600/TB-BGTVT

Thông báo số 600/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với JBIC kiểm điểm tình hình thực hiện và giải quyết vướng mắc một số dự án sử dụng vốn vay JBIC do Bộ Giao thông vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 600/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI JBIC KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC MỘT SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY JBIC Ngày 26/12/2007, theo đề nghị của JBIC, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Trưởng đại diện JBIC tại Hà Nội để kiểm điểm tình hình thực hiện và giải quyết vướng mắc một số dự án lớn sử dụng vốn vay JBIC. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHĐT, Tài chính, KHCN, HTQT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Hàng hải VN, Cục Đường bộ VN, TCTy Đường sắt VN, các Ban QLDA 18, Thăng Long, Biển Đông, Hàng hải 2 và Đường sắt, Văn phòng Bộ (danh sách đại biểu đính kèm). Sau khi nghe trình bày của JBIC và báo cáo của các Ban QLDA, ý kiến của các Cục, Vụ tham dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau: I. VẤN ĐỀ CHUNG: - Nhìn chung tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án JBIC là thấp, trong 9 tháng đầu tài khóa 2007 (đến 31/12) mới đạt được 55,39% kế hoạch các Ban QLDA đã cam kết với JBIC. - Biểu dương cố gắng của Ban QLCDA 18, Cục Giám định, Vụ KHĐT trong việc hoàn thành thủ tục để giải ngân toàn bộ khối lượng còn lại của các gói thầu dự án QL10 (1,7 tỷ Yên) trong thời hạn Hiệp định vay JBIC (31/12/2007). - Về năng lực của các nhà thầu: Các Ban QLDA phải chịu trách nhiệm về kết quả đấu thầu, phải theo dõi chặt chẽ, có văn bản nhắc nhở và kiên quyết đề xuất việc dừng, phạt hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Đối với các gói thầu mới cần có quy định chặt chẽ trong điều khoản hợp đồng về năng lực thực hiện của các nhà thầu. II. KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI MỖI DỰ ÁN: 1. Dự án nhà ga khách Sân bay Tân Sơn Nhất (Cụm cảng HKMN): - Bổ sung hợp đồng tư vấn: Vụ KHĐT chủ trì họp để báo cáo TTgCP, chấp thuận nguyên tắc, giao Bộ GTVT phê duyệt. - Bổ sung hợp đồng xây lắp: Cụm cảng HKMN thương thảo với nhà thầu trong tháng 1/2008 để trình Bộ kết quả. 2. Dự án cảng Cái Mép - Thị Vải (Cục HHVN, Ban QLDA 85): - Gói thầu tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn nhà khai thác cảng: Yêu cầu Vụ Vận tải, Vụ Tài chính, Ban QLDA 85 có ý kiến trong tháng 12/2007 theo đề nghị của Vụ KHĐT tại văn bản số 287/KHĐT ngày 13/11/2007 để Vụ KHĐT dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho triển khai. - Gói thầu 1 và 2: Ban QLDA 85 làm việc với Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan để sớm có văn bản chấp thuận của TTgCP về xử lý tình huống đấu thầu theo đề nghị của Bộ GTVT. 3. Dự án cảng Cái Lân (Ban QLDA HH 1 - Cục HHVN): Cục HHVN làm việc cụ thể với JBIC chiều ngày 26/12/2007 về phương án ký hợp đồng gói 4. 4. Dự án cảng Hải Phòng (Ban QLDA cảng HP): Cục HHVN đã chính thức tiếp nhận luồng. Yêu cầu Ban QLDA cảng HP hỗ trợ nhà thầu giải ngân khối lượng đã thực hiện. 5. Dự án khôi phục cầu yếu (Cục Đường bộ - Ban QLDA Biển Đông): - Triển khai nút giao IC3 cầu Cần Thơ giai đoạn 2 trong phạm vi vốn vay hiệp định thứ 2 của dự án cầu yếu theo các cam kết của JBIC và nội dung Bộ báo cáo TTgCP. - Trong tháng 12/2007 Cục Đường bộ trình Bộ danh sách các cầu sẽ triển khai trong phạm vi vốn vay hiệp định thứ 2 của Dự án. - Ban QLDA Biển Đông cần rút kinh nghiệm về việc không sử dụng hữu hiệu tư vấn dự án (KEI) trong việc thẩm định HSMT để chất lượng HSMT không đảm bảo, mất thời gian trong quá trình đánh giá kết quả. Trong tháng 12/2007 Bộ sẽ chủ trì họp để bàn cụ thể biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu. Thành phần có Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng, Cục Đường bộ, Cục Giám định, Vụ KHĐT, Ban QLDA Biển Đông. 6. Dự án 44 cầu đường sắt (TCTy ĐSVN - Ban QLCDA đường sắt): - TCTy ĐSVN có tờ trình bổ sung để trong tháng 12/2007 Bộ sẽ có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư. 7. Dự án đường sắt trên cao Hà Nội (TCty ĐSVN - Ban QLCDA đường sắt): Yêu cầu TCTy ĐS chỉ đạo Ban QLDA ĐS để khẩn trương trình duyệt dự án đầu tư và tiến hành công tác đấu thầu tư vấn trước tháng 3/2008. 8. Dự án QL18 và cầu Bãi Cháy (Ban QLCDA 18): - Gói 1A: Ban QLCDA 18 làm việc với CIENCO 1 để kiểm đếm khối lượng còn lại và xem xét, trình Bộ chấm dứt hợp đồng để giao nhà thầu khác hoàn tất, kinh phí chênh lệch do CIENCO 1 hoàn trả. Cục Giám định khẩn trương phê duyệt dự toán các phụ lục hợp đồng trong tháng 12/2007 theo đề nghị của Ban QLCDA 18. - Gói BC1 và BC3: Cục Giám định khẩn trương phê duyệt dự toán các lệnh thay đổi hợp đồng trong tháng 12/2007 theo đề nghị của Ban QLCDA 18. 9. Dự án QL1 GĐ 3 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (Ban QLCDA18): Ban QLCDA 18 có văn bản yêu cầu tiến độ tới nhà thầu CSCEC và yêu cầu sẽ xử phạt, kể cả chấm dứt hợp đồng, tương tự đã đôn đốc ở gói thầu MD1, MD3. 10. Dự án QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (Ban QLCDA 18): - TEDI sẽ hoàn thành báo cáo khảo sát địa chất bổ sung trong tháng 12/2007. - Về GPMB chậm tại địa bàn Hà Nội: Ban QLCDA 18 thống kê các mốc thời gian bàn giao hồ sơ GPMB cho địa phương để theo dõi tiến độ và kịp thời thống kê, báo cáo TTgCP về việc chậm trễ của địa phương. - Đề nghị JBIC xem xét lại Hiệp định vay để cho phép tiến hành ngay công tác sơ tuyển gói thầu 2 (đoạn Sóc Sơn - Thái Nguyên) vì tiến độ GPMB tốt hơn. 11. Dự án ATGT các quốc lộ (UB ATGT - Ban QLDA ATGT): Đã có ý kiến của các Bộ, địa phương liên quan, yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo tư vấn sớm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ phê duyệt vào giữa tháng 1/2008. 12. Dự án cầu Thanh Trì (Cục Đường bộ - Ban QLDA Thăng Long): - Về GPMB tại Pháp Vân: Chiều 28/12 Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường sẽ làm việc với UBND TP. Hà Nội. Yêu cầu Cục Giám định chuẩn bị biên bản làm việc để lãnh đạo Bộ và UBND ký về tiến độ GPMB. - Về dự án vành đai 3 giai đoạn 2 (đoạn Mai Dịch - cầu Thanh Trì): Bộ đang xin ý kiến Bộ Xây dựng về phương án đi cao, dự kiến sẽ có quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 1/2008. 13. Dự án cầu Nhật Tân (Ban QLDA 85): - Cục Giám định chủ trì, phối hợp với Vụ KHĐT, Hội đồng KHCN Bộ,… để dự thảo văn bản trình TTgCP về tư vấn quốc tế thẩm tra độc lập TKKT phần cầu dây văng. - Thống nhất tiến hành tổ chức đấu thầu 2 gói cầu và đường dẫn hai đầu cầu trước. Thừa lệnh Thứ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/cáo); - TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c); - TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c); - TTr. Lê Mạnh Hùng (để b/c); - Vụ Vận tải; - Ban QLDA cảng Hải Phòng; - Các cơ quan, đơn vị dự họp; - Lưu VT, TH. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công