3319/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 3319/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3319/QĐ-BNN-TCTL Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC VỰC NỒI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3007/QĐ-BNN-TL ngày 23/10/2009 và số 2070/QĐ-BNN-TCTL ngày 02/8/2010 phê duyệt Dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Xét Tờ trình số 770/TTr-KTCTTL ngày 23/11/2010 của Công ty TNHH một thành viên KT CTTL Quảng Bình xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình như sau: 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện và hình thức hợp đồng ghi trong Phụ lục kèm theo. 2. Nguồn vốn: Thuộc nguồn vốn ngân sách (vốn trái phiếu Chính phủ) do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Cty TNHH1TVKTCTTL Quảng Bình; - Lưu: VT, TCTL. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ CÁC GÓI THẦU DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC VỰC NỒI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH (Kèm theo Quyết định số 3319/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) TT Tên gói thầu Giá gói thầu (1.000 đồng) Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Thời gian thực hiện hợp đồng Hình thức hợp đồng Ghi chú A CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP 1 Gói thầu số 1: Hồ chứa nước Vực Nồi 35.162.194 Đấu thầu rộng rãi 1 túi hồ sơ Đấu thầu khi có kế hoạch vốn 24 tháng Theo đơn giá 2 Gói thầu số 2: Hồ chứa nước Bàu Mía 11.826.468 Đấu thầu rộng rãi 1 túi hồ sơ Đấu thầu khi có kế hoạch vốn 18 tháng Theo đơn giá 3 Gói thầu số 3: Hồ chứa nước Khe Gạo 16.232.897 Đấu thầu rộng rãi 1 túi hồ sơ Đấu thầu khi có kế hoạch vốn 18 tháng Theo đơn giá 4 Gói thầu số 4: Hồ chứa nước Đầu Ngọn 16.155.436 Đấu thầu rộng rãi 1 túi hồ sơ Đấu thầu khi có kế hoạch vốn 18 tháng Theo đơn giá B CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN 5 Tư vấn khảo sát TKBVTC-TDT 2.955.879 Chỉ định thầu Quý 1/2010 6 tháng Khảo sát theo đơn giá, thiết kế trọn gói Đã thực hiện 6 Tư vấn thẩm tra TKBVTC-TDT 139.305 Chỉ định thầu Quý 3/2010 2 tháng Trọn gói Đã thực hiện 7 Lập hồ sơ mời thầu, PT đánh giá HSDT 83.489 Tự thực hiện Theo tiến độ xây lắp 8 Giám sát thi công 1.179.044 Tự thực hiện C CÁC GÓI THẦU KHÁC 9 Các gói thầu bảo hiểm 490.694 Đấu thầu rộng rãi Thực hiện khi có kế hoạch vốn Theo tiến độ xây lắp Trọn gói 10 Kiểm toán dự án hoàn thành 142.879 Chỉ định thầu 2013 1 tháng Trọn gói 11 Rà phá bom mìn 2.000.000 Chỉ định thầu Thực hiện khi có kế hoạch vốn 1 tháng Trọn gói D PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 12 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 103.190 13 Giải phóng mặt bằng 4.760.000