44/2016/TT-BTNMT

Thông tư 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Căn cứ Luật k hoán g sản s ố 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật k hoán g sản; Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp t í nh, mức thu tiền cấp quyền khai thác k hoán g sản; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy ề n hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng Cục t rưởng Tổng cục Địa chất và K hoán g sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định nội dung công tác gi á m sát th i công Đề án thăm dò k hoán g sản. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định chi tiết Khoản 6 Điều 30 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật k hoán g sản. 2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về k hoán g sản; tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò k hoán g sản; đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát thi công Đề án thăm dò k hoán g sản (sau đây gọi chung là giám sát). Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Giám sát trực tiếp là hình thức giám sát tại thực địa được tiến hành trong quá trình thi công Đ ề án thăm dò k hoán g sản. 2. Giám sát gián tiếp là hình thức giám sát sau khi kết thúc thi công các hạng mục của Đ ề án thăm dò k hoán g sản trên cơ sở h ồ sơ pháp lý , kỹ thuật và tài liệu nguyên thủy theo quy định. Chương II NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Điều 3. Hạng mục, hình thức giám sát 1. Hạng mục công việc giám sát trực tiếp: a) Thi công công trình: hố, hào, giếng, lò, khoan (khoan địa chất, khoan địa chất th ủy văn - địa chất công trình), đo karota, bơm, hút nước thí nghiệm; b) Lấy mẫu công nghệ; moong khai thác thử nghiệm; lấy mẫu trong các công trình ; gia công mẫu (đối với các loại mẫu gia công tại thực địa). 2. Hạng mục công việc giám sát gián tiếp: kết quả công tác trắc địa, đo vẽ địa chất, địa vật lý, đo vẽ địa chất th ủy văn, địa chất công trình, lấy, gia công, phân tích mẫu các loại (trừ mẫu rãnh). 3. Căn cứ Đề án thăm dò k hoán g sản, tính chất, quy mô của các hạng mục công trình thăm dò, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác k hoán g sản quyết định hình thức giám sát trực tiếp hoặc giám sát gián tiếp. 4. Nội dung giám sát thực hiện theo các quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này. Điều 4. Nội dung giám sát trực tiếp 1. Các công trình khai đào (hố, hào, giếng, lò): mô tả tóm tắt diễn biến quá trình thi công công trình tại thực địa; xác nhận chính xác: thiết bị, nhân lực thi công, vị trí công trình, kích thước công trình, bề dày thân k hoán g sản (nếu có), khối lượng thực hiện. Các nội dung này phải ghi đầy đủ vào biên bản giám sát khi kết thúc công trình theo M ẫ u số 03 ban hành kèm theo Thông tư này và các quy định tại khoản 7 Điều này. 2. Khoan: mô tả tóm tắt diễn biến quá trình thi công khoan tại thực địa; xác nhận chính xác: thiết bị, nhân lực thi công, vị trí, tỷ lệ mẫu lõi khoan, khối lượng thực hiện, vách, trụ thân k hoán g sản. Các nội dung này phải ghi đầy đủ vào biên bản giám sát khi kết thúc công trình theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này và các quy định tại khoản 7 Điều này. 3. Đo karota lỗ khoan: mô tả tóm tắt diễn biến quá trình đo tại thực địa; xác nhận chính xác: thiết bị, nhân lực, phương pháp, khối lượng thực hiện. Các nội dung này phải ghi đầy đủ vào biên bản giám s á t khi kết thúc công trình theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này và các quy định tại khoản 7 Điều này. 4. Bơm, hút nước thí nghiệm: mô tả tóm tắt diễn biến quá trình thực hiện tại thực địa; xác nhận chính xác: thiết bị, nhân lực, thời gian, khối lượng thực hiện. Các nội dung này phải ghi đầy đủ vào biên bản giám sát khi kết thúc công trình theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này và các quy định tại khoản 7 Điều này. 5. Lấy mẫu tại các