49/2016/TT-BTNMT

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s ố điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định v ề giá đất; Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy ề n hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và M ô i trường; Theo đ ề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra , thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu đối với hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm thuộc các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ quản lý đất đai hoặc nhiệm vụ có hạng mục quản lý đất đai bao gồm: 1. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê; 3. Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 4. Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 5. Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; 6. Điều tra thoái hóa đất; 7. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; 8. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; 9. Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; 10. Quan trắc giám sát tài nguyên đất; 11. Các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ chuyên môn khác về quản lý và sử dụng đất đai. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Giám sát công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là hoạt động theo dõi về tiến độ thực hiện công trình và việc tuân thủ các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các quy định trong các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Kiểm tra công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là việc thực hiện các phương pháp kỹ thuật để đánh giá chất lượng, xác định khối lượng các hạng mục công trình, sản phẩm theo các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các quy định trong các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 3. Thẩm định công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là việc đánh giá chất lượng, khối lượng công trình hoặc hạng mục công trình trên cơ sở hồ sơ, các sản phẩm công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành và tài liệu liên quan khác. 4. Nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là việc chủ đầu tư xác nhận chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình đã hoàn thành trên cơ sở kết quả giám sát, kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 5. Cơ quan quyết định đầu tư công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng vốn đầu tư cho công trình về lĩnh vực quản lý đất đai. 6. Chủ đầu tư công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai là cơ quan sở hữu vốn hoặc được cơ quan quyết định đầu tư giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư công trình về lĩnh vực quản lý đất đai. Điều 4. Nguyên tắc giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm phải tiến hành thường xuyên và có hệ thống trong quá trình thực hiện trên cơ sở kế hoạch giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu được lập theo tiến độ thi công từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm. 2. Chủ đầu tư sử dụng đơn vị trực thuộc hoặc thuê đơn vị giám sát, kiểm tra có chức năng phù hợp (sau đây gọi chung là đơn vị giám sát, kiểm tra) thực hiện giám sát, kiểm tra công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư. 3. Các tổ chức, cá nhân thi công (sau đây gọi chung là đơn vị thi công) công trình, sản phẩm phải tự kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng của tất cả các hạng mục công trình, sản phẩm trước khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu. 4. Trong thời gian thi công nếu có sự thay đổi về chế độ chính sách tiền lương, định mức kinh tế - kỹ thuật thì quá trình giám sát, kiểm tra phải xác định cụ thể khối lượng các hạng mục công việc đã thực hiện trước và sau thời điểm chế độ chính sách tiền lương, định mức kinh tế - kỹ thuật thay đổi. Điều 5. Mục đích giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Bảo đảm cho công trình, sản phẩm thực hiện theo đúng các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thi công, giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm. 2. Phát hiện những sai sót trong quá trình thi công để kịp thời khắc phục, xử lý các sai sót, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm. 3. Đánh giá, xác nhận đúng chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) của hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm đã hoàn thành. Điều 6. Cơ sở pháp lý để giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản điều chỉnh của cấp có thẩm quyền trong quá trình thi công. 2. Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Điều 7. Trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Trách nhiệm của cơ quan quyết định đầu tư. a) Tổ chức thực hiện hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định hồ sơ nghiệm thu đối với các công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai đã hoàn thành; b) Quyết định giải quyết những phát sinh, vướng mắc đối với công nghệ chưa có quy định kỹ thuật; phát sinh do thay đổi chính sách; giải quyết những phát sinh, vướng mắc về định mức kinh tế - kỹ thuật khi thay đổi giải pháp công nghệ dẫn đến làm tăng giá trị dự toán vượt quá giá trị dự toán đã được phê duyệt; giải quyết những phát sinh về khối lượng, mức khó khăn (nếu có) dẫn đến tổng giá trị vượt quá 05 phần trăm so với tổng giá trị dự toán đã được phê duyệt; giải quyết việc kéo dài thời gian thi công công trình so với thời gian thi công đã được phê duyệt. Đối với dự án do Chính phủ quyết định đầu tư thì thực hiện theo quy chế quản lý dự án riêng (nếu có); c) Quyết định đình chỉ th i công, h ủy bỏ một phần hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm công trình đang thi công không đúng chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc vi phạm các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư. a) Tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện đối với các công trình, sản phẩm được giao; b) Quyết định giải quyết những phát sinh, vướng mắc về công nghệ trong quá trình thi công; giải quyết những phát sinh, vướng mắc về định mức kinh tế - kỹ thuật khi thay đổi giải pháp công nghệ nhưng không làm tăng giá trị dự toán so với giá trị dự toán đã được phê duyệt; giải quyết những phát sinh về khối lượng, mức khó khăn (nếu có) nhưng không làm giá trị vượt quá 05 phần trăm so với tổng giá trị dự toán đã được phê duyệt. Đối với dự án do Chính phủ quyết định đầu tư thì thực hiện theo quy chế quản lý dự án riêng (nếu có); c) Báo cáo kịp thời với cơ quan quyết định đầu tư những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình; d) Quyết định đình chỉ thi công, h ủy bỏ một phần hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm công trình đang thi công không đúng chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc vi phạm các quy chuẩn, quy định k ỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và phải báo cáo bằng văn bản đến cơ quan quyết định đầu tư; đ) Lập báo cáo gửi cơ quan quyết định đầu tư về chất lượng, khối lượng, tiến độ các hạng mục công trình, sản phẩm đã hoàn thành khi kết thúc công trình. 3. Trách nhiệm của đơn vị thi công a) Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công và chịu trách nhiệm về tiến độ thi công, chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm do đơn vị mình thi công; trường hợp công trình, sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng, khối lượng theo yêu cầu thì phải tiếp tục hoàn thiện mà không được cấp bổ sung kinh phí; b) Thực hiện thi công theo đúng chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các văn bản điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (nếu có); c) Chịu sự giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu của cơ quan quyết định đầu tư và chủ đầu tư đối với chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ được giao thực hiện; d) Báo cáo về khối lượng, tiến độ đã thực hiện gửi chủ đầu tư trước ngày 25 hàng tháng; đ) Báo cáo kịp thời bằng văn bản với chủ đầu tư khi có sự thay đổi về giải pháp công nghệ, khối lượng công việc, tiến độ thi công so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư. Điều 8. Lập kế hoạch giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Sau khi được giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng kinh tế, đơn vị thi công phải lập kế hoạch thi công chi tiết gửi chủ đầu tư và tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập. 2. Trên cơ sở kế hoạch của đơn vị thi công, chủ đầu tư lập kế hoạch giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm phù hợp với tiến độ của chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc hợp đồng đã ký kết. Điều 9. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Kinh phí thực hiện kiểm tra, thẩm định của cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương và của cơ quan quyết định đầu tư đối với công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định hiện hành. 2. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm do chủ đầu tư thực hiện được xác định trong tổng dự toán của công trình theo quy định hiện hành. 3. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng, sản phẩm do đơn vị thi công thực hiện được tính trong đơn giá dự toán của công trình theo quy định hiện hành. Chương II GIÁM SÁT, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Điều 10. Giám sát công trình, sản phẩm 1. Nội dung giám sát công trình, sản phẩm bao gồm: a) Giám sát nhân lực, máy móc, thiết bị sử dụng để thi công công trình; b) Giám sát sự phù hợp của quy trình công nghệ đơn vị thi công áp dụng so với chương tr ình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc được chủ đầu tư cho phép; c) Giám sát tiến độ thi công công trình; d) Giám sát về khối lượng phát sinh trong quá trình thi công công trình (nếu có); đ) Giám sát quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công. 2. Trong quá trình giám sát công trình, người trực tiếp giám sát phải tiến hành ghi Nhật ký giám sát công trình theo M ẫ u số 01 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 11. Nội dung, phương pháp, mức kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm 1. Nội dung, mức kiểm tra của đơn vị thi công, chủ đầu tư phục vụ thẩm định, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với các nội dung, hạng mục công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai không được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì nội dung kiểm tra được thực hiện theo chư ơn g trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Mức kiểm tra tối thiểu cấp đơn vị thi công đối với sản phẩm ngoại nghiệp là 20 phần trăm và nội nghiệp là 60 phần trăm; mức kiểm tra tối thiểu cấp chủ đầu tư đối với sản phẩm ngoại nghiệp là 05 phần trăm và nội nghiệp là 15 ph ầ n trăm. 2. Phương pháp kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm: a) Công tác kiểm tra công trình, sản phẩm phải được thực hiện từ tổng thể đến chi tiết và được thực hiện ở cấp đơn vị thi công và cấp chủ đầu tư. b) Tùy thuộc vào từng hạng mục sản phẩm cụ thể, công tác kiểm tra được thực hiện ở trong phòng hay ở thực địa hoặc cả hai. Thực hiện việc đối soát thông tin trong từng sản phẩm và giữa các sản phẩm để kiểm tra sự đầy đủ, thống nhất thông tin của sản phẩm. Thực hiện lại một số nội dung công việc của đơn vị thi công đã thực hiện trong từng hạng mục của công trình, sản phẩm để so sánh, đối chiếu, đánh giá chất lượng sản phẩm so với các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, nội dung chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. c) Trong quá trình kiểm tra công trình, sản phẩm được phép sử dụng thiết bị, công nghệ và các nguồn tư liệu, dữ liệu khác để thực hiện đánh giá chất lượng công trình, sản phẩm. d) Đối với các hạng mục công việc kiểm tra mang tính xác suất, phạm vi lấy mẫu kiểm tra phải được phân bố đều trong toàn bộ phạm vi thi công. đ) Quan sát trực quan, sử dụng phần mềm và các tài liệu khác để kiểm tra trực tiếp trên các sản phẩm giao nộp. e) Đối với các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ có thể thực hiện kiểm tra công trình, sản phẩm cuối cùng bằng phương pháp tổng hợp thì đơn vị giám sát, kiểm tra lập phương án kiểm tra trình chủ đầu tư phê duyệt. 