336/QĐ-UBND

Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 06 huyện, thành phố khu vực nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ỦY B AN NHÂN D Â N TỈNH NINH BÌN H ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố : 336/QĐ-UBND Ninh Bình , ngày 04 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÂU KIM ĐÀI PHỤC VỤ NGĂN MẶN, GIỮ NGỌT VÀ ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG NƯỚC BIỂN DÂNG CHO 06 HUYỆN, THÀNH PHỐ KHU VỰC NAM NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ L uật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ L uật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đ ầu tư công n g à y 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính ph ủ về qu ả n lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP n g à y 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đ ầ u tư xây dựng; Nghị định s ố 77/2015/ NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính ph ủ về kế hoạch đầ u t ư công trung hạn và hằ ng năm; N g hị đị nh số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính ph ủ hướng d ẫ n thi hành một s ố điều của Luật Đầu tư công; Xét đề nghị của Giám đ ố c S ở Nông nghiệp và Phát triển n ô ng thôn tại Tờ tr ình s ố 29/TTr-SNN ngày 24/02/2016 và kết quả thẩm định số 142/SNN-Q LXD ngày 24/02/2016, QUYẾT ĐỊNH Đi ề u 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng âu Kim Đ ài phục vụ ngăn mặn, gi ữ ngọt và ứng phó với tác động nước bi ể n dâng cho 06 huyện, thành ph ố khu v ực nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; với các nội du ng chủ yếu sau: 1. Tên dự án: Xây dựng âu Kim Đ ài phục vụ ngăn mặn, gi ữ ngọt và ứng phó với tác đ ộng nước bi ể n dâng cho 06 huyện, thành phố khu vực nam Ninh Bình, t ỉnh Ninh Bình. 2. Chủ đầu tư: S ở Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn t ỉ nh Ninh Bình. 3. Nhà thầu l ậ p báo cáo nghi ê n cứu kh ả thi: Liên danh Công ty c ổ ph ầ n xây d ựng và môi trường Việt Nam (V ICEN) , Công ty c ổ phần xây dựn g và đầu tư Đ ông Dương và Viện khoa học thủy lợi Việt Nam (VAWR). 4. Chủ nhiệm l ậ p dự án: Thạc sĩ Thái Quốc H iền. 5. Mục tiêu đ ầu tư: - Ngăn không cho nước mặn l ấ n sâu (xâm nhập) vào sông Vạc và các hiện tượng xâm nhập mặn. - T ích và hớt nước ngọt phục vụ cho s ả n xuất n ô ng nghiệp, nuôi tr ồ ng th ủy s ả n , cấp nước sinh hoạt. - C ả i thiện và điều tiết cấp nước ở vùn g phía Nam Ninh Bình nh ằ m đảm b ả o cho s ả n xuất nông nghi ệ p và nuôi t r ồ ng thủy s ả n, c ả i thiện điều kiện s ố ng, đ ặc b iệt là điều kiện vệ sinh. - Ngăn ngừa l ũ ngược từ sôn g Đ áy vào sông Vạc và ngăn tri ều dân g , qua đó gi ả m nguy cơ về ngập lụt. - Tăng hiệu quả hoạt động của các âu thuy ề n, như là vào mùa kh ô . - Tạo thuận lợi cho phát triển gi ao thông đườn g th ủy . - Cải thiện ý thức của người dân v ề bi ế n đ ổ i khí hậu nhu c ầ u có sự qu ả n lý tổng hợp n g u ồ n nước. 6. Nội dung và quy mô đầu t ư : Xây dựng mới công trình đầu m ố i Kim Đài, trên sôn g Vạc, tại vị trí gầ n c ử a Kim Đ ài; gồm: 6 . 1 . Âu thuyền: Âu thuyền rộng 14m ( đ áp ứng tiêu chu ẩ n giao thông thủy quốc gia) và dài 145m n ằ m ở vị trí bờ trái, cao trình đáy âu (-4,3)m và cao trình đỉnh âu ( + 4,3)m; chi ề u cao t ĩ nh khô ng 7m; gia c ố xử lý n ề n b ằ ng cọc BTCT mác 300, kích thước (0,3x0,3x 1 6)m, mật đ ộ cọc ( 1 ,0x 1 ,0)m; gia c ố trụ neo m ỗ i trụ 4 cọc BTCT kích thước (0,3x0,3x16) m. Kết c ấ u cụ thể như sau: - Đầu âu: K ế t cấu dạng liền khối bằng BTCT M250, các loại c ử a van và các thiết bị cơ khí khác b ố trí ở đầu âu, bản đáy dày t = 1 ,3m, ch ỗ m ỏng nh ấ t t = 1, 0 m ( t ại vị trí h ẻ m c ử a ch ữ nhân). Kích thước b ả n đáy 22,25mx23,90m. Chiều cao t ường đ ầu âu c ả hai phía H = 4,3-(-4,3) = 8,60m. - Thân âu: Mặt c ắ t hình chữ U liền khối, b ằ ng B TCT M250; t ổng chi ề u dài 1 45m, phân đoạn 1 dài 10 m, giữa các đ oạn có b ố trí khớp lún b ằ ng giấy d ầ u t ẩ m nhựa đ ường. Cao trình tường bên 14 ,3m; c ầ u cô ng tác rộn g 2m. - C ử a vào phía sông Vạc dài 25m; tường phía phải dạng tường ô , cao trình đỉnh t ường ( + 4,30)m, kết cấu BTCT M250; tường phía trái là tường sườn ch ống lượn tròn, cao trình đỉnh ( + 4,30)m, kết cấu BTCT M250; bán đáy là tấ m BTCT M250 đổ tại ch ỗ dày 50cm. - C ử a vào phía sông Đáy dài 25m; tường phía ph ả i dạ ng tường sườn ch ống cao trình đỉnh ( + 4,3)m, kết cấu BTCT M250; bản đáy l à các t ấm BT M250 đ ổ tại chỗ dày 50cm. - Công trình neo: Dạng cầu BTCT chiều dài L =100 m, có trụ và móc buộc tàu thuyền. - Ph a i th é p, có hệ thống kéo thả phai bằng máy th ả phai di chuy ể n tr ê n hệ t h ống dàn van và ray thép. B ả o qu ả n và chứa phai ở các h ầ m phai. C ử a van s ử a ch ữ a (2,5x2,5) m . - Cửa van chính âu thuy ề n là loại cửa ch ữ nhân làm việc theo nguyên t ắ c đó ng mở cửa chính quay quanh hai trục đ ứng và khi đ óng sẽ tựa vào nhau. Thi ết bị cơ khí c ủ a sửa chữa là các tấm phai th é p c ó lắp gioăng cao su kín nước thả trong kh e đ ặt phía ngoài các c ử a van chính. Đ óng mở các phai sửa ch ữ a b ằ ng máy thả phai 10T chạy điện và dầm móc phai 10T. - Tại hành lang thông nước gi ữ a thượng lưu với bụng âu và giữa bụng âu với hạ lưu: Cửa van dùng cửa phẳng bằng thép BxH (2,5 x 2,5)m dùng khi s ử a ch ữ a c ử a van chính của hành lang. Đ óng m ở cửa van b ằ ng vít n â ng V 10 chạy đ iện k ết hợp quay tay. Trước và sau các cửa van chính của hành lang thông nước đ ược bố trí lưới ch ắ n rác B x H = (2,5 x 2,5)m. Đ óng m ở các cửa s ử a chữa và các lưới ch ắ n rác bằng pa lăng kéo xích tay. 6.2. Xâ y dựng c ố ng Kim Đài ng ă n mặn: Có 06 cửa, m ỗ i cửa rộng 8, 0 m cho phép h ớ t ngọt từ sông Đáy ch ả y vào ở phía tr ê n t ầ ng nước mặn ở các độ sâu -1,5m, - 1 m, -0,5m, cao trình đ áy c ố ng -4,3m và cao trình đỉ nh cống +4 ,3m. K ế t cấu BTCT M250; gia cố nền b ằ ng cọc BTCT M300, kích thước (0,3x0,3x16) m , mật độ cọc (1,0x 1,0)m cho thân cống và tường chắn đất. Thông số kỹ thuật cụ th ể như sau: - Chi ều dài c ố ng L= 20m; có b ố trí khe van ph ẳ ng 2 tầng, khe ph ả i thượng, khe ph ả i hạ và h ệ th ố ng nâng hạ. Cao trình ng ưỡ ng hớt ngọt tại cao trình đỉnh của t ầ ng th ứ nh ất : 02 ng ưỡ ng ở cao trình - 1,5m; 02 ng ưỡng cao trình -1,0m; 02 n gưỡng cao trình -0,5m. Chi ề u dày bản đáy 2. 