công trình khai đào, khoan, mẫu công nghệ, moong khai thác thử nghiệm: Lấy mẫu rãnh trong các công trình khai đào phải được giám sát tại công trình; mẫu lõi khoan được giám sát tại nơi cưa, cắt mẫu; mẫu công nghệ, mẫu thể trọng lớn được giám sát khi thực hiện. Công tác giám sát phải xác định: vị trí, phương pháp, thiết bị, kích thước, trọng lượng mẫu. Các nội dung này phải ghi đầy đủ vào biên bản giám sát khi kết thúc hạng mục công việc theo M ẫ u số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và các quy định tại khoản 7 Điều này. Trường hợp thăm dò k hoán g sản sử dụng làm đá ốp lát thì việc giám sát moong khai thác thử phải ghi nhận được tỷ lệ thu hồi đá khối thành phẩm theo kích cỡ khác nhau. 6. Gia công mẫu (đối với các loại mẫu gia công tại thực địa): ghi chép đ ầ y đủ về trình tự, quy trình gia công; xác nhận số lượng mẫu, trọng lượng sau gia công. Các nội dung này phải ghi đầy đủ vào biên bản giám sát khi kết thúc công việc theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và các quy định tại khoản 7 Điều này. 7. Các nội dung giám sát quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều này phải ghi đầy đủ vào sổ nhật ký giám sát theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 5. Nội dung giám sát gián tiếp 1. Kiểm tra tài liệu nguyên thủy gồm: a) Hồ sơ pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư, nghiệm thu công trình; b) Hồ sơ thi công liên quan đến công trình thăm dò; vị trí các công trình thăm dò, mẫu lõi khoan, kết quả đo karota, nhật ký, ảnh chụp, thiết đồ công trình, kết quả phân tích mẫu các loại, bản đồ các loại; c) Kiểm tra, đánh giá quyết định số lượng công trình thăm dò đạt chất lượng theo Đề án thăm dò được phê duyệt; tính hợp lý của số liệu đã thu thập tại thực địa theo từng hạng mục công việc thăm dò. 2. Nhận xét, đánh giá số lượng, chất lượng thi công thăm dò, tính phù hợp về trình tự thi công, hệ phương pháp kỹ thuật thăm dò. Xác nhận khối lượng, chất lượng thu thập tài liệu nguyên thủy. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò k hoán g sản 1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác giám sát trong quá trình thi công Đề án thăm dò k hoán g sản theo Giấy phép thăm dò k hoán g sản được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. 2. Thống nhất các nội dung giám sát với đơn vị thực hiện giám sát trước khi thi công Đề án thăm dò k hoán g sản. 3. Cung cấp đầy đủ hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò k hoán g sản, chương trình, kế hoạch thi công Đề án thăm dò k hoán g sản cho đơn vị thực hiện giám sát. 4. Phối hợp với đơn vị thực hiện giám sát để bảo đảm khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện Đề án thăm dò k hoán g sản. 5. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp đơn vị thực hiện giám sát không tuân thủ các quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này và pháp luật khác có liên quan. Điều 7. Trách nhiệm thực hiện giám sát 1. Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác k hoán g sản, Tổng cục Địa chất và K hoán g sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh theo thẩm quyền bố trí đơn vị, cá nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực về điều tra cơ bản địa chất về k hoán g sản và thăm dò k hoán g sản để thực hiện việc giám sát Đề án thăm dò k hoán g sản. 2. Lập kế hoạch giám sát phù hợp với chương trình, kế hoạch thi công Đề án thăm dò k hoán g sản của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò k hoán g sản; lập Báo cáo giám sát theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. Hoạt động giám sát tuân thủ đầy đủ nguyên tắc giám sát quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật k hoán g sản. 4. Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò k hoán g sản vi phạm nội dung Giấy phép thăm dò k hoán g sản hoặc thực hiện không đúng quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật liên quan đến hoạt động thăm dò k hoán g sản. 5. Đơn vị, cá nhân thực hiện giám sát chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám sát. Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017. 2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và K hoán g sản Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức , cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường đ ể xem xét, giải quyết./. Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ươ ng Đảng; - Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg Chính phủ ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án Nhân dân tối cao; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - C ơ quan Trung ươ ng của các đoàn thể; - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; C ổng TTĐT Chính phủ ; - Website Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Lưu: VT, ĐCKS, PC.CP(300). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Linh N gọc Mẫu số 01. Nội dung kế hoạch giám sát (Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 20 1 6 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) I. Mở đầu: nêu các cơ sở pháp lý, tên Đề án, đơn vị chủ đầu tư, khái quát nội dung Đề án (đối tượng, phạm vi, mục tiêu nhiệm vụ, các phương pháp áp dụng), Đơn vị giám sát và mục đích, nội dung giám sát. II. Nội dung giám sát - Trình bày các dạng công tác sẽ giám sát: nêu rõ tại sao phải giám sát, yêu c ầ u cần phải đạt được đối với công tác giám sát, nội dung giám sát; - Lập bảng danh mục các hạng mục phải tổ chức giám sát TT Các hạng mục giám sát Kh ố i lượng theo Đề án phê duyệt Mục tiêu giám sát Nội dung giám sát cần đạt được Sản phẩm Dự kiến người thực hiện giám sát 1 Hào Kh ố i lượng, chất lượng thi công Kh ố i lượng thực hiện; lấy mẫu; thu thập tài liệu; an toàn lao động và các nội dung khác. - S ố giám sát; - Biên bản giám sát (từng công trình). (ghi rõ họ, tên người thực hiện giám sát từng hạng mục công việc) 2 Khoan 3 Gi ế ng 4 …………. ……….. - Sản phẩm của công tác giám sát: + Nhật ký giám sát: do người giám sát ghi chép hàng ngày trong quá trình giám sát; + Biên bản giám sát: biên bản giám sát được lập cho từng hạng mục công việc hoặc từng công trình cụ thể. + Báo cáo giám sát: do đơn vị thực hiện giám sát thành lập sau khi kết thúc một kỳ giám sát (đột xuất, định kỳ, kết thúc), không kể báo cáo đột xuất, hoặc khi có yêu cầu của cấp thẩm quyền. III. Tổ chức thực hiện: - Phân công giám sát: dự kiến nhân lực tham gia giám sát, phân công giám sát cho từng cá nhân, đối với từng hạng mục giám sát (lập bảng kèm theo); - Thời gian giám sát: c ă n cứ kế hoạch thi công dự kiến thời gian thực hiện công tác giám sát. IV. Kết luận và kiến nghị Nêu những khó khăn, thuận lợi nếu thực hiện phương án này; các kiến nghị để việc giám sát khả thi, đạt yêu cầu, chất lượng theo phương án đề ra. CHỦ ĐẦU TƯ (chức danh) (Ký tên, đóng dấu) ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIÁM SÁT (chức danh) (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số 02. Nhật ký giám sát (Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 20 1 6 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 1. Kích thước nhật ký: 17,5x12cm 2. Trang bìa nhật ký Trang 1 (bìa cứng) Trang 2 ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIÁM SÁT NHẬT KÝ GIÁM SÁT NHẬT KÝ GIÁM SÁT Quyển số:.... Đề án: ghi đầy đủ tên đề án NGUYỄN VĂN A QUYỂN 1 H ọ tên người sử d ụ ng: ………………………. Ngày bắt đầu: ………………………………….. Ngày kết thúc: …………………………………. Năm .... Năm ... 3. Nội dung nhật ký 3.1. Phần chung ghi các nội dung + Mục lục ghi ngay sau trang 2; + Đơn vị chủ đầu tư; + Đơn vị thi công; + Lập bảng thống kê đầy đủ s ố hiệu từng công trình, hạng mục công việc được giám sát, ngày tháng giám sát, s ố trang. 