3. Kết thúc quá trình kiểm tra phải tiến hành ghi nhận kết quả kiểm tra. a) Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng Phiếu ghi ý kiến kiểm tra các hạng mục được lập theo M ẫ u số 02 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, tổng hợp đánh giá chất lượng, khối lượng của từng hạng mục và tiến hành lập Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng hạng mục theo M ẫ u số 03 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 12. Kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công 1. Đơn vị thi công sử dụng đơn vị trực thuộc, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của mình tự kiểm tra chất lượng, khối lượng của tất cả các hạng mục công trình, sản phẩm do đơn vị mình thực hiện và lập hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 2. Trước khi tiến hành kiểm tra, Đơn vị thi công phải thông báo về kế hoạch kiểm tra tới chủ đầu tư và đơn vị giám sát, kiểm tra công trình để giám sát quá trình kiểm tra theo quy định. 3. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công bao gồm: a) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công theo M ẫ u số 04 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công theo M ẫ u số 05 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Báo cáo đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc về công nghệ, về định mức kinh tế - kỹ thuật, về khối lượng và những vấn đề khác so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và văn bản chấp thuận những phát sinh, giải quyết vướng mắc của cấp có thẩm quyền trong thời gian thi công công trình (nếu có). đ) Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra theo Mẫu số 03 và Mẫu số 02 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 4. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công lập thành 03 bộ: 01 bộ gửi chủ đầu tư, 01 bộ gửi đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư và 01 bộ lưu tại đơn vị thi công. Điều 13. Kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư 1. Sau khi nhận được hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công h ợ p lệ, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện kiểm tra theo các nội dung sau: a) Kiểm tra tính đầy đủ, tính pháp lý, tính thống nhất, tính hợp lệ của hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công; b) Phân tích, đánh giá nội dung báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm và các biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, phiếu ghi ý kiến kiểm tra, số liệu, tài liệu kiểm tra cấp đơn vị thi công; c) Kiểm tra, đánh giá quy cách sản phẩm so với các quy định kỹ thuật hiện hành; d) Kiểm tra lại các sản phẩm đã được đơn vị thi công sửa chữa và lập văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm (nếu có); đ) Xác định khối lượng của các hạng mục công trình sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và các hạng mục, sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng (nếu có); e) Đánh giá, đề xuất xác định lại mức khó khăn các hạng mục công trình đã thi công phù hợp quy định hiện hành và thực tế sản xuất (nếu có); g) Lập biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công tr ì nh, sản phẩm theo Mẫu số 06 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; h) Lập báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo M ẫ u số 07 Phụ lục 02 ban hành theo Thông tư này; 2. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư bao gồm: a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền ; b) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công; c) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công; d) Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công; đ) Các báo cáo có liên quan đến khối lượng phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công và các văn bản xử lý của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư (nếu có); e) Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm cấp chủ đầu tư (nếu có); g) Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; h) Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư. i) Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra cấp chủ đầu tư; 3. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư lập thành 03 bộ: 02 bộ lưu giữ tại chủ đầu tư, 01 bộ lưu giữ tại đơn vị giám sát, kiểm tra. Điều 14. Quyền và trách nhiệm của đơn vị giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư 1. Quyền của đơn vị giám sát, kiểm tra a) Yêu cầu đơn vị thi công thực hiện theo đúng chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; b) Từ chối kiểm tra trong trường hợp đơn vị thi công chưa giao nộp đầy đủ các sản phẩm, hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công hoặc các sản phẩm còn tồn tại lỗi mang tính hệ thống; c) Từ chối xác nhận các sản phẩm không đạt chất lượng hoặc các sản phẩm đã có ý kiến kiểm tra nhưng không được sửa chữa theo yêu cầu; d) Báo cáo chủ đầu tư về các vi phạm và kiến nghị hình thức xử lý trong trường hợp đơn vị thi công vi phạm các quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này hoặc vi phạm tiến độ thực hiện do yếu tố chủ quan của đơn vị thi công; đ) Đề xuất, kiến nghị chủ đầu tư chấp nhận hoặc thay đổi mức khó khăn so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 2. Trách nhiệm của đơn vị giám sát, kiểm tra a) Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định tại Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này; b) Tổng hợp các ý kiến trong quá trình giám sát, kiểm tra và thông báo cho đơn vị thi công. Trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa đơn vị giám sát, kiểm tra với đơn vị thi công thì phải báo cáo chủ đầu tư để giải quyết; c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công theo thẩm quyền. Báo cáo chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc, phát sinh vượt quá thẩm quyền và những vấn đề kỹ thuật phát sinh ngoài chương trình, đề án, dự án, thiết k ế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); d) Chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng sản phẩm đã giám sát, kiểm tra và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành khi cố ý làm sai lệch kết quả giám sát, kiểm tra. Chương III THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Điều 15. Thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm 1. Căn cứ thẩm định a) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công; b) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; c) Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác (nếu có). 2. Nội dung và thời gian thẩm định Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm. Đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ có tính chất phức tạp, khối lượng sản phẩm lớn thì thời gian thẩm định có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc. Nội dung thẩm định bao gồm: a) Thẩm định về việc tuân thủ nội dung chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác; b) Thẩm định việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; c) Thẩm định việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị thi công, đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư (nếu có); d) Thẩm định việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm đã thực hiện. Trong trường hợp cần thiết có thể kiểm tra lại chất lượng, khối lượng, mức khó khăn dựa trên một số mẫu sản phẩm; đ) Yêu cầu các đơn vị liên quan sửa chữa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm khi sản phẩm chưa đạt yêu cầu, mức khó khăn chưa phù hợp và hồ sơ tài liệu còn sai sót (nếu có); e) Lập Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo M ẫ u số 08 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 16. Nghiệm thu công trình, sản phẩm 1. Căn cứ nghiệm thu a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; b) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; c) Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; d) Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác (nếu có). 2. Nội dung và thời gian nghiệm thu Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành việc nghiệm thu hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm. Đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ có tính chất phức tạp, khối lượng sản phẩm lớn thì thời gian nghiệm thu có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc. Nội dung nghiệm thu bao gồm: a) Nghiệm thu về chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) các hạng mục công việc đã hoàn thành đạt chất lượng, các hạng mục công việc phát sinh (tăng, giảm) so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; b) Lập Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm theo Mẫu số 9 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Lập Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm đã thi công từng năm theo M ẫ u số 10 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ được thi công trong nhiều năm (nếu có); 3. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm: a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền; b) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công; c) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công; d) Các báo cáo có liên quan đến khối lượng phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công và các văn bản xử lý của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư (nếu có); đ) Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót và văn bản xác nhận sửa chữa sản phẩm cấp chủ đầu tư (nếu có); e) Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư (nếu trong Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm không có thành phần đơn vị giám sát, kiểm tra tham gia); g) Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; h) Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; i) Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm. k) Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm đã hoàn thành theo quy định tại Điều 18 của Thông tư này; l ) Bảng tổng h ợ p khối lượng công trình, sản phẩm đã thi công từng năm (nếu có). 4. Hồ sơ nghiệm thu lập thành 05 bộ: 01 bộ lưu cơ quan quyết định đầu tư, 02 bộ lưu tại chủ đầu tư, 01 bộ giao nộp kèm theo sản phẩm tại cơ quan lưu trữ, 01 bộ lưu tại đơn vị thi công. Điều 17. Thẩm định Hồ sơ nghiệm thu 1. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm hợp lệ của chủ đầu tư, cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan được cơ quan quyết định đầu tư ủy quyền có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định hồ sơ nghiệm thu trên cơ sở kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, chính xác của hồ sơ nghiệm thu và lập Bản xác nhận khối lượng, chất lượng công trình, sản phẩm đã hoàn thành theo M ẫ u số 11 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ mà cơ quan quyết định đầu tư cần kiểm tra, thẩm định lại chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) của công trình, sản phẩm thì phải thực hiện lập và thông báo kế hoạch, kiểm tra, thẩm định cho chủ đầu tư và thực hiện đúng theo kế hoạch đã thông báo. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc công tác kiểm tra, thẩm định lại các bên có liên quan phải lập biên bản kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm. Biên bản này được lưu trong hồ sơ nghiệm thu. Điều 18. Giao nộp sản phẩm và hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm 1. Danh mục sản phẩm giao nộp bao gồm toàn bộ sản phẩm của các hạng mục công trình đã được nghiệm thu xác nhận chất lượng, khối lượng và được nêu cụ thể trong chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ, h ợ p đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ thi công . 2. Sau khi có biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm, đơn vị thi công trực tiếp thực hiện việc giao nộp sản phẩm tại nơi lưu trữ do cơ quan quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư quy định . 3. Sau khi có bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đ ã hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm. Hồ sơ quyết toán bao gồm: a) Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm lập theo M ẫ u số 12 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền; c) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công; d) Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; đ) Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; e) Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm; g) Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm đã thi công từng năm theo M ẫ u số 13 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này đối với các công trình được thi công trong nhiều năm. 4. Hồ sơ quyết toán được lập thành 05 bộ: 03 bộ gửi cho chủ đầu tư, 01 bộ gửi cho cơ quan quyết định đầu tư, 01 bộ gửi cho đơn vị thi công. Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 19. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính. Điều 20. Quy định chuyển tiếp 1. Đối với các công trình, sản phẩm đã thực hiện nhưng chưa kiểm tra chất lượng, khối lượng, thẩm định, nghiệm thu sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiến hành kiểm tra chất lượng, thẩm định, nghiệm thu và lập các hồ sơ theo quy định tại Thông tư này. 2. Đối với các công trình sản phẩm đã hoàn thành một phần sản phẩm hoặc một số hạng mục công trình mà đã được kiểm tra chất lượng, khối lượng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính đối với các sản phẩm, hạng mục công trình đã hoàn thành. Điều 21. Trách nhiệm thi hành 1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến và chỉ đạo thực hiện Thông tư này. 3. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đả ng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - UBTW Mặt tr ận Tổ quốc Việt Nam; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; C ổng thông tin điện tử Chính phủ; - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, C ổng TTĐT Bộ TN&MT ; - Lưu VT, TCQLĐĐ, PC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Phương Hoa PHỤ LỤC 01 NỘI DUNG VÀ MỨC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Ban hành k è m theo Thông tư số 49/2016/ T T-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và M ô i trường) STT Tên công việc, sản phẩm và hạng mục kiểm tra Đơn vị tính Mức kiểm tra % Ghi chú Đơn vị thi công Chủ đầu tư (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Xây dựng lưới địa chính 1 Chọn điểm , đúc mốc, chôn mốc, xây t ườ ng vây, lập ghi chú điểm. - Chọn điểm, vị trí so với thiết kế, tầm thông suốt t ớ i các điểm liên quan, thông hướng khi đo: + Theo đồ giải tr ên bản đồ Điểm 100 30 + Thực địa Điểm 20 5 - Biên bản thỏa thuận sử dụng đấ t/ thông báo về việc chôn mốc, xây tường vây bảo vệ mốc Biên bản 100 50 - Đúc mốc: Chất lượng và quy cách Mốc 100 5 - Chôn mốc, xây tường vây: kiểm tr a quy cách chôn, quy cách gắn mốc, quy cách xây tường vây Mốc 20 5 - Giấy ghi chú điểm và các tài liệu liên quan: + Nội dung, hình thức ghi chú điểm và biên b ả n bàn giao mốc Mốc 100 30 + Kiểm tra ngoài thực địa Mốc 20 5 - Biên bản bàn giao mốc Biên bản 100 50 2 Đo ngắm - Tài liệu kiểm định máy, gương và các thiết bị kỹ thuật có liên quan Máy 100 20 - Sơ đồ, đồ hình đo nối, tuyến đo so với thiết kế Điểm, tuyến 100 100 - Tài liệu đo ngắm: S ổ đo, sổ ghi nhật ký và các tài liệu liên quan Điểm, tuyến 100 20 - Đo kiểm tra Điểm 5 2 - Kết quả tính toán khái lược và đánh giá độ chính xác kết quả đo Điểm 100 20 3 Tính toán, bình sai - Sơ đồ tính toán, bình sai, tệp tin số liệu và kết quả bình sai Điểm 100 100 - Sai số khép tọa độ Điểm 100 30 - Sai số khép độ cao Đường 100 30 - Tài liệu tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác, bảng thành quả, các loại tài liệu liên quan Tài liệu 100 30 4 Tính đồng bộ, hợp lý - Kiểm tra tính đ ồ ng bộ, hợp lý, lôgíc của các tài liệu, thành quả Điểm 100 100 II Đo vẽ bản đ ồ địa chính b ằ ng phương pháp đo vẽ ảnh chụp máy bay 1 Khống chế ảnh mặt phẳng và độ cao ngoài trời - Chọn chích điểm khống chế ảnh: + Sơ đồ vị trí điểm Điểm 100 50 + Vị trí các điểm kh ố ng ch ế ảnh tại thực địa so với trên ảnh Điểm 30 5 - Tu ch ỉ nh các điểm khống chế trên mặt tr ái, mặt phải của ảnh Điểm 100 30 2 Điều vẽ ảnh - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 20 - Tu chỉnh ảnh điều vẽ Ảnh 100 30 - Tiếp biên Ảnh 100 30 - Tính đầy đủ, chính xác biểu thị các nội dung bằng quan sát lập th ể Ảnh 10 3 - Sử dụng các ký hiệu Ảnh 100 30 - Điều vẽ thực địa Ảnh 50 10 - Đo vẽ bù: Tài liệu đo vẽ, cách biểu thị Mảnh 100 10 3 Tăng dày khống chế ảnh nội nghiệp - Sơ đồ thiết kế khối tính Sơ đồ 100 100 - Định hướng Mô hình 50 3 - Chọn chích và đo điểm Mô hình 30 3 - Kết quả tính toán, bình sai khối Khối 100 30 - Tiếp biên giữa các khối, tiếp biên với khu đo lân cận Khối 100 100 4 Đo vẽ nội dung bản đồ ở nội nghiệp - Độ chính xác định hướng mô hình Mô hình 30 3 - Độ chính xác vẽ thửa đất, địa vật: + Bằng mắt thường Mảnh 50 10 + Đo trực tiếp bằng máy (xác định vị trí, độ cao một số điểm để so sánh đ ố i chi ê u với ghi chú và vị trí thể hiện trên bản đồ) Mảnh 20 3 - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu Mảnh 100 20 - Tiếp biên Mảnh 100 20 - Tính diện tích Mảnh 100 20 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng th ử a đất Thửa 100 20 - Sổ mục kê đất đai Quyển 100 20 - Kiểm tr a thực địa: + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác tr ên bản đồ (100% nội dung/mảnh) Mảnh 30 10 + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% tổng số th ử a/mảnh) Mảnh 50 10 - Bảng tổng hợp các loại Tài liệu 100 30 - Biên tập và in b ả n đồ Mảnh 100 20 - Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính Tài liệu 100 30 III Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc, đo bằng công nghệ GNSS - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 20 - Lưới đo vẽ + Sơ đồ lưới Tài liệu 100 30 + Sổ đo các loại Sổ 50 20 + Tài liệu tính toán các loại Tài liệu 50 10 + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác Điểm, tuyến 100 20 + Đo kiểm tra thực địa Điểm, tuyến 10 5 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 20 - Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính Tài liệu 100 30 - Kiểm tra thực địa: + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% nội dung/mảnh) Mảnh 30 10 + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đ ỉ nh thửa đất (10% tổng số thửa/mảnh) Mảnh 30 10 - Cơ sở toán học bản đồ Mảnh 100 20 - Kiểm tra tỷ lệ đo vẽ bản đồ so với thiết kế Mảnh 100 30 - Trình bày trong, ngoài khung bản đồ Mảnh 100 20 - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra tr ên bản đồ số, bản đồ giấy) Mảnh 50 20 - Tiếp biên Mảnh 100 20 - Tính diện tích, tổng hợp diện tích Mảnh 100 20 - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu Mảnh 100 20 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Thửa 100 20 - Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính Tài liệu 100 30 - Bảng tổng hợp các loại Tài liệu 100 30 - Sổ mục kê đất đai Quyển 100 20 - Biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 IV Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính 1 Trường hợp áp dụng cho phạm vi khu vực rộng - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 20 - Lưới đo vẽ (nếu có) + Sơ đồ lưới Tài liệu 100 50 + Sổ đo các loại Sổ 50 20 + Tài liệu tính toán các loại Tài liệu 50 10 + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác Điểm, tuy ế n 100 20 + Đo kiểm tra thực địa Điểm, tuy ế n 10 5 - Bản trích lục, trích sao dữ liệu địa chính Tài liệu 100 30 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Bản mô tả 100 20 - Cơ sở toán học bản đồ Mảnh 100 20 - Th ể hiện các y ế u t ố nội dung theo ký hiệu (ki ể m tr a tr ên bản đồ số, bản đồ giấy) Mảnh 50 20 - Tiếp biên Mảnh 100 20 - Tính diện tích Mảnh 100 20 - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu Mảnh 100 20 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Thửa 100 20 - Kiểm tra thực địa: + Đ ố i soát hình th ể , loại đất các thửa đất , vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ (100% thửa chỉnh lý/mảnh) Mảnh 30 10 + Kiểm tra kích thước c ạ nh và vị trí điểm đỉnh thửa đất (10% thửa chỉnh lý /mảnh) Mảnh 30 10 - Bổ sung sổ mục kê Sổ 100 30 - Biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 2 Trường hợp đo đạc chỉnh lý đơn lẻ, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính - Tài liệu tính toán các loại Tài liệu 100 100 - Bản trích lục, trích sao dữ liệu địa chính Tài liệu 100 50 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới th ử a đất Bản mô tả 100 100 - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu Thửa 100 100 - Tính diện tích Thửa 100 100 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Thửa 100 100 - Kiểm tra thực địa: + Đối soát hình thể, loại đất Thửa 100 100 + Kiểm tra kích thước cạnh hoặc vị trí điểm đỉnh thửa đất Thửa 100 100 - Bổ sung sổ mục kê Thửa 100 100 V Trích đo địa chính 1 Trích đo đ ị a chính thửa đất - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 100 - Sổ đo các loại S ổ 100 100 - Tài liệu tính toán các loại Tài liệu 100 100 - Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất B ản mô tả 100 100 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Thửa 100 100 - Tính diện tích Thửa 100 100 - Hình thể, kích thước, loại đất thửa đất ngoài th ự c đ ị a Thửa 100 100 - Bản số, bản vẽ trên giấy Bản vẽ 100 100 2 Trích đo địa chính cụm các thửa đất (khu đất) - Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị Tài liệu 100 20 - Lưới đo vẽ + Sơ đồ lưới Tài liệu 100 50 + Sổ đo các loại Sổ 50 20 + Tài liệu tính toán các loại Tài liệu 50 10 + Tính toán bình sai, đánh giá độ chính xác Điểm, tuy ế n 100 20 + Đo kiểm tra thực địa Điểm, tuy ế n 10 5 - B ả n mô tả ranh giới, mốc giới th ử a đất B ả n mô tả 100 20 - Kiểm tra thực địa: + Đối soát hình thể, loại đất các thửa đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác tr ên b ả n đồ (100% nội dung /mảnh) M ả nh 30 10 + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đỉnh th ử a đất (10% tổng số th ử a/mảnh) Mảnh 30 10 - Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất Th ử a 100 20 - Cơ sở toán học bản đồ Mảnh 100 20 - Th ể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (ki ể m tr a trên bản đồ số, bản đồ giấy) Mảnh 50 20 - Trình bày trong, ngoài khung b ả n đồ Mảnh 100 20 - Tiếp biên M ả nh 100 20 - Tính diện tích, tổng hợp diện tích M ả nh 100 20 - Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu Mảnh 100 20 - Bảng tổng hợp các loại Tài li ệ u 100 30 - Sổ mục kê đất đai Quyển 100 20 - Biên tập và in bản đồ M ả nh 100 20 VI Số hóa bản đồ địa chính - Quét, nắn bản đồ địa chính Mảnh 100 20 - Số hóa nội dung bản đồ địa chính Mảnh 100 20 - Tính diện tích Mảnh 100 20 - Đ ố i chi ế u, so sánh diện tích giữa bản đ ồ s ố và bản đồ tài li ệ u Mảnh 100 30 - Biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 VII Chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính từ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000 - Xác định tọa độ nắn chuyển Mảnh 100 20 - Nắn chuyển bản đồ Mảnh 100 20 - Tính diện tích Mảnh 100 20 - Đối chiếu diện tích, biên tập và in bản đồ Mảnh 100 20 VIII Sổ mục kê đất đai - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày, ký hiệu loại đất, mã đối tượng sử dụng, quản lý đất Quyển 100 30 - Kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa chính Thửa 50 20 - Kiểm tra đối chiếu với giấy tờ pháp lý về quy ề n sử dụng đất Thửa 50 20 IX Sổ địa chính - Kiểm tra hình thức, quy cách tr ình bày Thửa 100 30 - Kiểm tra tính đầy đủ của thửa đất, chủ sử dụng vào sổ Thửa 100 20 - Kiểm tra đối chiếu với sổ mục kê đất đai Thửa 100 20 - Kiểm tra đối chiếu với đơn đăng ký, cấp GCN, danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, bản sao GCN Thửa 100 20 - Kiểm tra đ ố i chi ế u với h ồ sơ đăng ký bi ế n động, bản lưu GCN và bản đồ địa chính đã chỉnh lý (trong quá trình quản lý biến động) Thửa 100 20 X Sổ cấp giấy chứng nhận - Kiểm tra hình thức, quy cách trình bày Quyển 100 30 - Kiểm tra đối chiếu với bản sao GCN Giấy 100 20 XI Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 Đối với trường hợp cấp GCN đồng loạt - Kiểm tra hình thức, quy cách viết GCN GCN 100 20 - Kiểm tra đ ố i chi ế u với bản đ ồ địa chính, đ ơn đăng ký cấp GCN đã được duyệt, d anh sách, quyết định cấp GCN (nếu có) GCN 100 20 2 Kiểm tra việc chỉnh lý GCN tr ong quá trình đăng ký biến động (kiểm tra hình thức chỉnh lý, đ ố i chiếu nội dung với hồ sơ đăng ký biến động) Trường hợp biến động 100 30 XII Kết quả thống kê đất đai - Mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu và tính pháp lý hồ sơ kết quả thống kê Biểu 100 30 - Mức độ đầy đủ, chính xác của kết quả thu thập về các trường hợp biến động đất đai trong Bảng liệt kê các trường hợp biến động ở cấp xã Biểu 100 20 - Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu th ố ng kê Biểu 100 20 - T í nh thống nhất số liệu giữa các biểu số liệu thống kê của từng cấp; giữa biểu số liệu với báo cáo kết quả thống kê đất đai Biểu 100 20 - Kiểm tra báo cáo kết quả thống kê đất đai Báo cáo 100 30 XIII Kết quả kiểm kê đất đai - Mức độ đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ kiểm kê đất đai Hồ sơ 100 30 - Tính chính xác của việc xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng, quản lý Tài liệu 100 20 - Kiểm tra thực địa tại cấp xã: Tính chính xác của việc xác định loại đất, loại đối tượng sử dụng, quản lý và việc khoanh vẽ trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê (100% nội dung/mảnh) Mảnh 50 10 - Tính chính xác trong việc t ổ ng h ợ p s ố liệu trong các biểu Biểu 100 20 - Tính thống nhất số liệu giữa biểu số liệu cấp xã với bản đồ kết quả điều tra kiểm kê cấp xã Tài liệu 100 20 - Tính th ố ng nh ấ t các bi ể u s ố liệu ki ể m kê của từng cấp Biểu 100 