454/BXD-QLN

Công văn 454/BXD-QLN báo cáo tình hình triển khai dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 454/BXD-QLN V/v báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên. Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011 Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an Sau gần 02 năm triển khai thực hiện, Chương trình nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ đã đạt được kết quả hết sức tích cực. Nhiều khối nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng kịp đón các học sinh vào ở trong dịp khai giảng năm học mới 2010 và 2011. Để Chương trình đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục như đã dự kiến, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai một số nội dung công việc sau: 1. Khẩn trương báo cáo việc phân bổ và giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 cho các dự án nhà ở sinh viên trên địa bàn. Tập trung nguồn vốn đã được phân bổ để hoàn thành các hạng mục đang triển khai nhằm đưa dự án, hạng mục công trình vào hoạt động và sử dụng, không khởi công các hạng mục mới; kiểm tra, rà soát tình hình triển khai để đánh giá những việc còn tồn tại, đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm 2011; tổ chức nghiệm thu khối lượng, chất lượng, hoàn thiện hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và kiểm toán công trình theo các quy định hiện hành, tránh lãng phí, thất thoát; 2. Tổ chức xây dựng mô hình quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp” và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm việc khai thác, sử dụng ổn định và lâu dài; 3. Rà soát, tổng hợp và báo cáo (theo Biểu số 01 kèm theo văn bản này) chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của dự án tại các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục (chỉ tính các chi phí này cho các hạng mục trong dự án đã được triển khai đầu tư xây dựng) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2011; 4. Vào ngày mùng 10 hàng tháng, lập báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và công tác giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ (theo Biểu mẫu số 02 kèm theo văn bản này) để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 5. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trên địa bàn để tổng hợp và chuẩn bị báo cáo số lượng học sinh, sinh viên có nhu cầu về nhà ở đến năm 2015 và 2020. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra tiến độ thực hiện, chất lượng công trình cũng như công tác giải ngân, thanh quyết toán của từng dự án. Trên đây là một số đề nghị của Bộ Xây dựng về việc triển khai các dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. (Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, điện thoại 04.39746477, fax 04.38215208). Nơi nhận: - Như­ trên; - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c) - BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Sở Xây dựng các tỉnh (để biết); - L­ưu: VP, QLN (2b); KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trần Nam FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN