2165/QĐ-UBND

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ đê điều thường xuyên giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HU Ế ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2165/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế , ngày 21 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế; Theo Công văn số 1093/SNNPTNT-XD ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ý kiến chủ trư ơng đầu tư dự án Tu b ổ đê điều thường xuyên t ỉ nh Th ừ a Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2360/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ đê điều thường xuyên giai đoạn 2016-2020 với những nội dung chủ yếu sau: 1. Tên công trình: Tu bổ đê điều thường xuyên giai đoạn 2016-2020 . 2. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh. 3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: - C ố ng Lạch Ch èo : Đảm bảo ng ă n mặn , ch ố ng triều cườn g, th áo lũ tiểu mãn , lũ s ớ m bảo vệ trực tiếp 44,0ha diện tích sản xuất lúa 02 vụ và 25ha nuôi trồng th ủ y sản của thị tr ấ n Thuận An; tăng kh ả năng thoát lũ cho thị trấn Thuận An và l ưu v ự c sông Ph ổ Lợi thuộc các xã Phú Dương và Phú Thanh; chống ngọt hóa, bảo vệ cho h ơ n 300ha nuôi trồng thủy sản của thị trấn Thuận An và 2 xã : P hú An Phú M ỹ n ằ m ở hạ lưu cống Diên Trường. - Đê Đông phá Tam Giang đoạn từ Km 1 6+113 đến Km 1 7+113 qua xã Hải Dương: Đảm bảo ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm tràn qua đê và xâm nhập m ặ n vào đồng ruộng, bảo vệ trực tiếp cho 60ha lúa 2 vụ và 39ha nuôi trồn g thủy sản thuộc xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. 4. Nội dung và quy mô đầu tư: - Cống Lạch Chè o : K hẩ u độ cống B=7 , 5m g ồm 03 cửa, mỗi cửa B = 2,5m, kết c ấ u BTCT; b ố trí cửa van đóng mở tự động bằng thép không gỉ phía thượng lưu; trên cống bố trí mặt cầu bằng BTCT có chiều rộng mặt B=5 m; bố trí b ể tiêu năng và gia c ố hạ lưu bằng thảm đá Gabico; gia c ố hai bên mang c ố ng b ằ ng đá lát khan; kết cấu mặt đường d ẫn vào cầu bằng bê tông, chiều dài gia c ố mỗi bên khoảng 20m. 4.2. Đê Đông phá Tam Giang đoạn từ Km 16 +113 đến Km 1 7+113 qua xã Hải Dương có chiều dài 1.000 m với kết cấu như sau: - Thân đê: được đắp áp trúc bằng đất cấp phối, cao trình đỉnh đê (+1 ,0 m) kết cấu mặt đê BTXM rộng 3m. - Mái đê: mái đê phía phá gia cố bằng đá lát khan trong hệ khung giằng b ằ ng BTCT; mái đê phía đồng gia cố bằng tấm đan bê tông v à vải lọc trong h ệ khung giằng bằng BTCT. - Chân đê: Giữ chân đê hai phía bằng đan cắm bê tông và cọc tre; gia cố ổn định chân đê bằng lăng thể đá đổ hoặc bao tải đất tùy theo mức độ xói l ở . - Công trình trên tuy ế n: Xây d ự ng mới hoặc sửa chữa các cống trên đê đảm bảo nhiệm vụ dự án . 5. Địa đ i ểm xây dựng: Thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang. 6. Tổng mức đ ầ u t ư: dự kiến: 9.795 triệu đồng (có biểu chi t iế t kèm theo). 7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 8. Th ờ i gian thực hiện dự án: Năm 2016-2020. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân: thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT và các PCT U BND t ỉ nh; - VP: LĐ và CV: NN, P.ĐTXD; - L ư u: VT, XDHT. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Cao BẢNG TÍNH KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Tên dự án: Tu b ổ đê điều thường xuyên giai đoạn 2016-2020 Đ ịa điểm: Thị xã Hương Trà, huyện P h ú Vang Chủ đầu tư: Chi cục Thủy l ợ i và Phòng chống lụt bão tỉnh (Kèm theo Quyết định số 2165/Q Đ-UBND ngày 21 tháng 1 0 n ă m 2015 của Chủ tịch UBND t ỉ nh) ĐVT: đ ồ ng S tt Tên c ôn g việc – h ạ ng mục Đơn vị tính Diễn giải Thành tiền A Chi phí xây dựng (tạm tính theo đề nghị của ch ủ đầu tư): m 7.780.000.000 1 Cổng và cửa van cổng Lạch Chèo TB 1 3.580.000.000 3.580.000.000 2 Đê Đông phá Tam Giang đoạn qua xã H ả i Dương m 1000 4.200.000 4.200.000.000 B Chi phí đền bù , giải phóng mặt bằng (tạm tính) 50.000.000 C Chi qu ả n lý dự án % 2,391% x 7.072.727.273 = 169.109.000 D Ch i p hí t ư v ấ n đầu tư xây dựng: 766.852.000 1 Chi khảo sát đ ị a hình, đ ị a chất(tạm tính) 250.000.000 2 Chi phí lập báo cáo kinh t ế kỹ t h u ậ t % 3,300% x 7.072.727.273 233.400.000 3 Phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công % 0,121% x 7.072.727.273 x 8.558.000 4 Ph í thẩm tra dự toán % 0,117% x 7.072.727.273 = 8.275.000 5 Chi phí lập hồ sơ m ời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu % 0,100% x 7.072.727.273 = 7.073.000 6 Chi phí giám sát thi công % 2,287% X 7.072.727.273 = 161.746.000 7 Ch i phí cam kết bảo vệ môi tr ường Tạm tính 20.000.000 8 Chi phí tư vấn khác (tạm tính) % 1,000% x 7.780.000.000 77.800.000 E. Chi phí khác: 138.147.073 1 Lệ phí th ẩ m định dự án % 0,019% x 9.700.000.000 = 1.843.000 2 Chi ph í th ẩ m đị nh hồ sơ mời thầu % 0,050 7.780.000.000 3.890.000 3 Lệ phí th ẩ m đị nh kết qu ả đấu thầu % 0,010% x 7.072.727.273 = 707.273 4 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán % 0,183% x 9.700.000.000 = 17.751.000 5 Chi phí giám sát đánh giá đầu tư c ủ a chủ đầu tư % 20% x 169.109.000 33.821.800 6 Chi phí b ả o h iể m công trình (tạm t í nh) % 1,030% x 7.780.000.000 = 80.134.000 G Dự phòng phí % 10% x 8.904.108.073 = 890.411.000 Tổng vốn đầu tư (A+B+C+D+E+G ) 9.794.519.000