20 - Tính thống nhất giữa biểu số liệu với bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng cấp Tài liệu 100 20 - Tính thống nhất giữa biểu số liệu với báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Tài liệu 100 20 - Bản đồ kết quả điều tr a kiểm kê Bản đồ 100 30 - Bản đồ hiện tr ạng sử dụng đất Bản đồ 100 30 - Các báo cáo kết quả kiểm kê đất đai Báo cáo 100 30 XIV Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia, cấp tỉnh 1 Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp Quốc gia, cấp tỉnh 1.1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Kết quả điều tra, khảo sát thực địa Tài liệu 50 10 - Kết quả tổng hợp , xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 1.2 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất - Bản đồ chuyên đề (nếu có) Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 1.3 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Hệ thống bảng, biểu số liệu B ảng, biểu 100 10 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 1.4 Kết quả xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất - Hệ thống bảng, biểu s ố liệu, sơ đồ, biểu đồ B ảng, biểu 100 10 - Các bản đồ chuyên đề (nếu có) Bản đồ 100 20 - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 1.5 Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biể u 100 10 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 1.6 Báo cáo thuy ế t minh t ổ ng h ợ p và các tài liệu có liên quan - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Hệ thống bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 2 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp Quốc gia, cấp tỉnh 2.1 Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước - Các tài liệu thu thập bổ sung Tài liệu 100 20 - Kết quả điều tra, khảo sát thực địa Tài liệu 50 10 - Kết quả tổng hợp , xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy ho ạ ch sử d ụ ng đất Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuy ê n đề Báo cáo 100 30 2.2 Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biểu 100 10 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 2.3 Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ B ảng, biểu 100 10 - Báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 2.4 Báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Hệ thống bản đồ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 3 Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp Quốc gia, cấp tỉnh 3.1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Kết quả điều tr a, khảo sát thực địa Tài liệu 50 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 3.2 Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biể u 100 10 - Báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 3.3 Báo cáo thuy ế t minh t ổ ng hợp và các tài liệu có liên quan - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Hệ thống bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối Bản đồ 100 20 4 Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 4.1 Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất - Các tài liệu thu thập bổ sung Tài liệu 100 20 - Kết quả điều tr a, khảo sát thực địa Tài liệu 50 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 4.2 Kết quả điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất - Bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất B ả n đồ 100 20 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ B ảng, biểu 100 10 - Báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 4.3 Báo cáo thuy ế t minh t ổ ng hợp và các tài liệu có liên quan - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 XV Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 1 Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện 1.1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Kết quả điều tra, khảo sát thực địa Tài liệu 50 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 1.2 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất - Bản đồ chuyên đề (nếu có) Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 1.3 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai - Bản đồ hiện tr ạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Hệ thống bảng, biểu số liệu Bảng, biể u 100 10 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 1.4 Kết quả xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biể u 100 10 - Bản đ ồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã các khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Các bản đồ chuyên đề (nếu có) Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 1.5 Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ B ả ng, biểu 100 10 - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm Bản đồ 100 20 - Dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm Báo cáo 100 30 1.6 Báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan - Báo cáo thuyết minh tổng h ợ p Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Hệ thống bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 2 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 2.1 Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Các tài liệu thu thập bổ sung Tài liệu 100 20 - Kết quả điều tra, khảo sát thực địa Tài liệu 50 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu Tài liệu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 - B ả n đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 2.2 Kết quả xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đ ấ t - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biể u 100 10 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã các khu vực điều chỉnh quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất Bản đồ 100 20 - Bản đồ chuyên đề (nếu có) Bản đồ 100 20 - Các báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 2.3 Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Bảng, biểu 100 10 - Bản đồ điều ch ỉ nh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm Bản đồ 100 20 - Dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm Báo cáo 100 30 2.4 Báo cáo thuy ế t minh t ổ ng h ợ p và các tài liệu có liên quan - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Báo cáo 100 30 - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ Tài liệu 100 10 - Hệ thống bản đồ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bản đồ 100 20 3 Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 3.1 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 30 - Báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu Báo cáo 100 30 - Báo cáo chuyên đề Báo cáo 100 30 3.2 Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện - Hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ B ảng, biểu 100 10 - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm Bản đồ 100 20 - Dự thảo báo cáo thuy ế t minh t ổ ng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm Báo cáo 100 30 XVI Xây dựng bảng giá đất 1 Xác định loại xã, loại đô thị, xác định khu vực, vị trí trong xây dựng bảng giá đất - Kết quả xác định loại xã Tài liệu 100 20 - Kết quả xác định loại đô thị Tài liệu 100 20 - Kết quả xác định khu vực Tài liệu 100 20 - Kết quả xác định vị trí đất Tài liệu 100 20 2 Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra - Phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra Phiếu 100 20 - Phiếu thu thập thông tin về thửa đất Phiếu 100 20 - Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất Bảng thống kê 100 20 - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra Báo cáo 100 30 3 Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện - Bảng tổng hợp giá đất cấp huyện Bảng t ổ ng hợp 100 20 - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện Báo cáo 100 30 4 Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành - Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh Bảng t ổ ng hợp 100 20 - Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành Báo cáo 100 30 5 Kết quả xây dựng bảng giá đất - Bảng giá đất Bảng giá 100 20 - Kết quả xử lý giá đất giáp ranh Bảng giá 100 20 - Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất Báo cáo 100 30 XVII Điều chỉnh bảng giá đất 1 Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra - Phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra Phiếu 100 20 - Phiếu thu thập thông tin về thửa đất Phiếu 100 20 - Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất Bảng thống kê 100 20 - Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra Báo cáo 100 30 2 Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành - Tại cấp huyện + Bảng tổng hợp giá đất cấp huyện Bảng t ổ ng hợp 100 20 + Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện Báo cáo 100 30 - Tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành + Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh Bảng t ổ ng hợp 100 20 + Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành Báo cáo 100 30 3 Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh - Bảng giá đất điều chỉnh của một loại đất, một số loại đất hoặc tất cả các loại đất; điều chỉnh giá đất tại một vị trí đất, một số vị trí đất hoặc tất cả các v ị trí đất Bảng giá 100 20 - Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh (nếu có) Bảng giá 100 20 - Báo cáo thuy ế t minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh Báo cáo 100 30 XVIII Điều tra thoái hóa đất cấp vùng, cấp tỉnh kỳ đầu 1 Thu thập tài liệu; đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập; xử lý, tổng hợp , chỉnh lý các loại bản đồ chuyên đề và lập kế hoạch điều tra th ự c đ ị a - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập Báo cáo 100 30 - Kết qu ả t ổ ng hợp thông tin, lựa chọn các y ế u tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập bản đồ chuyên đề đã thu thập Tài liệu 100 20 - Kết quả xử lý , tổng hợp, chỉnh lý các bản đồ chuyên đề (bản đồ đất, khí hậu thủy lợi, thủy văn nước mặt) B ả n đồ 100 20 - Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin bản đồ chuyên đề Trường thông tin 100 20 - Kết quả xác định nội dung và kế hoạch điều tra th ự c đ ị a Tài liệu 100 30 2 Điều tra khảo sát thực địa - Kiểm tra thực địa: + Việc xác định ranh giới khoanh đất theo các chỉ tiêu; loại sử dụng đất nông nghiệp; loại hình thoái hóa lên b ả n đồ dã ngoại tại thực địa Bản đồ 50 5 + Vị trí điểm điều tra Điểm 30 5 + Ảnh minh họa điểm điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô t ả điểm điều tra, nội dung điều cần tra Bản mô tả 30 5 - Bản đồ kết quả điều tra kh ả o sát thực địa B ả n đồ 100 20 - Quy cách đóng gói mẫu đất M ẫ u 100 30 - Phiếu lấy mẫu đất Phiếu 50 20 - Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp Phiếu 50 20 3 Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp - Kết quả phân tích mẫu đất theo yêu cầu Phiếu 100 10 - Bảng biểu tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng b ả n đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất Bảng biểu 100 10 - Bản đ ồ sao chuy ể n mạng lưới điểm điều tra, điểm lấy mẫu, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa B ả n đồ 100 20 - Báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp Báo cáo 100 30 4 Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu - Kiểm tra các b ả n đồ chuyên đề Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuyết minh các bản đồ chuyên đề Báo cáo 100 30 - Kiểm tra bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuy ế t minh bản đ ồ thoái hóa đất kỳ đầu Báo cáo 100 30 5 Kết quả đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu - Bảng biểu thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Bảng biểu 100 10 - Báo cáo đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và lo ạ i đất thoái hóa Báo cáo 100 30 - Báo cáo đánh giá nguyên nhân thoái hóa đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án Báo cáo 100 30 XIX Điều tra thoái hóa đất cấp vùng, cấp tỉnh kỳ bổ sung 1 Điều tra bổ sung các tài liệu, số liệu trên địa bàn so với kỳ điều tra thoái hóa trước; đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập; xác định nội dung và kế hoạch điều tra t h ực địa - Các tài liệu thu thập bổ sung Tài liệu 100 20 - Báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung Báo cáo 100 30 - Kết quả xác định nội dung và kế hoạch điều tra th ự c đ ị a Tài liệu 100 30 2 Điều tra khảo sát thực địa - Kiểm tra thực địa: + Xác định bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất với kỳ điều tra thoái hóa trước Bản đồ 50 5 + Việc xác định ranh giới các khoanh đất tại thực địa có sự thay đổi về mức độ thoái hóa đất B ả n đồ 50 5 + Vị trí điểm điều tra Điểm 30 5 + Ảnh minh họa điểm điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô tả điểm điều