi công Chủ đầu tư (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6. Biên tập BĐĐC cơ sở theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn - Mức đầy đủ các yếu tố nội dung BĐĐC cơ sở so bản đồ gốc đo vẽ, cơ sở pháp lý (xác nhận trên bản đồ) Mảnh 50 20 Phiếu YKKT - Trình bày trong, ngoài khung, nhân bản bản đồ, sự đồng nhất giữa các tài liệu -nt- 100 30 Phiếu YKKT - Tài liệu thống kê diện tích Tài liệu 100 100 Phiếu YKKT 7. Bình đồ ảnh - Chất lượng hình ảnh: Độ sắc nét, độ phản sai của hình ảnh Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Độ chính xác bình đồ ảnh: + Độ chính xác lập DTM + Sai số xê dịch vị trí điểm ảnh, sai số cắt ghép. Mảnh Mảnh 50 50 10 10 Phiếu YKKT Phiếu YKKT + Sai số vị trí các điểm KT theo mảnh Điểm 30 5 Phiếu YKKT - Tiếp biên giữa các mảnh Mảnh 50 10 Phiếu YKKT IV. 4 Đo vẽ bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc - Tính chính xác, đầy đủ thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu, tu chỉnh bản vẽ theo quy định Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Dáng đất so với độ cao các điểm ghi chú Mảnh 100 20 Phiếu YKKT - Kiểm tra thực địa: + Dáng địa hình Mảnh 20 5 Kết quả KT + Vị trí tương hỗ các địa vật quan trọng Mảnh 50 5 Phiếu YKKT IV. 5 Thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp biên vẽ, hiện chỉnh 1. Biên vẽ, liên biên bản đồ - Cắt dán lam biên vẽ hoặc ghép tài liệu trên lam biên vẽ ( nếu tài liệu bản đồ dạng số ), Mảnh 100 10 Phiếu YKKT - Tính đầy đủ, chính xác tài liệu gốc biên vẽ với ký hiệu, quy phạm, hướng dẫn biên tập, lấy bỏ tổng hợp dáng đất, địa vật và màu sắc chữ trên gốc biên vẽ Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Tương quan vị trí giữa các yếu tố nội dung trên các bản biên vẽ tách nội dung ( trường hợp biên vẽ tách bản ) hoặc trên các bản liên biên tách màu( liên biên tách màu ) Mảnh 50 10 Phiếu YKKT - Tính hợp lý việc sử dụng ký hiệu, kích thước ký hiệu, kiểu chữ, nét vẽ Mảnh 50 10 Phiếu YKKT - Hoàn thiện bản vẽ Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Tiếp biên Mảnh 100 30 Can K.tra 2. Hiện chỉnh bản đồ - Bản gốc chỉnh sửa + Mức độ đầy đủ của nội dung và độ chính xác vị trí của các yếu tố hiện chỉnh Mảnh 100 20 Phiếu YKKT + Độ chính xác ký hiệu, cỡ chữ, nét vẽ, tính chỉnh hợp các yếu tố theo quy định Mảnh 100 10 Phiếu YKKT - Bình đồ ảnh + Điều vẽ nội nghiệp, đo vẽ trên máy Mảnh 100 10 Phiếu YKKT + Điều vẽ, đo vẽ bù ngoại nghiệp (thực địa) Mảnh 100 5 Phiếu YKKT + Kết quả chuyển vẽ Mảnh 100 20 - Tiếp biên Mảnh 100 30 Can K.tra - Hoàn thiện bản vẽ, Mảnh 100 50 Phiếu YKKT Các mục khác thực hiện như mục IV.1và IV.2 STT Tên công việc, sản phẩm & hạng mục kiểm tra Đơn vị tính Mức kiểm tra % Ghi chú Đv.Thi công Chủ đầu tư (1) (2) (3) (4) (5) (6) IV. 6 Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển - Nội dung bản đồ, lấy bỏ tổng hợp, tu chỉnh bản vẽ Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Dáng địa hình so với ghi chú độ sâu Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Tiếp biên Mảnh 100 30 Phiếu YKKT Các mục khác thực hiện như IV.1, IV.2 IV. 7 Xây dựng bản tác giả bản đồ chuyên ngành, chuyên đề - Tính chính xác, đầy đủ của nội dung bản đồ chuyên đề so với thiết kế ký thuật – dự toán, so với số liệu gốc, và kế hoạch biên tập Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Tính mỹ thuật trình bày bản vẽ Mảnh 100 10 Phiếu YKKT - Tính chỉnh hợp của bản đồ với các bản đồ khác trong cùng tập bản đồ Các mục khác như IV.1 Mảnh 50 5 Phiếu YKKT IV. 8 Dữ liệu bản đồ dạng số 1 .Tính thống nhất tên thư mục, tên file, khuôn dạng của dữ liệu dạng số. Mảnh 100 10 K.tra trên máy Phiếu YKKT 2 . Cấu trúc của nhóm, lớp, mã đối tượng. Mảnh 70 20 K.tra trên máy Phiếu YKKT 3. Mức độ đầy đủ về nội dung và độ chính xác vị