37/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2018, Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 và dự kiến kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 109/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng ngân sách tỉnh năm 2018 như sau: I. Nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2018 Tổng nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương năm 2018 là 1.746,791 tỷ đồng, tăng 188,881 tỷ đồng so với kế hoạch Trung ương giao (gồm: tăng tiền thu sử dụng đất 174 tỷ đồng; thành phố Buôn Ma Thuột hoàn trả vốn vay 6 tỷ đồng; tiền bán nhà Trụ sở cũ của Hội cựu chiến binh tỉnh 8,881 tỷ đồng). Trong đó: - Nguồn ngân sách Trung ương cân đối vốn xây dựng cơ bản trong nước: 882,910 tỷ đồng. - Nguồn thu tiền sử dụng đất: 674 tỷ đồng; trong đó: Cấp tỉnh giao 356,8 tỷ đồng, cấp huyện giao 317,2 tỷ đồng (tiền sử dụng đất của các đơn vị thực hiện năm 2018 gồm: Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh: 127,5 tỷ đồng; thành phố Buôn Ma Thuột: 400 tỷ đồng; các huyện, thị xã: 146,5 tỷ đồng. Tỷ lệ phân chia tiền thu sử dụng đất giữa ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện thực hiện theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh) - Nguồn thu xổ số kiến thiết: 130 tỷ đồng. - Nguồn tiền vay, thành phố Buôn Ma Thuột hoàn trả vốn vay cho ngân sách tỉnh: 06 tỷ đồng. - Nguồn thu từ bán Trụ sở cũ của Hội Cựu chiến binh: 8,881 tỷ đồng. - Nguồn vay bội chi (thông báo sau nếu phát sinh vay trong năm 2018): 45 tỷ đồng. II. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2018 1. Nguyên tắc phân bổ 1.1. Ưu tiên bố trí cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, bố trí đủ vốn đối ứng các dự án ODA theo tiến độ. 1.2. Bố trí vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập giai đoạn 2016-2020; bố trí đối ứng 10% cho Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. 1.3. Về bố trí hoàn ứng: Bố trí vốn cho các dự án đã ứng trước vốn để thu hồi và bố trí cho các dự án xây dựng cơ bản đã ứng vốn từ Quỹ phát triển đất có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. 1.4. Về thứ tự ưu tiên và tỷ lệ bố trí vốn: Trong từng nguồn vốn, ưu tiên bố trí cho các dự án theo thứ tự: i) Dự án đã có phê duyệt quyết toán (bố trí đủ 100% số vốn còn thiếu) ; ii) Dự án hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán (bố trí đạt khoảng 85-90% tổng số vốn ngân sách tỉnh); iii) Dự án chuyển tiếp theo tiến độ (bố trí đạt khoảng 60-75% tổng số vốn ngân sách tỉnh; iv) Dự án mở mới bố trí đảm bảo nhóm C không quá 3 năm và nhóm B không quá 5 năm. 2. Kế hoạch phân bổ Tổng vốn xây dựng cơ bản nguồn ngân sách địa phương là 1.746,791 tỷ đồng, được phân bổ như sau: 2.1. Nguồn ngân sách Trung ương cân đối vốn xây dựng cơ bản trong nước: 882,910 tỷ đồng. - Đầu tư cho các dự án về phát triển khoa học và công nghệ: 19,602 tỷ đồng. + Bố trí cho 07 dự án hoàn thành, chuyển tiếp 9,602 tỷ đồng. + Bố trí mở mới cho 01 dự án: 10 tỷ đồng. - Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện theo Nghị quyết về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập giai đoạn 2016-2020: 48 tỷ đồng; - Đối ứng phần ngân sách địa phương cho các dự án ODA: 105,596 tỷ đồng. - Bố trí 84 tỷ đồng để thu hồi vốn ứng trước nguồn vốn bù hụt thu năm 2015. - Bố trí vốn cho các dự án: 625,712 tỷ đồng. + Bố trí cho 154 dự án hoàn thành, chuyển tiếp 558,712 tỷ đồng. + Bố trí mở mới cho 04 dự án: 37 tỷ đồng. + Bố trí cho các dự án quyết toán trong năm 2018; các dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư; các dự án chuẩn bị đầu tư (nếu có): 30 tỷ đồng. 2.2.Tiền thu sử dụng đất: 674 tỷ đồng, trong đó: a. Cấp tỉnh hưởng: 356,8 tỷ đồng, thực hiện các nội dung sau: - Bố trí 67,4 tỷ đồng cho kinh phí đo đạc, đăng ký quản lý đất đai (10%); - Bố trí 67,4 tỷ đồng cho Quỹ phát triển đất theo quy định (10%). - Đối ứng 180 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bố trí tối thiểu 50 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. - Bố trí 42 tỷ đồng để thu hồi vốn ứng trước nguồn vốn bù hụt thu năm 2015. b. Cấp huyện hưởng: 317,2 tỷ đồng (Bố trí 317,2 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án do cấp huyện quản lý) 2.3. Nguồn thu xổ số kiến thiết: 130 tỷ đồng - Bố trí 60,5 tỷ đồng cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cấp tỉnh quản lý; - Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện theo Nghị quyết về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường dạy nghề công lập giai đoạn 2016-2020: 18 tỷ đồng; - Đối ứng 20 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; - Đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: 8,5 tỷ đồng. - Bố trí 23 tỷ đồng để thu hồi vốn ứng trước nguồn vốn bù hụt thu năm 2015. 2.4. Nguồn vốn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và thành phố Buôn Ma Thuột hoàn trả tiền vay tín dụng ưu đãi: 14.881 triệu đồng (Bố trí cho 2 dự án, với số vốn 14.881 triệu đồng) - Bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp 8,481 tỷ đồng. - Bố trí mở mới cho 01 dự án: 6,4 tỷ đồng. 2.5. Nguồn vay bội chi 45 tỷ đồng, sẽ thông báo sau nếu phát sinh vay trong năm 2018. Đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn thông báo sau và các nguồn vốn bổ sung trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ để kịp thời quyết định giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017./. CHỦ TỊCH Y Biêr Niê PHỤ BIỂU 1 PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: triệu đồng STT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Phương án phân bổ Ghi chú Tổng nguồn vốn Trong đó Cấp tỉnh thực hiện Cấp huyện thực hiện NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1+2+3+4+5) 1.746.791 1.155.091 591.700 1 Trung ương cân đối vốn ĐTPT trong nước 882.910 834.910 48.000 1.1 Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ 20.602 20.602 - 1.2 Bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện về đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo 48.000 - 48.000 1.3 Đối ứng các dự án ODA 105.596 105.596 - 1.4 Thực hiện các dự án đầu tư (Hoàn ứng để bù hụt thu năm 2015) theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh 84.000 84.000 1.5 Bố trí vốn cho các dự án 624.712 624.712 - 2 Thu tiền sử dụng đất 674.000 176.800 497.200 a. Ngân sách tỉnh 356.800 176.800 180.000 + Đo đạc, đăng ký quản lý đất đai 67.400 67.400 - + Bổ sung Quỹ phát triển đất 67.400 67.400 - + Đối ứng để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện 180.000 - 180.000 + Thực hiện các dự án đầu tư (Hoàn ứng để bù hụt thu năm 2015) theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh 42.000 42.000 - b. Ngân sách huyện, thành phố trong đó 317.200 317.200 + Thực hiện các dự án đầu tư 317.200 317.200 3 Nguồn thu từ xổ số kiến thiết để đầu tư (Y tế, xã hội) 130.000 83.500 46.500 + Bố trí cho các dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo 60.500 60.500 + Đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 8.500 8.500 + Đối ứng để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện (tối thiểu 10% vốn XSKT) 20.000 - 20.000 + Bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện về đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo 18.000 18.000 + Thực hiện các dự án đầu tư (Hoàn ứng để bù hụt thu năm 2015) theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh 23.000 23.000 - 4 Nguồn vốn bán nhà (8.881 triệu đồng) và TP BMT hoàn trả tiền vay tín dụng ưu đãi (6.000 triệu đồng) 14.881 14.881 + Bố trí cho các dự án đầu tư 14.881 14.881 5 Nguồn vay bội chi NSNN (thông báo sau nếu phát sinh vay trong năm 2018) 45.000 45.000 PHỤ BIỂU 2 DANH MỤC BỐ TRÍ CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018 - NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2017 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2017 Số vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2018 QT, HT, CT Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số Tổng số: NST Tổng số Tổng số: NST Tổng số: NST Tr.