tra, nội dung c ầ n điều tra B ản mô tả 30 5 - Bản đồ kết quả điều tra bổ sung B ả n đồ 100 20 - Quy cách đóng gói mẫu đất bổ sung Mẫu 100 30 - Phiếu lấy mẫu đất Phiếu 100 20 3 Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp - Kết quả phân tích mẫu đất bổ sung theo yêu cầu Phiếu 100 10 - Kết quả t ổ ng hợp bảng bi ể u s ố liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung Bảng biểu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp Báo cáo 100 30 4 Bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung - Kiểm tra các bản đồ chuyên đề kỳ bổ sung Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuy ế t minh các bản đ ồ chuyên đ ề kỳ bổ sung Báo cáo 100 30 - Kiểm tra bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuy ế t minh bản đ ồ thoái hóa đất kỳ bổ sung Báo cáo 100 30 5 Đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung - Bảng biểu thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Bảng biểu 100 10 - Báo cáo đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và lo ạ i đất thoái hóa Báo cáo 100 30 - Báo c á o so sánh kết quả thoái hóa đất kỳ bổ sung với thoái hóa đất kỳ trước Báo c á o 100 30 - Báo cáo phân tích và đánh giá xu hướng, nguyên nhân thoái hóa đất trong những năm trước và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo đánh giá kết quả quản lý, sử dụng , bảo vệ và cải tạo đất bị thoái hóa kỳ trước, xác định nguyên nhân, xu hướng thoái hóa đất hiện tại và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án Báo cáo 100 30 XX Điều tra, đánh giá chất lượng đất , ti ề m năng đất đai cấp vùng, cấp tỉnh lần đầu 1 Thu thập thông tin; đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, s ố liệu, bản đồ đã thu thập; xác định nội dung và kế hoạch điều tra th ự c đ ị a - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo t ổ ng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập Báo cáo 100 30 - Bản đồ phục vụ điều tra thực địa Bản đồ 100 20 - Báo cáo kế hoạch điều tra thực địa Báo cáo 100 30 2 Điều tra, l ấ y m ẫ u đất tại thực địa; tình hình sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng đất đai - Kiểm tra thực địa: + Việc xác định ranh giới khoanh đất tại thực địa theo các chỉ tiêu Bản đồ 50 5 + Vị trí điểm điều tra Điểm 30 5 + Ảnh minh họa phẫu diện đất, ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô tả phẫu diện đất và thông tin về khoanh đất điều tra Bản mô tả 30 5 - Bản đồ điều tra khảo sát thực địa Bản đồ 100 20 - Quy cách tiêu bản đất, mẫu đất M ẫ u 100 30 - Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng đất đai Phiếu 100 20 - Các yếu tố có liên quan đến quá trình biến đổi chất lượng đất Tài liệu 100 20 - Báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp Báo cáo 100 30 3 T ổ ng h ợ p, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp - Kết quả t ổ ng hợp thông tin, lựa chọn các y ế u tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề Tài liệu 100 20 - Bản đồ kết quả tổng hợp , xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp Bản đồ 100 20 - Thiết k ế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi l ớ p thông tin b ả n đồ chuyên đề Trường thông tin 100 20 - Kết quả phân tích mẫu đất theo yêu c ầ u Phiếu 100 10 - Bảng biểu tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai Bảng biểu 100 10 - Kết quả tổng hợp , xử lý phiếu điều tra Bảng biểu 100 10 - Báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin Báo cáo 100 30 4 Bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai - Kiểm tra bản đồ chất lượng đất; b ả n đồ tiềm năng đất đai B ả n đồ 100 20 - Báo cáo thuyết minh b ả n đồ chất lượng, đất; bản đồ tiềm năng đất đai Báo c á o 100 30 5 Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai - Kết quả tổng hợp biểu đánh giá chất lượng đất; đánh giá tiềm năng đất đai Bi ể u s ố li ệ u 100 10 - Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất; đánh giá tiềm năng đất đai Báo cáo 100 30 - Báo cáo đánh giá chất lượng đất , ti ề m năng đất đai lần đầu Báo cáo 100 30 6 Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững Báo cáo xác định quan điểm, mục tiêu chi ế n lược khai thác tài nguyên đất bền vững; các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững; các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất; đề xuất định hướng sử dụng đất Báo cáo 100 30 7 Báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án - Các phụ lục đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai Tài liệu 100 10 - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai Báo cáo 100 30 - Báo cáo tổng kết dự án Báo cáo 100 30 XXI Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai cấp vùng, cấp tỉnh lần tiếp theo 1 Điều tra b ổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra b ổ sung thực địa - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung Báo cáo 100 30 - Bản đồ phục vụ điều tra thực địa Bản đồ 100 20 - Báo cáo kế hoạch điều tra thực địa Báo cáo 100 30 2 Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra - Kiểm tra thực địa: + Chỉnh lý ranh giới khoanh đất tại thực địa theo các chỉ tiêu Bản đồ 50 5 + Vị trí điểm điều tra Điểm 30 5 + Ả nh minh họa phẫu diện đất, ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô tả phẫu diện đất và thông tin về khoanh đất điều tra Bản mô tả 30 5 - Bản đồ điều tra khảo sát thực địa Bản đồ 1 00 20 - Quy cách tiêu bản đất, mẫu đất Mẫu 100 30 - Các yếu tố có liên quan đến quá trình biến đổi chất lượng đất so với kỳ trước Tài liệu 100 10 - Phiếu điều tra bổ sung sự thay đổi tình hình sử dụng đất so với kỳ điều tra, đánh giá trước Phiếu 100 10 - Kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ + Kết quả phân tích mẫu đất Phiếu 100 10 + Bảng biểu tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai Bảng biểu 100 10 + Kết quả tổng hợp, xử lý phiếu điều tra Bảng biểu 100 10 + Báo cáo kết quả t ổ ng h ợ p, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra Báo cáo 100 30 3 Bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai - Kiểm tra bản đ ồ chất lượng đất ; bản đ ồ ti ề m năng đất đai Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuy ế t minh bản đ ồ chất lượng đất lần tiếp theo; bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo Báo cáo 100 30 4 Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vữn g - Kết quả tổng hợp biểu đánh giá chất lượng đất Biểu số li ệ u 100 10 - Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất; phân tích, đánh giá xu thế biến đổi chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất Báo cáo 100 30 5 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo - Các phụ lục đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo Tài liệu 100 10 - Báo cáo t ổ ng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo Báo cáo 100 30 XXII Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần đầu 1 Thu thập, đánh giá, lựa chọn các thông t i n, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ đánh giá ô nhiễm đất và lập kế hoạch điều tra lấy mẫu đất t ạ i th ự c đ ị a - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo đánh giá, kết quả thu thập thông tin, tài li ệ u điều tra Báo cáo 100 30 - Bản đồ phục vụ điều tra thực địa Bản đồ 100 20 - Báo cáo kế hoạch điều tra, khảo sát thực địa Báo cáo 100 30 2 Điều tra lấy mẫu tại thực địa - Kiểm tra thực địa: + Việc xác định ranh giới khoanh đất tại thực đ ị a theo các tiêu chí Bản đồ 50 5 + Vị trí điểm mẫu đất (bùn), mẫu nước Điểm 30 5 + Ả nh cảnh quan b ề mặt khoanh đất điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô tả khoanh đất điều tra Bản mô tả 30 5 - Quy cách đóng gói mẫu đất (bùn), mẫu nước M ẫ u 100 30 - Phiếu lấy mẫu đất, phiếu lấy mẫu nước Phiếu 100 20 - Bản đồ kết quả điều tra Bản đồ 100 20 - Phi ế u điều tra đ ể xác định các ngu ồ n gây ô nhiễm đất Phiếu 100 20 - Tài liệu điều tra thực địa Tài liệu 100 20 - Báo cáo kết quả điều tra thực địa Báo cáo 100 30 3 Tổng hợp số liệu, xác định các điểm đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm - Kiểm tr a kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp Tài liệu, bảng biểu 100 10 - Kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước Phiếu 100 10 - Bản đồ nền phục vụ xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm Bản đồ 100 20 - Thi ế t k ế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin bản đồ chuyên đề Trường thông tin 100 30 4 Bản đồ đất bị ô nhiễm - Kiểm tra bản đồ đất bị ô nhiễm Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuyết minh bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm Báo cáo 100 30 5 Đề xuất định hướng quản lý sử dụng đất bền vững Báo cáo cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc nguy cơ bị ô nhiễm; định hướng quản lý sử dụng đất bền vững Báo cáo 100 30 6 Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất - Hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất B ả ng biểu 100 10 - Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng ô nhiễm đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất Báo cáo 100 30 XX III Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần tiếp theo 1 Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, s ố liệu, bản đồ - Các tài liệu thu thập bổ sung Tài liệu 100 20 - Báo cáo đánh giá lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, b ả n đồ đã thu thập bổ sung Báo cáo 100 30 - Bản đồ phục vụ điều tra thực địa Bản đồ 100 20 - Báo cáo kế hoạch điều tra lấy mẫu đất bổ sung tại thực địa Báo cáo 100 30 2 Điều tra lấy mẫu đất, mẫu nước b ổ sung tại th ự c đ ị a - Kiểm tra thực địa: + Việc xác định ranh giới khoanh đất tại thực đ ị a theo các tiêu chí Bản đồ 50 5 + Vị trí điểm mẫu đất (bùn), mẫu nước Điểm 30 5 + Ảnh cảnh quan bề mặt khoanh đất điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô t ả khoanh đất điều tra Bản mô tả 30 5 - Quy cách đóng gói mẫu đất (bùn), mẫu nước M ẫ u 100 30 - Phiếu lấy mẫu đất, phiếu lấy mẫu nước Phiếu 100 20 - Bản đồ kết quả điều tra Bản đồ 100 20 - Phi ế u điều tr a đ ể xác định các ngu ồ n gây ô nhiễm đất Phiếu 100 20 - Tài liệu điều tra thực địa Tài liệu 100 20 - Báo cáo kết quả điều tra thực địa Báo cáo 100 30 3 Tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra; xác định các điểm đất bị ô n hiễm và nguy cơ ô nhiễm - Kết quả tổng hợp số liệu đối với các khu vực đã được điều tra, đánh giá kỳ trước và các khu vực mới phát sinh ô nhiễm Tài liệu, bảng, biểu 50 10 - Kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước Phiếu 50 10 - Bản đồ nền phục vụ xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm lần tiếp theo Bản đồ 100 20 4 Bản đồ đất bị ô nhiễm lần tiếp theo - Ki ể m tr a bản đ ồ ch ỉ nh lý với các khu vực đất bị ô nhiễm kỳ trước và đất bị ô nhiễm với các khu vực m ớ i phát sinh Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuyết minh bản đồ đất bị ô nhiễm Báo cáo 100 30 5 Báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất và cảnh báo các khu vực đất có nguy cơ bị ô nhiễm lần tiếp theo - Hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất Bảng biểu 100 10 - Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá thực trạng ô nhiễm đất, đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp cải tạo đất bị ô nhiễm kỳ trước; cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm mới phát sinh; Đ ề xuất các giải pháp, biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Báo cáo 100 30 - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần tiếp theo Báo cáo 100 30 XXIV Điều tra phân hạng đất nông nghiệp cấp tỉnh lần đầu 1 Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; lập kế hoạch điều tra thực địa - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo đánh giá lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập Báo cáo 100 30 - Bản đồ phục vụ điều tra thực địa Bản đồ 100 20 - Báo cáo kế hoạch điều tra thực địa Báo cáo 100 30 2 Điều tra thực địa - Kiểm tra thực địa: + Việc xác định ranh giới khoanh đất tại thực đ ị a theo các chỉ tiêu Bản đồ 50 5 + Vị trí khoanh đất điều tra Điểm 30 5 + Ả nh cảnh quan khoanh đất điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô tả khoanh đ ấ t điều tra Bản mô tả 30 5 - Bản đồ kết quả điều tra thực địa Bản đồ 100 20 - Báo cáo kết quả điều tra nội và ngoại nghiệp Báo cáo 100 30 3 Tổng hợp , xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ nội nghiệp và ngoại nghiệp - Kiểm tra kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ nội nghiệp và ngoại nghiệp Tài liệu 100 10 - Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong m ỗi l ớ p thông tin b ả n đ ồ chuyên đề Trường thông tin 100 20 - Báo cáo kết quả tổng hợp , xử lý thông tin Báo cáo 100 30 