0 m. Chi ề u dày trụ pin 2, 0 m. Chi ề u dà y trụ b iên: Từ 1 ,3m đến 2, 0 m. - Sân phía sông Vạc: Gồm 2 đ oạn, thứ tự từ phía sông Vạc đến thân c ống như sau: Đ oạn 1: Rộng khoảng 70m, dài 20m; kết cấu rọ đ á dày 0,5m. Đ oạn 2: Rộng từ 70m thu về 60,6m, t ổ ng chiều dài 30m, có tường bên; cao trình đáy (-4 , 3 0 m ÷ - 5,30m); kết cấu BTCT M250. - Sân phía sông Đáy: G ồ m 2 đoạn thứ tự từ thân cống ra phía sông Đá y như sau: Đ oạn 1: Rộng t ừ 60, 6 m đ ế n 70m, t ổ ng chi ề u dài 30m, có t ường bên: cao trình đá y (-4,30 ÷ -5,30m); kết cấu BTCT M250. Đ oạn 2: Rộng kho ảng 70m, dài 20 m ; k ế t c ấ u rọ đá dà y 0,5m. 6.3. T hiết bị cơ khí cửa van chính: Chi ề u rộng thông thủy của các c ử a van là 8, 0 m; Chiều cao thông th ủy của các c ử a van được b ố trí như sau: - Kho ang 1 và kho a ng 2: + C ử a l ớ p dưới: Chiều cao thôn g th ủy : 5,5m; đóng mở: Tời điện 25 t ấn - 2 ta ng . + Cửa l ớ p tr ê n: Chi ề u cao thông th ủy cửa: 4,0m; đóng m ở : Tời điện 15 t ấ n - 2 tan g . - Kho a ng 3 và khoang 4: + C ử a l ớ p dưới: Chiều cao thôn g th ủy : 5, 0 m; đóng mở: Tời điện 25 t ấn - 2 ta ng . + Cửa l ớ p tr ê n: Chi ề u cao thông th ủy cửa: 4, 5 m; đóng m ở : Tời điện 15 t ấ n - 2 tan g . - Khoang 5 và khoang 6: + C ử a l ớ p dưới: Chiều cao thôn g cửa : 2 , 8 m; đóng mở: Tời điện 2 0 t ấn - 2 ta ng . + Cửa l ớ p tr ê n: Chi ề u cao thông th ủy cửa: 5 ,0m; đóng m ở : Tời điện 20 t ấ n - 2 tan g . 6.4. Các máy đó ng m ở cửa van chính: Đ ược l ắ p đ ặt trên giàn van tại cao trình 1 1 ,0m, các tời điện nâng cửa van thông qua cụm puly. Các cửa van khi kéo l ê n khỏi đỉnh trụ pin đ ược g ố i lên các gối đ ỡ . 6.5. Khu qu ả n lý vận hành đầu m ố i: Nhà 2 tầ ng, t ổ ng di ệ n tích s ử dụ ng 250m 2 ; khuôn vi ê n khu qu ả n lý 1. 000 m 2 . 6.6. Các hạng mục công trình đ iện và an toàn: - Trạm biến áp 100 KVA-35/0.4 KV và h ệ th ố ng dâ y dẫn n ố i với đường dây 35kv hiện có. - Hệ th ố ng điện cho nhà quản lý đầu m ố i, nhà vận hành âu thượng, nhà vận hành âu hạ, nhà vận hành cống đi ề u tiết, diện chiếu sáng ngoài trời cho khu vực đầu m ố i công trình. - Hệ th ố ng n ố i đất an toàn cho công trình, n ố i đ ất làm việc của lưới đ iện. 6.7. Hệ thống đo lường mực nước , tín hiệu , điều khi ể n của cô ng trình: - Hệ th ố ng đ o lường mực nước ở các vị trí sau: Trong lòng âu, phía thượng lưu của âu và phía hạ lưu của âu. Các tín hiệu mực nước thu nhận qua P LC và đ ược truyền về bảng hi ể n thị điện t ử đặt ở nhà vận hành âu thượng, âu hạ và nhà qu ả n lý công trình. - H ệ th ố ng đ o l ườ ng độ mở bao g ồm: Độ mở các cánh cửa âu thượn g , âu hạ , độ mở van nét thượng lưu và hạ lưu và đ o độ m ở của các c ử a c ố ng. B ả ng hi ể n thị đ iện t ử đ ặt ở nhà vận hành âu thượng, âu hạ và nhà qu ả n lý côn g , công trình . - Hệ thống tín hiệu, đi ề u khi ể n công trình: 2 bộ đ è n tín hiệu giao thông , 3 m ẫ u cho phép thuy ề n bè được (hoặc chưa được) đi qua âu thuyền. Tín hiệu định hướng lu ồ ng; - B ố trí hệ th ống camera theo dõi tín hiệu thuyền b è và tình hình hoạt động qu ả n lý vận hành của âu thuy ề n đưa về màn hình bố trí 2 cái ở nhà vận hành âu và 1 camera ở nhà qu ả n lý chung đ ể người qu ả n lý đ iều hành hoạt động thuyền bè ra vào âu hợp lý. 6.8. Hệ th ống biể n báo an toàn giao th ông đường th ủy : Theo Q CVN 3 9 : 2011/BGTVT - Qu y chu ẩ n kỹ thuật Q u ố c gi a về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam. 6.9. Hỗ trợ k ỹ thuật và t ăng cường n ă ng lực: - Hỗ trợ cho quản lý t ổ ng hợp và đi ề u tiết hệ thống thủy lợi được hình thành từ 4 công trình âu Vân, âu Xanh, âu Cầu Hội và âu Kim Đài. - Khuyến khích và phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. 