đó. Thanh toán nợ XDCB TỔNG CỘNG 134.288 134.288 16.734 16.734 16.734 64.017 64.017 64.017 47.091 47.091 20.602 20.602 0 a Các dự án đã phê duyệt quyết toán 11.136 11.136 234 234 234 10.974 10.974 10.974 162 162 162 162 0 1 Mua sắm trang thiết bị, xây dựng hệ thống một cửa điện tử liên thông tại các huyện: Kr. Buk, Kr. Pắc, Cư Kuin, Ea Sup, TX Buôn Hồ và Sở Thông tin truyền thông Toàn tỉnh Sở TT-TT 2010- 2011 921/QĐ-UBND ngày 14/5/2016 8.393 8.393 34 34 34 8.374 8.374 8.374 19 19 19 19 QT Do hoàn trả ngân sách 19 triệu đồng 2 Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền Thông Đắk Lắk TP. BMT Sở TT-TT 2015- 2017 2531/QĐ-UBND, 27/10/2014 2.743 2.743 200 200 200 2.600 2.600 2.600 143 143 143 143 QT b Các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng chưa phê duyệt quyết toán 31.840 31.840 4.000 4.000 4.000 29.500 29.500 29.500 2.340 2.340 0 0 0 1 Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng tỉnh Đăk Lăk TP. BMT Sở KHCN 2013- 2015 2444/QĐ-UBND 24/10/2012 31.840 31.840 4.000 4.000 4.000 29.500 29.500 29.500 2.340 2.340 0 HT c Các dự án đang triển khai thực hiện 58.132 58.132 12.500 12.500 12.500 23.543 23.543 23.543 34.589 34.589 9.000 9.000 0 1 Đầu tư nâng cấp hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh Đắk Lắk TP. BMT VP UBND tỉnh 2015- 2017 2584/QĐ-UBND, 31/10/2014 5.854 5.854 500 500 500 5.230 5.230 5.230 624 624 0 0 CT 2 Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin KH&CN tỉnh Đắk Lắk, GĐ 2016 - 2020 TP. BMT Trung tâm thông tin và Thống kê KHCN tỉnh Đắk Lắk 2016- 2017 823/QĐ-UBND, 28/3/2016 7.461 7.461 2.000 2.000 2.000 6.800 6.800 6.800 661 661 0 0 CT 3 Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (Giai đoạn 1) TP. BMT Sở KH&CN 2017- 2020 3237/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 44.817 44.817 10.000 10.000 10.000 11.513 11.513 11.513 33.304 33.304 9.000 9.000 CT Dự án khởi công mới năm 2018 33.180 33.180 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 11.440 11.440 0 1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk (GĐ1) Tại các cơ quan Đảng của tỉnh Văn phòng Tỉnh ủy 33.180 33.180 10.000 10.000 11.440 11.440 MM PHỤ BIỂU 3 DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2018 - NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Thời gian KCHT Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2017 Số vốn còn thiếu/nhu cầu bố trí MM, CBĐT Kế hoạch năm 2018 QT, HT, CT Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST NST Tr.đó. Thanh toán nợ XDCB 1 2 3 4 6 7 8 9 25 26 27 28 29 30 32 33 21 TỔNG CỘNG 0 5.605.672 2.761.378 3.605.865 1.389.543 1.787.750 1.247.618 624.712 624.712 6.275 I Giao thông 1.878.935 784.895 1.339.139 370.620 384.734 354.090 172.884 172.884 0 a Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng và đã phê duyệt quyết toán 50.818 50.818 33.030 33.030 17.788 17.788 17.788 17.788 0 1 Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 8, đoạn Km6+150 -Km 8+00 TP. BMT UBND TP. BMT 2560/QĐ-UBND, 224/9/2009; 163/QĐ-UBND , 22/01/2017; 616/QĐ-UBND , 13/3/2015; 1102/QĐ-UBND , 09/5/2017; 44.165 44.165 27.500 27.500 16.665 16.665 16.665 16.665 QT 3 Cầu thôn 5, xã Krông Á, huyện M'Drắk M'Đrắk UBND H. M'Đrắk 4594/QĐ-UBND, 03/4/2012; 2969/QĐ-UBND , 25/12/2015 6.653 6.653 5.530 5.530 1.123 1.123 1.123 1.123 QT b Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng và chưa phê duyệt quyết toán 146.788 57.426 116.671 38.250 23.610 19.176 8.200 8.200 0 1 Cầu km8+830 - đường Ea Pil - Cư Prao M'Đrắk UBND H. M'Đrắk 1454/QĐ-UBND, 13/6/2011 21.300 18.521 15.800 15.800 5.500 2.721 500 500 HT 2 Đường nội TT Krông Kmar, H Krông Bông (20 trục) Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 470/QĐ-UBND, 27/2/2009 42.199 3.836 38.363 3.836 3.836 - - HT 3 Hệ thống kênh dẫn, đường giao thông dọc bờ kênh buôn Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin Cư Kuin UBND H. Cư Kuin 2013- 2015 2896a/QĐ-UBND 05/10/2012 8.144 7.405 6.250 6.250 1.894 1.155 200 200 HT 5 Cầu Buôn Du Mah, xã Đắk Phơi Lắk UBND H. Lăk 2015- 2017 587/QĐ-UBND, 16/10/2009 10.078 9.162 6.200 6.200 3.878 2.962 1.800 1.800 HT 7 Đường giao thông nội thị trấn Buôn Trấp (12 trục), huyện Krông Ana Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 2009- 2012 2755/QĐ-UBND, 27/10/2010 65.067 18.502 50.058 10.000 8.502 8.502 5.700 5.700 HT c Các dự án đang triển khai thực hiện 1.505.774 589.465 1.189.438 299.340 316.336 290.125 112.000 112.000 0 1 Đường GT liên xã Ea Ral - Ea Sol Ea H'leo UBND H. Ea H'leo 2010- 2012 1941/QĐ-UBND 27/7/2009; 1938/QĐ-UBND 03/8/2010 23.138 18.510 17.000 17.000 6.138 1.510 1.000 1.000 CT 2 Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột TP. BMT UBND TP. BMT 2375/QĐ-UBND,10/10/2014; 3098/QĐ-UBND, 13/11/2015 676.506 24.244 646.202 30.304 24.244 14.500 14.500 CT 3 Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 8, đoạn km0+00 - km6+150 TP. BMT UBND TP. BMT 3349/QĐ-UBND, 08/12/2008;1140/QĐ-UBND 15/5/2017 125.580 81.776 98.726 54.941 26.854 26.835 6.400 6.400 CT 4 Mở rộng, nâng cấp đường Âu Cơ- Lạc Long Quân, TTr Ea Súp Ea Súp UBND H. Ea Súp 2023/QĐ-UBND 27/9/2013 71.664 71.664 52.800 52.800 18.864 18.864 3.900 3.900 CT 5 Đường GT từ trung tâm xã Cư Bông đi thôn 17, huyện Ea Kar Ea Kar UBND H. Ea Kar 229/QĐ-KHĐT 26/10/2011; 9063/UBND-TH, 11/11/2016 13.365 13.365 8.474 8.474 4.891 4.891 1.500 1.500 CT 6 Xã Ea Sô (Ea Sar cũ), huyện Ea Kar Ea Kar UBND H. Ea Kar 2130/QĐ-UBND 12/8/2009; 3906/QĐ-UBND , 29/12/2016 75.215 46.165 45.050 16.000 30.165 30.165 18.600 18.600 CT 7 Đường đi thôn 8, xã Cư Ê Bur, thành phố Buôn Ma Thuột TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2860/QĐ-UBND, 28/9/2016 23.035 16.125 16.300 12.300 6.735 3.825 0 - CT 8 Đường trục chính trung tâm nội thị trấn Ea Kar đi xã Cư Ni, huyện Ea Kar Ea Kar UBND H. Ea Kar 418/QĐ-UBND, 21/02/2008; 2092/QĐ-UBND , 10/08/2009; 1388/QĐ-UBND , 03/06/2011 71.583 60.583 66.735 55.735 4.848 4.848 1.000 1.000 CT 9 Đường giao thông nông thôn xã Ea Bông (gói 1) Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 219/QĐ-UBND, 6/7/2010; 1314/QĐ-UBND , 12/5/2016 14.278 11.422 9.208 9.208 5.070 2.214 1.000 1.000 CT 10 Đường giao thông từ trung tâm xã Ea Ning đến thôn 11, huyện Cư Kuin Cư Kuin UBND H. Cư Kuin 225/QĐ-SKHĐT, 21/10/2011; 250/QĐ-UBND , 25/01/2016 11.866 11.866 10.154 10.154 1.712 1.712 200 200 CT 11 Đường giao thông Buôn Chàm A và B, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 2096/QĐ-UBND, 29/9/2011; 1205/QĐ-UBND , 27/6/2016 10.185 10.185 9.100 9.100 1.085 1.085 200 200 CT 12 Đường GT liên xã Tam Giang - Phú Xuân (NST80%) Kr. Năng UBND H. Kr. Năng 2372/QĐ-UBND, 08/9/2009 19.986 18.555 18.278 18.278 1.708 277 0 - CT 13 Đường GT xã Hoà Thành (từ xã Hòa Tân đi trung tâm xã Hòa Thành), huyện Krông Bông Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 3408/QĐ-UBND 24/12/2010 20.374 20.374 18.300 18.300 2.074 2.074 1.000 1.000 CT 14 Mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 8, đoạn Km8- Km13+393, H Cư M'gar Cư M'gar Sở GTVT 2758/QĐ-UBND 24/10/2011: 2840/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 171.645 15.604 152.041 19.604 15.604 11.600 11.600 CT 15 Đường giao thông nông thôn xã Băng A Đrênh, huyện Krông Ana Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 2327/QĐ-UBND, 24/9/2012; 1586/QĐ-UBND , 01/6/2016 7.853 7.853 2.750 2.750 5.103 5.103 3.000 3.000 CT 16 Đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Lê Vụ, thuộc quy hoạch tổ dân phố 4, phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột TP. BMT UBND TP. BMT 2017- 2019 3154/QĐ-UBND, 21/10/2016 10.767 6.460 2.400 2.400 8.367 4.060 2.000 2.000 CT 17 Đường giao thông từ tỉnh lộ 12 (xã Hòa Sơn) đến Trung tâm xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 3251B/QĐ-UBND 31/10/2016 35.000 35.000 7.500 7.500 27.500 27.500 15.500 15.500 CT 18 Đường liên thôn Buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 2017- 2020 2755/QĐ-UBND, 20/9/2016; 3198/QĐ-UBND , 26/10/2016 24.954 24.954 4.400 4.400 20.554 20.554 10.600 10.600 CT 19 Dự án Cầu vượt sông Krông Ana và đường hai đầu cầu, nối tỉnh lộ 2 với tỉnh lộ 7 Kr.Ana, Lắk Sở GTVT 828b/QĐ-UBND, 30/3/2016 98.780 94.760 4.020 94.760 94.760 20.000 20.000 CT d Dự án mở mới năm 2018 175.555 87.185 - - 27.000 27.000 34.896 34.896 - 1 Đường giao thông đi trung tâm xã Ea Uy, huyện Krông Pắc. Hạng mục: Cầu nước đục (lý trình Km8+995) Kr. Pắc BQLDA ĐTXD huyện Krông Pắc 3905/QĐ-UBND, 29/12/2016; 2291/QĐ-UBND , 11/8/2017 9.855 7.185 3.000 3.000 4.896 4.896 MM 2 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, đoạn Km53 - Km70 B. Đôn- Ea Súp BQL DA ĐTXD CT GT&NN PTNT tỉnh ĐL 2578/QĐ-UBND, 31/10/2014 125.700 40.000 12.000 12.000 15.000 15.000 MM 3 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12, đoạn Km0+00-Km 13+750 BQL DA ĐTXD CT GT&NN PTNT tỉnh ĐL 40.000 40.000 12.000 12.000 15.000 15.000 MM II Nông nghiệp nông thôn 1.682.517 566.617 938.079 167.487 700.487 355.669 139.572 139.572 6.275 a Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng đã phê duyệt quyết toán 87.128 71.136 72.624 57.770 14.504 13.366 13.366 13.366 0 1 Nâng cấp, sửa chữa đập Rọ Đá Cư M'gar UBND H. Cư M'gar 678/QĐ-UBND 25/8/2016 9.985 9.985 9.500 9.500 485 485 485 485 QT 2 Thủy lợi Ea Hum Ea Hleo UBND H. Ea H'leo 2073/QĐ-UBND, 21/4/2010 13.920 13.920 11.600 11.600 2.320 2.320 2.320 2.320 QT 3 Thủy lợi Ea Klock 3 Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 2359/QĐ-UBND, 16/8/2012 11.505 11.505 10.680 10.680 825 825 825 825 QT 4 Xây dựng đê bao chống lũ cánh đồng Thăng Lập, xã Ea Kuăng, H Kr Pắk Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 5183/QĐ-UBND, 05/9/2011 14.994 140 14.854 140 140 140 140 QT 5 Kiên cố hóa kênh N2-4, phường Khánh Xuân (gói số 1, gói số 2) TP. BMT UBND TP. BMT 70/QĐ-UBND, 22/3/2010; 2788/QĐ-UBND , 19/10/2015 17.272 16.134 13.000 13.000 4.272 3.134 3.134 3.134 QT 6 Thủy lợi Hồ Tây Nhông Lắk UBND H. Lăk 1512/QĐ-UBND, 15/7/2016 9.411 9.411 3.000 3.000 6.411 6.411 6.411 6.411 QT 7 Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Nà Xược, Hạng mục: Kênh chính và các công trình trên kênh, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn B. Đôn UBND H. B.Đôn 3625/QĐ-UBND, 21/8/2015 10.041 10.041 9.990 9.990 51 51 51 51 QT b Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng 367.943 87.198 320.811 41.866 18.101 18.101 13.575 13.575 5.075 2 Thủy lợi cải tạo cánh đồng buôn Krông, xã Dur Kmăl Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 1470/QĐ-UBND, 16/6/2011 21.862 4.385 17.477 4.385 4.385 3.700 3.700 HT 3 Khu tái định cư thôn 6, xã Cư Né Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 2012- 2013 1589/QĐ-UBND, 23/7/2012 17.820 17.820 13.720 13.720 4.100 4.100 3.300 3.300 HT 4 Chống sạt lở hệ thống đê bao Quảng Điền, H. Kr. Ana Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 2009- 2017 1245/QĐ-UBND, 19/5/2011 312.799 49.531 283.768 22.300 0 Gói thầu số 1, 2, 3, 4 đã đủ vốn 0 Gói thầu số 5 8.081 8.081 1.646 1.646 6.435 6.435 5.075 5.075 5.075 HT 5 Khu huấn luyện nuôi trồng thủy Sản, khu thực hành các loại cây trồng và cỏ chăn nuôi, cải tạo khu sình lầy thành khu thử nghiệm phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng TP. BMT TT khuyến nông 315/QĐ-SKHĐT 08/10/2010 0 - Khu thực hành các loại cây trồng và cỏ chăn nuôi, cải tạo khu sình lầy thành khu thử nghiệm phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng TP. BMT TT khuyến nông 315/QĐ-SKHĐT 08/10/2010 7.381 7.381 4.200 4.200 3.181 3.181 1.500 1.500 HT c Các dự án đang triển khai thực hiện 1.227.446 408.283 544.644 67.851 667.882 324.202 112.631 112.631 1.200 1 Kiên cố hóa kênh công trình thủy lợi Dang Kang hạ Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 2013- 2015 915/QĐ-UBND, 18/4/2012 8.121 7.383 7.300 7.300 821 83 0 - CT 5 Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, thị trấn Krông Mar, huyện Krông Bông Kr. Bông Sở TN&MT 2804b/QĐ-UBND 30/10/2012; 2615/QĐ-UBND , 21/9/2017 160.000 39.991 100.000 6.500 60.000 33.491 20.500 20.500 CT 2 Thủy lợi buôn Tah 1, xã Ea Drơng Cư M'gar UBND H. Cư M'Gar 83/QĐ-KHĐT 06/4/2010; 809/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 13.582 1.352 10.000 3.582 1.352 800 800 CT 4 Nâng cấp sửa chữa công trình thủy lợi Tơng Mja TX. B. Hồ UBND TX. B. Hồ 2073/QĐ-UBND ngày 24/4/2010; 3429/QĐ-UBND 24/11/2017 14.713 14.713 3.100 3.100 11.613 11.613 7.900 7.900 CT 5 DA di dời 69 hộ dân thuộc khu vực trạm bơm III (thôn 6, xã Bình Hoà) về khu vực đồi Ea Chai, xã Bình Hoà, huyện Krông Ana) Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 2012- 2014 3494/QĐ-UBND 31/12/2010 32.351 32.351 17.949 17.949 14.402 14.402 7.300 7.300 CT 6 Dự án thực hiện ĐCĐC cho ĐB DTTSTC buôn Lách Ló, xã Nam ka, huyện Lăk (Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết) Lắk UBND H. Lăk 2010- 2015 2338/QĐ-UBND 03/9/2009 53.709 25.349 31.360 3.000 22.349 22.349 5.000 5.000 CT 7 Điều chỉnh, MR DA phát triển KT-XH, sắp xếp, tiếp nhận 400-500 hộ KTM xã Cư Kbang, H Ea Súp Ea Súp UBND H. Ea Súp 3075/QĐ-UB, 20/11/11 70.930 21.279 26.208 44.722 21.279 4.300 4.300 CT 8 DA QH sắp xếp, ổn định DDCTD thôn Cư Dhiăt, xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 3197/QĐ-UBND, 12/11/09 22.277 6.683 12.040 10.237 6.683 1.300 1.300 CT 9 DA QH sắp xếp dân cư xã Ea Kiết, H.Cư M' gar Cư M'gar UBND H. Cư M'Gar 163/QĐ-UBND 21/01/09 33.873 10.156 16.000 17.873 10.156 2.000 2.000 CT 10 Ổn định dân DCTD xã Krông Á, huyện M'Đrắk M'Đrắk UBND H. M'Đrắk 2071/QĐ-UBND 14/8/2008 18.960 4.243 3.500 15.460 4.243 800 800 CT 11 Bố trí dân cư tại các tiểu khu 249, 265 và 271 thuộc Công ty Lâm nghiệp Chư Ma Lanh, huyện Ea Súp Ea Súp UBND H. Ea Súp 2147/QĐ-UBND 14/8/2009; 1476/QĐ-UBND 09/7/2012 39.934 2.075 32.455 7.479 2.075 2.000 2.000 CT 12 QH, sắp xếp, ổn định DDCTD thôn Ea Nơh Prơng, xã Hòa Phong, H.Krông Bông Kr. Bông UBND H. Kr Bông 2284/QĐ-UBND,05/10/2012 35.703 10.711 15.785 19.918 10.711 2.100 2.100 CT 13 Ổn định dân DCTD xã Cư KRóa, MĐrăk M'Đrắk UBND H. MĐrăk 2069/QĐ-UBND 14/8/08; 374/QĐ-UBND 20/2/2014 48.192 14.458 20.698 27.494 14.458 2.900 2.900 CT 14 QH bố trí, sắp xếp DDCTD và thực hiện ĐCĐC cho ĐBDTTSTC tại các Tiểu khu 1407, 1409, 1415 và 1388 xã Đăk Nuê, H.Lăk Lắk UBND H. Lăk 1415/QĐ-UBND, 02/7/2012 49.871 14.961 26.291 23.580 13.224 2.600 2.600 CT 15 Ổn định dân DCTD xã Ea MDoal, MĐrăk M'Đrắk UBND H. M'Đrắk 2070/QĐ-UBND 14/8/08; 375/QĐ-UBND , 20/02/2014 24.117 7.235 15.892 2.000 8.225 5.235 1.000 1.000 CT 16 Ổn định DDCTD xã Krông Nô, H.Lăk Lắk UBND H. Lắk 3160/QĐ-UBND, 18/11/08 54.430 16.329 22.842 0 31.588 16.329 3.300 3.300 CT 17 DA QH sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi (xã Ia Lốp cũ), H.Ea Sup Ea Súp UBND H. Ea Súp 3178/QĐ-UBND, 19/11/08 51.675 15.503 11.779 39.896 15.503 3.100 3.100 CT 18 Điều