3.2. Nội dung giám sát: theo từng công trình với các nội dung sau + Tên hoặc số hiệu công trình, hạng mục giám sát; + Người đại diện thi công (tổ trưởng hoặc nhóm trưởng); + Người theo dõi kỹ thuật; + Kỹ thuật thi công; + Nhân lực tham gia thi công; + Thiết bị tham gia thi công; + Thời gian bắt đầu thi công; + Trình tự và diễn biến thi công; + Khối lượng thực hiện; + Thời gian kết thúc; + Công tác bảo vệ tài nguyên k hoán g sản và bảo vệ môi trường; + Nhận xét (trên cơ sở đối chiếu với đề án thăm dò, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan hiện hành): công trình đạt (không đạt) yêu cầu chất lượng công tác thi công; khâu nào không đạt (thi công, lấy mẫu, thành lập tài liệu, an toàn lao động,...), nguyên nhân. Mẫu số 03. Biên bản giám sát (Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 20 1 6 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIÁM SÁT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……. /BBGS Địa danh, ngày …. tháng … năm …… BIÊN BẢN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH KHAI ĐÀO 1. Tên công trình: ghi đầy đủ tên, số hiệu. - Đề án: - Đơn vị chủ đầu tư: - Đơn vị thi công: - Chủ nhiệm dự án: - Cán bộ giám sát (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, Cơ quan công tác): - Cán bộ phụ trách thi công (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác của từng người): 2. Diễn bi ế n thi công - Ngày khởi công: - Ngày kết thúc: - Các diễn bi ế n, sự cố bất thường: 3. Đánh giá chất lượng: (đạt/không đạt) - Hồ sơ thi công; - Nhân lực thi công; - Thiết bị thi công; - Sự phù hợp về vị trí thi công; - Kích thước công trình; - Chất lượng thi công; - Chất lượng thu thập tài liệu; - Khối lượng thực hiện; - ……………………………. 4. Khối lượng thực hiện: - Khối lượng thi công (m 3 , m, ...) ghi theo các tiêu chí cấp đất đá, độ sâu, mức độ phức tạp,...: - Khối lượng lấy mẫu các loại: - Các khối lượng khác (lấp công trình, hoàn thổ môi trường,...) 5. Đánh giá chung: công trình đạt (không đạt) mục tiêu đề ra ban đầu, chất lượng thi công đạt (không đạt) yêu c ầ u; nguyên nhân. 6. Kết luận và kiến nghị: ………………………………………………………………………………………………………….. Người đại diện Tổ chức thi công (Ký, họ tên) Người đại diện Chủ đầu tư (K ý , họ tên) Cán bộ giám sát (K ý , họ tên) Mẫu số 04. Biên bản giám sát (Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 20 1 6 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIÁM SÁT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……… /BBGS Địa danh, ngày … tháng … năm ….. BIÊN BẢN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH KHOAN MÁY 1. Tên công trình: ghi đầy đủ tên, số hiệu. - Đề án: - Đơn vị chủ đầu tư: - Đơn vị thi công: - Chủ nhiệm dự án: - Cán bộ giám sát (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, Cơ quan công tác): - Cán bộ phụ trách thi công (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác của từng người): 2. Diễn biến thi công - Ngày khởi công: - Ngày kết thúc: - Các diễn biến, sự cố bất thường: 3. Đánh giá chất lượng: (đạ t/ chưa đạt/không đạt) - Hồ sơ thi công; - Nhân lực thi công; - Thiết bị thi công; - Sự phù hợp về vị trí thi công; - Tỷ lệ mẫu lõi khoan; - Chiều sâu vách, trụ quặng; - Khối lượng thi công; - ………………………. 4. Khối lượng thực hiện: - Khối lượng thi công (m) ghi theo các tiêu chí cấp đất đá, độ sâu, - Khối lượng mẫu khoan (m, khay mẫu); Chất lượng lấy mẫu khoan, - Khối lượng đo karota (thiết bị, nhân lực, phương pháp, khối lượng...), - Công tác bơm hút thí nghiệm (thiết bị, nhân lực, thời gian, khối lượng), - Các khối lượng khác (lấp công trình, công tác xây mốc, hoàn thổ môi trường,...). 5. Đánh giá chung: công trình đạt (không đạt) mục tiêu đề ra ban đầu, chất lượng thi công đạt (không đạt) yêu cầu; nguyên nhân. 6. Kết luận và kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………………………. Người đại diện Tổ chức thi công (Ký, họ tên) Người đại diện Chủ đầu tư (K ý , họ tên) Cán bộ giám sát (K ý , họ tên) Mẫu số 05. Biên bản giám sát (Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 20 1 6 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIÁM SÁT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……… /BBGS Địa danh, ngày … tháng … năm ….. BIÊN BẢN GIÁM SÁT CÔNG TÁC LẤY, GIA CÔNG MẪU 1. Tên hạng mục: công tác lấy mẫu …………… - Đề án: - Đơn vị chủ đầu tư: - Đơn vị thi công: - Chủ nhiệm dự án: - Cán bộ giám sát (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, Cơ quan công tác): - Cán bộ phụ trách thi công (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác của từng người): 2. Diễn biến thi công - Ngày khởi công: - Ngày kết thúc: - Các diễn biến, sự cố bất thường: 3. Đánh giá chất lượng: (đạ t /không đạt) - Nhân lực; - Thiết bị; - Phương pháp; - Vị trí lấy mẫu; - Kích thước mẫu; - Trọng lượng mẫu trước, sau gia công; - Trình tự, quy trình gia công mẫu; - ……………………………………. 4. Khối lượng thực hiện: - Khối lượng (mẫu); - Hồ sơ mẫu (quyển); 5. Đánh giá chung: khối lượng thực hiện đạt (không đạt) mục tiêu đề ra ban đầu, chất lượng thi công đạt (không đạt) yêu cầu; nguyên nhân. 6. Kết luận và kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………………………. Người đại diện Tổ chức thi công (Ký, họ tên) Người đại diện Chủ đầu tư (K ý , họ tên) Cán bộ giám sát (K ý , họ tên) Mẫu số 06. Báo cáo giám sát (Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 20 1 6 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) (Tên tổ chức lập báo có giám sát) --------------- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT (Tên đề án thăm dò k hoán g sản ... xã ... huyện ... tỉnh ...) Địa danh nơi lập báo cáo, Năm 20 … (Tên tổ chức lập báo giám sát) --------------- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ( t ên đề án thăm dò k hoán g sản ... xã ... huyện ... tỉnh ...) ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIÁM SÁT (Chức d a nh) Chữ ký, đ ó ng dấu (Họ và tên) Địa danh nơi lập báo cáo, Năm 20 … NỘI DUNG KẾT QUẢ GIÁM SÁT (KỲ, BƯỚC), NĂM ….. Mở đầu: - Cơ sở pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. - Tổ chức và thời gian thực hiện. Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG 1. Khái quát về vùng nghiên cứu, tình hình thực hiện công việc, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thi công. 2. Đánh giá về năng lực, nhân lực và thiết bị thi công. 3. Đánh giá về tuần tự thi công các phương pháp thăm dò, trình tự thi công các hạng mục được giám sát. Chương II. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT 1. Khối lượng thực hiện và kết quả giám sát đối với từng hạng mục công việc của đơn vị thi công thực hiện. Đánh giá về tiến độ, khối lượng thực hiện, chất lượng thi công, khối lượng tài liệu thu thập, chất lượng tài liệu thu thập của từng hạng mục công việc nêu trên theo quy định của đề án và các quy chế, quy phạm hiện hành. Lập bảng tổng hợp khối lượng các hạng mục công việc đã giám sát, có danh mục kèm theo ghi rõ những hạng mục, khối lượng đạt yêu cầu chất lượng; những hạng mục, công trình, khối lượng thi công không đạt yêu cầu chất lượng (nguyên nhân). 2. Đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công. 3. Đánh giá công tác bảo vệ tài nguyên k hoán g sản, bảo vệ môi trường trong và sau thi công. 4. Đánh giá sự sai khác so với đề án, nguyên nhân. 5. Đánh giá kết quả giám sát (Thủ trưởng đơn vị thực hiện giám sát, tổ trưởng tổ giám sát tự đánh giá về kết quả giám sát, tính trung thực, khách quan và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám sát). KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Đánh giá chung về kết quả đạt được. - Kiến nghị về các vấn đề còn tồn tại. HỒ SƠ KÈM THEO 1. Nhật ký giám sát, các tài liệu thu thập trong quá trình giám sát (ảnh); 2. Biên bản giám sát; 3. Báo cáo giám sát các kỳ, đợt...; 4. Các văn bản pháp lý; các văn bản kiểm tra của cơ quan quản lý; 5. Hồ sơ lý lịch các thành viên giám sát;