4 Bản đồ phân hạng đất nông nghiệp - Kết quả xây dựng b ả n đồ đơn vị đất đai Bản đ ồ , tài li ệ u 100 20 - Kết quả xác định các loại đất nông nghiệp c ầ n đánh giá Tài liệu 100 20 - Bản đồ phân hạng đất nông nghiệp theo từng mục đích sử dụng Bản đồ 100 20 5 Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp - Thống kê kết quả phân hạng đất, đối chiếu kết quả phân hạng với hiện trạng sử dụng đất Bảng biểu 100 10 - Kết qu ả t ổ ng h ợ p các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất Bảng biểu 100 10 - Báo cáo phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp với kết quả phân hạng Báo cáo 100 30 - Báo cáo t ổ ng h ợ p kết quả điều tra, phân hạng đất nông nghiệp Báo cáo 100 30 XXV Điều tra phân hạng đất nông nghiệp cấp tỉnh lần tiếp theo 1 Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và điều tra b ổ sung thực địa - Các tài liệu thu thập bổ sung Tài liệu 100 20 - Báo cáo đánh giá lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, b ả n đồ đã thu thập bổ sung Báo cáo 100 30 - Báo cáo xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa Báo cáo 100 30 - Kiểm tra thực địa: + Việc xác định ranh giới khoanh đất tại thực đ ị a theo các chỉ tiêu Bản đ ồ 50 5 + Vị trí khoanh đất điều tra Điểm 30 5 + Ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra Ảnh 30 5 + Thông tin mô tả khoanh đất điều tra Bản mô tả 30 5 - Bản đồ kết quả điều tra thực địa bổ sung Bản đồ 100 20 - Kiểm tra kết quả tổng hợp , xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ điều tra Tài liệu 100 10 - Báo cáo kết quả điều tra Báo cáo 100 30 2 Bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo - K ế t qu ả chỉnh lý các l ớ p thông tin chuyên đề của bản đồ phân hạng kỳ trước Bản đồ 100 20 - Kết quả xác định các loại đất nông nghiệp c ầ n đánh giá Tài liệu 100 20 - Bản đ ồ phân hạng đất nông nghiệp l ầ n ti ế p theo cho từng mục đích sử dụng Bản đồ 100 20 3 Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo - Thống kê kết quả phân hạng đất, đ ố i chiếu kết quả phân hạng với hiện trạng sử dụng đất Bảng biểu 100 10 - Kết quả tổng hợp các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất Bảng biểu 100 10 - Báo cáo phân tích, đánh giá sự thay đ ổ i hạng đất so với kết quả phân hạng k ỳ trước Báo cáo 100 30 - Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo Báo c á o 100 30 XXVI Đánh giá đất đai cả nước lần đầu và lần tiếp theo 1 Đánh giá chất lượng đất cả nước - Bản đồ chất lượng đất Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất Báo cáo 100 30 - Kết quả tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất Biểu 100 10 - Các báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng đất cả nước Báo cáo 100 30 2 Đánh giá tiềm năng đất đai cả nước - Bản đồ tiềm năng đất đai Bản đồ 100 20 - Báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai Báo cáo 100 30 - Kết quả tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai Biểu 100 10 - Các báo cáo phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước Báo cáo 100 30 3 Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cả nước - Các phụ lục, bản đồ thu nhỏ Bảng bi ể u, bản đồ 100 10 - Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai Báo cáo 100 30 XXVII Quan trắc giám sát tài nguyên đất 1 Lập kế hoạch và lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất - Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện việc quan trắc + Nội dung cần quan trắc Báo cáo 100 30 + Sơ đồ mạng lưới các điểm lấy mẫu quan trắc Sơ đồ 100 20 + Báo cáo kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện việc quan trắc Báo cáo 100 30 - Lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất + Kiểm tra thực địa: Vị trí điểm lấy mẫu quan tr ắc Điểm 50 5 Thông tin mô tả mẫu quan tr ắc B ản mô tả 50 5 Điều tra mẫu quan trắc Mẫu 50 5 + Quy cách đóng gói mẫu quan trắc M ẫ u 100 30 + Phiếu lấy mẫu và mô t ả Phiếu 100 20 + Báo cáo lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất Báo cáo 100 30 - Kết quả điều tra thực địa Tài liệu 100 20 2 Tổng hợp số liệu quan trắc và cảnh báo sớm các khu v ự c đất b ị thoái hóa, ô nhiễm m ạ nh c ầ n giám sát - Kết quả phân tích mẫu quan trắc theo yêu cầu Phiếu 100 10 - Tổng hợp kết quả quan trắc Tài liệu, bảng biểu 100 10 - Kết quả so sánh với kết quả quan trắc của những lần trước để phân tích, đánh giá sự biến độn g về các chỉ tiêu Tài liệu 100 10 - Kết quả xác định và cảnh báo sớm các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm cần giám sát Tài liệu 100 10 - Báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp cần thực hiện tại những vùng, khu đất bị suy thoái Báo cáo 100 30 3 Báo cáo quan trắc giám sát tài nguyên đất - Các phụ lục s ố liệu quan trắc Bảng biểu 100 10 - Báo cáo kết quả quan trắc giám sát tài nguyên đất Báo cáo 100 30 XXVIII Cơ sở dữ liệu địa chính do địa phương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu, tổng hợp các thửa đất Báo cáo 100 30 - Kiểm tra việc s ắ p x ế p, đánh s ố thứ tự theo quy định về hồ sơ địa chính Hồ sơ 100 10 2 Dữ liệu không gian đất đai nền - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian đất đai nền Đ ố i tượng 100 20 - Mức độ đ ầ y đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian đất đai nền Đối tượng 100 20 - Tích h ợ p dữ liệu không gian đất đai nền Đối tượng 100 20 3 Dữ liệu không gian địa chính - Kiểm tra m ố i quan hệ giữa các đ ố i tượng không gian địa chính Thửa 100 20 - Mức độ đ ầ y đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng không gian đ ị a chính Thửa 100 20 - Tính th ố ng nh ấ t dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan Thửa 100 20 4 Dữ liệu thuộc tính địa chính - Tính đ ầ y đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính Thửa 100 20 - Chu ẩ n hóa thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính Thửa 100 20 - Tính thống nhất dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian địa chính Thửa 100 20 - Kiểm tra sổ địa chính điện tử Thửa 100 10 5 Tài liệu quét (chụp) giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 15 - Mức độ đầy đủ của giấy tờ pháp lý hồ sơ quét dạng số Hồ sơ 100 15 - Hồ sơ quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF Hồ sơ 100 15 - Liên kết bộ hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong CSDL địa chính Hồ sơ 100 15 6 K i ểm tra nội dung siêu dữ liệu địa chính - Mức độ đ ầ y đủ, chính xác thông tin siêu dữ li ệ u đ ị a chính Xã 100 20 XXIX Cơ sở dữ li ệ u thống kê, kiểm kê đất đai do đ ị a phương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, l ự a ch ọ n tài li ệ u Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian kiểm kê đất đai Đối tượng 100 20 - Mức độ đ ầ y đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng không gian kiểm kê đ ấ t đai Đối tượng 100 20 - Tính th ố ng nh ấ t dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan Đối tượng 100 20 3 Dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai - Tính đầy đ ủ , chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 4 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 15 - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 15 - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 15 - Kiểm tra danh mục tra cứu bộ tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai dạng số trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 15 5 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Mức độ đ ầ y đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 XXX Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do địa phương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụn g đất - Kiểm tra mối quan hệ giữa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đối tượng 100 20 - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian quy hoạch, kế h o ạch sử dụng đất Đối tượng 100 20 - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính; việc đ ồ ng bộ với các loại hồ sơ có liên quan Đối tượng 100 20 3 Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu quy hoạch, k ế hoạch sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 4 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý v ề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Kiểm tr a chất lượng ảnh quét Trang 100 20 - Mức độ đầy đ ủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 20 - Bộ tài li ệ u quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 20 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dạng số trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 5 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 XXXI Cơ sở dữ liệu giá đất do địa phương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu - Các tài liệu thu thập, sắp xếp tài liệu Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài liệu Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu thuộc tính giá đất Kiểm tra tính đ ầ y đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu giá đất theo bảng giá đất; Hệ số điều chỉnh giá đất; Giá đất cụ thể; Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giá đất chuyển nhượng trên thị trường; Vị trí đất theo bảng giá đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, Thửa 100 20 3 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 15 - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 15 - Bộ tài liệu quét dạng s ố ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 15 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu giá đất dạng số trong cơ sở dữ liệu giá đất Bộ CSDL 100 15 4 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu giá đất - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu giá đất Bộ CSDL 100 20 XXXII Cơ sở dữ liệu địa chính do Trung ươn g tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, l ự a ch ọ n tài li ệ u Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu nền không gian cả nước - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng nền không gian cả nước Đ ố i tượng 100 20 - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày các đối tượng nền không gian cả nước Đối tượng 100 20 - Tính th ố ng nh ấ t dữ liệu không gian dọc biên giữa các đơn vị hành chính Đ ố i tượng 100 20 3 Dữ liệu thuộc tính địa chính - Kiểm tra chiết xuất dữ liệu tổng h ợ p từ cơ sở dữ li ệ u đất đai Huyện 100 20 - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin thuộc tính tài liệu tổng hợp về đăng ký đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Huyện 100 20 4 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu địa chính - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu địa chính Huyện 100 20 XXXIII Cơ sở dữ liệu th ố ng kê, kiểm kê đất đai do Trung ương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, l ự a ch ọ n tài li ệ u Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai - Kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng không gian bản đồ hiện trạng sử dụng đất Đ ố i tượng 100 20 - Mức độ đ ầ y đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian bản đồ hiện trạng sử dụng đất Đối tượng 100 20 - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các tỉnh, các vùng Đ ố i tượng 100 20 3 Dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 - Danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 4 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 20 - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 20 - Bộ tài liệu quét dạng số ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 20 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu th ố ng kê, ki ể m kê đất đai dạng số trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 5 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu th ố ng kê, kiểm kê đất đai - Mức độ đ ầ y đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bộ CSDL 100 20 XXXIV Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Trung ương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, l ự a ch ọ n tài li ệ u Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụn g đất - Kiểm tra mối quan hệ giữa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đ ố i tượng 100 20 - Mức độ đầy đủ về nội dung, độ chính xác vị trí, biên tập trình bày của các đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đối tượng 100 20 - Tính thống nhất dữ liệu không gian dọc biên giữa các vùng kinh tế - xã hội Đối tượng 100 20 3 Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 - Danh mục tra c ứ u bộ tài liệu trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 4 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 15 - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 15 - Bộ tài liệu quét dạng s ố ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 15 