chỉnh, mở rộng DA QH, sắp xếp, ổn định DDCTD vùng Ea Lang, xã Cư Pui, H.Krông Bông Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 2283/QĐ-UBND, 5/10/2012 75.156 22.547 21.712 5.038 53.444 17.509 3.500 3.500 CT 19 Xây dựng vùng dân di cư tự do khu vực Ea Krông, xã Cư San, huyện M'Đrắk M'Đrắk UBND H. M'Đrắk 487/QĐ-UBND, 07/3/2014 145.000 43.500 15.466 129.534 43.500 5.000 5.000 CT 20 Dự án sắp xếp dân cư vùng khó khăn ngập lụt xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 3138/QĐ-UBND, 17/11/2008 12.545 12.545 6.900 6.900 5.645 5.645 2.500 2.500 CT 21 Đường cứu hộ cứu nạn xã Hòa Phong-Cư Pui, huyện Krông Bông Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 534/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 37.678 14.077 25.601 2.000 12.077 12.077 8.600 8.600 CT 22 Hồ chứa nước Nam Ka, xã Nam Ka, huyện Lắk Lắk UBND H. Lăk 1010/QĐ-UBND, 27/4/2016 10.500 2.500 8.000 2.500 2.500 1.500 1.500 CT 23 Kiên cố hóa kênh mương nội đồng xã Tân Tiến: Hạng mục Kênh và công trình trên kênh, giai đoạn 1,2 Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 2015- 2017 14.920 14.493 Giai đoạn 1 Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 2015- 2017 6360/QĐ-UBND, 13/12/2010; 3845/QĐ-UBND 23/11/2017 8.920 8.493 5.562 5.562 3.358 2.931 2.931 2.931 QT Giai đoạn 2 Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 3750/QĐ-UBND, 23/10/2014;1709/QĐ-UBND 23/6/2017 6.000 6.000 4.102 4.102 1.898 1.898 0 - CT 24 Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 2932/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 70.947 14.947 10.000 60.947 14.947 11.200 11.200 CT 25 Hệ thống kênh tưới Buôn Triết Lắk UBND H. Lăk 1515/QĐ-UBND 15/6/09 88.933 1.500 69.702 19.231 1.500 1.200 1.200 1.200 CT 26 Nâng cấp đập Xâm lăng, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 2016- 2020 2775/QĐ-UBND, 21/9/2016 24.409 22.909 4.400 4.400 20.009 18.509 9.300 9.300 CT III Hạ tầng đô thị 618.808 394.074 368.265 191.329 249.543 199.675 126.158 126.158 - a Các dự án đã phê duyệt quyết toán 75.549 55.740 61.403 39.003 14.146 13.758 13.758 13.758 - 1 Đường nội bộ và tường rào bao quanh khu vực nghĩa trang mới của Giáo xứ Thánh Tâm thuộc nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 329/QĐ-STC, 07/09/2017 4.495 4.495 1.000 1.000 3.495 3.495 3.495 3.495 QT 2 Mở rộng, nâng cấp đoạn tuyến nối tiếp Tỉnh lộ 5, từ Km0+00 đến Km 3+500, TP. Buôn Ma Thuột TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2010- 2011 3143/QĐ-UBND, 9/11/2009; 3051/QĐ-UBND 17/11/2015; 3037/QĐ-UBND , 02/11/2017 53.190 38.103 43.100 28.400 10.090 9.703 9.703 9.703 QT 3 Đường liên khối 6, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2010- 2012 1118/QĐ-UBND, 5/10/2010; 2890/QĐ-UBND , 18/10/2017 15.236 10.515 14.958 7.258 278 278 278 278 QT 4 Hệ thống phun nước nghệ thuật tại Quảng trường, TP BMT, tỉnh Đắk Lắk (Chi phí XD phát sinh-gói thầu số 1) TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2008- 2009 467/QĐ-STC 21/11/2017 2.627 2.627 2.345 2.345 282 282 282 282 QT b Các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng chưa phê duyệt quyết toán 206.168 107.893 148.097 70.525 58.071 37.368 22.100 22.100 0 1 Nâng cấp đường Giải phóng, thành phố Buôn Ma Thuột TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2009- 2011 3130/QĐ-UBND, 14/11/2008;2240/QĐ-UBND 28/10/2013; 1049/QĐ-UBND , 15/4/2016. 30.591 25.304 22.258 22.258 8.333 3.046 0 - HT 2 Thảm bê tông nhựa một số tuyến đường nội thành phố Buôn Ma Thuột (6 tuyến) NST 70% TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2010- 2011 1476/QĐ-UBND 18/6/2010 27.172 19.020 23.823 16.463 3.349 2.557 1.000 1.000 HT 3 Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 22/QĐ-KHĐT 22/1/2010 3.547 3.547 1.800 1.800 1.747 1.747 - - HT 4 Đường Bùi Thị Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột TP. BMT UBND TP. BMT 3776/QĐ-UBND 30/11/2010 7.697 4.719 3.548 3.548 4.149 1.171 500 500 HT 5 Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, h Cư M'gar Cư M'gar UBND H. Cư M'gar 1549/QĐ-UBND 24/6/2011 28.563 19.994 10.000 10.000 18.563 9.994 7.000 7.000 HT 6 Đường giao thông đến trung tâm xã Ia Rvê, huyện Ea Súp Ea Súp UBND Ea Súp 3102/QĐ-UBND, 23/11/2007; 2616/QĐ-UBND , 30/9/2009; 235/QĐ-UBND , 26/01/2010; 2589b/QĐ-UBND, 10/10/2011 108.598 35.309 86.668 16.456 21.930 18.853 13.600 13.600 HT c Các dự án đang triển khai thực hiện 315.159 219.974 158.765 81.801 156.394 138.172 86.300 86.300 - 1 Đường Trần Huy Liệu, phường Tân Thành TP. BMT UBND TP. BMT 2376/QĐ-UBND, 28/9/2009; 6904/QĐ-UBND, 21/11/2013 18.730 4.006 12.987 2.500 5.743 1.506 500 500 CT 2 Đường Thủ Khoa Huân TP. BMT UBND TP. BMT 2349/QĐ-UBND 15/9/2010 32.433 20.722 14.711 3.000 17.722 17.722 12.500 12.500 CT 3 Cải tạo nâng cấp nước mương thoát nước mưa trên địa bàn phường Tân Tiến, TPBMT TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2519/QĐ-UBND 21/9/2009; 685/QĐ-UBND , 23/03/2017 44.624 44.624 19.400 19.400 25.224 25.224 14.900 14.900 CT 4 Mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông, đoạn từ đường Mai Xuân Thưởng đến tỉnh lộ 1 TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2010- 2012 450/QĐ-KHĐT 10/2/2010 42.145 25.353 11.172 700 30.973 24.653 18.300 18.300 CT 5 Bãi chôn lấp, xử lý chất thải rắn huyện Cư Kuin Cư Kuin UBND H. Cư Kuin 1057/QĐ-UBND, 29/3/2011; 3605/QD- UBND, 18/10/2011; 2085/QĐ-UBND , 14/7/2014 11.728 9.314 6.715 4.300 5.013 5.013 2.000 2.000 CT 6 Mở rộng đường Phạm Hồng Thái (đoạn Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng), TP. Buôn Ma Thuột TP. BMT UBND TP. BMT 6209/QĐ-UBND 30/10/2015 14.998 14.998 13.500 13.500 1.498 1.498 200 200 CT 7 Đường GT liên huyện Ea Kar đi M'rắk Ea Kar UBND H. Ea Kar 3259/QĐ-UBND 16/12/2010 62.272 28.480 54.793 21.001 7.479 7.479 2.400 2.400 CT 10 Công viên Sơn La TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2009- 2012 0 0 0 0 0 Giai đoạn 2 2972/QĐ-UBND, 07/11/2016 17.175 17.175 8.000 8.000 9.175 9.175 4.900 4.900 CT 11 Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án cải tạo đường Hồ Chí Minh đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng nối với đường Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột BMT Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk 953/QĐ-UBND, 19/4/2017 13.262 5.175 8.087 5.175 5.175 3.900 3.900 CT Hoàn ứng Quỹ PT đất 12 Xây dựng khu vực tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi TP. BMT Tỉnh Đoàn 2017- 2020 3236/QĐ-UBND 28/10/2016 27.133 27.133 5.000 5.000 22.133 22.133 17.300 17.300 CT 13 Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin Cư Kuin UBND H. Cư Kuin 2016- 2018 2212/QĐ-UBND, 27/7/2016 30.659 22.994 4.400 4.400 26.259 18.594 9.400 9.400 CT d Dự án mở mới 20.932 10.466 - - 20.932 10.466 4.000 4.000 1 Mở rộng nút giao bùng binh Km3, phường Tân Lập TP. BMT UBND TP. BMT 2018- 2020 3003/QĐ-UBND,31/10/2017 20.932 10.466 20.932 10.466 4.000 4.000 MM bsung IV ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 149.555 118.055 91.756 67.756 57.799 50.299 20.700 20.700 0 a Các dự án đã phê duyệt quyết toán 46.106 21.106 41.735 18.235 4.371 2.871 700 700 0 1 Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú TP. BMT Cty PTHT KCN Hòa Phú 370/QĐ-UBND, 19/02/2008 0 - Hạng mục Trồng cây xanh trục đường CN2, CN3 TP. BMT Cty PTHT KCN Hòa Phú 1611/QĐ-UBND, 09/8/2013 1.475 1.475 1.475 1.475 0 0 0 - - Đường trục chính CN1 (gói thầu số 11) TP. BMT Cty PTHT KCN Hòa Phú 2008 2897/QĐ-UBND, 03/10/2016 17.860 6.860 17.860 6.860 0 0 0 - Gói thầu số 7A (cổng, tường rào) TP. BMT Cty PTHT KCN Hòa Phú 60/QĐ-Cty, 10/102011 