trí của các yếu tố: K.tra trên máy, bản đồ in phun, Phiếu YKKT + Mức độ đầy đủ của nội dung. Mảnh 70 20 Phiếu YKKT + Gán thuộc tính cho các đối tượng Mảnh 70 20 Phiếu YKKT + Độ chính xác vị trí đối tượng Mảnh 70 20 Phiếu YKKT + Tính liên tục của các yếu tố đường nét + Tính chuẩn xác việc gán giá trị độ cao cho các yếu tố địa hình Mảnh Mảnh 70 70 20 20 Phiếu YKKT Phiếu YKKT + Chất lượng các vùng. + Tiếp biên Mảnh Mảnh 70 70 20 20 Phiếu YKKT 4. Dữ liệu ghi trên đĩa CD: + Số lượng tệp + Tên thư mục, tên tệp + Chất lượng các tệp ghi Mảnh Mảnh Mảnh 100 100 100 30 30 30 Phiếu YKKT Phiếu YKKT Phiếu YKKT 5 . Khi số hoá, nắn chuyển bản đồ từ HN-72 về VN-2000, cần kiểm tra thêm: - Chất lượng tệp ảnh quét tài liệu bản đồ Mảnh 50 20 Phiếu YKKT - Kết quả tính chuyển toạ độ điểm để nắn ảnh từ HN-72 sang VN-2000 Điểm 100 30 Phiếu YKKT - Nắn ảnh quét bản đồ: + Số lượng điểm nắn; + Sai số nắn ảnh; + Tiếp biên ảnh nắn Mảnh 100 100 100 20 20 20 Phiếu YKKT Phiếu YKKT Phiếu YKKT - Nội dung số hoá so với bản đồ gốc Mảnh 50 20 Phiếu YKKT - Tính thống nhất của bản đồ (đối với bản đồ địa chính) sau số hoá và tính chuyển về VN-2000 Mảnh 50 20 Phiếu YKKT STT Tên công việc, sản phẩm & hạng mục kiểm tra Đơn vị tính Mức kiểm tra % Ghi chú Đv.Thi công Chủ đầu tư (1) (2) (3) (4) (5) (6) IV. 9 Chế in và in bản đồ 1. Thanh vẽ bản đồ (công nghệ truyền thống) - Tính chính xác, đầy đủ nội dung so với các bản gốc biên vẽ, ký hiệu hướng dẫn biên tập Mảnh 100 20 Phiếu YKKT - Nét vẽ, kích thước ký hiệu, chữ nếu thanh vẽ tách màu thì tính chính xác của tách nội dung theo màu và tương quan vị trí giữa các yếu tố trên các bản tách Mảnh 100 20 Phiếu YKKT - Biên tập ra phim: +Tính đầy đủ của nội dung, biên tập trình bày một số yếu tố nội dung cho phù hợp với bản đồ in trên giấy Mảnh 100 20 Phiếu YKKT + Kiểm tra phim tách màu Mảnh 100 20 Phiếu YKKT - Chất lượng bản vẽ Mảnh 100 20 Phiếu YKKT - Tiếp biên Mảnh 100 20 Can K.tra 2. Bản in thử, in thật In thử: - Tính đầy đủ của nội dung và tính chính xác về màu sắc, bản in so với bản gốc và ký hiệu Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Độ chính xác in chồng màu và chất lượng in Mảnh 100 30 Phiếu YKKT - Tiếp biên với các bản đồ đã in Mảnh 100 30 Phiếu YKKT In thật: - Tính đầy đủ của nội dung, độ chuẩn xác về mầu sắc so với bản đồ gốc in và mẫu in thử Mảnh 100 10 Phiếu YKKT - Chất lượng, chủng loại giấy in bản đồ Mảnh 100 10 Phiếu YKKT - Chất lượng bản in ( nét, màu, độ sạch, độ chuẩn xác in chồng màu ) Mảnh 100 10 Phiếu YKKT - Tiếp biên bản đồ in Mảnh 100 20 Phiếu YKKT V Lý lịch bản đồ + Nội dung ghi chép & mức độ đầy đủ, tính chuẩn xác số liệu của lý lịch bản đồ theo đúng quy định Quyển 100 20 Phiếu YKKT + Tệp lý lịch dạng số Mảnh 100 30 Phiếu YKKT VI Biên soạn các thành quả, sản phẩm - Tính chính xác điền viết các số liệu tọa độ, độ cao & số liệu liên quan Bảng T.quả 100 20 Phiếu YKKT - Phần thuyết minh (phần lời, số liệu minh hoạ) Tài liệu 100 100 Phiếu YKKT - Sơ đồ Sơ đồ 100 100 Phiếu YKKT - Chuẩn cơ sở dữ liệu theo quy định Sản phẩm 100 50 Phiếu YKKT VII Báo cáo kỹ thuật (kèm theo sản phẩm) - Nội dung báo cáo kỹ thuật theo đúng các yêu cầu quy phạm, quy trình kỹ thuật B. cáo 100 100 Phiếu YKKT - Tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của các văn bản, các biện pháp giải quyết -nt- 100 100 Phiếu YKKT -Các phụ lục, nội dung có tương ứng với phần lời, trình bày đúng quy định, rõ, sạch, đẹp -nt- 100 100 Phiếu YKKT Phụ lục số 2 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM GIAO NỘP SAU KIỂM TRA NGHIỆM THU I. Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở Quốc gia, hệ thống điểm đo đạc chuyên dụng bao gồm: 1. Sản phẩm giao nộp của công đoạn chọn điểm, đúc mốc, chôn mốc, xây bệ, làm tường vây, vẽ ghi chú điểm (các điểm thiên văn, trọng lực, tọa độ, độ cao Nhà nước, điểm toạ độ địa chính) gồm: - Giấy ghi chú điểm & sơ đồ hệ thống điểm; - Biên bản bàn giao mốc. 2. Sản phẩm giao nộp công đoạn đo ngắm gồm: - Tài liệu kiểm định máy, mia và các thiết bị kỹ thuật có liên quan; - Sơ đồ, đồ hình đo nối, tuyến đo; - Tài liệu đo ngắm bao gồm sổ đo, sổ ghi nhật ký và các tài liệu liên quan; - Kết quả tính toán khái lược và đánh giá độ chính xác kết quả đo. 3. Sản phẩm giao nộp tính toán, bình sai - Sơ đồ tính toán, bình sai; - Sai số khép hình, khép cực, các điều kiện khác; - Sai số khép đường, các vòng khép độc lập (nếu có) đối với đo dẫn độ cao, trọng lực - Tài liệu tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác, bảng thành quả, các loại tài liệu liên quan. II. Tài liệu không ảnh: 1. Sản phẩm giao nộp của công đoạn c hụp ảnh máy bay gồm: - Sơ đồ bay chụp ảnh; - Phim, ảnh chụp; - Tệp ghi tọa độ tâm chiếu hình (bảng thành quả tính toán, bình sai); - Sơ đồ tọa độ tâm chiếu hình; - Các tài liệu khác (nếu có). 2. S ản phẩm giao nộp của công đoạn thu nhận ảnh vệ tinh gồm: - Sơ đồ khu vực thu nhận ảnh vệ tinh; - Phim, ảnh thu nhận; - Các thông tin, tài liệu liên quan tới phim, ảnh thu nhận; - Các tài liệu khác (nếu có). III. Sản phẩm giao nộp của công đoạn thành lập bản đồ gốc: Bản đồ địa hình (đo vẽ bằng ảnh hàng không, đo vẽ toàn đạc, hiện chỉnh bằng ảnh hàng không, ảnh viễn thám, biên vẽ bản đồ); bản đồ địa chính cơ sở từ ảnh hàng không; bản đồ địa hình đáy biển; bản đồ chuyên ngành, bản đồ chuyên đề bao gồm: 1. Sản phẩm giao nộp của công đoạn thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính cơ sở bằng phương pháp ảnh máy bay bao gồm: a) Tài liệu đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp: - Tài liệu kiểm nghiệm máy móc và thiết bị kỹ thuật liên quan; - Sơ đồ thi công; - Các loại sổ đo trong quá trình đo nối khống chế ảnh, đo lưới đo vẽ, đo vẽ bù, đo chi tiết bản đồ địa hình, bản đồ địa chính cơ sở, xác định góc lệch nam châm; - Sơ đồ vị trí điểm khống chế mặt phẳng, độ cao; sơ đồ thiết kế khối tính; - Tài liệu tính toán mặt phẳng, độ cao, bảng thành quả tọa độ và độ cao và đánh giá độ chính xác; tệp dữ liệu đo và tệp tính toán bình sai khống chế ảnh. - Ảnh khống chế đã tu chỉnh các điểm khống chế trên mặt trái, mặt phải của ảnh. b) Tài liệu điều vẽ ảnh: - Ảnh điều vẽ đã tu chỉnh; c) Tài liệu đo vẽ bù(nếu có) d) Sản phẩm giao nộp công đoạn tăng dày khống chế ảnh nội nghiệp: - Sơ đồ thiết kế tăng dày điểm khống chế ảnh nội nghiệp; - Tệp dữ liệu ảnh quét và tăng dày(tăng dày trên trạm ảnh số); - Phim và ảnh khống chế tăng dày đã tu chỉnh(công nghệ truyền thống); - Kết quả tính toán, bình sai khối in trên giấy và tệp ghi dữ liệu; - Lý lịch bản đồ. đ) Sản phẩm giao nộp đo vẽ nội dung bản đồ ở nội nghiệp: - Tệp dữ liệu bản đồ gốc đo vẽ trên trạm ảnh số; - Bản đồ gốc in trên diamat; - Tệp dữ liệu bản đồ gốc ghi trên đĩa CD; - Lý lịch bản đồ. e) Sản phẩm bình đồ ảnh: - Bình đồ ảnh in trên giấy; - Tệp ghi dữ liệu bình đồ ảnh số trên đĩa CD; - Tệp ghi dữ liệu mô hình số địa hình trên địa CD; - Lý lịch bản đồ. f) Sản phẩm bản đồ địa chính cơ sở bao gồm: - Bao gồm các sản phẩm bắt buộc theo các công đoạn Điểm 1; - Bản đồ đường nét (kích thước 70 cm x 90 cm) biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn in trên giấy và tệp dữ liệu bản đồ ghi trên đĩa CD; - Bản đồ đường nét và nền ảnh (kích thước 70 cm x 90 cm) biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn in trên giấy và tệp dữ liệu bản đồ ghi trên đĩa CD; - Sơ đồ phân mảnh; - Sổ thống kê diện tích (trên giấy và trên địa CD). 