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dạng số trong cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ CSDL 100 15 5 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ CSDL 100 20 XXXV Cơ sở dữ liệu giá đất do Trung ương tổ chức xây dựng 1 Thu thập, đánh giá và phân loại tài liệu - Các tài liệu thu thập Tài liệu 100 20 - Báo cáo thu thập tài liệu, đánh giá, phân loại, lựa chọn tài li ệ u Báo cáo 100 30 2 Dữ liệu thuộc tính giá đất Kiểm tr a tính đầy đủ, chính xác về nội dung thông tin dữ liệu khung giá đất, giá đất giáp ranh Bộ CSDL 100 20 3 Tài liệu quét (chụp) các giấy tờ pháp lý - Kiểm tra chất lượng ảnh quét Trang 100 20 - Mức độ đầy đủ của tài liệu quét dạng số Tài liệu 100 20 - Bộ tài liệu quét dạng s ố ở khuôn dạng tập tin PDF Tài liệu 100 20 - Danh mục tra cứu bộ tài liệu giá đất dạng số trong cơ sở dữ liệu giá đất Bộ CSDL 100 20 4 Kiểm tra nội dung siêu dữ liệu giá đất - Mức độ đầy đủ, chính xác thông tin siêu dữ liệu giá đất Bộ CSDL 100 20 PHỤ LỤC 02 CÁC MẪU VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Thông tư s ố 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) - M ẫ u số 01: Nhật ký giám sát công trình; - Mẫu số 02: Phiếu ghi ý kiến kiểm tra; - Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm; - M ẫ u số 04: Báo cáo tổng kết kỹ thuật (của đơn vị thi công); - Mẫu số 05: Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (của đơn vị thi công); - M ẫ u số 06: Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - M ẫ u số 07: Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản ph ẩ m (của đơn vị giám sát, kiểm tra); - Mẫu số 08: Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - M ẫ u số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - Mẫu số 10: Bản tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm; - M ẫ u số 11: Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - Mẫu số 12: Công văn đề nghị quyết toán công trình (hoặc hạng mục công trình); - Mẫu số 13: Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm. Mẫu số 01 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA ------------------ NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: ……………………………………………………….. Công trình: …………………………………………………………. Địa điểm thi công: …………………………………………………. Đơn vị thi công: ……………………………………………………. Đơn vị giám sát, kiểm tra: ………………………………………… Năm … NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Chủ đầu tư: ……………………………………………………….. Công trình: …………………………………………………………. Địa điểm thi công: …………………………………………………. 1. ĐƠN VỊ THI CÔNG: - Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) sản xuất: ……………………………. - Cán bộ kỹ thuật: …………………………………………………….. 2. ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA: - Tổ trưởng giám sát: …………………………………………….. - Cán bộ giám sát khác: ……………………………………………. - Thời gian thi công: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ... Ngày giám sát: ………………………………………………………………………… Người giám sát: ………………………………………………………………………. Công đoạn giám sát: …………………………………………………………………. Thuộc địa bàn: ………………………………………………………………………. Nội dung giám sát (nhân lực, m á y móc, thiết bị thi công; thực hiện quy tr ình, quy định kỹ thuật; tiến độ thi công; việc phát sinh tăng, giảm trong quá trình th i công; kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị thi công …): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đội trưởng (tổ trưởng) sản xuất (Ký, ghi r õ họ tên) Người giám sát (Ký, ghi rõ họ tên) Trang .... Mẫu số 02 PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA Người kiểm tra: ………………………………. Chức vụ: ……………………….. Đơn vị giám sát, kiểm tra: ………………………………………………………… Loại sản phẩm kiểm tra: ………………………………………………………….. Thuộc (tên công trình, dự án ...): …………………………………………………. Đơn vị thi công: ……………………………………………………………………… TT Nội dung kiểm tra Ý kiến kiểm tra Xử lý Ghi chú 1 2 3 (Địa danh), ngày tháng năm 20... Người kiểm tra (Ký và ghi rõ họ, tên) Mẫu số 03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Tên hạng mục công việc (hoặc công đoạn) kiểm tra: …………………………… Thuộc công trình: …………………………… Họ và tên người đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra: ……………………………. Chức vụ: …………………….. Đơn vị giám sát, kiểm tra: …………………………… Họ và tên người đại diện đơn vị thi công: ……………………… Chức vụ: ……………………………. Đơn vị thi công: ……………………………………. Kiểm tra những loại tài liệu sau: ( Tổng hợp từ các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện). Kết quả kiểm tra: …………………………… Nhận xét: …………………………… Yêu cầu đối với đơn vị thi công: ………………………………… Ý kiến của đại diện đơn vị thi công: ……………………………… Biên bản lập thành 03 bản, 01 (một) bản giao cho đơn vị thi công, 01 (một) giao cho đơn vị giám sát, kiểm tra, 01 (một) bản giao cho chủ đầu tư. Người được kiểm tra (K ý và ghi rõ họ, tên) Người kiểm tra (K ý và ghi rõ họ, tên) Mẫu số 04 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THI C Ô NG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công tr ình) Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...) 1. Các cơ sở pháp lý để thi công công trình: (nêu các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc th i công công trình). 2. Phạm vi khu vực thi công: (nêu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành ch í nh của khu vực thi công). 3. Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của khu vực th i công c ó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản ph ẩ m). 4. Thời gian và đơn vị thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và tên đơn vị thi công các hạng mục công việc). 5. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công: - Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy: - Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng: 6. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các phương pháp kỹ thuật, công nghệ đã áp dụng vào sản xuất, các trường hợp đã xử l ý kỹ thuật ngoài phạm vi c ô ng trình, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong th i công cụ th ể đến từng công đoạn). 7. Khối lượng công việc: (nêu rõ khối lượng công việc theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán... đã được cơ quan c ó th ẩ m quy ề n phê duyệt và thực tế th i công) TT Hạng mục công việc Đơn v ị tính Dự án, Thiết kế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Ghi chú Mức KK Kh ố i lượng Mức KK Kh ố i lượng 1 2 3 8. Kết luận và kiến nghị: ( kết luận chung về chất lượng, khối lượng công trình, sản ph ẩ m, những v ấ n đề còn tồn tạ i và kiến nghị xử l ý , kiến nghị những vấn đề phát sinh). Đại diện đơn vị thi công (K ý , ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 05 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BÁO CÁO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình) Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...) I. Tình hình thực hiện công trình: 1. Đơn vị thi công: 2. Thời gian thực hiện: Từ tháng ... năm ….. đến tháng .... năm ………. 3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 4. Khối lượng đã thi công: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, Thiết kế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Mức KK Kh ố i lượng Mức KK Kh ố i lượng 1 2 3 5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: (Nêu r õ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng tr ong quá t rình thi công). 6. Tổ chức thực hiện: II. Tình hình kiểm tra, nghiệm thu công trình, sản phẩm của đơn vị th i công: 1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu: - Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình, ... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, s ố , ngày, tháng, năm ban hành văn bản); - Các văn bản quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình ki ể m tra, nghiệm thu sản phẩm (nêu rõ tên văn bản, s ố và ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản). 2. Thành phần kiểm tra (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tr a ): 3. Nội dung và mức độ kiểm tra sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Thông tư này). 4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng, khối lượng từng hạng mục công việc của công trình). III. Kết luận và kiến nghị: 1. V ề khối lượng: (nêu tên đơn vị th i công) đã hoàn thành .... 2. V ề chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan có th ẩ m quyền phê duyệt. 3. Mức độ khó khăn (nếu có): 4. (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp để kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan có th ẩ m quyền phê duyệt. 5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. Đại diện đơn vị thi công (K ý , ghi rõ họ tên, đ ó ng dấu) Mẫu số 06 CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc ------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình hoặc hạng mục công trình: Thuộc Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: 1. Cơ sở pháp lý để thực hiện - Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, s ố và ngày, tháng , năm ban hành văn bản); - Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, s ố và ngày, tháng , năm ban hành văn bản); - Các văn bản liên quan khác (nếu có). 2. Đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiểm tra). 3. Đại diện đơn vị thi công: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiểm tra). 4. Thời gian kiểm tra Bắt đầu: ngày ….. tháng ... năm …….. Kết thúc: ngày ….. tháng ... năm ……… 5. Khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đ ã kiểm tra: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, Thiết kế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Tăng, giảm Đánh giá Mức KK Kh ố i lượng Mức KK Kh ố i lượng 1 2 3 6. Kết luận và kiến nghị a. V ề khối lượng đã hoàn thành: nêu cụ thể tên các hạng mục công việc nếu không thay đ ổ i (như bảng tại mục 5) b. V ề chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) - Chấp nhận để tồn tại: (nếu có) - Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nh ư ng vẫn chấp nhận (nếu có) c. Mức độ khó khăn (nếu có): (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) d. V ề những thay đổi trong quá tr ình thi công so với thiết kế (nếu có): - V ề khối lượng phát sinh (nếu có) - V ề việc thay đổi thiết kế đã được duyệt (nếu có) Biên bản lập thành 04 bản, 01 (một) bản giao cho đơn vị thi công, 03 (ba) bản lập hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình cấp chủ đầu tư. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA (K ý , ghi rõ họ tên, chức vụ, đ ó ng dấu) Mẫu số 07 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BÁO CÁO GIÁM SÁT, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình) Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...) I. Cơ sở pháp lý để thực hiện: - Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, s ố và ngày, tháng, năm ban hành văn bản); - Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, s ố và ngày, tháng, năm ban hành văn bản); - Các văn bản liên quan khác (nếu có). II. Thành phần giám sát, kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia giám sát, kiểm tra). III. Thời gian giám sát, kiểm tra: từ ngày …../…./……. đến ngày .... /…./…. IV. Tình hình giám sát quản lý chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị giám sát, kiểm tra V. Tình hình thực hiện công trình: 1.1 . Đơn vị thi công: 1.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm ……… đến tháng .... năm ………… 1.3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể chính xác máy móc, thiết bị th i công, phần mềm sử dụng kh i th i công công trình) 1.4. Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc kiểm tra đánh giá chất lượng một phần hay toàn bộ khối lượng các hạng mục công trình thuộc kế hoạch năm) TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú Dự án, Thiết kế KT-DT được duyệt Thực t ế thi công 1.5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công) 1.6. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ chủ đầu tư giao cho đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào) 2. Tiến độ thực hiện: (Đánh giá tiến độ thi công có đảm bảo theo kế hoạch về tiến độ thi công và tiến độ kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm của từng hạng mục công việc) 3. Quy trình thực hiện: (Đánh giá quy trình thi công có đảm bảo theo dự án, thiết kế kỹ thuật dự toán, ...đã được cơ quan c ó thẩm quyền phê duyệt của từng hạng mục công việc) 4. Tình hình kiểm tra chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công: - Tình hình kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công: (+ Đánh giá công tác kiểm tra chất lượng các hạng mục công việc của đơn vị thi công theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Thông tư này; + Đánh giá tính đầy đủ hợp lệ công tác kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công theo quy định. Nhận xét về các thay đổi phát sinh, tồn tại do đơn vị thi công đã báo cáo.) 5. Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công: Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị th i c ô ng theo quy định Điều 12 của Thông tư này) V. Tình hình kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm của đơn vị giám sát, kiểm tra 1. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Thông tư này). - Khái quát tất cả các hạng mục thi công của công trình; - Tỷ lệ % kiểm tra theo quy định. 2. Kết quả kiểm tra: Khối lượng, mức độ khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, Thiết kế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Tăng, giảm (+, -) Đánh giá Mức KK Kh ố i lượng Mức KK Kh ố i lượng 1 2 3 VI. Kết luận và kiến nghị: 1. V ề khối lượng: (tên đơn vị thi c ô ng) đã hoàn thành (nêu khối lượng đơn vị thi công đã thực hiện) 2. V ề chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Đ á nh gi á chung chất lượng các sản phẩm của công trình đã kiểm tra bao gồm cả khối lượng phát sinh). 3. V ề mức độ khó khăn (nếu có): (Đánh giá mức độ khó khăn thực tế so với dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...đã được phê duyệt). 4. (tên sản phẩm) giao nộp đã được chuẩn bị đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 5. Đ ề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận nghiệm thu (hoặc không chấp nhận) chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. Đại diện Đơn vị giám sát, kiểm tra (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Mẫu số 08 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Công trình: Tên công trình hoặc hạng mục công trình Thuộc dự án, thiết kế KT-DT, ...: Tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... I. Tình hình thực hiện công trình: 1. Đơn vị thi công: 2. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm 20 ……... đến tháng .... năm 20 ……… 3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể ch í nh xác máy móc, thiết bị thi công, phần mềm sử dụng kh i thi công công trình). 4. Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc đã thực hiện từng hạng mục công việc, từng năm kế hoạch và tổng thể dự án hoặc toàn bộ các hạng mục). 5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công. 6. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và hạng mục nào). II. Các căn cứ pháp lý thẩm định Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế KT-DT, … ; Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công; Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo. III. Thành phần, nội dung và kết quả thẩm định 1. Thành phần Ông (Bà): …………………………….. Chức vụ: ………………………………….. Ông (Bà): …………………………….. Chức vụ: ………………………………….. 2. Nội dung a) Việc tuân thủ dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác; b) Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; c) Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư (nếu có); d) Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức độ khó khăn công trình sản phẩm đã hoàn thành của đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư. 3. Kết quả thẩm định a) Việc tuân thủ dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đ ã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác; b) Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công tr ì nh, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; c) Việc xử lý các phát sinh trong quá tr ì nh thi công của đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư; d) Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) công trình sản phẩm đã hoàn thành của đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư; đ) Khối lượng, mức độ khó khăn (nếu có) và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định. TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, Thiết kế KT- DT được duyệt Thực tế thi công Thẩm định Mức KK Kh ố i lượng Mức KK Kh ố i lượng Mức KK Kh ố i lượng Chất lượng 1 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc đã tiến hành thẩm định) 2 3 IV. Kết luận và kiến nghị - V ề khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành ……. - V ề chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - M ứ c khó khăn (nếu có). - (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đ ề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận nghiệm thu (hoặc không chấp nhận) chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH (K ý tên, đóng dấu) Mẫu số 9 CỘNG H ÒA X Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc ----------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình hoặc hạng mục công trình: Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,...: Được phê duyệt theo Quyết định số …./…. ngày... tháng...năm .... của cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp) - Chủ đầu tư công trình: - Đơn vị thi công: - Đơn vị giám sát, kiểm tra (nếu có tham gia nghiệm thu): Các bên tiến hành nghiệm thu: - Đại diện chủ đầu tư: (nêu rõ họ tên và chức vụ) - Đại diện đ ơ n vị thi công: (nêu rõ họ tên và chức vụ) - Đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra (nếu có tham gia nghiệm thu): (nêu rõ họ tên và chức vụ) - Các bên lập biên bản nghiệm thu công trình như sau: 1. Công tác thi công công trình: (nêu rõ tên các công đoạn đã thi công). 2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây: a. Các văn bản: - Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công; - Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; - Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; - Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo. b. Khối lượng, mức độ khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định: TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Dự án, Thiết k ế KT-DT được duyệt Thực tế thi công Nghiệm thu Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Mức KK Khối lượng Chất lượng 1 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc) 2 3 3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra, nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây: a. V ề thời gian thực hiện hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình: Bắt đầu: ngày ….. tháng ... năm ……….. Kết thúc: ngày ….. tháng ... năm ………. b. V ề khối lượng đã hoàn thành: nêu cụ thể tên các hạng mục công việc nếu không thay đ ổ i (như bảng tại mục 2.b) c. V ề chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). - Chấp nhận để tồn tại: (nếu có) - Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có) d. Sản phẩm chuẩn bị giao nộp: ( cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của dự án, thiết k ế kỹ thuật - dự toán, ...đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) đ. Mức độ khó khăn: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc chấp nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...đã được cơ quan có th ẩ m quy ề n phê duyệt) e. V ề những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế (nếu có): - V ề khối lượng phát sinh (nếu có) - V ề việc thay đổi thiết kế đã được phê duyệt (nếu có) 4. Kết luận: - Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành nêu ở mục 2.b (hoặc nêu cụ th ể ) - Chấp nhận mức độ khó khăn của các hạng mục công việc: (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc hoặc ch ấ p nhận mức độ khó khăn theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... đã được cơ quan c ó thẩm quyền phê duyệt). ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, KIỂM TRA (nếu có tham gia nghiệm thu) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) Mẫu số 10 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BẢN TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên c ô ng trình: Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: Các Quyết định phê duyệt dự án, thiết k ế kỹ thuật - dự toán, ... (nếu có): ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan Quyết định. Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố nào. Đơn vị thi công: Tên đơn vị c ó tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình. Thời gian thi công: Từ tháng ....năm ....đến tháng …. năm… .. Đơn vị giám sát, kiểm tra: Tên đơn vị thực giá m sát, kiểm t ra chất lượng công trình, sản phẩm. Thời gian giám sát, kiểm tra chất lượng: Từ tháng ....năm ....đến tháng .... năm… . Đơn vị thẩm định: Tên đơn vị thực hiện thẩm định công trình, sản phẩm Thời gian thẩm định: Từ tháng ....năm ....đến tháng ….. năm… . Bảng tổng hợp kh ối lượng công trình, sản phẩm TT Tên hạng mục công tr ình Đơn vị tính Dự án, Thi ế t k ế KT- DT được duyệt Khối lượng thi công hoàn thành Ghi chú Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm... KL KL KL KL KL Đại diện chủ đầu tư (K ý tên và đóng dấu) Mẫu số 11 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BẢN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình hoặc hạng mục công trình: Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: Các căn cứ pháp lý - Căn cứ (văn bản phê duyệt và các văn bản khác nếu có của cơ quan quyết định đầu tư); Căn cứ Hồ sơ nghiệm thu ... (Căn cứ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công; Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công tr ình, sản phẩm cấp chủ đầu tư; Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công tr ình, sản phẩm; Căn cứ vào khối lượng sản phẩm của đơn vị thi công (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành và giao nộp). ( Tên cơ quan quyết định đầu t ư ) xác nhận chất lượng, khối lượng của công trình ( nêu tên công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành) thực hiện như sau: 1. Khối lượng đã hoàn thành năm …: (kèm theo bảng khối lượng sản phẩm hoàn thành của các hạng mục công việc): TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Mức Khó khăn Khối lượng Ghi chú 1 (Nêu cụ thể tên các hạng mục công việc) 2 3 2. Chất lượng: ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (K ý , ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu số 12 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: / V/v đề nghị quyết toán công trình (hoặc hạng mục công trình) (Địa danh), ngày tháng năm 20... Kính gửi: (ghi tên cơ quan quyết định đầu tư ) Công trình.... (hoặc hạng mục công trình.... thuộc công trình ) của dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ... (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,...) đã được đơn vị ( tên các đơn vị thi công) thi công từ tháng.....năm ….. đến tháng ……. năm ……. đ ã được chủ đầu tư nghiệm thu trên cơ sở kết quả ( tên đơn vị giám sát, kiểm tra, đơn vị thẩm định) kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng từ tháng ….. năm …. đến tháng ….. năm …… ; (Tên đơn vị chủ đầu tư) đã lập Hồ sơ quyết toán theo quy định gửi kèm theo công văn này. Kính đề nghị ( tên cơ quan q u yết định đầu t ư ) phê duyệt quyết toán công trình (tên công trình hoặc hạng mục công trình ) . - Khối lượng, mức độ khó khăn như trong biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm (hoặc hạng mục công trình); - Tổng giá trị quyết toán là ……. đồng. Nơi nhận: - Như trên; - …………. - Lưu: VT, Đ ạ i di ệ n chủ đầu tư (K ý , ghi rõ họ tên, đóng d ấ u) Mẫu số 13 TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh), ngày tháng năm 20... BẢN TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM Tên công trình: Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, ...: Các Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán (nếu có), ...: ghi s ố Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định; Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố nào. Đơn vị thi công: tên đơn vị thi công công trình; Thời gian thi công: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm …..; Đơn vị giám sát, kiểm tra: (tên đơn vị giám sát, kiểm tra công trình, sản phẩm ); Thời gian giám sát, kiểm tra: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm …..; Đơn vị thẩm định: (tên đơn vị thẩm định c ô ng trình, sản phẩm); Thời gian thẩm định: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ….; Nguồn vốn đầu tư: - Ngân sách nhà nước ………….. triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có); - Ngân sách khác ……….. triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn ) (nếu có); Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư) . Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm TT Tên hạng mục công trình Đơn vị tính Dự án, Thi ế t k ế KT-DT được duyệt Khối lượng hoàn thành Ghi chú Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm... KL Giá trị KL Giá trị KL Giá trị KL Giá trị Đại diện chủ đầu tư (K ý , ghi rõ họ tên, đóng dấu)