35/TB-VPCP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/TB-VPCP Hà Nội , ngày 18 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH Ngày 16 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận như sau: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, đã được xác định mốc tiến độ rất cụ thể tại Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay Dự án đang chậm tiến độ. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác để kịp thời đôn đốc, kiểm tra, kết nối và xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án. Do đó, các vấn đề tồn tại, vướng mắc của Dự án cần được nhận diện rất cụ thể; đồng thời, việc xử lý phải bao quát, đồng bộ toàn dự án. Các chủ thể liên quan trực tiếp đến việc triển khai Dự án là Chủ đầu tư (ACV), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. 1. V ề công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Tiến độ bàn giao mặt b ằ ng là điều kiện tiên quyết, quyết định đến tiến độ tổng thể của Dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và ACV thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 29/TB-VPCP ngày 15 tháng 02 năm 2023, khẩn trương xử lý các vị trí chưa giải tỏa để bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 trong quý I năm 2023 và mặt bằng cho thi công 2 tuyến đường giao thông kết nối (kết hợp làm đường công vụ) trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. ACV có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để khảo sát các tuyến đư ờ ng công vụ phục vụ thi công; chủ động bảo đảm phương án để không bị động trong tổ chức thi công tại công trường. Quá trình giải phóng mặt bằng phải thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm người dân có n ơ i ở mới với điều kiện hạ tầng tối thi ể u bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Ủy ban nhân dân t ỉ nh Đồng Nai rà soát, đánh giá và có phương án xử lý các nhà thầu yếu kém, không đủ năng lực; khẩn trương triển khai h o àn thành các công trình dở dang, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác thu hồi đất, tái định cư; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có khó khăn, vướng mắc. V ề việc điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng th ẩ m định nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực hoàn thành công tác thẩm định, báo cáo Chính phủ trong tháng 2 năm 2023 để trình Quốc hội. 2. Đối với hạng mục Nhà ga hành khách: Tiến độ thi công Nhà ga hành khách là đường găng (Gantt) của Dự án. Đ â y là công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công nghệ hiện đại, lần đầu ti ê n được triển khai trong nước. Do đó, vai trò của các nhà thầu tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm là rất quan trọng; đặc biệt là các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu sẽ quyết định đến hiệu quả, khả thi trong tổ chức thi công, vận hành dự án. - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ACV rà soát phạm vi hợp đồng để xác định trách nhiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý… , có giải pháp bổ sung nhiệm vụ hoặc lựa chọn nhà thầu tư vấn để hỗ trợ rà soát hồ sơ mời thầu, hỗ trợ vận hành, khai thác... Trong mọi trường hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc ACV chịu trách nhiệm toàn diện trong việc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của Dự án theo quy định của pháp luật. - Để ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu thi công hạng mục Nhà ga hành khách tro ng bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, trong hợp đồng thi công c ầ n xác định rõ c a m kết của nhà thầu trong bảo đảm các điều kiện cần thiết (ví dụ như khảo sát chất lượng nền, móng...) trước khi tổ chức thi công, tránh phát sinh các tình huống tranh chấp về trách nhiệm và pháp lý. - V ề thời gian hoàn thành hợp đồng thi công: Trên cơ sở tham khảo ý kiến của tư vấn, ACV xác định thời gian thực hiện gói thầu, báo cáo Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. - ACV rà soát các quy định của pháp luật Việt Nam về quyết toán, kiểm toán, thanh tr a... để kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng phù hợp với thực tiễn của gói thầu, phù hợp với thông lệ quốc tế. 3. Trách nhiệm các cơ quan liên quan: Các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2020. Đồng thời, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: a) Bộ Giao thông vận tải: - Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo Tổ công tác và Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải về tình hình triển khai Dự án. - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các địa phương liên quan triển khai các dự án giao thông kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu lưu thông, đồng bộ tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra các điều kiện trong hồ sơ mời thầu của các gói thầu xây lắp và các hợp đồng tư vấn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Dự án, gói thầu. c) Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý các kiến nghị của ACV theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, PTTg Trần Hồng Hà, PTTg Lê Văn Thành (để b/c); - Các Bộ: GTVT, XD, TC, TP, QP, CA, KH&ĐT, TN&MT; - UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp; - UBND tỉnh Đồng Nai; - Các TCT: Cảng hàng không VN, Quản lý bay V N; - VPCP: BTCN , PCN Nguy ễ n Sỹ Hiệp, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ C ổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH; - Lưu: VT, CN (2). LT S. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguy ễ n Sỹ Hiệ p