7. Quy chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng: - TCVN 8477:2010 và TCVN 8478:2010 (Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất và địa hình trong các giai đoạn lập dự án thiết kế). - QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế. - QCVN 39:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam. - Chỉ dẫn thiết kế âu tàu 1976. Quy phạm phân cấp đê “QPTL.A6-77”. - TCVN 356:2005 (Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép). - TCVN 8419:2010 (Công trình th ủy lợi - T hiết k ế công trình bảo vệ bờ sông để ch ố ng l ũ ). - TCVN 4253-86 (Nền công trình thủy công). 20TCN 21-86 (Móng cọc). - TCVN 4054-2005 Đường ôtô - Yêu c ầ u thiết kế. Các quy chu ẩ n, quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn liên quan khác. 8. Địa điểm xây dựng: Khu vực cửa Kim Đài, sông Vạc đổ ra sông Đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 9. Diện tích sử dụng đất: 5,02 ha (bao gồm đất Nông nghiệp và đất ở) 9. Loại, cấp công trình, nhóm dự án: Công trình th ủy lợi cấp III, dự án thuộc nhóm B. 10. Tổng mức đầu tư: 543.455.000.000 VNĐ, tương đương 22.644.000 Eu ro, với tỷ giá VNĐ/ E URO = 24.000. Trong đó: - Chi phí xây dựng và thiết bị: 434.500.000.000 đồng - Chi phí quản lý dự án: 4.740.0 00 .000 đồng - Chi phí hỗ trợ KT, tăng cường NL: 7.920.0 00 .000 đồng - Chi phí tư v ấ n: 18.554.0 00 .000 đồng - Chi phí chu ẩ n bị đầu tư: 7.900.0 00 .000 đồng - Chi phí khác: 2.767.0 00 .000 đồng - Chi phí đền bù - GPMB: 19.769.0 00 .000 đồng - Chi phí rà phá bom mìn: 2.0 00 .000.000 đồng - Chi phí dự phòng: 45.305.0 00 .000 đ ồng 11. Nguồn vốn đầu tư: - Vốn vay ODA của AFD: 453.053.700.000 VND, tương đương 18.877.238 Eu ro, chiếm 83,37%. - Phần vốn ODA không hoàn lại: 7.920.000.000 VND, tương đương 330.000 E uro, chiếm 1,46% - Phần vốn đ ối ứng: 82.481.370.000 VN Đ , tương đương 3.436.724 Euro chiếm 15,18%. 12. Hình thức quản l ý dự á n : Ch ủ đ ầu tư trực tiếp qu ả n lý dự án. 13. Thời gian thực hiện: Năm (2015-2020). Điều 2. Chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quyết định phê duyệt và tri ể n khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; ch ỉ được thi công khi dự án được bố trí vốn và theo đ ú ng tiến độ cấp v ố n. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng U BND t ỉ nh, Giám đốc các S ở : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, K ế hoạch và Đầu tư, T à i chính, Tài nguyên và M ô i trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBN D huyện Kim Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy ết định này./. Nơi nhận: - Như điều 4; - Lưu VT, VP4,3; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Chung Phụng