1764/QĐ-UBND

Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, hạng mục: Khối hành chính nghiệp vụ do tỉnh Quảng Trị ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176 4 /QĐ-UBND Qu ả ng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 201 7 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRI Ệ U HẢI, HẠNG MỤC: KHỐI HÀNH CHÍNH NGHIỆP VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; C ă n cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, hạng mục: Khối hành chính nghiệp vụ; Căn cứ Báo cáo số 197/BC-SKH-TĐ ngày 15/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, hạng mục: Kh ố i hành chính nghiệp vụ; Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải tại Tờ trình số 76/TTr-BVĐKKVTH ngày 26/5/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, hạng mục: Kh ố i hành chính nghiệp vụ, với các nội dung theo phụ lục đính kèm. Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /. Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VT, VX TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Thức KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRIỆU HẢI, HẠNG MỤC: KHỐI HÀNH CHÍNH NGHIỆP VỤ (Kèm th eo Quyết định 1764 /QĐ-UBND ngày 28 /6/2017 của UBND tỉnh) TT Tên gói th ầ u Giá gói th ầ u (nghìn đ ồ ng) Nguồn vốn Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Thi công xây lắp công trình 7.590.309 Ngân sách tỉnh Đấu thầu rộng rãi trong nước. Một giai đoạn, một túi hồ sơ Quý III/2017 Trọn gói 700 ngày 2 Tư v ấ n lập HSMT và đánh giá HSDT 15.715 Chỉ định th ầ u quy trình rút gọn Quý III/2017 Trọn gói 15 ngày 3 Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT 6.700 Chỉ định thầu quy trình rút gọn Quý III/2017 Trọn gói 10 ngày 4 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 183.674 Chỉ định thầu quy trình rút gọn Quý III/2017 Trọn gói Theo thời gian thi công xây dựng 5 Tư vấn quản lý dự án 157.349 Chỉ định thầu quy trình rút gọn Quý III/2017 Trọn gói Theo thời gian thực hiện dự án 6 Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình 54.065 Chỉ định thầu quy trình rút gọn Quý III/2017 Trọn gói Theo thời gian thi công xây dựng 7 Bảo hiểm công trình 13.715 Chỉ định thầu quy trình rút gọn Quý III/2017 Trọn gói Theo thời gian thi công + bảo hành Tổng giá gói thầu 8.021.527 Ghi chú: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo nguồn vốn được bố trí, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công .