7.471 7.471 4.900 4.900 2.571 2.571 700 700 CT - Gói thầu số 12: Trục đường CN112 TP. BMT Cty PTHT KCN Hòa Phú 2013 24A/QĐ-Cty, 23/4/2013 19.300 5.300 17.500 5.000 1.800 300 0 - CT b Dự án đang triển khai thực hiện 103.449 96.949 50.021 49.521 53.428 47.428 20.000 20.000 - 1 Kè chắn đất - Cụm công nghiệp Krông Búk Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 2754/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 14.671 14.671 10.072 10.072 4.599 4.599 900 900 CT 3 Hệ thống xử lý nước thải thập trung cụm công nghiệp Tân An 1 và 2, TP. BMT TP. BMT UBND TP. BMT 2838/QĐ-UBND, 05/11/2010 36.013 30.013 18.384 18.384 17.629 11.629 4.100 4.100 CT 4 Đường giao thông trục chính cụm công nghiệp Ea Đar Ea Kar UBND H. Ea Kar 2061/QĐ-UBND 01/11/2004; 2215/QĐ-UBND ngày 7.641 7.641 7.000 7.000 641 641 200 200 CT 5 Cụm Công nghiệp Ea Đar, hạng mục: Cổng tường rào Ea Kar UBND H. Ea Kar 1053/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 5.124 5.124 3.000 3.000 2.124 2.124 800 800 CT 6 Hệ thống điện chiếu sáng đường vành đai phía tây TPBMT TP. BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 2016- 2020 829/QĐ-UBND, 30/3/2016; 1139/QĐ-UBND ; 15/5/2017 40.000 39.500 11.565 11.065 28.435 28.435 14.000 14.000 CT V AN NINH QUỐC PHÒNG 339.109 96.141 245.313 45.564 93.796 50.577 28.188 28.188 0 a Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng đã phê duyệt quyết toán 59.427 6.852 57.339 4.764 2.088 2.088 2.088 2.088 - 1 Đường GT từ xã Ea H'leo (Km613 - Quốc lộ 14) nối đường biên giới Tây bắc, huyện Ea Súp (GĐ1) Ea H'leo- Ea Súp UBND H. Ea H'leo 2562/QĐ-UBND, 05/10/2011 54.523 4.643 52.880 3.000 1.643 1.643 1.643 1.643 QT 2 Đường giao thông nội vùng xã biên giới xã Ea Bung Ea Súp UBND H. Ea Súp 2014- 2015 238/QĐ-UBND 29/6/2012 4.904 2.209 4.459 1.764 445 445 445 445 QT b Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng chưa phê duyệt quyết toán 35.790 14.316 34.174 12.700 1.616 1.616 200 200 - 1 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh TP. BMT Công an tỉnh 2013- 2015 1593/QĐ-UBND 25/6/2009 35.790 14.316 34.174 12.700 1.616 1.616 200 200 HT c Các dự án đang triển khai thực hiện 243.892 74.973 153.800 28.100 90.092 46.873 25.900 25.900 - 1 Doanh trại cơ quan quân sự huyện Krông Búk (NST 50%) Kr. Búk BCH QS tỉnh 2009- 2010 611/QĐ-BTL 29/4/2010 17.185 8.285 13.400 4.500 3.785 3.785 2.500 2.500 CT 2 Doanh Trại Ban CHQS huyện Krông Bông Kr. Bông BCH QS tỉnh 1283/QĐ-BTL ngày 29/8/2012 29.499 14.499 19.200 4.500 10.299 9.999 4.500 4.500 CT 3 Doanh trại Đại Đội công Binh BCH QS tỉnh 1791/QĐ-BTL ngày 15/10/2010 9.517 4.817 8.700 4.000 817 817 500 500 CT 4 Dự án doanh trại D303/E584 BCH QS tỉnh 1856/QĐ-BTL 2710/2010 33.637 16.818 24.900 8.100 8.737 8.718 2.000 2.000 CT 5 Cải tạo Sở chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk TP. BMT BCH BĐBP tỉnh 225/QĐ-BQP 26/01/2015 45.500 10.000 32.000 7.000 13.500 3.000 3.000 3.000 CT 6 Đường GT từ xã Ea H'leo (Km613 - Quốc lộ 14) nối đường biên giới Tây bắc, huyện Ea Súp (GĐ 2) Ea H'leo- Ea Súp UBND H. Ea H'leo 819/QĐ-UBND ngày 07/4/2015; 2577/QĐ-UBND 31/10/2015 108.554 20.554 55.600 0 52.954 20.554 13.400 13.400 CT VI Quản lý nhà nước 451.496 366.372 320.898 252.640 103.707 96.141 44.303 44.303 - a Các dự án đã phê duyệt quyết toán 42.494 42.494 40.191 40.191 2.303 2.303 2.303 2.303 - 1 Trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk TP. BMT Hội chữ thập đỏ tỉnh 2014- 2016 879/QĐ-UBND 01/4/2016 8.754 8.754 8.200 8.200 554 554 554 554 QT 2 Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk TP. BMT Sở Ngoại vụ 2014- 2016 709/QĐ-UBND 04/4/2014 20.144 20.144 19.391 19.391 753 753 753 753 QT 3 Trụ sở làm việc Sở Thông tin Truyền Thông TP. BMT Sở TT- TT 2010- 2011 2911/QĐ-UBND 11/11/2010 13.596 13.596 12.600 12.600 996 996 996 996 QT b Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng chưa phê duyệt quyết toán 3.879 3.879 3.577 3.577 302 302 - - - 1 Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND và UBND H. Kr. Păk Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 2008- 2010 3381/QĐ-UBND 06/10/2010 3.879 3.879 3.577 3.577 302 302 0 - HT c Các dự án đang triển khai thực hiện 363.752 292.408 277.130 208.872 86.622 83.536 29.000 29.000 - 1 Trụ Sở làm việc và Hội trường Tỉnh ủy TP. BMT Văn phòng Tỉnh ủy 2027/QĐ-UBND 05/8/2015 166.302 166.302 127.830 127.830 38.472 38.472 10.000 10.000 CT 2 Trụ Sở làm việc Sở Tài chính TP. BMT Sở Tài chính 2821/QĐ-UBND 31/10/2011 58.324 58.324 56.264 56.264 2.060 2.060 200 200 CT 3 Trụ sở làm việc HĐND & UBND huyện Kr. Búk Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 3502/QĐ-UBND 31/12/2010; 3330/QĐ-UBND 01/12/2017 57.110 19.972 37.138 0 19.972 19.972 10.000 10.000 CT 4 Trụ sở làm việc huyện ủy; nhà làm việc khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể huyện Kr. Búk Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 1460/QĐ-UBND 13/6/2011;3331/QĐ-UBND 01/12/2017 37.170 7.550 29.620 0 7.550 7.550 4.500 4.500 CT 5 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Ea Khal, huyện Ea H'leo Ea H'leo UBND xã Ea Khal 2526/QĐ-UBND 25/5/2016 12.186 7.600 4.100 2.600 8.086 5.000 0 - CT 6 Trụ sở cơ quan tỉnh Đoàn tỉnh Đắk Lắk Tp. BMT BCH Đoàn tỉnh Đắk Lắk 2927/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 32.660 32.660 22.178 22.178 10.482 10.482 4.300 4.300 CT d Dự án mở mới năm 2018 41.371 27.591 - - 14.480 10.000 13.000 13.000 - 1 Trụ sở Thị ủy Buôn Hồ TX. B. Hồ BQLDA ĐTXD DD và CN tỉnh Đắk Lắk 3012/QĐ-UBND ngầy 31/10/2017 41.371 27.591 14.480 10.000 13.000 13.000 MM VII Các dự án thuộc CTMTQG Nước sạch và VSMT nông thôn 18.567 7.131 4.400 4.400 14.167 2.731 1.100 1.100 0 Các dự án đang triển khai thực hiện 18.567 7.131 4.400 4.400 14.167 2.731 1.100 1.100 - 1 Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Buôn Trấp 414/QĐ-KHĐT 22/8/2007; 463/QĐ-SKHĐT 12/9/2007; 367/QĐ-SKHĐT 23/7/2008 0 0 0 0 0 - Gói số 2 (Trượt giá và khối lượng phát sinh) Kr. Ana TTNSH& MTNT 2.101 2.101 1.700 1.700 401 401 0 - CT CV16 42/U BND - NNM T ngày 19/3/ 2013 2 Cấp nước sinh hoạt xã Hòa Tân - H.Krông Bông (CTMTQG 75%; NSH và HĐ 25%) Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 2013- 2015 2613/QĐ-UBND 24/6/2013 16.466 5.030 2.700 2.700 13.766 2.330 1.100 1.100 CT VIII Du lịch 31.003 10.706 5.000 5.000 26.003 5.706 4.100 4.100 0 Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng chưa phê duyệt quyết toán 31.003 10.706 5.000 5.000 26.003 5.706 4.100 4.100 0 1 Chống sạt lở bờ sông Sê rê pốk, đoạn trong Khu du lịch Buôn Đôn B. Đôn UBND H. B.