3444/QĐ-BCT

Quyết định 3444/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3444/QĐ-BCT Hà Nội , ngày 24 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 - QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110 KV BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; C ă n c ứ Nghị định s ố 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật s ử a đổi, bổ sung một s ố điều của Luật Điện lực; Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Thông tư s ố 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân t ỉ nh Phú Yên tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 về việc thẩm định và phê duyệt Đ ề án Quy hoạch phát triển điện lực t ỉ nh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (Hợp phần I - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV) và Văn bản s ố 772/SCT-NLKT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Sở Công Thương Phú Yên về việc hiệu chỉnh, bổ sung nội dung Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, kèm theo hồ sơ bổ sung, hiệu ch ỉ nh Đ ề án do Viện Năng lượng lập tháng 8 năm 2018 và giải trình tại Văn bản số 1145/VNL-P14 ngày 03 tháng 8 năm 2018; các ý kiến tham gia đ ố i với hồ sơ Đề án Quy hoạch phát triển điện lực t ỉ nh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 tại Văn bản số 776/ĐTĐL-HTĐ ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Cục Điều tiết điện lực, Văn bản s ố 788/ATMT-ATĐ ngày 30 tháng 5 năm 2018 c ủ a Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Văn bản số 2548/EVN-KH ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Viện Nam; Văn bản số 1535/EVNNPT-KH ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Văn b ả n số 3115/EVNCPC-KH+KT ngày 04 th á ng 5 năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Trung; Theo đề nghị của Cục trư ở ng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV) do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau: 1. Định hư ớn g phát triển a) Định hướng chung - Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội c ủ a vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng đ ược nâng cao. - Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực; phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác c ủ a vùng và các địa phư ơn g trong vùng. - Phát triển lưới điện 220 k V và 110 k V , hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao đ ộ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện n ă ng. - Xây dựng các đường dây truyền tả i điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất. Đ ố i với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự tr ữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại thành phố, hạn chế tác động xấu đ ến cảnh quan, môi trường. b) Tiêu chí phát triển lưới điện 220-110 k V - Cấu trúc lưới điện: lưới điện 220-110 k V được thiết kế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự c ố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220-110 k V phải đảm bảo dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp. - Đường d â y 220-110 kV: ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến các đường dây tải điện. - Trạm biến áp 220-110 kV: được thiết kế với cấu hình quy mô tối thiểu hai máy biến áp. - Tiết diện dâ y dẫn: + Các đường dây 220 kV: s ử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 400 mm 2 hoặc dây phân pha có tổng tiết diện ≥ 600 mm 2 , có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp. + Các đường dây 110 kV: sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 300 mm 2 cho đường dây trên không hoặc cáp ngầm có tiết diện ≥ 1200 mm 2 đ ối với các đường trục chính, các đường nhánh s ử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 185 mm 2 . - Gam máy biến áp: sử dụng gam máy biến áp công suất ≥ 125 MVA cho cấp đ iện áp 220 kV; ≥ 25 MVA cho cấp điện áp 110 kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đ ặt t ùy theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải (65-75) % công suất định mức. - Diện tích trạm biến áp đủ để m ở rộng ngăn lộ 110 k V và xuất tuyến trung áp trong tương lai; xem xét đặt bù công suất phản kháng tại các trạm biến áp 110 k V để nâng cao điện áp vận hành. - H ỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110 k V được thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung áp 22 k V . c) Tiêu chí phát triển lưới điện trung áp - Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: cấp điện áp 22 k V được chuẩn h óa cho phát triển lưới điện trung áp trên địa bàn t ỉ nh. - Cấu trúc lưới điện: + Khu vực thành phố, khu đô thị mới, thị xã, thị trấn và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết k ế hình tia. + Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ (60-70) % so với công suất mang tải cực đại cho phép của dây dẫn. + Tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị. - Tiết diện dây dẫn: + Khu vực trung tâm các thành phố, thị xã và trung tâm các huyện: ▪ Đường trục: sử dụng cáp ngầm tiết diện ≥ 240 mm 2 hoặc đường dây nổi với tiết diện ≥ 150 mm 2 . ▪ Cáp ngầm được xây dựng tại khu trung tâm thành phố nơi có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị và các khu đô thị mới; có tiết diện ≥ 240 mm 2 . ▪ Đường nhánh: sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 95 mm 2 . + Khu vực ngoại thành và các huyện: ▪ Đường trục: sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 120 mm 2 . ▪ Đường nhánh: sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 70 mm 2 . + Các khu công nghiệp: ▪ Đường trục: sử dụng cáp ng ầ m tiết diện ≥ 240 mm 2 hoặc đường dây n ổ i với tiết diện ≥ 150 mm 2 . ▪ Đường nhánh: sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 95 mm 2 . - Gam máy biến áp phân phối: + Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ (250÷630) kVA. + Khu vực nông thôn, s ử dụng các máy biến áp ba pha c ó gam công suất từ (50÷250) kVA. + Các trạm biến áp chuyên dùng c ủ a khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải. 2. Mục ti ê u a) Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn t ỉ nh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2016-2020 là 9,5 %/năm, giai đoạn 2021-2025 là (8÷8,5) %/năm, giai đoạn 2026-2030 là (7,5÷8) %/năm và giai đoạn 2031 - 2035 là (7,5÷8) %/n ă m. Cụ thể như sau: - Năm 2020: Công suất cực đại P max = 230 MW, điện thương phẩm 1.077 triệu kWh. Tốc độ tăng trư ở ng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 10,2 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 12,1 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 9,0 %/n ă m; Thương mại - Dịch vụ tăng 10,4 %/năm; Qu ả n lý - Tiêu dùng dân cư tăng 8,6 %/năm; Hoạt động khác tăng 10,3 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.163 kWh/người/n ă m. - Năm 2025: Công suất cực đại P max = 340 