1605/QĐ-UBND

Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1605 / QĐ -UBND Lào Cai, ngày 05 tháng 6 năm 201 9 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐIỆN LỰC TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thực hiện Công văn số 9368/BCT-ĐL ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc đề nghị ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Điều 2. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Trách nhiệm thi hành Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy ế t định này ./. Nơi nhận: - Bộ Công Thương; - TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Như Điều 3 QĐ; - Lãnh đạo Văn phòng; - Cổng thông tin điện t ử tỉnh - Lưu: VT, KT 1 ,2 , KSTT 1 ,2 . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Hưng QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐIỆN LỰC TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 1605/ QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủ y ban nhân dân tỉnh Lào Cai) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này quy định thống nhất việc tổ chức, phối hợp của các cơ quan nhà nước của tỉnh Lào Cai và Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Lào Cai (Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc) trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo hướng một cửa liên thông g ồ m các thủ tục: Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đ ấ u n ố i; ch ấ p thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ; ký kết h ợ p đ ồ ng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện. 2. Đối tượng áp dụng: a) Khách hàng sử dụng điện có nhu cầu sử dụng điện đấu nối lưới điện trung áp. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư công trình điện chuyên dùng. b) Cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng, bao gồm: Sở Công Thương; Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. c) Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục và đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng. Điều 2. Những nguyên tắc chung 1. Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ ch ế một cửa liên thông trong giải quy ế t thủ tục hành chính. 2. Cơ chế “một cửa liên thông” trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau: a) Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc là đơn vị đầu mối tr ong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành Điện và cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, bao gồm: (1) Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; (2) Thủ tục th ỏa thuật hướng tuyến và cấp phép thi công với Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; (3) Báo cáo Sở Công Thương để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát tr iển điện lực đối với công trình có tổng công suất >2000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt; (4) Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường /UBND các huyện, thành phố để thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; (5) Ký kết h ợ p đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện. - Cấp Công ty Điện lực (PCLK): Là đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng mua điện có tổng dung lượng của các trạm biến áp tại một địa điểm mua điện >2.000kVA. - Cấp Điện lực (ĐL): Là đầu mối trong quá tr ình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng mua điện có t ổ ng dung lượng của các trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2.000kVA. b) Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo “cơ chế một cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện. Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc làm đầu mối chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng tr ong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai. c) Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc. Các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) gửi về Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc đầu mối để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa điện tử/điện thoại/email. Các văn bản, thông báo, ... của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai gửi cho khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển đồng thời cho Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết. 3. Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai tr ên trang thông tin điện tử của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại địa chỉ Website: CSKH.NPC.COM.VN, Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh (tại địa chỉ: http://dichvucong.laocai.gov.vn ) để các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc để phục vụ kiểm tra, giám sát. Chương II QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN CHUYÊN DÙNG Điều 3. Quy định thực hiện 1. Cá nhân, tổ chức mua điện cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và hồ sơ liên quan đến các thủ tục của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai tại Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc theo các hình thức: (1) thông qua Website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh; (2) gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng; (3) trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc theo “cơ chế một cửa”; gửi văn bản đề nghị yêu cầu dịch vụ. 2. Cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại Website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký. 3. Đối với công trình cấp điện do Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc đầu tư, Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện của khách hàng, tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế, gửi cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận điện năng, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng. 4. Đối với công trình cấp điện do khách hàng tự đầu tư, Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc sẽ phối hợp với khách hàng thực hiện Thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục với cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai đúng quy định đồng thời Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc sẽ chuyển hồ sơ khách hàng đến cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai giải quyết theo quy định. Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện 1. Đối với công trình do ngành điện đầu tư: - Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc. - Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện. Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc. - Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai theo quy định tại Điều 5 của Quy định này đ ể thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000kVA; Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của t ừ ng cơ quan không quá 05 ngày làm việc. - Các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai trả kết quả xử lý hoặc thông báo các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trực tiếp cho Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc để trả cho khách hàng. - Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc thực hiện thi công công trình và ký kết Hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện với khách hàng. Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc. (Lưu đồ thực hiện c ấ p điện qua lưới trung áp do ngành điện đ ầ u tư tham khảo theo Phụ lục I kèm theo v ă n bản này). 2. Đối với công trình do khách hàng đầu tư: - Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc. - Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập th ỏa thuận đấu nối. Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc. - Khách hàng tổ chức lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện, đồng thời cung cấp thành phần hồ sơ theo Phụ lục 3 kèm theo văn bản này đến Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai. - Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai theo quy định tại Điều 5 của văn bản này đ ể thực hiện các thủ tục: Đi ề u chỉnh, b ổ sung hợp ph ầ n quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000kVA; Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan không quá 05 ngày làm việc. - Các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai thông báo trực tiếp cho khách hàng các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc để trả cho khách hàng. - Khách hàng thi công xây dựng công trình điện. Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc hỗ trợ tư vấn khách hàng trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu k ỹ thuật. - Khách hàng gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc. Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc phối hợp khách hàng nghiệm thu đóng điện và ký kết Hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc. (Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do khách hàng đầu tư tham khảo theo Phụ lục 2 kèm theo văn bản này). 3. Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, cơ quan thực hiện đối với từng thủ tục hành chính quy định tại Phụ lục 3 kèm theo văn bản này. Điều 5. Trách nhiệm thực hiện các thủ tục 1. Sở Công Thương: a) Thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung H ợ p phần Quy hoạch đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000kVA không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt. b) Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hoặc không điều chỉnh, b ổ sung quy hoạch các công trình trạm biến áp trung áp có tổng d ung lượng lớn hơn 2.000 kVA. 2. Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công công trình. Trong đó: a) Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trên công trình đường bộ đang khai thác. b) Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý. 3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. 4. Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc thực hiện các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, nghi ệ m thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện. Điều 6. Công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc và cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai 1. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cụ th ể th ủ tục c ấ p điện và cách thức thực hiện các thủ tục của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, thực hiện tiếp nhận các hồ sơ có liên quan và chủ động liên hệ khách hàng để bổ sung các hồ sơ còn thiếu, cần hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ, thủ tục theo yêu c ầ u của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, in Biên nhận h ồ sơ giao khách hàng hẹn thời gian giải quy ế t phù hợp theo quy định từng loại thủ tục. 2. Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc chủ động giao hồ sơ yêu cầu của khách hàng chuy ể n cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai trong buổi làm việc ti ế p theo k ể từ thời điể m tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và liên hệ lấy kết quả giải quyết tại Bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai theo đúng lịch hẹn khi có nghiệp vụ phát sinh đ ể chuy ể n khách hàng. Mọi giao dịch chứng từ giữa Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc và cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai đều phải cập nhật ngày, tháng, năm cũng như có chữ ký xác nhận giữa 2 bên giao/nhận trong quá trình giao nhận chứng từ và luân chuy ể n hồ sơ. 3. Cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai tiến hành thẩm định, xem xét giải quyết hồ sơ khách hàng theo thời gian quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì có hướng dẫn, phản hồi ngay cho người giao hồ sơ Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc hoặc chậm nhất trong 01 ngày làm việc hôm sau thì cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai có văn bản thông báo gửi Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc đề nghị khách hàng hoàn thiện hồ sơ (nếu có). Các trường hợp trong quá trình thẩm định, xem xét nếu thấy cần phải hiệu chỉnh, cần hẹn khảo sát, nghiệm thu hiện trường, ki ể m tra thi công,... thì cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai gửi văn bản trực tiếp cho khách hàng, đồng thời có thông báo chuyển Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết. Các trường hợp thẩm định, xem xét nếu không chấp thuận thì cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 4. Mọi giao dịch phát sinh, liên hệ giữa khách hàng và cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai trong quá trình thực hiện các thủ tục phải thực hiện thông qua Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc. Cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai và Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc thông báo cho nhau các đầu mối, các đơn vị theo phân cấp hoặc ủy quyền giải quyết các thủ tục, thi ế t lập cơ ch ế liên lạc, trao đ ổ i thông tin giữa các bộ phận chức năng qua điện thoại, thư tín, hệ thống công nghệ thông tin để giảm bớt số thủ tục và thời gian thực hiện của khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc,... các đơn vị cần thống nhất tìm biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để chỉ đạo. Chương III THIẾT LẬP CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Điều 7. Quy định cơ chế một cửa điện tử 1. Cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai và Công ty Điện lực Lào Cai phối hợp thực hiện trên các hệ thống công nghệ thông tin để thiết lập kết nối điện tử theo dõi tiến trình dịch vụ và ghi nhận kết quả giải quyết. Theo đó, các thông tin đăng ký tiếp nhận, kết quả xử lý, trở ngại khách hàng của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai và Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc sẽ được thông báo: - Thể hiện trên C ổng dịch vụ hành chính công, C ổng thông tin điện tử các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. - Trên Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc. 2. Hệ thống thông tin trên Website Chăm sóc khách hàng, Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc và các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được kết nối đồng bộ dữ liệu qua phần mềm chức năng để tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, ghi nhận tiến trình xử lý và phối hợp trong khảo sát hiện tr ường. Phần mềm có thể đáp ứng được mức độ dịch vụ công cấp 3 phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển “hồ sơ điện tử” từ phía khách hàng và cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai - Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc qua việc điện tử h óa các thủ tục c ấ p điện của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc và cơ quan nh à nước tỉnh Lào Cai. Điều 8. Giám sát tiến độ thực hiện 1. Khách hàng giám sát tiến độ giải quyết các thủ tục của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai và Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc thông qua việc theo dõi tiến trình giải quyết tr ên Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc sẽ tổ chức nhắn tin SMS cho khách hàng để thông báo việc đã tiếp nhận dịch vụ và hẹn thời gian thực hiện, tiến độ giải quyết liên quan đến các thủ tục thực hiện của Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc và cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai để khách hàng theo dõi và chủ động phối hợp tr ong quá trình giải quyết dịch vụ. 2. Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, khách hàng có thể phản ánh đến Bộ phận một cửa hoặc trực tiếp trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai và Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc phải gửi thư xin lỗi khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không khắc phục kịp thời. Chương IV QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO Điều 9. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ Các loại hồ sơ tiếp nhận, phát sinh trong quá trình giải quyết dịch vụ cho khách hàng được cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai hoặc Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc quản lý và lưu trữ các hồ sơ tiếp nhận do khách hàng cung cấp (thông qua bộ phận một cửa) tương ứng với thủ tục thuộc thẩm quyền, hoặc trách nhiệm giải quyết theo quy định. Điều 10. Chế độ báo cáo Công ty Điện lực Lào Cai báo cáo bằng văn bản định kỳ trước ngày 14 hàng tháng cho Sở Công Thương tỉnh Lào Cai các nội dung: (1) tổng số công trình trạm biến áp chuyên dùng do ngành Điện đầu tư, tổng số công trình trạm biến áp do khách hàng đầu tư; (2) thời gian giải quyết các thủ tục của ngành Điện và cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai so với quy định; (3) các khó khăn vướng m ắ c trong quá trình thực hiện Quy trình một cửa liên thông (nếu có);... để Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện tiếp cận điện năng của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai và ngành Điện hoặc kiến nghị đ ể có điều chỉnh Quy trình cho phù hợp với điều kiện thực tế triển khai thực hiện (nếu có). Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 11. Trách nhiệm thực hiện 1. Trách nhiệm của Sở Công Thương: a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện theo nội dung trong Quy định này và các quy định có liên quan. b) Chủ trì kiểm tra, tổng h ợ p báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. c) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo Quy định này. d) Hướng dẫn, theo dõi việc áp dụng Quy định này tại các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 2. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai: a) Tham m ư u hiệu chỉnh thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm phân công phù hợp Quy định này tại các đơn vị chức năng trực thuộc. b) Niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính được phân công thực hiện theo Quy định này trên trang thông tin điện tử cơ quan mình. 3. Trách nhiệm của Công ty Điện lực Lào Cai: a) Nghiên cứu đơn giản h óa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến tiếp cận điện năng của đơn vị mình theo Quy định này. b) Chủ động làm việc với khách hàng có yêu cầu sử dụng điện để tổng hợp số liệu nhu cầu cấp điện, lập kế hoạch, phương án đầu tư, bố trí vốn, mua sắm thiết bị, vật tư, đấu thầu... theo hướng đơn giản h óa thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. c) Hướng dẫn khách hàng có yêu cầu cấp điện về các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị thực hiện liên quan đến tiếp cận điện năng. d) Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc, trên trang thông tin điện tử của mình về tr ình tự, thủ tục, thời gian giải quyết liên quan đến tiếp cận điện năng để khách hàng biết. đ) Phối hợp với sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong việc xây dựng chư ơ ng trình chức năng liên thông để tiếp nhận hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc và đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. 4. Trách nhiệm của Khách hàng sử dụng điện có yêu cầu đấu nối, cấp điện từ lưới điện trung áp: a) Cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu, quy mô sử dụng điện, tiến độ yêu cầu cấp điện. Trường hợp tự đầu tư thì lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có đ ầ y đủ năng lực; bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thi công công trình đấu nối vào lưới điện trung áp đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí. b) Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tiếp cận điện năng cho Sở Công Thương. Điều 12. Tổ chức thực hiện 1. Sở Công Thương có nhiệm vụ làm đầu mối kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này. 2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương đ ể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./ . PHỤ LỤC 1 QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO ĐIỆN LỰC ĐẦU TƯ (Kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai) PHỤ LỤC 2 QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ (Kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai) PHỤ LỤC 3 THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN THỰC HIỆN, CƠ QUAN THỰC HIỆN, CÁC BIỂU MẪU QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai) Tên th ủ tục thực hiệ n Cơ quan, đ ơ n vị t h ự c hiện Thành phần hồ sơ yêu cầu Th ờ i gian thực hiện (ngày làm việc) Chi phí thực hiện (đồng) Tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và lập hồ sơ d ự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện (đối với công trình do ngành Điện đầu tư) Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc - Giấy đề nghị mua điện (M ẫ u số 1); - Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Gi ấ y chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đ ố i với khách hàng sinh hoạt); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt). - Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị. - Bản đăng ký biểu đồ phụ tải. 02 Không thu phí Tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và Th ỏa thuận đấu nối (đối với công trình do khách hàng đầu tư) Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc - Giấy đề nghị mua điện (M ẫ u số 1); - Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; H ợp đồng mua bán nhà h ợ p lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); Hợp đ ồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt). - Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đ ố i với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy ch ứ ng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy ch ứ ng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quy ế t định thành lập đơn v ị. - Hồ sơ thông tin đề nghị đấu nối theo mẫu quy định tại Phụ lục 2B kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 (M ẫ u số 2). 02 Không thu phí Điều chỉnh, b ổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000kVA Sở Công Thương - Tờ trình/văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của khách hàng/chủ đầu tư. - 05 bộ Báo cáo điều chỉnh hợp phần quy hoạch theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, tr ình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát tr iển điện lực (M ẫ u số 3). 