Đôn 2229/QĐ-UBND 25/9/2014 31.003 10.706 5.000 5.000 26.003 5.706 4.100 4.100 HT Có IX VHTT-TDTT 72.192 61.598 38.468 30.200 33.724 31.398 18.174 18.174 0 (1) Các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán 14.774 14.774 6.800 6.800 7.974 7.974 7.974 7.974 0 1 Quảng trường trung tâm huyện Ea súp (giai đoạn 1) Ea Súp UBND H. Ea Súp 2017- 2020 353a/QĐ-UBND 31/10/2016 14.774 14.774 6.800 6.800 7.974 7.974 7.974 7.974 QT (2) Các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng chưa phê duyệt quyết toán 30.418 19.824 25.668 17.400 4.750 2.424 0 - 0 1 Hoa viên trung tâm huyện Krông Pắc (NST 70%) Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 132/QĐ-SKHĐT 20/8/2012 15.736 11.015 14.168 9.900 1.568 1.115 0 - HT 2 Trung tâm văn hóa thể thao huyện Krông Bông (GĐ2) (NST60%, NSH 40%) Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 3758/QĐ-UBND 02/10/2014 14.682 8.809 11.500 7.500 3.182 1.309 0 - HT (3) Các dự án đang triển khai thực hiện 27.000 27.000 6.000 6.000 21.000 21.000 10.200 10.200 0 1 Trung tâm tích hợp dữ liệu TP. BMT Sở TTTT 3213b/QĐ-UBND 28/10/2016; 1354/QĐ-UBND 07/6/2017 27.000 27.000 6.000 6.000 21.000 21.000 10.200 10.200 CT X DANH MỤC TDUD 325.669 316.968 230.553 230.553 93.375 86.415 34.732 34.732 0 (1) Các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán 40.814 38.073 32.195 32.195 6.878 5.878 5.878 5.878 0 1 Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Ea Tun, xã Ea Sol Ea Hleo UBND H. Ea H'leo 2009- 2010 3515/QĐ-UBND, 21/12/2015; 1182/QĐ-UBND , 19/4/2016; 445/QĐ-UBND , 09/11/2016 4.007 4.007 2.500 2.500 1.507 1.507 1.507 1.507 QT 2 Đường GT từ buôn Ayun, xã Cư Pơng đến Buôn xóm A xã Ea Sin Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 1927/QĐ-UBND, 24/7/2015 13.096 13.096 11.680 11.680 1.416 1.416 1.416 1.416 QT 3 KCH kênh mương từ trạm bơm điện đi cánh đồng Ea Yiêng Hạ, xã Ea Yiêng (Giai đoạn I; giai đoạn II) Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 3684/QĐ-UBND, 25/10/2010 0 0 0 0 0 - Giai đoạn I 3684/QĐ-UBND, 25/10/2010; 1896/QĐ-UBND, 10/4/2015 9.186 9.186 9.186 9.186 0 0 0 - Giai đoạn II 4257/QĐ-UBND, 31/12/2014 8.375 6.634 5.729 5.729 905 905 905 905 QT 4 Cầu qua suối Ea Rôk, xã Cư Kbang Ea Súp UBND H. Ea Súp 446/QĐ-KHĐT 19/8/2008;09/QĐ- SKHĐT 17/01/2014; 231/QĐ-STC, 04/8/2016 6.150 5.150 3.100 3.100 3.050 2.050 2.050 2.050 QT b Các dự án bàn giao đưa vào sử dụng chưa phê duyệt quyết toán 63.671 61.880 46.894 46.894 16.777 14.986 5.500 5.500 - 1 Đường giao thông từ trung tâm xã Ea Tiêu vào buôn H'luk và buôn Êbung, xã Ea Tiêu (gói 1, gói 2) Cư Kuin UBND H. Cư Kuin 2010- 2010 1404/QĐ-UBND 20/5/2013 9.839 8.562 6.000 6.000 3.839 2.562 1.300 1.300 HT 2 Đường giao thông từ thôn EaKroa xã CưNé đi thôn Nam Trung xã Chứ Kbô huyện Krông Búk Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 2011- 2012 4550/QĐ-UBND 31/12/2010 9.676 9.676 9.001 9.001 675 675 0 - HT 3 KCH kênh mương và San ủi cánh đồng lúa nước hai buôn Ea Nong A, Ea Nong B xã Vụ Bổn - Giai đoạn 1, 2 Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 3374/QĐ-UBND, 30/9/2010; 4261/QĐ-UBND , 31/12/2014 16.777 16.777 11.980 11.980 4.797 4.797 0 - HT 4 Thủy lợi Ea Chiêu, xã Ea Tân Kr. Năng UBND H. Kr. Năng 250/QĐ-KHĐT, 29/5/09 4.206 3.834 3.793 3.793 413 41 0 - HT 5 Kiên cố hóa kênh mương Cánh đồng thôn 19/5 và Trảng dài, xã Tân Hòa B. Đôn UBND H. B.Đôn 146/QĐ-UBND, 13/01/2012 5.547 5.547 5.200 5.200 347 347 0 - HT 6 Nâng cấp trạm bơm điện xã Ea Yiêng, huyện Kr. Pắc Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 334/QĐ-UBND 12/2/2014 1.009 1.009 899 899 110 110 0 - HT 7 Đường GT liên xã Cư Mlan, Ea Bung, Ya Tờ Mốt, Ia Rvê (Hạng mục: Cầu km 09+500 xã Ya Tờ Mốt) Ea Súp UBND H. Ea Súp 1486/QĐ-UBND, 27/10/2010; 01/QĐ-UBND , 02/01/2014 11.636 11.636 5.704 5.704 5.932 5.932 4.200 4.200 HT 8 Cầu liên thôn Lộc Thuận - Lộc Hải, xã Phú Lộc Kr. Năng UBND H. Kr. Năng 269/QĐ-UBND, 22/02/2011; 2583/QĐ-UBND , 18/8/2011 4.981 4.839 4.317 4.317 664 522 0 - HT (3) Các dự án đang triển khai thực hiện 221.184 217.015 151.464 151.464 69.720 65.551 23.354 23.354 0 2 Nâng cấp sửa chữa trạm bơm Thăng Bình 2 và hệ thống kênh mương, xã Bình Hòa (giai đoạn I) Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 1417/QĐ-UBND 03/7/2009 7.844 7.844 7.101 7.101 743 743 0 - CT 3 Thủy lợi Ea Kul, xã Ea Tân Kr. Năng UBND H. Kr. Năng 249/QĐ-KHĐT, 25/5/09 5.986 5.986 4.800 4.800 1.186 1.186 0 - CT 4 Nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh mương Buôn Trấp 2, xã Bình Hòa Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 3847/QĐ-UBND 31/12/2011 9.931 9.931 9.625 9.625 306 306 0 - CT 5 KCH kênh mương thủy lợi Đắk Liêng, thủy lợi Yang Lah, thủy lợi Buôn Tơr, xã Đắk Liêng Lắk UBND H. Lăk 631/QĐ-KHĐT, 11/6/08 6.955 6.955 5.820 5.820 1.135 1.135 200 200 CT 6 Kiên cố hóa kênh tưới công trình thuỷ lợi An Ninh Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 2562/QĐ-UBND, 12/8/11; 1349/QĐ-UBND , 21/6/2012 8.840 8.840 6.600 6.600 2.240 2.240 0 - CT 7 Kênh hồ Ea MTá, xã Ea Bhốk Cư Kuin UBND H. Cư Kuin 3710/QĐ-UBND 28/10/2011; 2567/QĐ-UBND , 31/8/2012 10.824 10.824 9.600 9.600 1.224 1.224 238 238 CT 8 KCH kênh công trình thủy lợi Cư Păm, xã Cư Kty hạng mục Kênh mương và công trình trên kênh Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 2883/QĐ-UBND, 26/9/2011 9.997 9.997 6.800 6.800 3.197 3.197 700 700 CT 9 Kiên cố hoá kênh mương đập Ea Bar đi cánh đồng Chư Lai, xã Ea Bar B. Đôn UBND H. B.Đôn 268/QĐ-UBND, 29/1/2011; 1633/QĐ-UBND , 11/7/2013 8.502 8.502 5.900 5.900 2.602 2.602 500 500 CT 10 Hệ thống kênh tưới công trình thủy lợi Buôn Jơl Lắk UBND H. Lăk 1387/QĐ-UBND, 09/9/2010; 1511/QĐ-UBND , 15/7/2016 6.501 6.501 1.800 1.800 4.701 4.701 3.100 3.100 CT 11 Hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Buôn Giêr Kr. Năng UBND H. Kr. Năng 3365/QĐ-UBND 08/11 2011 9.018 9.018 7.200 7.200 1.818 1.818 400 400 CT 12 Nâng cấp sửa chữa trạm bơm Thăng Bình 2 và hệ thống kênh mương, xã Bình Hòa (giai đoạn II) Kr. Ana UBND H. Kr. Ana 1417/QĐ-UBND 03/7/2009; 1386/QĐ-UBND , 26/5/2016 3.958 3.958 3.466 3.466 492 492 0 - CT 14 Nâng cấp, sửa chữa công trình xây dựng đường và nâng cấp đập Ea Trum, xã Cư Suê Cư M'gar UBND H. Cư M'Gar 2010- 2011 348/QĐ-UBND, 17/6/2013 5.124 5.124 4.459 4.459 665 665 0 - CT 15 Đường GTNT Buôn Niêng 1, Buôn Niêng 2, Buôn Kô Đung xã Ea Nuôl B. Đôn UBND H. B.Đôn 2008- 2010 1173/QĐ-UBND, 17/6/2010; 2617/QĐ-UBND , 22/10/2013 9.649 9.649 8.279 8.279 1.370 1.370 200 200 CT 16 Đường giao thông liên xã Yang Tao - Đắk Liêng, huyện Lắk Lắk UBND H. Lăk 1034/QĐ-UBND 27/4/2009 12.988 12.988 12.270 12.270 718 718 0 - CT 17 Đường giao thông từ trung tâm thị trấn Ea Sup đi xã Ea Bung Ea Súp UBND H. Ea Súp 2010- 2011 474/QĐ-UBND, 10/12/2012 8.665 8.665 6.250 6.250 2.415 2.415 200 200 CT 18 Khắc phục hậu quả lũ lụt đường vào TT xã Cư Prông Ea kar UBND H. Ea Kar 522/QĐ-UBND, 9/6/2011 11.084 10.077 9.172 9.172 1.912 905 0 - CT 19 Đường giao thông liên xã từ đường liên huyện Ea Súp- Ea H'leo, xã Cư Kbang đi trung tâm cụm xã Ea Rốk (gói 1) Ea Súp UBND H. Ea Súp 2957/QĐ-UBND, 23/10/2012 17.317 17.317 6.500 6.500 10.817 10.817 6.500 6.500 CT 20 Sửa chữa Đường giao thông nội vùng Buôn Diêu Lắk UBND H. Lăk 2010- 2012 1148/QĐ-UBND, 26/5/2016 6.784 6.784 1.800 1.800 4.984 4.984 3.300 3.300 CT 21 Đường từ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin đi xã Ea Kao, TP. BMT (giai đoạn 1, giai đoạn 2) Cư Kuin UBND H. Cư Kuin 631/QĐ-KHĐT 30/10/2009; 89/QĐSTC, 04/4/2016 20.215 18.714 9.600 9.600 10.615 9.114 CT Giai đoạn 1 89/QĐ-STC, 04/4/2016 12.016 12.016 9.600 9.600 2.416 2.416 2.416 2.416 QT 22 Đường giao thông từ buôn Cư Hiam, xã Cư Pơng đến thôn 1, xã Ea Ngai Kr. Búk UBND H. Kr. Búk 2011- 2012 1144/QĐ-UBND 14/05/2010; 108/QĐ-UBND 09/01/2014 18.823 17.162 8.422 8.422 10.401 8.740 4.400 4.400 CT 23 Đường GT khu vực trung tâm xã Yang Tao Lắk UBND H. Lăk 2008- 2012 359/QĐ-UBND, 9/11/2010 10.163 10.163 6.400 6.400 3.763 3.763 1.200 1.200 CT XI Các dự án còn thiếu theo Thông báo 310 38.821 38.821 23.994 23.994 30.415 14.827 4.800 4.800 - 1 Cải tạo hệ thống thoát nước quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột TP.BMT Cty TNHH MTV ĐT&MT 3051/QĐ-UBND - 16/11/2007 32.400 32.400 23.994 23.994 23.994 8.406 0 - CT Chờ QT 2 Công trình thủy lợi Buôn Ja Tu II Lắk UBND H. Lăk 391/QĐ-KHĐT, 30/7/2009 6.421 6.421 6.421 6.421 4.800 4.800 CT XII Chuẩn bị đầu tư và bố trí cho các DA QT, tăng TMĐT được phê duyệt trong năm 2018 30.000 30.000 1 Trụ sở làm việc HĐND - UBND tỉnh TP. BMT VP UBND tỉnh 2 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du TP. BMT Sở GDĐT 3 Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên các huyện trong tỉnh Sở NN&PT NT 4 Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk- Tiểu dự án Buôn Ma Thuột Tp. BMT Cty TNHH 1TV QLĐT& MT Đắk Lắk; UBND TP.BMT PHỤ BIỂU 4 DANH MỤC BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA NĂM 2018 - NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục công trình, dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Thời gian KC- HT Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2017 được giao Lũy kế vốn đến hết kế hoạch năm 2017 Nhu cầu Kế hoạch năm 2018 Kế hoạch năm 2018 Ghi chú Số quyết định TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Vốn đối ứng Vốn đối ứng Vốn đối ứng Vốn đối ứng Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) Tổng số NSĐP Tổng số NSĐP NSĐP Tổng số NSĐP Tổng số Trong đó: Quy đổi ra tiền Việt NSTW NSĐP và các nguồn khác Tổng số Trong đó cấp phát từ trung ương 1 2 3 5 6 7 8 9 12 46 47 TỔNG SỐ 4.435.163 933.292 441.839 491.453 3.501.871 3.137.093 216.595 97.131 51.927 111.231 111.231 111.231 105.596 105.596 105.596 105.596 105.596 I Lĩnh vực giáo dục 320.080 46.798 32.759 14.039 273.282 273.282 13.811 5.311 3.311 5.147 5.147 5.147 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 320.080 46.798 32.759 14.039 273.282 273.282 13.811 5.311 3.311 5.147 5.147 5.147 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1 Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) Các huyện, Tp. BMT Sở GDĐT; các phòng GD huyện, TX, TP 2011- 2015 12/QĐ-BGDĐT ngày 04/1/10 138.540 15.708 10.996 4.712 122.832 122.832 611 611 611 611 611 611.000 241 241 241 241 241 2 Nâng cấp Trường cao đẳng nghề TNDT Tây Nguyên Trường CĐN TNDT Tây Nguyên 2905/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 126.540 21.090 14.763 6.327 105.450 105.450 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - 3 Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 Toàn tỉnh Sở GD-ĐT 2015- 2017 7283/UBND-TH ngày 02/10/2015 55.000 10.000 7.000 3.000 45.000 45.000 10.200 3.200 1.200 3.036 3.036 3.036 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 II Lĩnh vực y tế 199.652 45.572 12.845 32.727 154.080 88.314 40.504 10.504 4.300 9.015 9.015 9.015 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 199.652 45.572 12.845 32.727 154.080 88.314 40.504 10.504 4.300 9.015 9.015 9.015 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2 Toàn tỉnh Sở Y tế 2014- 2019 769/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2015, số 1606/QĐ-UBND ngày 06/6/2016; 1622/QĐ-UBND ngày 07/6/2016; 1786/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 120.620 32.306 12.845 19.461 88.314 88.314 24.504 9.504 3.300 4.765 4.765 4.765 - - - 2 Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Toàn tỉnh Sở Y tế 2015- 2016 2942/QĐ-BYT ngày 15/5/2015 79.032 13.266 13.266 65.766 16.000 1.000 1.000 4.250 4.250 4.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 III Lĩnh vực công cộng 1.946.557 507.176 285.926 221.250 1.439.381 1.334.927 107.964 57.000 26.000 64.006 64.006 64.006 62.155 62.155 62.155 62.155 62.155 Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 1.366.333 408.466 285.926 122.540 957.867 957.867 101.964 51.000 20.000 64.006 64.006 64.006 52.155 52.155 52.155 52.155 52.155 1 Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk- Tiểu dự án Buôn Ma Thuột Tp. BMT Cty TNHH 1TV QLĐT&MT Đắk Lắk; UBND TP.BMT 2014- 2019 143/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 862.181 203.653 142.557 61.096 658.528 658.528 101.964 51.000 20.000 54.700 54.700 54.700 26.396 26.396 26.396 26.396 26.396 2 Dự án mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình Tp. Buôn Ma Thuột Tp. BMT Cty TNHH 1TV QLĐT&MT Đắk Lắk 3578/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 504.152 204.813 143.369 61.444 299.339 299.339 9.306 9.306 9.306 25.759 25.759 25.759 25.759 25.759 Dự án mở mới 2018 580.224 98.710 - 98.710 481.514 377.060 6.000 6.000 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1 Dự án hỗ trợ phát triển biên giới Sở KHĐT 2016- 2020 2257/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 580.224 98.710 98.710 481.514 377.060 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 IV Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 1.288.464 215.115 34.309 180.806 1.073.349 1.025.709 51.000 21.000 15.000 27.331 27.331 27.331 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 590.072 171.793 34.309 137.484 418.279 418.279 33.000 13.000 7.000 15.519 15.519 15.519 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1 Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên các huyện trong tỉnh Sở NN&PTNT 2014- 2018 3608/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 3609/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 3610/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 319.408 64.013 34.309 29.704 255.395 255.395 24.000 9.000 3.000 9.200 9.200 9.200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSat) các huyện trong tỉnh Sở NN&PTNT 2016- 2020 3310/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 270.664 107.780 107.780 162.884 162.884 9.000 4.000 4.000 6.319 6.319 6.319 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2020 698.392 43.322 - 43.322 655.070 607.430 18.000 8.000 8.000 11.812 11.812 11.812 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Toàn tỉnh Sở NN&PTNT 2016- 2020 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 451.360 23.630 23.630 427.730 397.800 9.000 4.000 4.000 7.312 7.312 7.312 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả Toàn tỉnh Sở NN&PTNT ; Sở GD&ĐT; Sở Y tế 2016- 2020 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015 247.032 19.692 19.692 227.340 209.630 9.000 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 V Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 107.548 17.821 - 17.821 89.727 62.809 450 450 450 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Dự án mở mới 2018 107.548 17.821 - 17.821 89.727 62.809 450 450 450 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1 Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 107.548 17.821 17.821 89.727 62.809 450 450 450 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 VI Vốn chuẩn bị đầu tư 572.862 100.810 76.000 24.810 472.052 352.052 2.866 2.866 2.866 5.732 5.732 5.732 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1 Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị hạn hán Sở NN&PTNT 2017- 2022 Quyết định số 727/QĐ-TTg ngày 28/4/2016 553.250 95.800 76.000 19.800 457.450 337.450 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2 Nâng cao hiệu quả dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ 19.612 5.010 5.010 14.602 14.602 866 866 866 1.732 1.732 1.732 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 VII Thông báo sau 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PHỤ BIỂU 5 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 cuả HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2017 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2017 Số vốn còn thiếu/nhu cầu CBĐT Kế hoạch năm 2018 QT, HT, CT Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Tổng số Tổng số Tr.đó. Thanh toán nợ XDCB Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số NST Tr.đó. Thanh toán nợ XDCB Tổng số: NST Tổng số: NST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng cộng 544.063 395.775 102.000 102.000 0 288.541 203.508 255.522 127.379 130.000 130.000 0 I Giáo dục và đào tạo 544.063 395.775 102.000 102.000 0 288.541 203.508 255.522 127.379 60.500 60.500 0 0 0 (1) Các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 19.186 15.236 4.500 4.500 0 16.499 12.549 2.687 2.687 400 400 0 0 0 1 Nhà lớp học 15 phòng thuộc Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Cư M'gar (CTMTQG 50%, NST 50%) Cư M'gar Sở GDĐT 2011- 2012 111/QĐ-KHĐT 27/6/2011 8.898 4.948 500 500 7.550 3.600 1.348 1.348 400 400 HT 2 Nhà lớp học 6 P (02 tầng) thuộc Trường TH Lê Lợi, thị trấn Ea Súp - huyện Ea Súp Ea Súp UBND H. Ea Súp 351a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện 3.646 3.646 2.500 2.500 3.000 3.000 646 646 HT 3 Đường vào trường PTTH DTNT Nơ Trang Lơng TP. BMT Trường PTDT NT Nơ Trang Lơng 2011- 2012 80/QĐ-KHĐT 2/4/2010 2.944 2.944 500 500 2.600 2.600 344 344 HT 4 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Rốk, Ea Súp Ea Súp UBND H. Ea Súp 233/QĐ-UBND 09/6/2012 3.698 3.698 1.000 1.000 3.349 3.349 349 349 0 0 HT (2) Các dự án đang triển khai thực hiện 415.167 310.539 96.500 96.500 0 269.930 188.847 145.237 121.692 60.100 60.100 0 1 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du TP. BMT Sở GDĐT 3153/QĐ-UBND 10/11/2009 162.865 89.951 10.000 10.000 146.114 73.200 16.751 16.751 5.660 5.660 CT 2 Nhà ở nội trú cho HS và GV trường THPT Ea Rốk, huyện Ea Súp Ea Súp UBND H. Ea Súp 2010- 2012 354/QĐ-KHĐT 2/11/2010; 2174/QĐ-UBND 16/8/2017 22.693 20.423 3.000 3.000 15.825 15.825 6.868 4.598 1.500 1.500 CT 3 Trường THCS Trần Đại Nghĩa, phường Đạt Hiếu, TX Buôn Hồ TX. B Hồ UBND TX. B. Hồ 2431/QĐ-UBND 19/9/2011 27.600 13.800 3.000 3.000 18.869 12.700 8.731 1.100 0 0 CT 4 Trường THPT Hai Bà Trưng - TX Buôn Hồ (GĐ 2). Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học 18 phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh và nhà để xe 2 bánh TX B. Hồ Sở GD và ĐT 3239/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 25.000 25.000 10.000 10.000 10.460 10.460 14.540 14.540 8.700 8.700 CT 5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc - Hạng mục Nhà đa chức năng; sân trường, hàng rào, nhà để xe, nhà vệ sinh và hệ thống cấp, thoát nước (NST 75%), NSH 25% Kr. Pắc UBND H. Kr. Pắc 7744/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND H 14.930 11.198 7.000 7.000 8.308 8.308 6.622 2.890 700 700 CT 6 Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện M'Drắk M'Đr ắk Sở GD&ĐT 3232/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 20.610 20.610 10.000 10.000 10.200 10.200 10.410 10.410 6.300 6.300 CT 7 Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (GĐ1) NST 50% Ea Kar UBND H. Ea Kar 3211b/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 19.710 9.855 4.000 4.000 6.100 4.100 13.610 5.755 3.800 3.800 CT 8 Trường THPT Krông Bông, huyện Krông Bông, hạng mục: Nhà đa chức năng, nhà cầu nối, nhà vệ sinh giáo viên, nhà để xe giáo viên, nhà sinh hoạt tổ chuyên môn kết hợp phòng truyền thống và phòng hoạt động đoàn đội, sân bê tông Kr. Bông UBND H. Kr. Bông 3238/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 17.315 17.315 8.000 8.000 8.170 8.170 9.145 9.145 5.700 5.700 CT 9 Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ya Tờ Mốt Ea Súp UBND H. Ea Súp 45/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 2.284 2.284 1.000 1.000 1.916 1.916 368 368 0 0 CT 10 Nhà làm việc - Giảng đường thuộc Trường CĐN Đắk Lắk TP.BMT Trường CĐN Đắk Lắk 3234/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UB tỉnh 30.188 30.188 11.000 11.000 11.818 11.818 18.370 18.370 8.000 8.000 CT 11 Nhà thí nghiệm - Thực hành thuộc Trường CĐ sư phạm Đắk Lắk TP. BMT Trường CĐSP Đắk Lắk 3241/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 14.975 14.975 5.000 5.000 7.150 7.150 7.825 7.825 4.800 4.800 CT 12 Nhà lớp học 12 phòng thuộc Trường THPT Ngô Gia Tự, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar Ea Kar UBND H. Ea Kar 2025/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện 8.228 6.171 4.100 4.100 4.170 4.170 4.058 2.001 800 800 CT 13 Nhà Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. BMT Sở GD&ĐT 3240/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 10.000 10.000 5.000 5.000 5.100 5.100 4.900 4.900 2.900 2.900 CT 14 Nhà Lớp học 8 P - Trường Tiểu học Ea Rốc, xã Ea Rốc, huyện Ea Súp Ea Súp UBND H. Ea Súp 352a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện 4.962 4.962 3.400 3.400 3.400 3.400 1.562 1.562 740 740 CT 15 Trường THPT Trần Đại Nghĩa (GĐ 3) huyện Buôn Đôn B. Đôn UBND H. B. Đôn 3864/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện B.Đôn 6.861 6.861 3.000 3.000 3.070 3.070 3.791 3.791 2.400 2.400 CT 16 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk Lắk UBND H. Lắk 3235/QĐ-UBND 28/10/2016 của UBND tỉnh 26.946 26.946 9.000 9.000 9.260 9.260 17.686 17.686 8100 8100 CT (3) Chuẩn bị đầu tư 109.710 70.000 1.000 1.000 0 2.112 2.112 107.598 3.000 0 0 0 1 Trường Cao đẳng y tế (GĐ 1) TP. BMT Trường CĐ Y tế Cv 269/HĐND -VP ngày 30/6/2016 của TT HĐND tỉnh 109.710 70.000 1.000 1.000 2.112 2.112 107.598 3.000 0 0 CBĐ T II Đối ứng để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện (tối thiểu 10% vốn XSKT) 20.000 20.000 III Đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 8.500 8.500 IV Bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện về đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo 18.000 18.000 V Bố trí các dự án để bù hụt thu, danh mục theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 23.000 PHỤ BIỂU 6 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018 TỪ NGUỒN THU TIỀN BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ TIỀN TP BMT HOÀN TRẢ VỐN VAY (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Thời gian KCHT Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2017 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2017 Số vốn còn thiếu Kế hoạch năm 2018 Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng số (tất cả các nguồn vốn) NST Tổng cộng 35.743 25.277 6.000 6.000 6.000 6.000 29.743 19.277 14.881 14.881 Các dự án đang triển khai thực hiện 14.811 14.811 6.000 6.000 6.000 6.000 8.811 8.811 8.481 8.481 1 Trụ Sở làm việc Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk TP. BMT Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk 2017- 2019 957/QĐ-UBND 20/4/2017 14.811 14.811 6.000 6.000 6.000 6.000 8.811 8.811 8.481 8.481 CT Dự kiến mở mới năm 2018 20.932 10.466 0 0 0 0 20.932 10.466 6.400 6.400 1 Mở rộng nút giao bùng binh Km3, phường Tân Lập TP. BMT UBND TP. BMT 2018- 2020 3003/QĐ-UBND,31/10/2017 20.932 10.466 20.932 10.466 6.400 6.400 MM PHỤ BIỂU 7 PHÂN BỔ VỐN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN) KẾ HOẠCH 2018 -NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) ĐVT. Triệu đồng STT Tên đơn vị Loại huyện Tổng số Kế hoạch 2018 Ghi chú Hỗ trợ xây dựng mầm non Hỗ trợ XD trường chuẩn quốc gia TỔNG SỐ 48.000 15.000 33.000 1 Buôn Ma Thuột I 3.000 3.000 2 Buôn Hồ II 4.200 1.200 3.000 3 Ea Kar II 4.200 1.200 3.000 4 Cư M'gar II 4.200 1.200 3.000 5 Krông Pắc II 4.200 1.200 3.000 6 Krông Ana IV 4.700 1.700 3.000 7 Krông Búk IV 4.700 1.700 3.000 8 Krông Bông IV 4.700 1.700 3.000 9 M'Đrắk IV 4.700 1.700 3.000 10 Ea Súp IV 4.700 1.700 3.000 11 Buôn Đôn IV 4.700 1.700 3.000 PHỤ BIỂU 8 PHÂN BỔ VỐN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN) KẾ HOẠCH 2018 TỪ VỐN XSKT (Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) ĐVT. Triệu đồng STT Tên đơn vị Loại huyện Tổng số Kế hoạch 2018 Ghi chú Hỗ trợ xây dựng mầm non Hỗ trợ XD trường chuẩn quốc gia TỔNG SỐ 18.000 6.000 12.000 1 Ea H'leo II 4.200 1.200 3.000 2 Krông Năng III 4.500 1.500 3.000 3 Cư Kuin III 4.500 1.500 3.000 4 Lắk IV 4.800 1.800 3.000