MW, điện thương phẩm 1.706 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 9,6 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 10,4 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 6,8 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 10,8 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 9,0 %/năm; Hoạt động khác tăng 10,6 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.778 kWh/người/năm. - Năm 2030: Công suất cực đại P max = 490 MW, điện thương phẩm 2.540 triệu kWh. Tốc đ ộ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 8,3 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 7,8 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 5,8 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 10,6 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 8,5 %/năm; Hoạt động khác tăng 9,7%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 2.556 kWh/người/năm. - Năm 2035: Công suất cực đại P max = 660 MW, điện thương phẩm 3.534 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 6,8 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 6,5 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 5,3 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 9,2 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 6,8 %/năm; Hoạt động khác tăng 8,2 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 3.432 kWh/người/năm. Tổng hợp nhu cầu điện của các thành phần phụ tải đ ư ợc trình bày chi tiết trong Phụ lục I kèm theo. b) Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy đảm bảo phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội. c) Xác định phương án đấu nối của các Nhà máy thủy điện, Nhà máy điện mặt trời và điện gió trên địa bàn t ỉ nh vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo khai thác hợp lý nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực. 3. Quy hoạch phát triển lư ớ i đi ện Quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch như sau: a) Lưới điện 220 kV: - Giai đo ạ n 2016-2020: + Trạm biến áp: xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110 k V với quy mô công suất 2x125 MVA (do khách hàng đ ầ u tư phục vụ giải tỏa công suất dự án điện mặt trời). + Đường dây: xây dựng mới đường dây 220 k V mạch kép với chiều dài 1 km và đường dây 220 kV mạch đơn với chiều dài 12 km (do khách hàng đầu tư đấu nối dự án điện mặt trời); cải tạo treo dây mạch hai 01 đường dây 220 k V với chiều dài 129 km. - Giai đo ạ n 2021-2025: + Trạm biến áp: xây dựng mới 02 trạm biến áp 220/110 k V với tổng quy mô công suất 625 MVA; cải tạo, m ở rộng nâng công suất 01 trạm bi ế n áp 220 k V với công suất tăng thêm 125 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 01 đường dây 220 k V mạch đơn với chi ề u dài 98 km và 02 đường dây 220 k V 04 mạch với tổng chiều dài 8,5 km. - Giai đo ạ n 2026-2030: + Trạm biến áp: cải tạo, m ở rộng nâng công suất 01 trạm biến áp 220/110 k V với công suất tăng thêm 125 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 01 đường dây mạch kép 220 k V , chiều dài 75 km. - Giai đo ạ n 2031-2035: + Trạm biến áp: cải tạo, mở rộng nâng công suất 01 trạm biến áp 220/110 k V với tổng công suất tăng thêm 125 MVA. b) Lưới điện 110 kV: - Giai đo ạ n 2016-2020: + Trạm biến áp: xây dựng mới 06 trạm biến áp 110 k V với tổng công suất 195 MVA phục vụ nhu cầu phụ tải và 05 trạm biến áp 110 k V do khách hàng đầu tư với tổng công suất 576 MVA phục vụ giải tỏa các dự án điện mặt trời; cải tạo, nâng công suất 02 trạm biến áp 110 k V với tổng công suất tăng thêm 30 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 08 đường dây 110 k V mạch kép với tổng chiều dài 66,3 km và 03 đường dây 110 k V mạch đ ơn với tổng chiều dài 77,3 km (phục vụ đ ấu nối các trạm biến áp phụ tải); xây dựng mới 04 đường dây 110 k V mạch kép với tổng chiều dài 30,5 km, 01 đường dây 110 k V mạch đơn với chiều dài 5 km và 01 đường dây 110 k V 04 mạch với chiều dài 7 km (phục vụ đấu nối các dự án điện mặt trời); cải tạo 04 đường d â y 110 k V mạch đơn với tổng chiều dài 27,85 km và 01 đường dây 110 kV mạch kép với chiều dài 50,4 km. - Giai đo ạ n 2021-2025: + Trạm bi ế n áp: xây dựng mới 06 trạm biến áp 110 k V với tổng công suất 240 MVA; cải tạo, nâng công suất 02 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm 61 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 06 đường dây 110 k V mạch kép với tổng chiều dài 23,5 km; 01 đường dây 110 k V 04 mạch với chiều dài 1,5 km và 01 đường dây 110 k V mạch đơn với chiều dài 20,5 km; cải tạo, nâng tiết diện 02 đường dây 110 k V với tổng chiều dài 46 km. - Giai đo ạ n 2026-2030: + Trạm biến áp: xây dựng mới 02 trạm bi ế n áp 110 k V với tổng công suất 80 MVA; cải tạo, m ở rộng nâng quy mô công suất 05 trạm biến áp 110 k V với tổng công suất tăng thêm 175 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 02 đường dây 110 k V mạch kép với tổng chiều dài 1 km và 01 đường dây 110 k V 04 mạch với chiều dài 5 km. - Giai đo ạ n 2031-2035: + Trạm biến áp: xây d ự ng mới 04 trạm biến áp 110 k V với tổng công suất 160 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 06 trạm biến áp 110 k V với tổng công suất tăng thêm 215 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 03 đường dây 110 k V mạch kép với tổng chiều dài 8 km. Danh mục các công t rì nh đường dây, trạm bi ế n áp 220, 110 kV vào vận hành giai đoạn 2016-2025 chi tiết trong Phụ lục 2 giai đoạn 2026-2035 chi tiết trong Phụ lục 3; sơ đồ đ ấ u nối chi tiết tại bản vẽ s ố D86 1 -QN-02 trong hồ sơ Đề án quy hoạch. c) Lưới điện trung áp giai đoạn 2016-2025: - Trạm biến áp: + Xây dựng mới 1.246 trạm biến áp phân ph ố i 22/0,4 k V với tổng dung lượng 390.318 kVA. + Cải tạo điện áp, nâng công suất 88 trạm biến áp 22/0,4 k V với tổng dung lượng 16.525 kVA. - Đường dây: + Xây dựng mới 588,09 km đường dây và cáp ngầm trung áp 22 kV. + Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn là 107,16 km đường dây trung áp 22 k V . Lưới điện trung và hạ áp sẽ được chuẩn xác trong Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV (Hợp phần II) của Quy hoạch phát triển điện lực t ỉ nh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đ ế n năm 2035. d) Năng lượng tái tạo: Xem xét ứng dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió để phát điện tại các khu vực có tiềm năng, Ủy ban nhân dân t ỉ nh Phú Yên xây dựng quy hoạch danh mục các dự án cụ thể để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. e) Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch: Giai đoạn 2016-2025 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện từ 220 k V tr ở xuống đến lưới điện trung áp là 7.535,4 tỷ đồng. Trong đó: + Lưới 220 kV: 2.228,4 tỷ đồng. + Lưới 110 kV: 3.388,7 tỷ đồng. + Lưới trung áp: 1.918,3 tỷ đồng. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành qu ỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo S ở Công Thương Phú Yên tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực t ỉ nh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV) để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng. 2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân th ủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân th ủ quy định hệ thống đ iện truyền tải và quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành. 3. Sở Công Thương Phú Yên ch ỉ đạo đơn vị tư vấn lập đề án hoàn thiện Đ ề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi hồ sơ Đ ề án đã hoàn thiện về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân t ỉ nh Phú Yên, Sở Công Thương Phú Yên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Phú Yên để quản lý và thực hiện. S ở Công Thương Phú Yên có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện quy hoạch đã được duyệt. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ KH&ĐT; - UBND t ỉ nh Phú Yên; - TT Hoàng Quốc Vượng; - Sở Công Thư ơ ng Phú Yên ; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - T ổ ng công ty Truyền tải điện quốc gia; - T ổ ng công ty Điện lực miền Trung; - Công ty Điện lực Ph ú Y ê n; - Viện Năng lượng; - Lưu: VT, ĐL (KH&QH-t2). BỘ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh PHỤ LỤC 1: NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020-2025-2030-2035 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3444/QĐ-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TT Hạng mục Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 Năm 2035 Tốc độ tăng trưởng (%/năm) Pmax (MW) A (GWh) % Pmax (MW) A (GWh) % Pmax (MW) A (GWh) % Pmax (M W ) A (GWh) % Pmax (M W ) A (GWh) % 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 1 CN - Xây dựng 69,2 249,9 37,6 111,5 443,4 41,2 167,8 728 42,6 228,1 1.060 41,7 302,9 1.454 41,1 12,1 10,4 7 , 8 6,5 a NM m í a đường KCP Sơn Hòa 15,5 19,7 24,6 24 , 6 24,6 b NM mía đ ường KCP Đồng Xuân 5,3 5,3 5 , 3 5 , 3 c C á c KCN 33,3 1 02,5 205,3 336 , 7 509 25,2 14,9 10,4 8,6 d Công nghiệp kh á c 20 1 ,0 315,9 492,5 694 916 9,5 9,3 7,1 5,7 2 Nông - Lâm - Thủy sản 8,3 21,3 3,2 11,6 32,9 3,1 15 , 5 45,6 2,7 20,5 60,5 2,4 25,7 78,3 2,2 9,0 6,8 5,8 5,3 3 Thương mại - Dịch vụ 8,5 23,5 3,5 13,1 38,6 3,6 19,9 64,6 3,8 30,5 106,9 4,2 46,1 166,0 4,7 10,4 10,8 10,6 9,2 4 Qu ả n lý và TDDC 136,1 339,6 51,2 189,9 513,6 47,7 262,5 788,5 46,2 382,5 1.186 46,7 506,9 1.648 46,6 8,6 9,0 8,5 6,8 5 Các hoạt động khác 10,6 29,5 4,4 15,7 48,2 4,5 24,4 79,8 4,7 36,8 126,8 5,0 53,0 188,0 5,3 10,3 10,6 9,7 8,2 6 Tổng Đ TP 663,9 1.077 1.706 2.540 3.534 10,2 9,6 8 , 3 6,8 + Không tính các NM m í a đường 648,4 1.052 1.676 2.511 3.504 10,2 9,8 8,4 6 , 9 7 Tổn thất (%) 7 , 0 5,0 4,0 3,8 3,5 8 Điện nhận 696,9 1.107 1.746 2.610 3.631 9 Pmax (MW) 145 230 340 490 660 9,7 8,1 7,6 6,1 PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3444/QĐ-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Bảng 2.1. Khối lượng trạm biến áp 220, 110 kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 TT Danh mục trạm Máy Hiện trạng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú Quy mô (MVA) Đi ệ n áp ( kV) Quy mô (MVA) Đ iện áp ( kV) Quy mô (MVA) Đ iện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Qu y mô (MVA) Điện áp ( kV) I Trạm b iế n áp 220 kV a) Xây dựng mới 1 Hòa Hội AT 1 125 22/220 VB số 157 /TT g-CN ngày 31/01/2018 của TTg AT2 125 22/220 II Trạm biến áp 22 0 kV a ) Xây dựng m ớ i 1 Đ è o Cả T 1 25 110/22 2 Đồng Xuân T 1 25 110/22 3 An Mỹ T 1 40 110/22 4 Ph ú Hòa T 1 40 110/22 5 Sông Hinh T 1 25 110/22 6 Hòa Hiệ p 2 T 1 40 110/22 b) Mở rộng, nâng quy mô công s uất 1 Tuy An T2 25 110/35/22 40 110/22 2 Tuy Hòa 2 T2 25 110/35/22 40 110/22 c) Các trạm biến áp xây dựng mới do khách hàng đầu tư (điện gió và điện mặt trời) 1 ĐMT Xuân Thọ 1 T 1 63 22/110 QĐ s ố 1734/Q Đ - BCT ngày 21/5/2018 2 ĐMT Xuân Thọ 2 T 1 63 22/110 QĐ s ố 173 5 /Q Đ - BCT ngày 21/5/2018 3 ĐMT Europlast Ph ú Y ê n và ĐMT Thịnh Long AAA T 1 45 22/110 Q Đ số 599/Q Đ -BCT ngày 22/02/2018 và QĐ số 1226/QĐ-BCT ngày 11/4/2018 T2 45 22/110 4 Đ MT Thành Long Phú Yên T 1 45 22/110 QĐ s ố 1553/QĐ- B CT ngày 07/5/2018 5 Đ iện gió và Đ M T xanh Sông C ầu T 1 63 22/110 VB số 992/TTg-CN ngày 02/8/2018 của TTg và VB số 8005/BCT- Đ L ngày 30/8/2017 c ủ a Bộ Công Thương T2 63 22/110 T3 63 22/110 T4 63 22/110 T5 63 22/110 Bảng 2.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110 kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 TT Danh mục trạm Máy Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 N ăm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Quy mô (MVA) Đi ệ n áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) I Tr ạ m bi ế n áp 22 0 kV a) Xây d ự ng mới 1 Sông C ầu (*) AT 1 250 110/220 AT2 250 110/220 2 Nam Phú Yên (*) AT 1 125 220/110/22 b) Mở r ộ ng, n â ng quy m ô công suất 1 Tuy Hòa AT 1 125 110/220 250 110/220 II Tr ạm biến áp 110 kV a ) Xây d ự ng m ớ i 1 Phú L â m T 1 40 110/22 2 Vân H òa T 1 40 110/22 3 Hòa Tâm T 1 40 110/22 4 Sơn Th à nh T 1 40 110/22 5 Xuân Lãnh T 1 40 110/22 6 KCN Đ ô ng B ắ c Sông Cầu T 1 40 110/22 b) M ở rộng, n â ng quy mô c ôn g suất 1 Sông Cầu T2 25 110/22 40 110/22 2 Tuy Hòa T 1 40 110/22 63 110/22 T2 40 110/22 63 110/22 Bảng 2.3. Khối lượng và thời điểm đưa vào vận hành các đường dây 220-110 kV tỉnh Phú Yên TT Dan h mục Tiết diện ( mm 2 ) Qu y mô Năm vận hành Ghi chú Hiện có XDM hoặc sau cải tạo S ố mạch Chiều dài (km) A Gia i đoạn 2016-2020 I Đ ường dây 220 kV a) Xây dựng mới 1 Nhánh rẽ ĐMT Hòa Hội (VB số 157/TTg-CN ngày 3 1 /01/2018 c ủ a TTg) ACSR-400 2 1 2019 Chuyển tiếp tr ê n ĐZ 220 k V Tuy Hòa - TĐ. Sông Ba Hạ 2 Đ MT Hòa Hội - Tuy Hòa (VB số 157/TTg-CN ngày 31/01/2018 của TTg) ACSR-400 1 12 2019 Đ ồ ng bộ giai đoạn 2 của dự án ĐMT Hòa Hội b ) Cải tạo, nâng khả năng t ả i 1 Mạch 2 ĐZ 220 kV Tuy Hòa - Nha Trang ACSR-400 1 129 2018 Cải tạo treo dây mạch 2 II Đường dây 110 kV a) Xây dựng mới 1 Nhánh rẽ TBA 110 k V Đèo Cả ACSR-300 2 2 2018 Chuyển tiếp tr ên ĐZ 110 k V Hòa Hiệp - Vạn G iã (t ỉ nh Khánh Hòa) 2 Trạm 220 kV Tuy Hòa - An Mỹ ACSR-240 2 8 2019 Đấu nối TBA 110 kV An Mỹ 3 Trạm 220 k V Tuy Hòa - Phú Hòa ACSR-300 2 8,6 2019 Đấu nối TBA 110 k V Phú Hòa 4 Trạm 220 kV Tuy Hòa - vị trí cột néo Đ Z 110 k V Tuy Hòa - S ơn Hòa ACSR-240 2 0,9 2019 Treo dây trước 01 mạch 5 Nhánh rẽ TBA 110 kV Đồng Xuân ACSR-240 2 11,8 2020 Chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV từ trạm 220 k V Tuy Hòa - Tuy An - Sông Cầu 2 6 Sơn Hòa - TĐ. Kr ô ng H'Năng ACSR-240 1 41 2020 Đấu nối TĐ.Krông H’ Nă ng 7 Nhánh rẽ TBA 110 k V Sông Hinh ACSR-240 2 0,5 2020 Chuyển tiếp trên ĐZ 110 k V Sơn Hòa - TĐ. Krông H ’ Năng 8 Đèo C ả - Hòa Hi ệ p 2 - Nhánh rẽ Trạm 220 k V Tuy Hòa - P hú Hòa ACSR-300 1 28 2020 Đ ả m bảo N- 1 9 Tuy Hòa 2 - Nh á nh rẽ Trạm 220 k V Tuy Hòa - Phú Hòa ACSR-300 1 8,3 2020 Đảm bảo N- 1 10 Nhánh r ẽ TBA 110 kV Hòa Hiệp 2 ACSR-300 2 0,5 2020 Chuyển tiếp tr ê n ĐZ 110 k V từ trạm 220 k V Tuy Hòa - Hòa Hiệp 2 - Đèo Cả 11 Sơn Hòa - Kr ô ng Pa (Gia Lai) ACSR-300 2 34 2020 K ế t nối với t ỉ nh Gia Lai b) Cải tạo, nâng tiết diện d â y 1 Trạm 220 k V Tuy Hòa - Tuy Hòa ACSR-240 1 5,85 2019 Cải tạo, nâng tiết diện 2 Phú Hòa - vị trí 601 ĐZ 110 k V TĐ. Sông H i nh - Tuy Hòa ACSR-240 1 1,7 2019 Nắn tuyến ĐZ 110 k V TĐ. Sông H i nh - Tuy Hòa đoạn qua trung tâm thị trấn Ph ú Hòa 3 Phú Hòa - vị tr í 613 ĐZ 110 k V T Đ . Sông Hinh - Tuy Hòa ACSR-240 1 0,3 2019 4 Tuy Hòa - Tuy An - Sông C ầu 2 ACSR-240 2 50,4 2020 Cải tạo thành ĐZ mạch kép 5 Sông Cầu 2 - Trạm 220 kV Quy Nhơn ACSR-300 1 20 2020 Cải tạo thành ĐZ mạch kép c) Đường dây xây dựng m ới do kh ách hàng đầu tư (đấu n ố i các dự á n điện mặt trời và điện gió) 1 ĐMT Xuân Thọ 1 - Sông C ầu 2 ACSR-240 2 4,5 2019 QĐ số 1734/QĐ-BCT ngày 21/5/2018 2 ĐMT Xuân Thọ 2 - Tuy An ACSR-240 2 10 2019 QĐ số 173 5 /QĐ-BCT ngày 21/5/2018 3 ĐMT Thành Long Phú Y ê n - Trạm 220 k V Tuy Hòa ACSR-300 2 15 2019 QĐ số 1553/QĐ-BCT ngày 07/5/2018 4 ĐMT E urop l ast Phú Y ê n - ĐMT Thành Long Phú Yên ACSR-240 1 5 2019 QĐ số 599/QĐ-BCT ngày 22/02/2018 5 Đ MT xanh Sông Cầ u chuy ể n tiếp trên 02 mạch Đ Z 110 kV Quy Nhơn - Sông C ầu 1 (sẽ chuyển đấu nối về trạm 220 kV Sông C ầu khi trạm này vào vận hành) ACSR-400 4 7 2019-2020 VB số 992/TTg-CN ngày 02/8/2018 của TTg và VB số 8005/BCT-ĐL ngày 30/8/2017 của Bộ Công Thương 6 Đ ấu nối TĐ. Sơn Giang ACSR-240 2 1 2020 Chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV TĐ. Sông Hinh - Tuy Hòa B Giai đo ạ n 2021-2025 I Đ ường dây 220 kV a) Xây dựng mới 1 Tuy Hòa - Trạm c ắ t 220 k V Phước An (*) ACSR-2x330 98 2022 2 Nhánh rẽ TBA 220 k V Sông C ầu (*) ACSR-2x330 4 5 2022 Chuyển tiếp trên ĐZ 220 k V Tuy Hòa - Quy Nhơn và Tuy Hòa - Trạm cắt 220 k V Phước An 3 Nhánh rẽ TBA 220 k V Nam Phú Yên (*) ACSR-400 4 3,5 2024 Chuy ể n tiếp trên ĐZ 220 k V mạch kép Tuy Hòa - Nha Trang II Đ ường dây 110 kV a) Xây dựng mới 1 Trạm 220 kV Sông C ầu - KCN Đông Bắc Sông Cầu ACSR-240 2 3 2022 2 Trạm 220 kV Nam Ph ú Y ê n - Hòa Tâm ACSR-300 2 3 2023 3 Phú Lâm - Hòa H iệp 2 ACSR-300 2 4,5 2023 4 Nhánh r ẽ TBA 110 k V Xuân Lãnh ACSR-240 2 0,5 2023 Chuyển tiếp trên ĐZ 1 10 k V T Đ . La Hiêng 2 - Sông Cầu 5 Nhánh rẽ TBA 110 k V Vân Hòa ACSR-240 2 12 2024 Chuy ể n tiếp trên ĐZ 110 k V từ trạm 220 kV Tuy Hòa - NĐ. KCP Phú Yên 6 Xuất tuyến 110 kV từ TBA 220 k V Nam Phú Yên ACSR-300 4 1,5 2024 Chuy ể n tiếp trên ĐZ 110 k V Hòa Hiệp - Đèo Cả và Hòa Hiệp 2 - Đèo Cả 7 Nhánh rẽ TBA 11 0 kV Sơn Thành ACSR-240 2 0,5 2025 Chuyển tiếp tr ên ĐZ 110 k V Tuy Hòa - TĐ.Sông H i nh 8 TĐ. La Hiêng 2 - Vân Canh (Bình Định) ACSR-240 1 20,5 2025 Li ê n kết với t ỉ nh Bình Định b) C ả i tạo, nâng tiết diện dây dẫn 1 Tuy Hòa 2 - Hòa Hiệp - Đèo Cả ACSR-240 1 28 Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn 2 Đèo Cả - TBA 220 kV Vân Phong ACSR-300 1 18 Cải tạo, lắp mạch 2 Bảng 2.4. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ áp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025 TT Hạng mục Đơn vị Giai đ oạn 2016-2020 Giai đoạn 2021-2025 1 Trạm biến áp phân phối a) Xây dựng mới trạm/MVA 604/172,95 642/217,37 b) Cải tạo, nâng công suất (dung lượng tăng thêm) trạm/MVA 52/7,93 36/8,60 2 Đư ờ ng dây trung áp a) Xây dựng mới km 259,99 328,54 b) Cải tạo km 75,70 31,46 PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2026-2035 (Ban hành kèm theo Quyết định s ố : 3444/QĐ-BCT ngày 24 th á ng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Bảng 3.1. Khối lượng trạm biến áp 220, 110 kV xây dựng mới và cải tạo tỉnh Phú Yên giai đoạn 2026-2035 TT Danh mục Máy Giai đoạn 2026-2030 Giai đoạn 2031-2035 Gh i chú Quy mô (MVA) Điện áp (kV) Quy mô (MVA) Điện áp (kV) I Trạm biến áp 220 kV a) C ả i tạo, mở rộng 1 Tuy Hòa (*) AT2 250 220/110 Thay máy AT2 2 Nam Ph ú Y ê n (*) AT 1 125 220/110 Lắp máy AT2 II Trạm biến áp 110 kV a) Xây dựng mới 1 KCN Đa Ngành T 1 40 110/22 2 Hòa Trị T 1 40 110/22 3 KCN Đ ông Bắc Sông Cầu MR T 1 40 110/22 4 Tuy Hòa 3 T 1 40 110/22 5 NC Nam Phú Yên T 1 40 110/22 6 Hòa Mỹ Đông T 1 40 110/22 b) C ả i tạo, mở rộng 1 Sông Cầu 2 T2 40 110/22 L ắ p máy 2 2 KCN Đông B ắ c Sông Cầu T2 40 110/22 Lắp máy 2 3 Sơn Hòa T2 40 110/22 Lắp máy 2 4 Hòa Hiệp T 1 40 110/22 Thay máy 1 5 Sông Hinh T2 40 110/22 Lắp máy 2 6 An Mỹ T2 40 110/22 Lắp máy 2 7 Sông Cầu 2 T 1 40 110/22 Thay máy 1 8 Đồng Xuân T2 40 110/22 Lắp m á y 2 9 Phú Lâm T2 40 110/22 Lắp máy 2 10 Phú Hòa T2 40 110/22 L ắ p máy 2 11 Hòa Hiệp 2 T2 40 110/22 Lắp máy 2 Bảng 3.2. Khối lượng dự kiến xây dựng đường dây 220-110 kV tỉnh Phú Yên giai đoạn 2026-2035 TT Tên công trình Tiết diện (m m 2 ) Quy mô Ghi chú S ố m ạ ch Chiều dài (km) I Đ ường d â y 220 kV 1 Giai đoạn 2026-2030 a) Xây dự n g m ới - Nhơn H ội - Sông C ầu (*) 2xACSR-330 2 75 II Đ ường dây 110 kV 1 Giai đoạn 2026-2030 a ) Xây d ựn g m ớ i - Nhánh r ẽ TBA 110 k V KCN Đ a Ngành ACSR-240 2 0,5 Chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV Tuy Hòa 2 - Hòa Hiệp - Nhánh rẽ TBA 110 k V Hòa Trị ACSR-300 2 0,5 Chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV từ trạm 220 kV Tuy Hòa -Tuy Hòa - Xuất tuy ế n 110 kV tại TBA 220 kV Sông Cầu ACSR-300 4 5 Chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV Sông C ầu - Sông Cầ u 2 và Sông Cầu 2 - Trạm 220 kV Quy Nhơn 2 Giai đoạn 2031-2035 a ) Xây dựng mới - Nhánh rẽ TBA 110 k V Tuy Hòa 3 ACSR-240 2 2,5 Chuyển ti ế p trên ĐZ 110 kV từ TBA 220 k V Tuy Hòa - Tuy Hòa - Nhánh r ẽ TBA 110 k V Hòa Mỹ Đông ACSR-240 2 5 Chuy ể n tiếp tr ê n ĐZ 110 kV TĐ.Sông Hinh - Tuy Hòa 2 - Nhánh r ẽ TBA 110 k V KCN Đ ông Bắc Sông Cầu MR ACSR-300 2 0,5 Chuyển tiếp trên ĐZ 110 kV từ TBA 220 kV Sông C ầ u - KCN Đ ô ng Bắc Sông Cầu Ghi ch ú : (*) Trong quá trình thực hiện các công trình sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính ph ủ để được ph ê duyệt điều ch ỉ nh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển đ iện lực quốc gia. PHỤ LỤC 4: DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH PHÚ YÊN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ( B an hành kèm theo quyết định số: 3444/ QĐ -BCT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TT TÊN BẢN VẼ KÍ HI Ệ U 1 Bản đồ lưới điện 220 - 110 k V t ỉ nh Phú Yên đến năm 2025 D924-PY-HPI-01 2 Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220 - 110 k V t ỉ nh Phú Yên đ ến năm 2025 D924-PY-HPI-02 3 Sơ đồ nguyên lý các xuất tuyến trung áp liên k ế t sau các trạm 110 k V tỉnh Phú Yên đến năm 2025 D924-PY-HP I -05