05 Không thu phí Hồ sơ chấp thuận xây dựng công trình Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai - Đơn đề nghị (bản chính - M ẫ u số 4); - Hồ sơ thiết kế, tr ong đó có bình đồ, trắc dọc, tr ắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả th ẩ m tr a thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình). Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ vị tr í các công trình ngầm hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình. - Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí có liên quan. 05 Không thu phí Cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè) Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai - Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (bản chính - Mẫu số 5). - Văn bản chấp thuận xây dựng công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). Ghi chú: Đối với công trình lưới điện trung thế nổi có quy mô lắp đặt dưới 02 khoảng trụ thì không cần thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công. Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực các huyện, thành phố hoặc khách hàng có tr ách nhi ệm thông báo cho cơ quan nhà nước trước khi thực hiện 02 ngày. 05 Không thu phí Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND huyện, thành phố - Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường: bản chính; - 03 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (bản chính - M ẫ u số 6); - 01 tập hồ sơ dự án/thiết kế có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án. 05 Không thu phí Nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện Công ty Điện lực Lào Cai/Điện lực trực thuộc/Khách hàng - Văn bản đề nghị nghiệm th u : bản chính; - Hồ sơ pháp lý: bản sao; - Hồ sơ thiết kế được duyệt: bản chính; - Hồ sơ hoàn công: bản sao; - Biên bản lắp đặt hệ thống đo đếm: bản chính; - Biên bản áp giá bán điện: bản chính; - Hợp đồng mua bán điện: bản chính. 04 Không thu phí MẪU SỐ 1 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MUA ĐIỆN QUA TRẠM BIẾN ÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………… , ngày ……. tháng… .. năm 20 …. . GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN (Đ ố i với khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện trung áp) Kính gửi: ………………………………….. 1. Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký mua điện: ...................................................... (1). 2. Đại diện là ông (bà): ............................................................................................ (2). 3. Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND …….. cơ quan cấp …………….. ngày....tháng …. năm …… 4. Theo giấy ủy quyền …………… ngày làm việc...tháng....năm ….. của ……… (3). 5. Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS): ............................................................ ; 6. Fax ……………………………… ; 7. Email ................................................................ (4) 8. Tài khoản số: ……………………….. Tại ngân hàng ................................................. (5) 9. Hình thức thanh toán: ................................................................................................ 10. Địa chỉ giao dịch: .................................................................................................... 11. Mã số thuế: ............................................................................................................ 12. Mục đích sử dụng điện: .......................................................................................... 13. Địa điểm đăng ký sử dụng điện: .............................................................................. 14. Công suất đăng ký sử dụng: ……………………………….. kW 15. Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện □; Đang dùng công tơ chung □ 16. Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ .......................................... (6) BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN ( Á p dụng đ ố i với yêu cầu mua điện c ó công su ấ t đăng ký sử dụng>40kW) Tên thiết bị Công suất (kW) Số lượng Thời gian sử dụng T ổ ng c ô ng suất sử dụng (kW) Điện năng (kwh/ngày làm việc) Từ …….. đến ……. Tổng 1………….. 2………….. 3………….. ……….., ngày ……. tháng… … năm.... Bên mua điện (7) (ký, ghi rõ họ và tên) HƯỚNG DẪ N (1): Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đơn vị đăng ký mua điện (2): Ghi tên cá nhân đại diện của Cơ q u an/tổ chức đăng ký mua điện (3): Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện (4) và (5): Ghi đầy đủ đối với cơ quan/tổ chức. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ (6): Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung (7): Là cá nhân hoặc đại diện Bên mua điện (được ủy quyền). MẪU SỐ 2 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối) I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông tin khách hàng có nhu cầu đấu nối a) Họ và tên khách hàng có nhu cầu đấu nối: b) Có trụ sở đăng ký tại: c) Người đại diện/Người được ủy quyền: d) Chức danh: đ) Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: e) Địa chỉ liên lạc: Điện thoại: ; Fax: ; Email: 2. Hồ sơ pháp lý Các tài liệu về tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật. 3. Mô tả dự án a) Đề nghị đấu nối: (mô tả nhu cầu đấu nối) b) Tên dự án: c) Địa điểm xây dựng: d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất: đ) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối: e) Cấp điện áp dự kiến đấu nối: II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN 1. Số liệu về điện năng và công suất định mức Công suất sử dụng lớn nhất: (kW) Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm: (kWh) 2. Số liệu dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối Đăng ký sử dụng điện Năm hiện tại Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Năm thứ 5 Công suất lớn nhất (kW) Sản lượng điện trung bình năm (kWh) - Khách hàng phải cung cấp các thông tin về tổng công suất lắp đặt của các thiết bị điện, chế độ tiêu thụ điện (ca, ngày làm việc và ngày nghỉ). - Đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên, khách hàng phải cung cấp các thông tin về Biểu đồ phụ tải ngày điển hình của năm vào vận hành (hoặc năm dự kiến thay đổi đấu nối hiện có) và 04 năm tiếp theo. 3. Yêu cầu về mức độ dự phòng Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối là khách hàng quan trọng theo danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt có nhu cầu nhận điện từ hai nguồn trở lên cần nêu rõ nguồn dự phòng và công suất dự phòng yêu cầu. 4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác (nếu có) Chi tiết về đặc điểm dây chuyền công nghệ các thành phần phụ tải của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó. MẪU SỐ 3 NỘI DUNG BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH HỢP PHẦN QUY HOẠCH 1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. 2. Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. 3. Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với lưới điện sau trạm 1 10 kV khi xuất hiện dự án. 4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án bổ sung, điều chỉnh. 5. Kết luận và kiến nghị. MẪU SỐ 4 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1) CHỦ ĐẦU TƯ (2) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : ……………. V/v đề nghị chấp thuận xây dựng công trình …….. (3) ………… , ngày.... tháng …… năm 20 ….. Kính gửi: ………………………………….. (4) - Căn cứ Nghị định số 1 1 /2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1 1 /2010/NĐ-CP ngà y 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 1 1 /2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ qu y định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn cứ .... (các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nếu có) - ( …….. 5 ……. ) - ( ……. 2 ……. ) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (....6 ….. ) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của ( …… 7 …….. ). Gửi kèm theo các tài liệu sau: - Hồ sơ thiết kế của ( ….. 6 …… ); - Bản sao (....8....) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (....6....) do (....9....) thực hiện. - (....10....) - (....2....) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Địa chỉ liên hệ: ………………….. Số điện thoại: …………………… Nơi nhận: - Như trên; - …………; - Lưu VT. ……(2)…... QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GHI TRONG CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình. (3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa điểm; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm v i bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường Điện Biên, thuộc địa phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình (Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố). (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình của cấp có thẩm quyền. (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình. (7) Ghi rõ tên đường, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải tuyến đường, các vị trí cắt ngang qua đường (nếu có). (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác). (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. (10) C ác tài liệu khác nếu (....2....) thấy cần thiết./. MẪU SỐ 5 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1) CHỦ Đ Ầ U TƯ (2) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : ………….. V/v trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công công trình ………. ……….. , ngày ….. tháng ….. năm 20..... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH Cấp phép thi công ……….. (....3....) K í nh gửi: …………………………………… (....4....) - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn cứ .... (các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nếu có) - Căn cứ ( …….. 5 )……… - ( …… 2 …….. ) đề nghị được cấp phép thi công (....6....) tại (....7....). Thời gian thi công bắt đ ầ u từ ngày …… tháng …… năm.... đến hết ngày.... tháng....năm.... Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: + (....5....) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). + (....8....) (bản chính). - (....2....) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Đồng thời (....2....) xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. - (....2....) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (....10....) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (....2....) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: ………………… Số điện thoại: ………………….. Nơi nhận: - Như trên; - …………; - Lưu VT. ……..(2)……. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) HƯỚNG DẪN GHI TRONG ĐƠN ĐỀ NGHỊ (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác). (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm v i bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ 4D, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”. (4) Tên cơ quan cấp phép thi công (Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố). (5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. (6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. (7) Ghi đầy đủ rõ lý trình, tên đường/quốc lộ, thuộc địa bàn huyện, thành phố nào. (8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (9) Các tài liệu khác nếu (....2....) thấy cần thiết. (10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. MẪU SỐ 6 NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MẪU TRANG BÌA CỦA KẾ HOẠCH BẢ O VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài ng u yên và Môi trường về đánh gi á môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) (1) K Ế HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG của (2) Đại diện (*) (ký, ghi rõ tên, đóng d ấ u (n ế u có)) Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có) (*) (ký, ghi họ tên, đóng dấu) Tháng …….. năm 20.... Ghi ch ú : ( 1 ) Chủ dự án, phương án sản xuất, k i nh doanh, dịch vụ; (2) Tên dự án, phương án sản xuất, k i nh doanh, dịch vụ. (*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TR Ư ỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR Ư ỜNG (Ban hành kèm theo Thông tư s ố 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa danh n ơ i thực hiện dự án), ngày... tháng... n ă m... Kính gửi: (1) ……………………………………………… Chúng tôi gửi đ ến (1) bản kế hoạch bảo vệ môi tr ư ờng đ ể đă ng ký với các nội dung sau đ ây: I. Thông tin chung 1.1. Tên dự án, ph ươ ng án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là dự án): nêu đ úng tên gọi nh ư được nêu trong báo cáo đ ầu t ư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương ). 1.2. Tên chủ dự án: ... ............ 1.3. Địa chỉ liên hệ: ... ........... 1.4. Ng ư ời đ ại diện theo pháp luật: ... ......... 1.5. Ph ươ ng tiện liên lạc với chủ dự án: (số đ iện thoại, số Fax, E-mail ...). 1.6. Địa đ iểm thực hiện dự án: Mô tả vị trí đ ịa lý (tọa đ ộ các điểm khống chế ranh giới theo hệ VN2000) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo s ơ đồ minh họa chỉ rõ các đối t ư ợng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đ ư ờng giao thông,…), các đối t ư ợng về kinh tế - xã hội (khu dân c ư , khu đô thị; c ơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình v ă n hóa, tôn giáo, di tích lịch sử,... ), hiện trạng sử dụng đất trên vị trí thực hiện dự án và các đối t ư ợng xung quanh khác. Chỉ rõ nguồn tiếp nhận n ư ớc thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi tr ư ờng hiện hành áp dụng đối với các nguồn này. 1.7. Quy mô dự án Mô tả tóm l ư ợc về quá trình thi công xây dựng; quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng. 1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng - Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất đ ư ợc tính theo giờ, ngày, tháng hoặc n ă m; ph ươ ng thức cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu. - Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, n ư ớc cho sản xuất. Yêu cầu: - Đối với tr ư ờng hợp mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của c ơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động cần phải bổ sung thông tin về c ơ sở đang hoạt động, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ đ ư ợc tiếp tục sử dụng hoặc loại bỏ hoặc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung. II. Các tác động xấu đến môi tr ư ờng 2.1. Tác động xấu đến môi tr ư ờng do chất thải 2.1.1. Khí thải: ... 2.1.2. N ư ớc thải: ... 2.1.3. Chất thải rắn: ... 2.1.4. Chất thải nguy hại: ... 2.1.5. Chất thải khác:... (nếu có) Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng l ư ợng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải. Đối với khí thải và n ư ớc thải còn phải nêu rõ hàm l ư ợng/nồng độ của từng thành phần ô nhiễm đặc tr ư ng và so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành trong tr ư ờng hợp ch ư a áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu. 2.2. Tác động xấu đến môi tr ư ờng không do chất thải Nêu tóm tắt các tác động xấu đến môi tr ư ờng khác (nếu có) do dự án gây ra: xói mòn, tr ư ợt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực n ư ớc mặt, n ư ớc d ư ới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi tr ư ờng; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác. Yêu cầu: các loại tác động xấu đến môi trường phải được thể hiện theo từng giai đoạn, bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các giai đoạn sau theo đặc thù của từng dự án cụ thể: (1) chuẩn bị đầu t ư , (2) thi công xây dựng, (3) vận hành dự án và (4) hoàn thành dự án. III. Kế hoạch bảo vệ môi trường 3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải - Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giải quyết t ươ ng ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nh ư ng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các c ơ quan liên quan có h ư ớng giải quyết, quyết định. - Phải chứng minh sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các c ơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định. 3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thi ể u tác động xấu đó. Trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nh ư ng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các c ơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định. 3.3. Kế hoạch giám sát môi trường - Giám sát l ư u l ư ợng khí thải, n ư ớc thải và những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải đặc tr ư ng cho dự án, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu chủ dự án giám sát nước thải đối với dự án có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung và không yêu cầu chủ dự án giám sát những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải mà dự án không có khả năng phát sinh hoặc khả n ă ng phát sinh thấp. - Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên s ơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành. Yêu cầu: - Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nh ư hướng dẫn tại mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính công trình phải được liệt kê d ư ới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, đo l ư ờng cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình. - Đối với đối t ư ợng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của c ơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án cải tạo, nâng cấp, nâng công suất. IV. Cam kết Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi gửi kèm theo đây các v ă n bản có liên quan đến dự án (n ế u có và liệt kê cụ thể) . Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tr ư ớc pháp luật của Việt Nam. (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)) Ghi chú: (1) C ơ quan xác nhận đ ă ng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án. Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía d ư ới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC TH Ẩ M QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (Ban hành kèm theo Thông tư s ố 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 th á ng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đ á nh gi á môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- (Địa điểm), ngày….. tháng ….. n ă m 20…… Kính gửi: (1) …………………………………………………… Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đ ă ng ký với các nội dung sau đây: I. Thông tin chung 1.1. Tên dự án, c ơ sở (gọi chung là dự án):... ... 1.2. Tên chủ dự án: ... .......... 1.3. Địa chỉ liên hệ: ... .......... 1.4. Ng ư ời đại diện theo pháp luật : ... ....... 1.5. Ph ươ ng tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail … . .). II. Thông tin c ơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh 2.1. Địa điểm thực hiện dự án: …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… 2. 2 . Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số l ư ợng ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 2. 3 . Diện tích mặt bằng c ơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m 2 ): ……………………………….. 2. 4 . Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất: …… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 2. 5 . Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng Có Không Có Không Khí thải từ các ph ươ ng tiện vận chuyển, máy móc thi công Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm Định kỳ bảo d ư ỡng phương tiện, thiết bị Biện pháp khác: … Bụi Cách ly, phun nước để giảm bụi Biện pháp khác: … Nước thải sinh hoạt Thu gom, tự xử lý t rư ớc khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải) Thu gom, thuê đơn vị có chức n ă ng để xử lý Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực Biện pháp khác: …. Nước thải xây dựng Thu gom, xử lý tr ư ớc khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải) Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực Biện pháp khác: … Chất thải rắn xây dựng Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm) Thuê đ ơ n vị có chức n ă ng để xử lý Biện pháp khác: … Chất thải rắn sinh hoạt Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm) Thuê đ ơ n vị có chức n ă ng để xử lý Biện pháp khác: … Chất thải nguy hại Thuê đơn vị có chức năng để xử lý Biện pháp khác: … Tiếng ồn Định kỳ bảo d ư ỡng thiết bị Bố trí thời gian thi công phù hợp Biện pháp khác … Rung Định kỳ bảo d ư ỡng thiết bị Bố trí thời gian thi công phù hợp Biện pháp khác ….. Nước m ư a chảy tràn Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước m ư a chảy tràn tr ư ớc khi thoát ra môi trường Biện pháp khác … IV. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng Có Không Có Không Bụi và khí thải Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ống khói Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đ ư ờng ống Biện pháp khác … Nước thải sinh hoạt Thu gom và tái sử dụng Xử lý vào hệ thống thoát nước chung Biện pháp khác … Nước thải sản xuất Thu gom và tái sử dụng Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được sau xử lý) Biện pháp khác … Nước thải từ hệ thống làm mát Thu gom và tái sử dụng Giải nhiệt và thải ra môi trường Biện pháp khác … Chất thải rắn Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng Tự xử lý Thuê đơn vị có chức năng để xử lý Biện pháp khác … Chất thải nguy hại Thuê đơn vị có chức năng để xử lý Biện pháp khác … Mùi Lắp đặt quạt thông gió Biện pháp khác … Tiếng ồn Định kỳ bảo dư ỡng thiết bị Cách âm để giảm tiếng ồn Biện pháp khác … Nhiệt d ư Lắp đặt quạt thông gió Biện pháp khác … Nước m ư a chảy tràn Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước m ư a chảy tràn tr ư ớc khi thoát ra môi trường Biện pháp khác V. Cam kết 5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường n ă m 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. 5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây. 5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./. (2) (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ) Ghi chú: (1) C ơ quan xác nhận đ ă ng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án. Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía d ư ới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ở trang cuối cùng. /.