2. Sản phẩm giao nộp của công đoạn thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc bao gồm: - Tài liệu kiểm nghiệm máy móc và thiết bị kỹ thuật liên quan; - Sơ đồ phân mảnh thi công, sơ đồ lưới đo vẽ; - Các loại sổ đo trong quá trình đo nối tọa độ, độ cao, đo lưới đo vẽ, đo chi tiết bản đồ địa hình và xác định góc lệch nam châm; - Tài liệu tính toán mặt phẳng, độ cao, đánh giá độ chính xác và bảng thành quả tọa độ, độ cao; - Bản đồ địa hình gốc đo vẽ in trên giấy và tệp dữ liệu ghi trên địa CD và các tài liệu liên quan; -Lý lịch bản đồ. 3. Sản phẩm giao nộp của công đoạn thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp biên vẽ, hiện chỉnh bao gồm: a) Sản phẩm giao nộp của công đọan biên vẽ, liên biên bản đồ gồm: - Bản gốc biên vẽ trên diamat (đối với phương pháp truyền thống); - Bản gốc biên vẽ in trên giấy và tệp dữ liệu bản đồ ghi trên đĩa CD (theo công nghệ số); - Lý lịch bản đồ dạng số. b) Sản phẩm giao nộp của công đọan hiện chỉnh bản đồ bao gồm: - Ảnh hiện chỉnh; - Bản gốc hiện chỉnh in trên diamat; - Bản gốc hiện chỉnh in trên giấy và tệp dữ liệu bản gốc hiện chỉnh ghi trên đĩa CD(theo công nghệ số); - Bình đồ ảnh in trên giấy và tệp dữ liệu bình đồ ảnh ghi trên đĩa CD; - Lý lịch bản đồ đã được bổ sung viết trên giấy và lý lịch ở dạng số. 4. Sản phẩm giao nộp của đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển bao gồm: - Tài liệu kiểm nghiệm máy móc và thiết bị kỹ thuật liên quan; - Các loại sổ đo trong quá trình thi công bản đồ ĐH đáy biển, xác định góc lệch nam châm; - Sơ đồ phân mảnh bản đồ; - Sơ đồ tuyến đo sâu và tuyến đo kiểm tra, sơ đồ đo nghiệm triều; - Tệp dữ liệu đo sâu; - Bản đồ gốc đo vẽ ghi trên đĩa CD); - Lý lịch bản đồ viết trên giấy và lý lịch ở dạng số. 5. Sản phẩm giao nộp khi xây dựng bản tác giả bản đồ chuyên ngành, chuyên đề bao gồm: - Bản đồ gốc tác giả in trên giấy; - Tệp dữ liệu bản đồ gốc tác giả ghi trên đĩa CD; - Tệp chuẩn ký hiệu, chữ, màu ghi trên đĩa CD; 6. Sản phẩm giao nộp khi số hoá, nắn chuyển bản đồ từ HN-72 về VN-2000 bao gồm: - Bản gốc số hóa in trên giấy; - Tệp dữ liệu bản gốc số hóa ghi trên đĩa CD; - Các tệp dữ liệu ảnh quét bản đồ số hóa đã nắn ghi trên đĩa CD; - Tệp chuẩn ký hiệu, chữ, màu ghi trên đĩa CD; - Lý lịch bản đồ viết trên giấy và lý lịch ở dạng số. 7. Sản phẩm giao nộp khi c hế in và in bản đồ bao gồm:a) Sản phẩm giao nộp thanh vẽ bản đồ: - Bản gốc thanh vẽ trên diamat. b) Sản phẩm giao nộp khi biên tập ra phim: - Tệp ghi dữ liệu bản đồ gốc đã cập nhật đến thời điểm biên tập ra phim; - Các tệp dữ liệu tách màu ghi trên đĩa CD; - Phim tách màu; - Tệp ghi dữ liệu biên tập ra phim tổng hợp khuôn dạng PS hoặc EPS; - Lý lịch cũ có bổ sung viết trên giấy và ở dạng số. c) Sản phẩm in bản đồ gồm: - Bản đồ in trên giấy; - Lý lịch bản đồ (được bổ sung viết trên giấy và ở dạng số). Lưu ý: Các công trình, sản phẩm giao nộp có sơ đồ trên giấy phải kèm theo bản số. Mẫu số 1 PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA Người kiểm tra: Chức vụ: Đơn vị: Loại sản phẩm kiểm tra: Thuộc: Người (đơn vị) sản xuất: TT Nội dung kiểm tra Nội dung ý kiến Xử lý Ghi chú 1 2 3 (Địa danh),ngày tháng năm 200 Người kiểm tra (Ký và ghi rõ họ, tên) Mẫu số 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Tên loại công việc (hoặc công đoạn ) kiểm tra: Thuộc Công trình (Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoặc LCKT-KT): Họ và tên người đại diện đơn vị kiểm tra: Chức vụ: Đơn vị kiểm tra: Họ và tên người đại diện đơn vị được kiểm tra: Chức vụ: Đơn vị được kiểm tra: Đã kiểm tra những loại tài liệu sau: Tổng hợp các phiếu ghi ý kiến kiểm tra (nêu rõ khối lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện). Kết quả kiểm tra: Nhận xét: (chất lượng sản phẩm theo yêu cầu quy phạm, quy trình kỹ thuật, tu chỉnh tài liệu (nếu là kiểm tra tài liệu). Yêu cầu đối với người được kiểm tra: Ý kiến người được kiểm tra: Biên bản lập thành ..... bản, 01 (một) bản giao cho ..... .01(một) giao cho.. Người được kiểm tra Người kiểm tra (Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên) Mẫu số 3 TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 200 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM (Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán) I. Tình hình thực hiện công trình: 1. Đơn vị thi công: 2. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm 200... ..đến tháng .... năm 200..... 3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 4. Khối lượng đã thi công: 5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công. 6. Tổ chức thực hiện: II. Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ của đơn vị thi công: - Tình hình kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công việc của đơn vị thi công theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quyết định số ......../2007/TT-BTNMT ngày ...../.../2007: Cấp tổ sản xuất: Cấp đơn vị thi công: III. Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công: - Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công theo quy định của Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quyết định số ......../2007/TT-BTNMT ngày ...../.../2007 IV. Tình hình thẩm định của chủ đầu tư hoặc kiểm tra chất lượng, xác nhận khối lượng sản phẩm của đơn vị ký hợp đồng kiểm tra kỹ thuật (nếu có) 1. Cơ sở pháp lý để thẩm định: - Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày tháng năm của quyết định, cơ quan ra quyết định); - Các văn bản Quy phạm, quy trình kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên, số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ra quyết định ban hành), 2. Thành phần thẩm định: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia thẩm định). 3. Thời gian thẩm định: từ ngày ..../.../200..... đến ngày ..../.../200.... 4. Nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1). 5. Kết quả thẩm định: (nêu cụ thể kết quả thẩm định chất lượng từng hạng mục công việc của công trình đo đạc và bản đồ): Khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Thiết kế KT-DT phê duyệt Thi công Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Chất lượng 1 2 3 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc đã tiến hành thẩm định) V. Kết luận và kiến nghị: - Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành:................. - Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt. - Về mức khó khăn: (so với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt). - (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt. - Đề nghị cơ quan quyết định đầu tư (tên cơ quan quyết định đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành. THỦ TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) Mẫu số 4 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 200 BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT Công trình (Thiết kế kỹ thuật - Dự toán ) 1. Các cơ sở pháp lý để thi công công trình : (nêu các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thi công công trình). 2. Phạm vi khu vực thi công: (n êu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chính của khu vực thi công). 3. Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của khu vực thi công có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm). 4. Thời gian và đơn vị thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và tên đơn vị thi công các hạng mục công việc. 5. Khối lượng công việc: Nêu rõ khối lượng công việc theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán phê duyệt và thực tế thi công như sau: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú Thiết kế KT-DT phê duyệt Thi công 1 2 3 6. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công: - Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy: - Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng: 7. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các phương pháp kỹ thuật, công nghệ đã áp dụng vào sản xuất, các trường hợp đã xử lý kỹ thuật ngoài phạm vi Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thi công cụ thể đến từng công đoạn sản xuất). 8. Kết luận và kiến nghị: (k ết luận chung về chất lượng của công trình, sản phẩm, những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị xử lý, kiến nghị những vấn đề phát sinh). THỦ TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) Mẫu số 5 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 200 BÁO CÁO KIỂM TRA NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM (Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán) I. Tình hình thực hiện công trình: 1. Đơn vị thi công: 2. Thời gian thực hiện: Từ tháng ... năm 200... ..đến tháng .... năm 200..... 3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 4. Khối lượng đã thi công: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú Thiết kế KT-DT phê duyệt Thực tế thi công 1 2 3 5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công. 6. Tổ chức thực hiện: II. Tình hình kiểm tra nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ của đơn vị thi công: 1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu: - Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ra quyết định); - Các văn bản Quy phạm, quy trình kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm ghi rõ số và ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ra quyết định ban hành. 2. Thành phần kiểm tra nghiệm thu: (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra nghiệm thu). 3. Nội dung và mức độ kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1). 4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình đo đạc bản đồ). III. Kết luận và kiến nghị: - Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: - Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt. - (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt. - Đề nghị chủ đầu tư (tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành. (THỦ TRƯỞNG) (Ký tên và đóng dấu) Mẫu số 6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình hoặc hạng mục công trình : Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Được phê duyệt theo Quyết định số ..../200.../QĐ-ĐĐBĐ ngày ... tháng ..năm 200.. của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phần cấp). - Chủ đầu tư công trình: - Đơn vị thi công: Các bên tiến hành nghiệm thu: - Đại diện chủ đầu tư: (nêu rõ họ tên và chức vụ) - Đại diện bên thi công: (nêu rõ họ tên và chức vụ) Các bên lập biên bản nghiệm thu công trình như sau: 1. Công tác thi công công trình: (nêu rõ tên các công đoạn đã thi công). 2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây: a. Các văn bản: - Báo cáo Tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công; - Báo cáo kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công; - Báo cáo thẩm định chất lượng công trình sản phẩm của c hủ đầu tư; - Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm của chủ đầu tư hoặc Báo cáo kiểm tra kỹ thuật, xác nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm của đơn vị hợp đồng với chủ đầu tư (nếu có); - Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công; - Báo cáo xác nhận việc sửa chữa của chủ đầu tư hoặc của đơn vị hợp đồng với chủ đầu tư (nếu có); - Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm. b. Khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Thiết kế KT- DT phê duyệt Thi công Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Chất lượng 1 2 3 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc) 3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây: a. Về thời gian thực hiện công trình: Bắt đầu: ngày ... .. tháng ... năm 200.. Kết thúc: ngày ...... tháng ... năm 200.. b. Về khối lượng đã hoàn thành: (nêu cụ thể tên các hạng mục công việc) c. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã được duyệt . - Chấp nhận để tồn tại: (nếu có) - Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có) d. Sản phẩm giao nộp: cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định của Quy phạm và của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đã được phê duyệt. đ. Mức độ khó khăn: cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã được duyệt e. Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế: (nếu có) Chấp nhận để tồn tại: (nếu có) - Về khối lượng phát sinh (nếu có) - Về việc thay đổi thiết kế đã được duyệt ....(nếu có) 4. Kết luận: - Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành nêu ở mục 2.b - Chấp nhận loại khó khăn của các hạng mục công việc: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã được duyệt). ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ghi rõ chức vụ) (Ghi rõ chức vụ) (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) Mẫu số 7 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CHỦ ĐẦU TƯ Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 200 BÁO CÁO GIÁM SÁT THI CÔNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM (Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán) I. Tình hình thực hiện công trình: 1. Đơn vị thi công: 2. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm 200... ..đến tháng .... năm 200..... 3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 4. Khối lượng đã thi công: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú Thiết kế KT-DT phê duyệt Thực tế thi công 1 2 3 5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công. 6. Tổ chức thực hiện: II. Tình hình giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ của chủ đầu tư: - Tình hình giám sát và kiểm tra tiến độ thi công của Chủ đầu tư đối với đơn vị thi công; - Tình hình kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thi công các hạng mục công việc theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quyết định số ......../2007/TT-BTNMT ngày ...../.../2007: Cấp tổ sản xuất: Cấp đơn vị thi công: III. Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công: - Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công theo quy định của Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quyết định số ......../2007/TT-BTNMT ngày ...../.../2007 IV. Tình hình thẩm định của chủ đầu tư hoặc kiểm tra chất lượng, xác nhận khối lượng sản phẩm của đơn vị ký hợp đồng kiểm tra kỹ thuật (nếu có) 1. Cơ sở pháp lý để thẩm định: - Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ra quyết định), - Các văn bản Quy phạm, quy trình kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định ghi rõ số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ra quyết định ban hành), 2. Thành phần thẩm định:(nêu rõ họ, tên và chức vụ các thành viên thẩm định). 3. Thời gian thẩm định: từ ngày ..../.../200..... đến ngày ..../.../200.... 4. Nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1). 5. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của công trình đo đạc và bản đồ). V. Kết luận và kiến nghị: - Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: ........ - Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt. - (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt. - Đề nghị cơ quan quyết định đầu tư (tên cơ quan quyết định đầu tư ) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành. THỦ TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) Mẫu số 8 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 200 BẢN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình hoặc hạng mục công trình: Thuộc Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: - Căn cứ (văn bản phê duyệt và các văn bản khác nếu có của cơ quan quyết định đầu tư). - Căn cứ vào các báo cáo kiểm tra, tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công. - Căn cứ vào báo cáo thẩm định và báo cáo tình hình sửa chữa sau thẩm định của bên Chủ đầu tư. - Căn cứ vào khối lượng sản phẩm của bên thi công (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành và giao nộp. (Tên cơ quan quyết định đầu tư) xác nhận chất lượng, khối lượng của công trình (tên công trình đã được phê duyệt) như sau: 1. Khối lượng đã hoàn thành: ( kèm theo bảng khối lượng sản phẩm hoàn thành của các hạng mục công việc): TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú Thiết kế KT-DT phê duyệt Thi công 1 2 3 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc) 2. Chất lượng: ĐẠI DIỆN (Ghi rõ chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số 09 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / V/v đề nghị quyết toán công trình (hoặc hạng mục công trình) Địa danh, ngày tháng năm 200 Kính gửi : Tên cơ quan quyết định đầu tư Công trình.... (hoặc hạng mục công trình.... thuộc công trình.....) của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán (tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán) thuộc Dự án (tên dự án, nếu có) đã được đơn vị (tên các đơn vị thi công) thi công từ tháng.....năm..... đến tháng ..... năm ...... (tên đơn vị thẩm định) thẩm định từ tháng .....năm ....đến tháng ..... năm..... (tên đơn vị chủ đầu tư) đã nghiệm thu (có hồ sơ quyết toán công trình lập theo quy định gửi kèm theo công văn này). Kính đề nghị (tên cơ quan quyết định đầu tư) phê duyệt quyết toán công trình (tên công trình hoặc hạng mục công trình): - Khối lượng, phân loại khó khăn như trong biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hoặc hạng mục công trình) này; - Tổng giá trị quyết toán là..... đồng. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG - Như trên; - ................; - Lưu: VT, . (Ký tên và đóng dấu) Mấu số 10 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm 200 BẢN TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH - Tên công trình (hoặc tên dự án, thiết kế kỹ thuật-dự toán): - Các Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có): ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định; - Các Quyết định phê duyệt các Thiết kế kỹ thuật - Dự toán (như trên); - Phạm vi công trình: nêu tõ thuộc những tỉnh, thành phố nào. - Các đơn vị thi công: liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình; - Thời gian thi công công trình từ tháng ....năm ....đến tháng ..... năm......(ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thi công không phụ thuộc vào một đơn vị thi công cụ thể); - Các đơn vị tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm: (liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thẩm định chất lượng công trình); - Thời gian thẩm định từ tháng......năm.....đến tháng ......năm.....: (ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thẩm định không phu thuộc vào một đơn vị thẩm định cụ thể); - Nguồn vốn đầu tư: + Ngân sách Nhà nước......... triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có); + Ngân sách khác............. triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn) (nếu có); - Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư). Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị công trình (hoặc Dự án, Thiết kế kỹ thuật - Dự toán) TT Tên hạng mục công trình Khối lượng Giá trị Ghi chú Thiết kế KT-DT Hoàn thành được nghiệm thu Dự toán Thực hiện 1 2 3 THỦ TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu)