05/2005/QĐ-BXD

Quyết định 05/2005/QĐ-BXD về "Định mức dự toán xây dựng cơ bản" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc --------- Số: 05/2005/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo lệnh công bố số 02/CTN ngày 09/3/1998 của Chủ tịch Nước. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức dự toán một số loại công tác xây lắp chưa có trong các tập định mức dự toán xây dựng hiện hành và sửa đổi một số loại công tác xây lắp trong các tập định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo các Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998, Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Điều 2. Định mức dự toán bổ sung, sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng, lập dự toán, tổng dự toán công trình của các dự án đầu tư xây dựng. Điều 3. Định mức dự toán bổ sung, sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Đinh Tiến Dũng (Đã ký) ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN Ban hành theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ LOẠI CÔNG TÁC XÂY LẮP VÀO TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SÓ 1242/1998/QĐ-BXD NGÀY 25/11/1998, SỐ 31/2002/QĐ-BXD NGÀY 12/11/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Chương 1: THUYẾT MINH CHUNG Ngày 25/11/1998 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản. Tiếp theo đó ngày 12/11/2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ban hành bổ sung định mức dự toán xây dựng cơ bản. Trong những năm gần đây do sự phát triển mạnh mẽ của tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng cơ bản, nhiều công trình sử dụng các loại vật liệu mới, công nghệ thi công mới, nhưng trong các tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản nói trên của Bộ Xây dựng chưa có định mức cho loại công tác xây lắp mới này. Mặt khác, một số loại công tác xây lắp tuy đã được ban hành trong các tập Định mức dự toán hiện hành nhưng không còn phù hợp với thực tế, cần được sửa đổi cho phù hợp. Để có cơ sở cho việc xác định đơn giá, lập dự toán đối với loại công tác xây lắp phù hợp với chủng loại vật liệu và công nghệ thi công mới, Bộ Xây dựng ban hành bổ sung, sửa đổi một số định mức vào các tập Định mức dự toán số 1242/1998/QĐ-BXD số 31/2002/QĐ-BXD các công tác xây lắp như sau: TT Công tác xây lắp Mã hiệu định mức hiện hành Mã hiệu định mức bổ sung, sửa đổi Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá 1 Đào móng công trình chiều rộng móng < 20m BE.1111 ¸ BE.1314 BE.1111 ¸ BE.1234 2 Đào móng công trình chiều rộng móng > 20m Bổ sung mới BE.2111 ¸ BE.2154 3 Đào kênh mương trên đất khi chiều rộng 10 BF.1321 ¸ BF.1344 BF.1311 ¸ BF.1344 4 Đào kênh mương trên đất khi chiều rộng B>20m Bổ sung mới BF.2111 ¸ BF.2144 5 San đất, đá bãi thải, bãi tập kết vật liệu Bổ sung mới BF.3111 ¸ BF.3132 6 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ Bổ sung mới BF.4111 ¸ BF.4454 7 Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ Bổ sung mới BF.5111 ¸ BF.5454 8 Phá đá đường viền Bổ sung mới BL.2411 ¸ BL.2413 9 Phá đá mặt bằng, hố móng, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ BL.1121 ¸ BL.1324 BF.2111 ¸ BL.2334 10 Đào phá đá bằng búa máy Bổ sung mới BL.2511 ¸ BL.2514 11 Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ Bổ sung mới BL.3111 ¸ BL.4324 12 Đắp đá nút hầm Bổ sung mới BL.5111 13 Đào xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển Bổ sung mới BL.6111 ¸ BL.6151 14 Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ Bổ sung mới BL.7111 ¸ BL.7451 15 Vận chuyển đá tiếp theo 1000m bằng ôtô tự đổ Bổ sung mới BL.8111 ¸ BL.8451 16 Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm Bổ sung mới BL.9111 ¸ BL.9411 17 Đắp đá đập bê tông bản mặt Bổ sung mới BL.9611 ¸ BL.9621 18 Đắp đá thân đập bằng đá có cấp phối Dmax < 800mm Bổ sung mới BL.9711 19 Đắp đá thân đập bằng đá có cấp phối Dmax < 1200mm Bổ sung mới BL.9811 20 Bạt mái đá bằng máy Bổ sung mới BL.9911 Chương IV Công tác làm đường trượt, đường goòng 21 Công tác làm đường trượt, đường goòng Bổ sung mới EI.4411 ¸ EI.4622 Chương VI Công tác bê tông 22 Bê tông tháp điều áp Bổ sung mới HB.8110 23 Đổ bê tông đập bằng cần cẩu Bổ sung mới HB.9110 ¸ HB.9230 24 Bê tông buồng xoắn, bọc đường ống Bổ sung mới HB.9310 ¸ HB.9330 25 Bê tông đập bản mặt Bổ sung mới HB.9410 26 Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập Bổ sung mới HB.9510 27 Bê tông toàn tiết diện hầm ngang Bổ sung mới HC.8110 28 Bê tông nền, tường, vòm hầm ngang Bổ sung mới HC.8210 ¸ HC.8430 29 Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng Bổ sung mới HC.8510 ¸ HC.8610 30 Sản xuất vữa bê tông sản xuất qua dây truyền trạm trộn tại hiện trường HD.1113 ¸ HD.1140 HD.1110 ¸ HD.1150 31 Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyên dùng HD.2110 ¸ HD.2630 HD.2110 ¸ HD.3240 32 Sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công Bổ sung mới IA.7110 ¸ IA.7160 33 Công tác sản xuất cốt thép trong hầm Bổ sung mới IA.8111 ¸ IA.8622 34 Sản xuất lắp dựng tháo dỡ ván khuôn hầm Bổ sung mới KB.3110 ¸ KB.3320 35 Sản xuất, lắp dựng ván khuôn trần cửa nhận nước Bổ sung mới KB.4110 36 Lắp dựng lưới thép gia cố hầm Bổ sung mới KB.5110 ¸ KB.5130 Chương IX Sản xuất, lắp dựng cấu kiện thép 37 Sản xuất vì thép gia cố hầm Bổ sung mới NA.3110 38 Lắp dựng vì thép gia cố hầm Bổ sung mới NA.3210 ¸ NA.3230 39 Sản xuất lắp đặt kết cấu thép đặt sẵn trong bê tông hầm Bổ sung mới NA.4110 ¸ NA.4130 Chương XI Công tác khác 40 Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm Bổ sung mới VC.1110 ¸ VC.1140 41 Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng Bổ sung mới VC.1210 42 Khoan giảm áp Bổ sung mới VC.1311 ¸ VC.1321 43 Khoan lỗ để cắm néo anke Bổ sung mới VC.2111 ¸ VC.2614 44 Sản xuất lắp dựng thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa Bổ sung mới VC.3111 ¸ VC.3121 45 Sản xuất lắp dựng thép néo anke trong hầm và bơm vữa Bổ sung mới VC.3211 ¸ VC.3214 46 Lắp dựng lớp gia cố mái đá Bổ sung mới VC.3311 ¸ VC.3312 47 Gia cố mái taluy bằng phun vẩy vữa xi măng Bổ sung mới VC.3411 ¸ VC.3413 48 Bạt mái ta luy mái đào Bổ sung mới VC.3511 49 Gia cố hầm ngang, đứng, nghiêng bằng phun vẩy vữa xi măng Bổ sung mới VD.1111 ¸ VD.1135 50 Phun vữa xi măng qua ống đặt sẵn lấp đầy hầm ngang Bổ sung mới VD.1210 51 Khoan, vun vữa xi măng gia cố vở hầm ngang Bổ sung mới VD.1311 ¸ VD.1321 52 Vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông Bổ sung mới VD.1411 ¸ VD.1511 - Định mức dự toán bổ sung, sửa đổi này áp dụng để lập đơn giá xây dựng cơ bản, làm cơ sở để lập dự toán công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng. Những thuyết minh và quy định áp dụng về: Cấp đất, cấp đá… được áp dụng theo quy định trong các tập định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 và Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - Đối với các công tác xây lắp trong định mức sử dụng cần cẩu < 30T; < 50T và >50T khi áp dụng cẩu từ 20T ¸ 30T lấy bằng cần cẩu 25T; cẩu >30T ¸ 50T lấy bằng cẩu 40T; cẩu >50T ¸ 70T lấy bằng cẩu 63T. - Đối với loại công tác xây lắp đã được Bộ Xây dựng thống nhất sử dụng ở các công trình thì tiếp tục áp dụng. - Ngoài các thuyết minh và qui định áp dụng cho các chương, loại công tác xây lắp qui định trong tập định mức dự toán này. Các thuyết minh và qui định áp dụng khác thực hiện như thuyết minh và qui định áp dụng trong tập Định mức dự toán ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 và Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chuơng 2: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ BE.0000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY Thành phần công việc: Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. BE.1000 Chiều rộng móng £ 20m Đơn vị tính: 100m 3 Mã Hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đất I II III IV BE.111 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 0,8m 3 Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào £ 0,8m 3 Máy ủi £ 110Cv công ca ca 1,97 0,300 0,027 2,58 0,352 0,036 3,18 0,444 0,045 5,07 0,571 0,054 BE.112 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 1,25m 3 Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào £ 1,25m 3 Máy ủi £ 110Cv công ca ca 1,97 0,226 0,027 2,58 0,261 0,036 3,18 0,305 0,045 5,07 0,416 0,054 BE.113 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 1,6m 3 Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào £ 1,6m 3 Máy ủi £ 110Cv công ca ca 1,97 0,200 0,027 2,58 0,225 0,036 3,18 0,266 0,045 5,07 0,387 0,054 BE.114 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 2,3m 3 Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào £ 2,3m 3 Máy ủi £ 110Cv công ca ca 1,97 0,159 0,027 2,58 0,193 0,036 3,18 0,243 0,045 5,07 0,347 0,054 BE.121 Đào móng dưới nước bằng máy đào gầu ngoạm sâu £ 2m Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào gầu ngoạm 1,5m 3 công ca 2,31 0,342 3,36 0,342 - - - - BE.122 £ 5m Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào gầu ngoạm 1,5m 3 công ca 2,77 0,959 4,03 0,959 - - - - BE.123 >5m Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào gầu ngoạm 1,5m 3 Máy khác công ca % 3,00 0,999 2,00 4,48 0,999 2,00 - - - - - - 1 2 3 4 BE.2000 Chiều rộng móng > 20m Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đất I II III IV BE.211 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 0,8m 3 Nhân công 3/7 công 1,090 1,422 1,758 2,720 Máy thi công Máy đào ≤ 0,8m 3 ca 0,264 0,310 0,391 0,502 Máy ủi ≤ 110Cv ca 0,027 0,036 0,045 0,054 BE.212 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 1,25m 3 Nhân công 3/7 công 1,090 1,422 1,758 2,720 Máy thi công Máy đào ≤ 1,25m 3 ca 0,199 0,230 0,268 0,366 Máy ủi ≤ 110Cv ca 0,027 0,036 0,045 0,054 BE.213 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 1,6m 3 Nhân công 3/7 công 1,090 1,422 1,758 2,720 Máy thi công Máy đào ≤ 1,6m 3 ca 0,171 0,193 0,228 0,330 Máy ủi ≤ 110Cv ca 0,027 0,036 0,045 0,054 BE.214 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 2,3m 3 Nhân công 3/7 công 1,090 1,422 1,758 2,720 Máy thi công Máy đào ≤ 2,3m 3 ca 0,130 0,161 0,205 0,295 Máy ủi ≤ 110Cv ca 0,027 0,036 0,045 0,054 BE.215 Đào móng trên cạn bằng máy đào < 3,6m 3 Nhân công 3/7 công 1,090 1,422 1,758 2,720 Máy thi công Máy đào ≤ 3,6m 3 ca 0,094 0,117 0,149 0,214 Máy ủi ≤ 110Cv ca 0,027 0,036 0,045 0,054 1 2 3 4 BF.0000 Đào kênh mương bằng máy Thành phần công việc: Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đất I II III IV BF.131 Đào kênh mương trên cạn, chiều rộng >10m đến ≤20m Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào £ 0,8m 3 Máy ủi £ 110Cv công ca ca 8,82 0,275 0,027 14,14 0,323 0,036 18,72 0,407 0,045 20,19 0,524 0,054 BF.132 nt Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào £ 1,25m 3 Máy ủi £ 110Cv công ca ca 8,82 0,207 0,027 14,14 0,239 0,036 18,72 0,288 0,045 20,19 0,393 0,054 BF.133 nt Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào £ 1,6m 3 Máy ủi £ 110Cv công ca ca 8,82 0,184 0,027 14,14 0,207 0,036 18,72 0,244 0,045 20,19 0,355 0,054 BF.134 nt Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào £ 2,3m 3 Máy ủi £ 110Cv công ca ca 8,82 0,146 0,027 14,14 0,177 0,036 18,72 0,223 0,045 20,19 0,318 0,054 BF.211 Đào kênh mương trên cạn, chiều rộng >20m Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào ≤ 0,8m 3 Máy ủi ≤ 110Cv công ca ca 8,114 0,253 0,025 13,009 0,297 0,033 17,222 0,374 0,041 18,575 0,482 0,050 BF.212 nt Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào ≤ 1,25m 3 Máy ủi ≤ 110Cv công ca ca 8,114 0,190 0,025 13,009 0,220 0,033 17,222 0,265 0,041 18,575 0,362 0,050 BF.213 nt Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào ≤ 1,6m 3 Máy ủi ≤ 110Cv công ca ca 8,114 0,169 0,025 13,009 0,190 0,033 17,222 0,224 0,041 18,575 0,327 0,050 1 2 3 4 Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đất I II III IV BF.215 Đào kênh mương trên cạn, chiều rộng >20m Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào ≤ 2,3m 3 Máy ủi ≤ 110Cv công ca ca 8,114 0,134 0,025 13,009 0,163 0,033 17,222 0,205 0,041 18,575 0,293 0,050 BF.214 nt Nhân công 3/7 Máy thi công Máy đào ≤ 3,6m 3 Máy ủi ≤ 110Cv công ca ca 8,114 0,097 0,025 13,009 0,118 0,033 17,222 0,149 0,041 18,575 0,213 0,050 1 2 3 4 BF.3000 San đất, đá bãi thải, bãi tập kết vật liệu Thành phần công việc: San đất, đá bãi thải, bãi chứa bằng máy ủi. Đơn vị tính: 100m 3 Mã Hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị San đất San đá BF.311 San đất, đá bãi thải, bãi chứa bằng máy ủi 110Cv Máy thi công Máy ủi 110Cv ca 0,092 0,125 BF.312 San đất, đá bãi thải, bãi chứa bằng máy ủi 140Cv Máy thi công Máy ủi 140Cv ca 0,086 0,112 BF.313 San đất đá bãi thải, bãi chứa bằng máy ủi 180Cv Máy thi công Máy ủi 180Cv ca 0,073 0,095 1 2 BF.4000 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ Thành phần công việc: Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ. Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đất I II III IV BF.411 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi < 300m Ôtô 5 tấn ca 0,666 0,833 1,000 1,100 BF.412 Ôtô 7 tấn ca 0,526 0,590 0,740 0,810 BF.413 Ôtô 10 tấn ca 0,500 0,555 0,600 0,660 BF.414 Ôtô 12 tấn ca 0,416 0,465 0,540 0,580 BF.415 Ôtô 22 tấn ca 0,279 0,311 0,361 0,388 BF.421 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi < 500m Ôtô 5 tấn ca 0,833 0,953 1,230 1,260 BF.422 Ôtô 7 tấn ca 0,666 0,770 0,860 0,930 BF.423 Ôtô 10 tấn ca 0,542 0,605 0,660 0,720 BF.424 Ôtô 12 tấn ca 0,478 0,534 0,600 0,650 BF.425 Ôtô 22 tấn ca 0,321 0,360 0,410 0,440 BF.431 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi < 700m Ôtô 5 tấn ca 0,952 1,110 1,300 1,428 BF.432 Ôtô 7 tấn ca 0,741 0,87 1,000 1,070 BF.433 Ôtô 10 tấn ca 0,596 0,666 0,730 0,800 BF.434 Ôtô 12 tấn ca 0,536 0,511 0,670 0,730 BF.435 Ôtô 22 tấn ca 0,341 0,382 0,448 0,488 BF.441 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi < 1000m Ôtô 5 tấn ca 1,111 1,330 1,600 1,700 BF.442 Ôtô 7 tấn ca 0,852 1,000 1,200 1,280 BF.443 Ôtô 10 tấn ca 0,685 0,770 0,840 0,920 BF.444 Ôtô 12 tấn ca 0,610 0,690 0,770 0,840 BF.445 Ôtô 22 tấn ca 0,413 0,461 0,550 0,562 1 2 3 4 Ghi chú: - Định mức vận chuyển bằng ôtô tự đổ được định mức cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly < 300m, < 500m, < 700m, < 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thì định mức vận chuyển đất ngoài cự ly 1000m được áp dụng định mức vận chuyển đất tiếp theo. - Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào < 0,8 m 3 /gầu; - Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào < 1,25 m 3 /gầu; - Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m 3 /gầu; - Định mức vận chuyển đất bằng ôtô > 12 tấn ứng với máy đào > 2,3 m 3 /gầu. BF.5000 Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m Đơn vị tính: 100m 3 /1 km Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đất I II III IV BF.511 Vận chuyển tiếp cự ly Ê2km Ôtô 5 tấn ca 0,660 0,720 0,860 0,880 BF.512 Ôtô 7 tấn ca 0,430 0,450 0,480 0,500 BF.513 Ôtô 10 tấn ca 0,300 0,340 0,380 0,420 BF.514 Ôtô 12 tấn ca 0,280 0,320 0,360 0,410 BF.515 Ôtô 22 tấn ca 0,187 0,214 0,241 0,274 BF.521 Vận chuyển tiếp cự ly Ê4km Ôtô 5 tấn ca 0,530 0,600 0,660 0,730 BF.522 Ôtô 7 tấn ca 0,380 0,410 0,420 0,460 BF.523 Ôtô 10 tấn ca 0,230 0,270 0,300 0,340 BF.524 Ôtô 12 tấn ca 0,210 0,250 0,280 0,330 BF.525 Ôtô 22 tấn ca 0,140 0,167 0,187 0,221 BF.531 Vận chuyển tiếp cự ly Ê7km Ôtô 5 tấn ca 0,440 0,534 0,582 0,660 BF.532 Ôtô 7 tấn ca 0,370 0,380 0,400 0,410 BF.533 Ôtô 10 tấn ca 0,200 0,220 0,240 0,290 BF.534 Ôtô 12 tấn ca 0,171 0,200 0,220 0,260 BF.535 Ôtô 22 tấn ca 0,114 0,134 0,147 0,174 BF.541 Vận chuyển tiếp cự ly >7km Ôtô 5 tấn ca 0,400 0,480 0,524 0,594 BF.542 Ôtô 7 tấn ca 0,342 0,370 0,380 0,400 BF.543 Ôtô 10 tấn ca 0,180 0,198 0,216 0,261 BF.544 Ôtô 12 tấn ca 0,154 0,180 0,198 0,234 BF.545 Ôtô 22 tấn ca 0,103 0,120 0,132 0,156 1 2 3 4 BL.0000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ Qui định áp dụng Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ amônít với công suất nổ tương ứng là 350cm 3 . Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu khoan, vật liệu nổ và chi phí máy được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh K theo công thức dưới đây: 350 K = ---------- e Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm 3 ) BL.2100 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, khoan, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển. Xử lý đá quá cỡ để có thể bốc xúc vận chuyển được . BL.2110 Phá đá mặt bằng bằng máy khoan f 105mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.211 Phá đá bằng máy khoan f 105mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 Kíp điện cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây nổ m 50 46 39 33 Dây điện m 30 30 30 30 Mũi khoan f105mm cái 0,465 0,31 0,279 0,251 Mũi khoan f42mm cái 0,26 0,26 0,26 0,26 Cần khoan f89, L=0,96m cái 0,342 0,228 0,205 0,185 Cần khoan f32, L=0,70m cái 0,06 0,06 0,06 0,06 Quả đập khí nén f105mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 6,3 5,8 5,3 5,1 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 105 ca 1,663 1,497 1,347 1,212 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 1,663 1,497 1,347 1,112 Máy khoan cầm tay f32-42 ca 0,234 0,234 0,234 0,234 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 0,078 0,078 0,078 0,078 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2120 Phá đá mặt bằng bằng máy khoan f 76mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.212 Phá đá bằng máy khoan f 76mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 Kíp điện cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây nổ m 55 50,6 42,9 36,3 Dây điện m 30 30 30 30 Mũi khoan f76mm cái 0,2505 0,167 0,15 0,135 Mũi khoan f42mm cái 0,26 0,26 0,26 0,26 Cần khoan f38, L=3,73m cái 0,324 0,216 0,194 0,175 Cần khoan f32, L=0,70m cái 0,06 0,06 0,06 0,06 Quả đập khí nén f76mm cái 0,2325 0,155 0,139 0,125 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 6,3 5,8 5,3 5,1 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 76 ca 1,221 1,099 0,989 0,890 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 1,221 1,099 0,989 0,890 Máy khoan cầm tay f 32-42 ca 0,234 0,234 0,234 0,234 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 0,078 0,078 0,078 0,078 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL. 2130 Phá đá mặt bằng bằng máy khoan f 42mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.213 Phá đá bằng máy khoan f 42mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 72,030 63,000 57,750 55,650 Kíp vi sai cái 7,308 6,533 5,757 4,981 Kíp điện cái 2,0 2,0 2,0 2,0 Dây nổ m 486,166 431,837 370,968 316,376 Dây điện m 103,426 103,426 103,426 103,426 Mũi khoan f42mm cái 10,239 6,826 2,896 1,210 Cần khoan f32, L=2,8m cái 4,096 2,133 1,207 0,807 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 36,565 27,422 22,381 17,810 Máy thi công Máy khoan cầm tay f 32-42 ca 15,603 9,752 6,895 4,322 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 5,201 3,251 2,298 1,441 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2200 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, khoan, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển. Xử lý đá quá cỡ để có thể bốc xúc vận chuyển được . BL.2210 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan f 105mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.221 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan f 105mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 Kíp điện cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây nổ m 50 46 39 33 Dây điện m 30 30 30 30 Mũi khoan f105mm cái 0,465 0,310 0,279 0,251 Mũi khoan f42mm cái 0,260 0,260 0,260 0,260 Cần khoan f89, L=0,96m cái 0,342 0,228 0,205 0,185 Cần khoan f32, L=0,70m cái 0,060 0,060 0,060 0,060 Quả đập khí nén f105mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 7,56 6,96 6,36 6,12 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 105 ca 1,663 1,497 1,347 1,212 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 1,663 1,497 1,347 1,212 Máy khoan cầm tay f 32-42 ca 0,234 0,234 0,234 0,234 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 0,078 0,078 0,078 0,078 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2220 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan f 76mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.222 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan f 76mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 Kíp điện cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây nổ m 55 50,6 42,9 36,3 Dây điện m 30 30 30 30 Mũi khoan f76mm cái 0,251 0,167 0,150 0,135 Mũi khoan f42mm cái 0,260 0,260 0,260 0,260 Cần khoan f38, L=3,73m cái 0,324 0,216 0,194 0,175 Cần khoan f32, L=0,70m cái 0,060 0,060 0,060 0,060 Quả đập khí nén f76mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 7,56 6,96 6,36 6,12 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 76 ca 1,221 1,099 0,989 0,890 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 1,221 1,099 0,989 0,890 Máy khoan cầm tay f 32-42 ca 0,234 0,234 0,234 0,234 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 0,078 0,078 0,078 0,078 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL. 2230 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan f 42mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.223 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan f 42mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 72,103 63,000 55,750 55,650 Kíp vi sai cái 7,308 6,533 5,757 4,981 Kíp điện cái 2,0 2,0 2,0 2,0 Dây nổ m 486,166 431,837 370,968 316,376 Dây điện m 103,426 103,426 103,426 103,426 Mũi khoan f42mm cái 10,239 6,826 2,896 1,210 Cần khoan f32, L=2,8m cái 4,096 2,133 1,207 0,807 Vật liệu khác % 3 3 3 3 Nhân công 3,0/7 công 42,660 31,992 26,112 20,788 Máy thi công Máy khoan cầm tay f 32-42 ca 15,603 9,752 6,895 4,322 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 5,201 3,251 2,298 1,441 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2300 Phá đá kênh mương, nền đường Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, khoan, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển. Xử lý đá quá cỡ để có thể bốc xếp vận chuyển được . BL.2310 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan f 105mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.231 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan f 105mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 Kíp điện cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây nổ m 50 46 39 33 Dây điện m 30 30 30 30 Mũi khoan f105mm cái 0,465 0,310 0,279 0,251 Mũi khoan f42mm cái 0,260 0,260 0,260 0,260 Cần khoan f89, L=0,96m cái 0,342 0,228 0,205 0,185 Cần khoan f32, L=0,70m cái 0,060 0,060 0,060 0,060 Quả đập khí nén f105mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 6,93 6,38 5,83 5,61 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 105 ca 1,550 1,379 1,227 1,092 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 1,550 1,379 1,227 1,092 Máy khoan cầm tay f32-42 ca 0,281 0,281 0,281 0,281 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 0,094 0,094 0,094 0,094 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2320 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan f 76mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.232 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan f 76mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 68,600 60,000 55,000 53,000 Kíp vi sai cái 2,400 2,400 2,400 2,400 Kíp điện cái 1,0 1,0 1,0 1,0 Dây nổ m 55 50,6 42,9 36,3 Dây điện m 30 30 30 30 Mũi khoan f76mm cái 0,251 0,167 0,150 0,135 Mũi khoan f42mm cái 0,260 0,260 0,260 0,260 Cần khoan f38, L=3,73m cái 0,324 0,216 0,194 0,175 Cần khoan f32, L=0,70m cái 0,060 0,060 0,060 0,060 Quả đập khí nén f76mm cái 0,233 0,155 0,139 0,125 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,0/7 công 6,93 6,38 5,83 5,61 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 76 ca 1,135 1,022 0,919 0,827 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 1,135 1,022 0,919 0,827 Máy khoan cầm tay f32-42 ca 0,281 0,281 0,281 0,281 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 0,094 0,094 0,094 0,094 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2330 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan f 42mm Đơn vị tính: 100m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.233 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan f 42mm Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 72,030 63,000 57,750 55,650 Kíp vi sai cái 7,774 6,959 6,145 5,330 Kíp điện cái 2,0 2,0 2,0 2,0 Dây nổ m 486,660 431,000 370,517 316,000 Dây điện m 108,597 108,597 108,597 108,597 Mũi khoan f42mm cái 10,751 7,167 3,041 1,271 Cần khoan f32, L=2,8m cái 4,300 2,240 1,267 0,847 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 3,0/7 công 40,600 30,400 24,800 19,700 Máy thi công Máy khoan cầm tay f32-42 ca 14,510 9,069 6,412 4,019 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 4,840 3,023 2,137 1,339 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2410 Phá đá đường viền Thành phần công việc: Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có). Đơn vị tính: 100m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III BL.241 Phá đá đường viền Vật liệu Thuốc nổ Amônít kg 58,000 53,200 48,300 Kíp điện vi sai cái 34,000 34,000 34,000 Dây nổ m 373,000 340,000 311,000 Ống thép dàn khoan f60 m 4,000 4,000 4,000 Mũi khoan f105mm cái 2,79 1,86 1,674 Cần khoan f89, L=0,96m cái 2,07 1,38 1,242 Quả đập khí nén f105mm cái 2,04 1,36 1,224 Vật liệu khác % 3 3 3 Nhân công 3,0/7 công 7,500 7,500 7,500 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 105 ca 20,120 18,110 16,300 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 20,120 18,110 16,300 Máy khác % 1 1 1 1 2 3 BL.2510 Đào phá đá bằng búa căn Thành phần công việc: Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá £ 0,5m) , đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.251 Đào đá chiều dày < 0,5m, dùng búa căn Nhân công 3,5/7 công 1,410 1,280 1,150 1,000 Máy thi công Búa căn khí nén ca 1,010 0,920 0,830 0,750 Máy nén khí điêzen 600 m 3 /h ca 0,310 0,280 0,250 0,220 1 2 3 4 BL.0000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ Qui định áp dụng 1. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm có tiết diện bình quân từ 10-15m 2 ; < 25m 2 ; < 50m 2 và > 50m 2 theo một số công nghệ thi công phổ biến. 2. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho đá nguyên khai với loại thuốc có công suất nổ tương ứng là 390cm 3 . Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí thuốc nổ, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh K. 390 K = ---------- e Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm 3 ) BL.3000 ĐÀO HẦM NGANG Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây diện, dây tín hiệu loại 150m/cuộn, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật. BL.3100 Phá đá đào hầm ngang Đơn vị tính: 100 m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.311 Tiết diện đào 10-15m 2 , dùng máy khoan tự hành Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 289,63 230,52 207,47 186,72 Kíp vi sai phi điện cái 252,31 228,28 205,45 184,90 Dây nổ m 500,61 452,55 407,30 366,57 Dây tín hiệu cuộn 4,005 4,005 4,005 4,005 Mũi khoan f45 cái 3,364 2,243 2,018 1,817 Mũi dẫn hướng f40 cái 0,152 0,109 0,098 0,088 Mũi khoan f102 cái 0,304 0,218 0,196 0,177 Cần khoan f38, L=4,32m cái 0,505 0,365 0,329 0,296 Đuôi choòng cái 0,378 0,274 0,247 0,222 Đầu nối cần khoan cái 0,505 0,365 0,329 0,296 Đất sét m3 0,265 0,178 0,160 0,144 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 33,92 30,34 27,31 24,58 Máy thi công Máy khoan tự hành 2 cần ca 4,655 4,028 3,625 3,263 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 Đơn vị tính: 100 m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.312 Tiết diện đào = 25m 2 , dùng máy khoan tự hành Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 230,64 189,30 170,37 153,33 Kíp vi sai phi điện cái 185,73 167,99 151,19 136,07 Dây nổ m 337,77 301,45 273,18 247,64 Dây tín hiệu cuộn 2,218 2,188 2,158 2,130 Mũi khoan f45 cái 3,289 1,976 1,778 1,600 Mũi dẫn hướng f40 cái 0,131 0,075 0,067 0,061 Mũi khoan f102 cái 0,197 0,150 0,135 0,121 Cần khoan f38, L=4,32m cái 0,493 0,329 0,296 0,267 Đuôi choòng cái 0,370 0,247 0,222 0,200 Đầu nối cần khoan cái 0,493 0,329 0,296 0,267 Đất sét m3 0,244 0,176 0,159 0,143 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 23,397 20,677 18,610 16,749 Máy thi công Máy khoan tự hành 2 cần ca 3,178 2,727 2,454 2,209 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 Đơn vị tính: 100 m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.313 Tiết diện đào = 50m 2 , dùng máy khoan tự hành Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 220,00 184,00 165,60 149,04 Kíp vi sai phi điện cái 127,50 85,50 76,95 69,26 Dây nổ m 144,00 139,33 132,36 125,75 Dây tín hiệu cuộn 0,750 0,63 0,57 0,51 Mũi khoan f45 cái 3,214 1,915 1,724 1,551 Mũi dẫn hướng f40 cái 0,110 0,073 0,066 0,059 Mũi khoan f102 cái 0,221 0,146 0,132 0,118 Cần khoan f38, L=4,32m cái 0,482 0,319 0,287 0,259 Đuôi choòng cái 0,362 0,239 0,215 0,194 Đầu nối cần khoan cái 0,482 0,319 0,287 0,259 Đất sét m3 0,240 0,161 0,145 0,130 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 15,64 14,22 12,80 11,52 Máy thi công Máy khoan tự hành 2 cần ca 2,091 1,59 1,43 1,29 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 Đơn vị tính: 100 m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá BL.314 Tiết diện đào >50m 2 , dùng máy khoan tự hành Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 220,00 184,00 165,60 149,04 Kíp vi sai phi điện cái 111,87 84,91 76,42 68,78 Dây nổ m 125,69 121,00 114,95 109,20 Dây tín hiệu cuộn 0,630 0,530 0,477 0,429 Mũi khoan f45 cái 2,786 1,834 1,651 1,486 Mũi dẫn hướng f40 cái 0,096 0,070 0,063 0,057 Mũi khoan f102 cái 0,191 0,140 0,126 0,113 Cần khoan f38, L=4,32m cái 0,418 0,306 0,275 0,248 Đuôi choòng cái 0,313 0,229 0,206 0,186 Đầu nối cần khoan cái 0,418 0,306 0,275 0,248 Đất sét m3 0,211 0,160 0,144 0,130 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 13,77 12,52 11,27 10,14 Máy thi công Máy khoan tự hành 2 cần ca 1,81 1,52 1,37 1,23 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 BL.3200 Phá đá hạ nền hầm ngang Đơn vị tính: 100 m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.321 Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan hầm tự hành Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 150,15 136,19 128,70 115,83 Kíp vi sai phi điện cái 65,436 59,352 56,088 50,479 Dây nổ m 70,865 64,276 60,741 54,667 Dây tín hiệu cuộn 0,357 0,324 0,306 0,275 Mũi dẫn hướng f40 cái 0,027 0,025 0,023 0,021 Mũi khoan f45 cái 1,332 1,208 1,142 1,028 Mũi khoan f102 cái 0,054 0,049 0,047 0,042 Cần khoan f38, L=4,32m cái 0,224 0,204 0,192 0,173 Đuôi choòng cái 0,168 0,153 0,144 0,130 Đầu nối cần khoan cái 0,224 0,204 0,192 0,173 Đất sét m3 0,117 0,106 0,100 0,090 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 9,051 8,210 7,758 6,982 Máy thi công Máy khoan tự hành 2 cần ca 1,172 1,063 1,005 0,904 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 BL.4000 ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG BL.4100 Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên Thành phần công việc Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.411 Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào = 5m 2 chiều cao = 50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 3,927 3,562 3,206 2,885 Kíp vi sai phi điện cái 8,855 8,032 7,229 6,506 Dây nổ m 16,398 14,874 13,386 12,048 Dây tín hiệu cuộn 0,328 0,297 0,268 0,241 Mũi khoan f 42 cái 0,721 0,551 0,276 0,138 Cần khoan 1,83m cái 0,234 0,156 0,104 0,078 Đất sét m3 0,015 0,014 0,012 0,011 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 5,497 5,265 5,149 5,004 Máy thi công Máy khoan đá cầm tay f 42 ca 0,929 0,696 0,580 0,435 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 0,774 0,580 0,484 0,363 Tổ hợp dàn khoan leo ca 0,774 0,580 0,484 0,363 Máy khác % 1 1 1 1 Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào = 5 m 2 chiều cao = 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 3,927 3,562 3,206 2,885 Kíp vi sai phi điện cái 8,855 8,032 7,229 6,506 Dây nổ m 16,398 14,874 13,386 12,048 Dây tín hiệu cuộn 0,328 0,297 0,268 0,241 Mũi khoan f 42 cái 0,721 0,551 0,276 0,138 BL.412 Cần khoan 1,83m cái 0,234 0,156 0,104 0,078 Đất sét m3 0,015 0,014 0,012 0,011 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 6,596 6,318 6,179 6,004 Máy thi công Máy khoan đá cầm tay f 42 ca 1,114 0,836 0,696 0,522 Máy nén khí điêzen 1200 m 3 /h ca 0,929 0,696 0,580 0,435 Tổ hợp dàn khoan leo ca 0,929 0,696 0,580 0,435 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,2, hao phí máy thi công nhân với hệ số 1,05. BL.4200 Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng tổ hợp máy khoan Robbin Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật Đơn vị tính: 100m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm đứng Hầm nghiêng BL.421 Phá đá đào hầm dẫn đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin Vật liệu Mũi khoan ROBBIN cái 0,396 0,396 Cần khoan ROBBIN L=1,52m cái 1,200 1,200 Lưỡi doa ROBBIN bộ 0,198 0,198 Vật liệu khác % 2 2 Nhân công 4,0/7 công 391,30 430,43 Máy thi công Máy khoan ROBBIN ca 42,948 47,243 Máy khác % 2 2 1 2 BL.4300 Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống Đơn vị tính: 100 m 3 nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV BL.431 Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 225,75 204,76 184,29 165,86 Kíp vi sai phi điện cái 399,06 361,96 325,77 293,19 Dây nổ m 831,39 754,10 678,69 610,82 Dây tín hiệu cuộn 4,16 3,77 3,39 3,05 Mũi khoan f 42 cái 37,204 28,450 14,225 7,112 Cần khoan 1,22m cái 12,091 8,061 5,374 4,030 Cần khoan 1,83m cái 12,091 8,061 5,374 4,030 Đất sét m3 0,11 0,10 0,09 0,08 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 149,13 137,15 131,16 123,68 Máy thi công Máy khoan đá cầm tay f 42 ca 47,90 35,93 29,94 22,46 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 15,97 11,98 9,98 7,49 Máy khác % 1 1 1 1 Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay Vật liệu Thuốc nổ P3151 kg 225,75 204,76 184,29 165,86 Kíp vi sai phi điện cái 399,06 361,96 325,77 293,19 Dây nổ m 831,39 754,10 678,69 610,82 Dây tín hiệu cuộn 4,16 3,77 3,39 3,05 Mũi khoan f 42 cái 37,204 28,450 14,225 7,112 Cần khoan 1,22m cái 12,091 8,061 5,374 4,030 BL.432 Cần khoan 1,83m cái 12,091 8,061 5,374 4,030 Đất sét m3 0,11 0,10 0,09 0,08 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 178,95 164,58 157,40 148,41 Máy thi công Máy khoan đá cầm tay f 42 ca 57,49 43,11 35,93 26,95 Máy nén khí điêzen 660m 3 /h ca 19,16 14,37 11,98 8,98 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 BL.5100 Đắp đá nút hầm Thành phần công việc: Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cẫu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.511 Đắp đá trong hầm bằng máy ủi Máy thi công Máy ủi 110cv ca 1,1025 1 BL.6100 Đào xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển Thành phần công việc: Chuẩn bị, đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh. Đơn vị tính:100m 3 đá nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.611 Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào £ 0,8m 3 Nhân công 3,5/7 công 1,80 Máy thi công Máy đào 0,8m 3 ca 0,50 Máy ủi 110Cv ca 0,16 BL.612 Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào £ 1,2m 3 Nhân công 3,5/7 công 1,80 Máy thi công Máy đào 1,2m 3 ca 0,43 Máy ủi 110Cv ca 0,14 BL.613 Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào £ 1,6m 3 Nhân công 3,5/7 công 1,80 Máy thi công Máy đào 1,6m 3 ca 0,41 Máy ủi 110Cv ca 0.13 BL.614 Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào £ 2,3m 3 Nhân công 3,5/7 công 1,80 Máy thi công Máy đào 2,3m 3 ca 0,34 Máy ủi 110Cv ca 0.11 BL.615 Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào £ 3,6m 3 Nhân công 3,5/7 công 1,80 Máy thi công Máy đào 3,6m 3 ca 0,29 Máy ủi 110Cv ca 0,09 1 BL.7000 Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ Thành phần công việc: Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ. Đơn vị tính: 100m 3 đá nguyên khai Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.711 Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi < 300m Ôtô 5 tấn ca 1,561 BL.712 Ôtô 7 tấn ca 1,215 BL.713 Ôtô 10 tấn ca 0,975 BL.714 ôtô 12 tấn ca 0,870 BL.715 ôtô 22 tấn ca 0,651 BL.721 Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi < 500m ôtô 5 tấn ca 1,680 BL.722 ôtô 7 tấn ca 1,425 BL.723 ôtô 10 tấn ca 1,080 BL.724 ôtô 12 tấn ca 0,975 BL.725 ôtô 22 tấn ca 0,684 BL.731 Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi < 700m ôtô 5 tấn ca 1,710 BL.732 ôtô 7 tấn ca 1,573 BL.733 ôtô 10 tấn ca 1,202 BL.734 ôtô 12 tấn ca 1,090 BL.735 ôtô 22 tấn ca 0,785 BL.741 Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi < 1000m ôtô 5 tấn ca 2,261 BL.742 ôtô 7 tấn ca 1,920 BL.743 ôtô 10 tấn ca 1,380 BL.744 ôtô 12 tấn ca 1,261 BL.745 ôtô 22 tấn ca 0,927 1 Ghi chú: - Định mức vận chuyển bằng ôtô tự đổ được định mức cho các cự ly từ nơi đào đến nơi đổ có cự ly bình quân < 300m, < 500m, < 700m, < 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì định mức vận chuyển ngoài cự ly 1000m được áp dụng định mức vận chuyển tiếp theo. - Định mức vận chuyển bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào < 0,8 m 3 /gầu; - Định mức vận chuyển bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào < 1,25 m 3 /gầu; - Định mức vận chuyển bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m 3 /gầu; - Định mức vận chuyển bằng ôtô > 12 tấn ứng với máy đào > 2,3 m 3 /gầu; BL.8000 Vận chuyển đá tiếp theo 1000m bằng ôtô tự đổ Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m Đơn vị tính: 100m 3 /1km Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.811 Vận chuyển tiếp cự ly Ê2km Ôtô 5 tấn ca 1,304 BL.812 Ôtô 7 tấn ca 0,775 BL.813 Ôtô 10 tấn ca 0,651 BL.814 Ôtô 12 tấn ca 0,584 BL.815 Ôtô 22 tấn ca 0,415 BL.821 Vận chuyển tiếp cự ly Ê4km Ôtô 5 tấn ca 0,820 BL.822 Ôtô 7 tấn ca 0,699 BL.823 Ôtô 10 tấn ca 0,595 BL.824 Ôtô 12 tấn ca 0,536 BL.825 Ôtô 22 tấn ca 0,343 BL.831 Vận chuyển tiếp cự ly Ê7km Ôtô 5 tấn ca 0,731 BL.831 Ôtô 7 tấn ca 0,636 BL.833 Ôtô 10 tấn ca 0,459 BL.834 Ôtô 12 tấn ca 0,401 BL.835 Ôtô 22 tấn ca 0,269 BL.841 Vận chuyển tiếp cự ly >7km Ôtô 5 tấn ca 0,713 BL.842 Ôtô 7 tấn ca 0,620 BL.843 Ôtô 10 tấn ca 0,413 BL.844 Ôtô 12 tấn ca 0,362 BL.845 Ôtô 22 tấn ca 0,242 1 BL.9100 Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm Thành phần công việc: Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. Ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng. BL.9110 Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22T Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cự ly trung bình (m) = 500 = 1000 BL.911 Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22T Nhân công 4,0/7 công 2,780 2,780 Máy thi công Máy cào đá ca 0,746 0,746 Máy ủi 140Cv ca 0,102 0,102 Ôtô tự đổ trong hầm 22T ca 1,478 2,273 1 2 BL.9210 Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10T Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cự ly trung bình (m) = 500 = 1000 BL.921 Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10T Nhân công 4,0/7 công 2,780 2,780 Máy thi công Máy xúc lật 1,65m 3 ca 1,136 1,136 Ôtô tự đổ trong hầm 10T ca 3,067 4,688 1 2 BL.9310 Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3T Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cự ly trung bình (m) = 500 = 1000 BL.931 Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3T Nhân công 4,0/7 công 7,029 7,029 Máy thi công Máy xúc lật 0,9 m3 ca 4,944 4,944 Tời ma nơ 13Kw ca 4,944 4,944 Đầu kéo 30T ca 6,005 6,944 Xe goòng 3T ca 36,029 41,667 Quang lật 360T/h ca 4,944 4,944 1 2 BL.9410 Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật cự ly trung bình = 100m Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.941 Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật Nhân công 4,0/7 công 1,716 Máy thi công Máy xúc lật 1,65m 3 ca 1,716 1 BL.9600 ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT BL.9610 Đắp lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có cấp phối Dmax £ 80mm Thành phần công việc: Chuẩn bị, dùng máy ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái ta luy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.961 Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có cấp phối Dmax < 80mm. Vật liệu Đá dăm cấp phối m3 140,767 Nhân công Nhân công 3,0/7 công 12,770 Máy thi công Máy ủi 180Cv ca 0,152 Ôtô tưới nước 9m 3 ca 0,234 Đầm rung tự hành 25T ca 0,369 Quả đầm 16T ca 0,337 Cần trục 25T ca 0,337 Máy đào £ 1,25m 3 ca 1,122 1 BL.9620 Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có cấp phối Dmax £ 400mm Thành phần công việc: Chuẩn bị, dùng máy ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.962 Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có cấp phối Dmax < 400mm. Nhân công Nhân công 3,0/7 công 3,000 Máy thi công Máy ủi 180Cv ca 0,263 Ôtô tưới nước 9m 3 0,234 Đầm rung tự hành 25T ca 0,486 Máy đào £ 2,3m 3 ca 0,066 1 BL.9710 Đắp thân đập bằng đá có cấp phối Dmax £ 800mm Thành phần công việc: Chuẩn bị, dùng máy ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.971 Đắp đá thân đập bằng đá có cấp phối Dmax < 800mm. Nhân công Nhân công 3,0/7 công 3,000 Máy thi công Máy ủi 180Cv ca 0,263 Ôtô tưới nước 9m 3 0,234 Đầm rung tự hành 25T ca 0,521 1 BL.9810 Đắp thân đập bằng đá có cấp phối Dmax £ 1200mm Thành phần công việc: Chuẩn bị, dùng máy ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng Đắp đá thân đập bằng đá có cấp phối Dmax < 1200mm. Nhân công Nhân công 3,0/7 công 3,000 BL.981 Máy thi công Máy ủi 180Cv ca 0,263 Ôtô tưới nước 9m 3 0,234 Đầm rung tự hành 25T ca 0,347 1 BL.9910 Bạt mái đá đắp bằng máy Đơn vị tính: 100m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng BL.991 Bạt mái đá đắp bằng máy Máy thi công Máy đào £ 1,25 m 3 Máy ủi £ 140Cv ca ca 1,430 0,200 1 Chương 4: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG TRƯỢT, ĐƯỜNG GOÒNG EI.4000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG EI.4410 Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm đứng EI.441 Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình Vật liệu Thép chữ U kg 1.025 Que hàn kg 7,020 Vật liệu khác % 5 Nhân công 4,0/7 công 5,080 Máy thi công Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw ca 0,160 Cần trục bánh xích 16T ca 0,040 Máy hàn 23Kw ca 1,823 Máy khác % 2 1 EI.4420 Lắp dựng đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng Thành phần công việc: Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm đứng Hầm nghiêng Lắp dựng đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng Vật liệu Thép hình kg 20,000 22,000 Que hàn kg 14,742 16,380 Vật liệu khác % 2 2 EI.442 Nhân công 4,0/7 công 43,700 49,000 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 3,827 4,253 Tời điện 1,5T ca 1,013 1,125 Máy khác % 2 2 1 2 EI.4500 Lắp đặt đường goòng trong hầm Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra, dọn sạch nền. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Kiểm tra các cấu kiện của ray, đặt tà vẹt, ray. Lắp giữ các cấu kiện. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. EI.4510 Lắp đặt đường goòng khổ 0,9m, tà vẹt gỗ Đơn vị tính: 1m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng EI.451 Lắp đặt đường goòng tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm Vật liệu Ray P24 kg 50,400 Tấm lót kg 6,090 Tấm ốp kg 2,110 Đinh vấu kg 1,890 Bulông và đai ốc kg 0,260 Vòng đệm kg 0,020 Tà vẹt gỗ m3 0,040 Nhân công 4,5/7 công 0,98 1 Ghi chú: Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15. EI.4600 Tháo dỡ đường goòng Thành phần công việc: Tháo dỡ vận chuyển bằng thủ công phạm vi 1.500 m Đơn vị tính: 1 cái Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Thanh ray Tà vẹt gỗ EI.461 EI.462 - Tháo dỡ thanh ray - Tháo dỡ tà vẹt gỗ Nhân công 3,5/7 công 0,450 - công - 0,128 1 1 Chương 6: CÔNG TÁC BÊ TÔNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ Đổ Bê tông tại chỗ sử dụng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường HB.8000 Bê tông tháp điều áp Đơn vị tính: 1 m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng HB.81 Bê tông tháp điều áp Vật liệu Vữa bê tông Gỗ ván Đinh 6cm Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Đầm dùi 1,5Kw Cần cẩu 10T Cần cẩu > 25T Máy khác m 3 m 3 kg % công ca ca ca % 1,025 0,025 0,200 1 6,500 0,200 - 0,030 2 10 HB.9000 Đổ bê tông móng bản đáy, thân đập dâng, đập tràn, mố đỡ bằng cần cẩu Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ cầu công tác, đổ bê tông móng bản đáy, thân đập dâng đập tràn, mố đỡ, vận chuyển vữa bê tông xuống sâu, lên cao bằng cần cẩu, san vữa bê tông thành từng lớp, đầm, đánh xờm, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật. HB.9100 Bê tô ng đá Dmax £ 80mm Đơn vị tính: 1 m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Đổ bằng cần cẩu ≤30T Đổ bằng cần cẩu ≤50T Đổ bằng cần cẩu >50T HB.91 Bê tông đá Dmax < 80mm Vật liệu Vữa bê tông Vật liệu khác Nhân công 4/7 Máy thi công Cần cẩu Đầm dùi 1,5Kw Búa chèn Máy nén khí 600m 3 /giờ Máy khác m 3 % công ca ca ca ca % 1,025 1,0 1,71 0,02 0,089 0,020 0,010 5 1,025 1,0 1,71 0,018 0,089 0,020 0,010 5 1,025 1,0 1,71 0,015 0,089 0,020 0,010 5 10 20 30 HB.9200 Bê t ông đá Dmax > 80mm Đơn vị tính: 1 m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Đổ bằng cần cẩu ≤30T Đổ bằng cần cẩu ≤50T Đổ bằng cần cẩu >50T HB.92 Bê tông đá Dmax>80mm Vật liệu Vữa bê tông Vật liệu khác Nhân công 4/7 Máy thi công Cần cẩu đổ bê tông Đầm dùi 3,5Kw Búa chèn Máy nén khí 600m 3 /giờ Cần cẩu 16T (phục vụ đầm) Máy khác m 3 % công ca ca ca ca ca % 1,035 1,0 1,50 0,018 0,089 0,020 0,010 0,03 5 1,035 1,0 1,50 0,016 0,089 0,020 0,010 0,03 5 1,035 1,0 1,50 0,014 0,089 0,020 0,010 0,03 5 10 20 30 HB.9300 Bê tông buồng xoắn, bọc đường ống Đơn vị tính: 1 m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Đổ bằng cần cẩu ≤ 30T Đổ bằng cần cẩu ≤50T Đổ bằng cần cẩu >50T HB.93 Bê tông buồng xoắn, bọc đường ống Vật liệu Vữa bê tông Vật liệu khác Nhân công 4,5/7 Máy thi công Cần cẩu đổ bê tông Đầm dùi 1,5Kw Máy khác m 3 % công ca ca % 1,025 2,0 2,45 0,03 0,089 5 1,025 2,0 2,45 0,028 0,089 5 1,025 2,0 2,45 0,026 0,089 5 10 20 30 HB.9400 Bê tông mái đập bản mặt Thành phần công việc: Chuẩn bị, đổ bê tông bằng hệ thống máng dẫn, san gạt bằng thủ công, đầm, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng HB.94 Bê tông mái đập bản mặt Vật liệu 1 Vữa bê tông m3 1,025 Vật liệu khác % 2 Nhân công 3,5/7 công 4,570 Máy thi công 1,0000 Đầm dùi 1,5Kw ca 0,180 Tời điện 5,0T ca 0,040 Máy khác % 2 10 HB.9500 Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập Thành phần công việc: Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng HB.95 Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập Vật liệu Vữa xi măng m 3 8,050 Nhân công 4/7 công 35,910 Máy thi công Máy trộn 80lít ca 0,933 Quả đầm 16T ca 0,337 Cần trục bánh xích 25T ca 0,337 Máy khác % 10 10 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM Thành phần công việc: Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm). HC.8000 Bê tông hầm ngang HC.8100 Bê tông toàn tiết diện hầm ngang Đơn vị tính: 1 m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng HC.81 Bê tông toàn tiết diện hầm ngang Vật liệu Vữa bê tông m3 1,030 Lưới thép làm đầu đốc m2 0,217 Vật liệu khác % 5,0 Nhân công 4,0/7 công 3,928 Máy thi công Máy bơm bê tông 50m 3 /h ca 0,036 Đầm dùi 1,5Kw ca 0,177 Đầm bàn 1Kw ca - Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 0,046 Máy khác % 2,5 10 HC.8200 Bê tông nền, tường, vòm hầm ngang Đơn vị tính: 1 m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Bê tông Nền hầm Tường hầm Vòm hầm HC .82 - Bê tông nền hầm Vật liệu Vữa bê tông m3 1,015 1,030 1,030 Lưới thép làm đầu đốc m2 0,233 0,260 0,200 HC .83 - Bê tông tường hầm Vật liệu khác % 5 5 5 Nhân công 4,0/7 công 2,276 2,441 5,163 Máy thi công Máy bơm bê tông 50m 3 /h ca 0,036 0,036 0,036 Đầm dùi 1,5Kw ca 0,068 0,188 0,188 HC.84 - Bê tông vòm hầm Đầm bàn 1Kw ca 0,089 - - Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca - 0,013 0,068 Máy khác % 2,5 2,5 2,5 10 20 30 HC.8510 Bê tông hầm đứng HC.8610 Bê tông hầm nghiêng Đơn vị tính: 1 m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Bê tông hầm đứng Bê tông hầm nghiêng HC.85 HC.86 - Bê tông hầm đứng - Bê tông hầm nghiêng Vật liệu Vữa bê tông m3 1,030 1,030 Lưới thép làm đầu đốc m2 - 0,217 Vật liệu khác % 1 5 Nhân công 4,0/7 công 5,653 6,549 Máy thi công Máy bơm 50m 3 /h ca 0,036 0,036 Đầm dùi 1,5Kw ca 0,143 0,143 Tời điện 1,5T ca 0,188 0,188 Máy khác % 1 2,5 10 10 HD.1100 Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Trạm trộn công suất ( m 3 /h) £ 16 £ 25 £ 30 £ 50 £ 125 HD.11 Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn Nhân công 3/7 Máy thi công Trạm trộn Máy xúc 1,25m 3 Máy ủi 110Cv Máy khác công ca ca ca % 0,21 0,02 0,02 0,01 5 0,21 0,014 0,014 0,007 5 0,21 0,012 0,012 0,008 5 0,21 0,007 0,007 0,0035 5 0,21 0,0035 0,0035 0,0018 5 10 20 30 40 50 HD.2000 Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn Đơn vị tính: 100m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Vận chuyển trong phạm vi Thành phần hao phí Đơn vị Phương tiện vận chuyển Ô tô 10T Ô tô 15T Ô tô 22T HD.21 HD.22 HD.23 HD.24 HD.25 HD.26 HD.29 Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn £ 0,5 km £ 1,0 km £ 1,5 km £ 2,0 km £ 3,0 km £ 4,0 km Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km Ô tô chuyển trộn Ô tô chuyển trộn Ô tô chuyển trộn Ô tô chuyển trộn Ô tô chuyển trộn Ô tô chuyển trộn Ô tô chuyển trộn ca ca ca ca ca ca ca 3,70 3,96 4,20 4,56 5,40 5,93 0,99 2,45 2,61 2,80 3,02 3,56 3,92 0,66 1,67 1,78 1,90 2,05 2,42 2,67 0,45 10 20 30 HD.3200 Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng Đơn vị tính: 100 m 3 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cự ly (km) = 0,5 = 1 = 1,5 = 2 HD.32 Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng Xe goòng 5,8m 3 ca 10,028 10,981 11,934 12,887 Đầu kéo 30T ca 5,014 5,491 5,967 6,443 10 20 30 40 IA.7000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP Thành phần công việc: - Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. - Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy. - Công tác gia công, lắp dựng giá đỡ cốt thép chưa tính trong định mức này. IA.7100 Sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cần cẩu ≤30T Cần cẩu ≤50T Cần cẩu >50T Đường kính cốt thép (mm) < 18 >18 < 18 >18 < 18 >18 IA.71 Sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cần cẩu Vật liệu Thép tròn kg 1018 1020 1018 1020 1018 1020 Dây thép kg 17,500 15,500 17,500 15,500 17,500 15,500 Que hàn kg 3,750 4,750 3,750 4,750 3,750 4,750 Nhân công 4,0/7 công 14,0 11,0 14,0 11,0 14,0 11,0 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 Máy cắt thép ca 0,320 0,160 0,320 0,160 0,320 0,160 Cần cẩu ca 0,035 0,035 0,030 0,030 0,028 0,028 Máy khác % 5 5 5 5 5 5 10 20 30 40 50 60 IA.8000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP TRONG HẦM Thành phần công việc: Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. Làm khung, giá đỡ đối với thép >18mm, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật. IA.8100 Sản xuất cốt thép bê tông hầm Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Đường kính cốt thép (mm) = 18 >18 IA.811 Sản xuất cốt thép bê tông hầm Vật liệu Thép tròn kg 1.020 1.020 Que hàn kg 2,75 4,75 Vật liệu khác % 0,5 0,5 Nhân công 4,0/7 công 7,52 6,32 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 0,600 1,050 Máy cắt thép ca 0,320 0,160 Máy khác % 2 2 1 2 IA.8210 Lắp dựng cốt thép nền, tường IA.8310 Lắp dựng cốt thép vòm hầm IA.8410 Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Nền, tường hầm Vòm hầm Toàn tiết diện Đường kính cốt thép (mm) = 18 >18 < 18 >18 = 18 >18 IA.821 Lắp dựng cốt thép: Vật liệu Que hàn kg 9,05 8,95 9,95 9,84 10,95 10,83 - Nền, tường hầm Dây thép kg 14,28 12,20 14,28 12,20 14,28 12,20 Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 2 Nhân công 4,0/7 công 18,25 19,18 34.64 35,84 26,20 27,40 IA.831 - Vòm hầm Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 2,26 2,23 2,48 2,46 2,73 2,70 IA.841 - Toàn tiết diện Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca - 0,10 0,10 - 0,10 0,10 Máy khác % 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 IA.8510 Lắp dựng cốt thép hầm đứng IA.8620 Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm đứng Hầm nghiêng Đường kính cốt thép (mm) = 18 >18 = 18 >18 Lắp dựng cốt thép: Vật liệu Que hàn kg 28,15 20,65 28,15 20,65 Dây thép kg 14,28 12,20 14,28 12,20 Vật liệu khác % 2 2 2 2 IA.851 Hầm đứng Nhân công 4,0/7 công 42,10 43,40 43,80 45,54 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 6,250 4,590 6,250 4,590 IA.862 Hầm nghiêng Tời điện 1,5T ca 1,013 1,013 1,125 1,125 Máy khác % 2 2 2 2 1 2 1 2 KB.3000 Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn hầm KB.3100 Sản xuất ván khuôn kim loại Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính). Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng KB.31 Sản xuất ván khuôn kim loại Vật liệu Thép tấm các loại kg 722 Thép hình các loại kg 220 Thép tròn f 20 ¸ 25 kg 128 Que hàn kg 22,600 Vật liệu khác % 5 Nhân công 4,0/7 công 36,500 Máy thi công Cần trục bánh xích 16T ca 0,270 Máy hàn 23Kw ca 4,250 Máy cắt thép ca 0,400 Máy khoan đứng 4,5Kw ca 0,400 Máy khác % 2,0 10 KB.3200 Lắp dựng ván khuôn hầm Thành phần công việc: Chuẩn bị, di chuyển hệ ván khuôn, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1tấn/lần đầu Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm ngang Hầm đứng, nghiêng KB.32 Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại Vật liệu Gỗ chống m3 0,050 0,050 Que hàn kg 12,000 9,500 Vật liệu khác % 5 5 Nhân công 4,5/7 công 13,630 14,250 Máy thi công Tời điện 5,0T ca - 0,350 Tời điện 1,5T ca - 0,350 Máy hàn 23Kw ca 2,760 2,200 Bộ kích 60T ca 1,500 - Máy khác % 1 1 10 20 KB.3300 Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm Thành phần công việc: Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1tấn/lần di chuyển tiếp theo Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm ngang Hầm đứng, nghiêng KB.33 Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm Nhân công 3,5/7 công 3,370 3,760 Máy thi công Tời điện 3,5T ca 0,300 0,300 Tời điện 1,5T ca 0,300 0,300 Bộ kích 60T ca 1,220 1,25 Máy khác % 10 10 10 20 KB.4100 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trần cửa nhận nước Thành phần công việc: Chuẩn bị, gia công, lắp dựng hệ khung, dàn, giá đỡ bằng thủ công kết hợp cần cẩu, hàn liên kết, định vị, cố định hệ ván khuôn trần cửa nhận nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tháo dỡ hệ khung, dàn, giá đỡ, ván khuôn, đã tính thu hồi vật liệu chính. Đơn vị tính: 1 m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng KB.41 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trần cửa nhận nước Vật liệu Thép tấm kg 3,200 Thép hình kg 5,800 Thép tròn f25 kg 1,900 Que hàn kg 1,500 Ôxy chai 0,200 Vật liệu khác % 5 Nhân công 4,5/7 công 0,950 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 0,420 Máy cắt uốn ca 0,030 Cẩu 25T ca 0,035 Máy khác % 5 10 KB.5100 Lắp dựng lưới thép gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng Thành phần công việc: Sản xuất khung thép, rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới vào sát vách đá. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm ngang Hầm đứng Hầm nghiêng KB.51 Sản xuất lắp dựng lưới thép f 4 (hoặc lưới B40) gia cố Vật liệu Lưới thép f 4 (hoặc lưới B40) m2 1,1 1,1 1,1 Thép tấm các loại kg 0,59 0,59 0,59 Thép tròn kg 3,52 3,52 3,52 Que hàn kg 0,047 0,047 0,047 Vật liệu khác % 2,5 2,5 2,5 Nhân công 3,5/7 công 1,2 1,44 1,728 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 0,070 0,070 0,070 Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 0,092 - - Tời điện 1,5T ca - 0,020 0,023 Máy khác % 2 2 2 10 20 30 Chương 9: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP NA.3100 Sản xuất vì thép gia cố hầm Thành phần công việc: Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng NA.31 Sản xuất vì thép gia cố hầm Vật liệu Thép hình các loại kg 1.025 Que hàn các loại kg 4,75 Vật liệu khác % 2 Nhân công 3,5/7 công 7,90 Máy thi công Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw ca 0,600 Cần trục bánh hơi 16T ca 0,152 Máy hàn 23Kw ca 0,369 Máy khác % 1 10 NA.3200 Lắp dựng vì thép gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng Thành phần công việc: Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m. Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm ngang Hầm đứng Hầm nghiêng NA.32 Lắp dựng vì thép gia cố hầm Vật liệu Thép hình các loại kg 8,500 9,500 10,500 Que hàn các loại kg 7,125 7,838 8,62 Vật liệu khác % 2 2 2 Nhân công 4,5/7 công 24,800 28,200 31,500 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 1,335 1,680 1,848 Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 0,180 - - Tời điện 1,5 T ca - 1,013 1,125 Máy khác % 2 2 2 10 20 30 NA.4100 Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm ngang Hầm đứng Hầm nghiêng NA.41 Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông Vật liệu Thép tấm các loại kg 1.100 1.100 1.100 Ôxy chai 1,500 1,500 1,500 Đất đèn kg 8,400 8,400 8,400 Que hàn kg 7,500 7,500 7,500 Nhân công 3,5/7 công 34,500 36,000 37,800 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 1,410 1,410 1,410 Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 0,182 - - Tời điện 1,5T ca - 1,013 1,125 10 20 30 Chương 11: CÔNG TÁC KHÁC VC.1100 Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm Thành phần công việc: Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Chiều sâu lỗ khoan £ 10m £ 30m £ 50m > 50m VC.11 Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm Vật liệu Mũi khoan f105mm cái 0,071 0,071 0,071 0,071 Cần khoan f76, L=1,20m cái 0,040 0,040 0,040 0,040 Tam pôn f105mm cái 0,014 0,014 0,014 0,014 Khớp nối nhanh cái 0,023 0,023 0,023 0,023 Quả đập khí nén f105mm cái 0,021 0,021 0,021 0,021 Van 3 chiều cái 0,006 0,006 0,006 0,006 Đầu nối nhanh cái 0,017 0,017 0,017 0,017 Zoăng tam pôn cái 0,115 0,115 0,115 0,115 Ông nối nhanh cái 0,057 0,057 0,057 0,057 Xi măng kg 8,510 8,510 8,510 8,510 Đồng hồ áp lực f 60 cái 0,006 0,006 0,006 0,006 Cát xây m3 0,006 0,006 0,006 0,006 Vật liệu khác % 2 2 2 2 Nhân công 3,5/7 công 1,373 1,373 1,373 1,373 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 105 ca 0,153 0,163 0,231 0,277 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 0,153 0,163 0,231 0,277 Máy bơm nước điêzen 20Cv ca 0,120 0,128 0,180 0,215 Máy khác % 2 2 2 2 10 20 30 40 VC.1200 Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng Thành phần công việc: Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100kg Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng VC.12 Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng Vật liệu Xi măng kg 102,500 Vật liệu khác % 4,5 Nhân công 3,5/7 công 0,307 Máy thi công Máy bơm vữa 32/63-40Kw ca 0,100 Thùng trộn 750lít ca 0,100 Máy khác % 1,0 10 VC.1300 Khoan giảm áp Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100 m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng VC.131 Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành f 76mm Vật liệu Cần khoan f32, L=2,8m cái 2,400 Mũi khoan f59-76 cái 5,650 Quả đập khí nén f76 cái 2,000 Nhân công 3,5/7 công 48,280 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 76 ca 7,190 Máy nén khí điêzen 1200 m 3 /h ca 7,190 VC.132 Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành f 105mm Vật liệu Mũi khoan f105 cái 6,000 Cần khoan f76, L=1,20m cái 2,500 Quả đập khí nén f105 cái 2,000 Nhân công 3,5/7 công 50,000 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 105 ca 14,780 Máy nén khí điêzen 1200 m 3 /h ca 14,780 1 VC.2000 Khoan cắm néo anke Thành phần công việc: Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ). VC.2110 Khoan lỗ f42 mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay f42 mm Đơn vị tính: 100 m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV VC.211 Khoan lỗ f42 mm đ ể cắm néo anke bằng máy khoan tay f42 mm Vật liệu Mũi khoan f 42 cái 7,692 5,882 2,941 1,471 Cần khoan 1,22m cái 2,500 1,667 1,111 0,833 Cần khoan 1,83m cái 2,500 1,667 1,111 0,833 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 20,667 16,095 13,810 10,952 Máy thi công Máy khoan đá cầm tay f42 mm ca 4,991 4,527 4,074 3,667 Máy nén khí điêzen 1200 m 3 /h ca 0,832 0,755 0,679 0,611 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 VC.2210 Khoan lỗ f42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f76mm Đơn vị tính: 100m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV VC.221 Khoan lỗ f 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f 76mm Vật liệu Mũi khoan f42 cái 7,692 5,882 2,941 1,471 Cần khoan f32, L=4m cái 2,500 1,667 1,111 0,833 Nhân công 3,5/7 công 10,803 10,019 9,255 8,567 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 76mm ca 4,211 3,819 3,437 3,093 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 4,211 3,819 3,437 3,093 1 2 3 4 VC.2310 Khoan tạo lỗ f 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần Đơn vị tính: 100m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV VC.231 Khoan tạo lỗ f 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần Vật liệu Mũi khoan f45mm cái 0,526 0,379 0,341 0,307 Cần khoan f38, L=4,32m cái 0,079 0,063 0,057 0,051 Đuôi choòng cái 0,059 0,047 0,043 0,039 Đầu nối cần khoan cái 0,079 0,063 0,057 0,051 Vật liệu khác % 1,000 1,000 1,000 1,000 Nhân công 4,0/7 công 0,346 0,346 0,346 0,346 Máy thi công Máy khoan tự hành 2 cần ca 0,457 0,420 0,378 0,340 Máy khác % 1 1 1 1 1 2 3 4 VC.2410 Khoan lỗ f 51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f 76mm Đơn vị tính: 100m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV VC.241 Khoan lỗ f 51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f 76mm Vật liệu Mũi khoan f51mm cái 4,197 3,790 3,411 3,070 Cần khoan f32, L=4m cái 1,082 0,981 0,883 0,795 Nhân công 3,5/7 công 11,883 10,303 9,949 9,091 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 76mm ca 5,261 4,771 4,294 3,865 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 5,261 4,771 4,294 3,865 1 2 3 4 VC.2510 Khoan lỗ f 76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f 76mm Đơn vị tính: 100m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV Khoan lỗ f 76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f 76mm Vật liệu Mũi khoan f76mm cái 4,967 4,505 4,054 3,649 Cần khoan f32, L=4m cái 1,082 0,981 0,883 0,795 VC.251 Nhân công 3,5/7 công 15,884 14,506 13,160 11,950 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 76mm ca 7,413 6,724 6,051 5,446 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 7,413 6,724 6,051 5,446 1 2 3 4 VC.2610 Khoan lỗ f 105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f 105mm Đơn vị tính: 100m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Cấp đá I II III IV VC.261 Khoan lỗ f 105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f 105mm Vật liệu Mũi khoan f105 cái 6,300 5,714 5,143 4,629 Cần khoan f89, L=0,96m cái 2,625 2,381 2,143 1,929 Quả đập khí nén f105 cái 2,100 1,905 1,714 1,543 Nhân công 3,5/7 công 31,251 28,438 25,690 23,216 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 105 ca 13,500 12,420 11,420 10,500 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 13,500 12,420 11,420 10,500 1 2 3 4 VC.3100 Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa Thành phần công việc: Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Nền đá Mái đá VC.311 - Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa - Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa Vật liệu Thép tròn f> 18 kg 1050 1050 Vữa xi măng m3 0,396 0,396 Ôxy chai 2,25 2,25 Đất đèn kg 5,15 5,15 VC.312 Nhân công 3,5/7 công 32,14 35,21 Máy thi công Máy bơm vữa 9m 3 /h ca 1,313 1,313 Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca - 1,793 1 1 VC.3210 Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa Thành phần công việc: Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 tấn Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Hầm ngang Hầm đứng Hầm nghiêng Dùng máy nâng Dùng máy khoan VC.321 Sản xuất, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa Vật liệu Thép tròn f> 18 kg 1050 1050 1050 1050 Vữa xi măng dùng cho néo anke m3 0,396 0,396 0,396 0,396 Ôxy chai 2,25 2,25 2,25 2,25 Đất đèn kg 5,15 5,15 5,15 5,15 Vật liệu khác % 1 1 1 1 Nhân công 3,5/7 công 37,150 37,150 56,250 64,680 Máy thi công Máy bơm vữa 9 m 3 /h ca 1,858 1,858 2,007 2,230 Máy khoan tự hành 2 cần ca - 1,287 - - Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 2,538 - - Tời điện 1,5T ca - - 1,013 1,125 1 2 3 4 VC.3310 Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá Thành phần công việc: Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Lưới thép f 4 Lưới thép B40 VC.331 Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá Vật liệu Lưới thép f 4 m2 1,100 - Lưới thép B40 m2 - 1,100 Thép tấm các loại kg 0,590 0,590 Thép tròn f £ 18 kg 3,520 3,520 Que hàn các bon kg 0,050 0,050 Vật liệu khác % 2,5 2,5 Nhân công 3,5/7 công 0,750 0,750 Máy thi công Máy hàn 23Kw ca 0,070 0,070 Máy khác % 1 1 1 2 VC.3410 Gia cố mái taluy bằng phun vẩy vữa xi măng Đơn vị tính: 1 m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Độ dày lớp vữa (cm) 2 5 10 VC.341 Phun vữa xi măng gia cố mái taluy Vật liệu Vữa xi măng m3 0,031 0,063 0,115 Vật liệu khác % 5 5 5 Nhân công 3,5 /7 công 0,349 0,450 0,623 Máy thi công Máy bơm vữa 9m 3 /h ca 0,022 0,045 0,082 Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 0,022 0,045 0,082 1 2 3 VC.3510 Bạt mái đá đào bằng máy Đơn vị tính: 100m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng VC.351 Bạt mái đá đào bằng máy Máy thi công Máy đào £ 1,25 m 3 Máy ủi £ 140Cv ca ca 1,430 0,200 1 VD.0000 Công tác gia cố hầm VD.1110 Gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng bằng phun vẩy vữa xi măng Thành phần công việc: Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vữa. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100 m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Chiều dày lớp vữa (cm) 2 cm 3 cm 5 cm 7 cm 10 cm VD.111 Phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang Vật liệu Vữa phun m3 4,478 5,971 8,950 11,940 16,418 Vật liệu khác % 1 1 1 1 1 Nhân công 4,0/7 công 3,80 4,20 4,90 5,70 6,785 Máy thi công Máy phun vữa 16m 3 /h ca 0,308 0,410 0,616 0,821 1,129 Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 0,308 0,410 0,616 0,821 1,129 Máy khác % 1 1 1 1 1 Phun vẩy xi măng gia cố hầm đứng Vật liệu Vữa phun m3 3,283 4,376 6,563 8,753 12,039 Vật liệu khác % 1 1 1 1 1 VD.112 Nhân công 4,0/7 công 3,878 4,286 5,00 5,816 6,923 Máy thi công Máy phun vữa 16m 3 /h ca 0,455 0,608 0,911 1,215 1,671 Máy khác % 2 2 2 2 2 Phun vẩy xi măng gia cố hầm nghiêng Vật liệu Vữa phun m3 3,283 4,376 6,563 8,753 12,039 Vật liệu khác % 1 1 1 1 1 VD.113 Nhân công 4,0/7 công 5,429 6,000 7,000 8,143 9,693 Máy thi công Máy phun vữa 16m 3 /h ca 0,455 0,608 0,911 1,215 1,671 Máy khác % 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 Ghi chú : Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện < 15m 2 hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3. VD.1210 Phun vữa xi măng qua ống đặt sẵn lấp đầy hầm ngang Đơn vị tính: 1tấn xi măng Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng VD.12 Phun vữa xi măng lấp đầy hầm ngang qua ống đặt sẵn bằng máy bơm vữa Vật liệu Xi măng kg 1020 Cát mịn m3 0,28 Vật liệu khác % 3,5 Nhân công 3,5/7 công 0,300 Máy thi công Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 0,090 Máy bơm vữa 40Kw ca 0,050 Thùng trộn 750 lít ca 0,090 Máy khác % 2 10 VD.1300 Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang Thành phần công việc: Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 100m Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng VD.131 Khoan, phun gia cố vỏ hầm ngang bằng máy khoan xoay đập tự hành f 76mm Vật liệu Cần khoan f32, L=2,8m cái 2,40 Mũi khoan f59-76 cái 5,65 Quả đập khí nén f76 cái 2,00 Tam pôn f42 cái 2,50 Đồng hồ áp lực cái 1,00 Van 3 chiều cái 1,00 Khớp nối nhanh cái 4,00 Zoăng tam pôn cái 20,00 Đầu nối nhanh cái 3,00 Ông nối nhanh cái 10,00 Nhân công 3,5/7 công 92,00 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 76 ca 7,19 Máy bơm vữa 40Kw ca 4,95 Thùng trộn 750 lít ca 8,63 Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 3,15 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 7,19 Máy khác % 1 VD.132 Khoan, phun gia cố vỏ hầm ngang bằng máy khoan xoay đập tự hành f 105mm Vật liệu Cần khoan f76, L=1,2m cái 2,50 Mũi khoan f105 cái 6,00 Quả đập khí nén f105 cái 2,00 Tam pôn f105 cái 2,50 Đồng hồ áp lực cái 1,00 Van 3 chiều cái 1,00 Khớp nối nhanh cái 4,00 Zoăng tam pôn cái 20,00 Đầu nối nhanh cái 3,00 Ông nối nhanh cái 10,00 Nhân công 3,5/7 công 92,00 Máy thi công Máy khoan xoay đập tự hành f 105 ca 14,5 Máy bơm vữa 40Kw ca 4,95 Thùng trộn 750 lít ca 8,63 Máy nâng thuỷ lực 135Cv ca 1,28 Máy nén khí điêzen 1200m 3 /h ca 16,88 Máy khác % 1 1 Ghi chú: Định mức chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan. VD.1400 Công tác vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông VD.1410 Đục, cậy dọn nền hầm Thành phần công việc: Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị tính: 1 m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng VD.141 Nhân công 3,0/7 công 1,050 Máy thi công Búa căn khí nén ca 0,055 Máy nén khí điêzen 660 m 3 /h ca 0,019 1 VD.1510 Vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông Thành phần công việc: Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông. Đơn vị tính: 1 m 2 Mã hiệu Công tác xây lắp Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng VD.151 Nhân công 3,0/7 công 0,150 Máy thi công Máy nén khí điêzen 660 m 3 /h ca 0,011 1