140/KH-UBND

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2016 thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2018 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/KH-UBND Cần Thơ, ngày 19 tháng 12 năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông; Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Cần Thơ đến năm 2020; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020; Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định quản lý, sử dụng mạng cáp treo thông tin; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch Thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018, cụ thể như sau: A. MỤC TIÊU - YÊU CẦU I. MỤC TIÊU 1. Từng bước ngầm hóa cáp viễn thông và hệ thống lưới điện, kết hợp thực hiện đồng bộ các chương trình chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới hiện đại, nâng cao chất lượng mỹ quan đô thị. 2. Phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại, bền vững, sử dụng chung, đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ băng rộng, hội tụ đa dịch vụ với chất lượng tốt, giá cước hợp lý theo cơ chế thị trường, góp phần thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020. II. YÊU CẦU 1. Thí điểm ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông đồng bộ với các công trình hạ ngầm cáp điện lực và cáp chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố theo quy hoạch đề án ngầm hóa mạng lưới điện , viễn thông đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; ưu tiên thực hiện tại khu vực trung tâm thành phố, khu hành chính, thương mại và tại các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường chính nối các quận nội thành và huyện ngoại thành. Trong đó, thí điểm ngầm hóa cáp viễn thông đạt tỷ lệ từ 20 - 30% tại các tuyến đường chính của khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. 2. Đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông của thành phố theo hướng hiện đại, đúng với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại thành phố Cần Thơ đến năm 2025; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đảm bảo an toàn thông tin và mỹ quan đô thị. B. NỘI DUNG THỰC HIỆN I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN HẠ NGẦM CÁP VIỄN THÔNG 1. Các đơn vị là chủ đầu tư cơ sở hạ tầng ngầm cáp viễn thông a) Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp, chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới, công trình giao thông, các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm hạ ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ ngầm cáp điện lực và cáp chiếu sáng công cộng phù hợp với quy hoạch. b) Các đơn vị sở hữu cáp thông tin căn cứ kế hoạch, lộ trình các tuyến đường phải ngầm hóa công trình hạ tầng kỹ thuật và Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của thành phố để lập kế hoạch chi tiết ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn theo quy định. c) Nhà thầu xây lắp thực hiện hạ ngầm các tuyến cáp thông tin phải bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ công trình, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường. d) Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chủ sở hữu của hệ thống đường ống, đường dây, đường cáp đi nổi, tiến hành thu hồi các cột, đường dây, cáp đi nổi không sử dụng. Cơ quan quản lý về xây dựng tại địa phương có trách nhiệm kiểm tra việc thu hồi này. đ) Các tổ chức và cá nhân khai thác, sử dụng đường ống, đường dây, đường cáp đi nổi trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp, tham gia và đóng góp kinh phí thực hiện việc hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân thành phố. 2. Nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ngầm cáp viễn thông a) Vốn từ các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp triển khai hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố và các tổ chức, đơn vị tham gia đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và các nguồn vốn hợp pháp khác (vốn ODA, nguồn vốn khác). b) Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp không đầu tư cơ sở hạ tầng ngầm phải thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của các tổ chức, đơn vị đã tham gia đầu tư để triển khai cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc xác định giá thuê cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông được quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 3. Nguyên tắc thi công a) Việc hạ ngầm cáp thông tin các tuyến phố phải được thực hiện đến tận nhà thuê bao và có thể sử dụng một trong các hình thức sau: Cống, bể kỹ thuật; hào và tuy nen kỹ thuật. b) Ưu tiên thiết kế, thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông trên vỉa hè, hạn chế thi công dưới lòng đường. c) Việc thiết kế, xây dựng thi công hạ ngầm cáp viễn thông phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ để bố trí, lắp đặt các đường dây, cáp, đường ống; đảm bảo an toàn, mỹ quan và thuận tiện cho công tác vận hành, khai thác. d) Phối hợp thực hiện thi công đồng bộ khi ngành viễn thông, điện lực, cáp chiếu sáng công cộng, công trình giao thông và thoát nước đô thị có kế hoạch hạ ngầm cáp trên cùng tuyến công trình. đ) Thống nhất phương án đấu thầu và giám sát thi công chung công trình nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chuyên môn kỹ thuật triển khai thi công các công trình ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực. e) Thực hiện đào đường, vỉa hè, tái lập mặt bằng thi công ngầm hóa cáp viễn thông theo đúng các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Nguyên tắc lập kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông a) Đối với hồ sơ thiết kế - Tuân thủ quy hoạch đô thị, không gian xây dựng ngầm đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Bảo đảm an toàn cho người, công trình lân cận và an toàn chung cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan. - Tuân thủ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại công trình, bảo đảm tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật. - Bảo đảm sự kết nối, bố trí đồng bộ đường ống, đường dây, thiết bị, cáp dẫn đến thuê bao, phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung và phải có quy trình vận hành, sử dụng, quy định bảo trì công trình phù hợp. - Bảo đảm sự tính toán, dự báo nhu cầu sử dụng đường dây, đường ống kỹ thuật để xác định quy mô hào kỹ thuật hoặc cống bể phù hợp với kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị. - Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ với các đơn vị, công trình khác để tiết kiệm kinh phí trong đầu tư xây dựng và tránh việc đào đường, vỉa hè nhiều lần . - Có chế độ ưu tiên đối với các đơn vị an ninh, quân đội và công an phục vụ điều hành các công tác an ninh quốc phòng. b) Đối với quá trình thực hiện - Sau khi được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư công trình hạ ngầm cáp viễn thông có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan tối thiểu 60 ngày trước khi bắt đầu thi công để đảm bảo các đơn vị có liên quan đủ thời gian chuẩn bị kế hoạch, nhân sự, nguồn vốn thực hiện. - Đảm bảo tất cả đơn vị viễn thông, điện lực và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan nhận được đầy đủ các văn bản thực hiện hạ ngầm cáp và có văn bản xác nhận của các đơn vị này. - Thông báo, biên bản cuộc họp phải đính kèm với danh sách đại diện tham dự cuộc họp. - Nội dung đăng ký, ý kiến, khiếu nại về hạ tầng ngầm của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của từng đơn vị. II. YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG HẠ NGẦM CÁP VIỄN THÔNG 1. Thực hiện đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông - QCVN 33:2011/BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8700:2011 về cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8699:2011 áp dụng cho mạng viễn thông - ống nhựa dùng cho các tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật và các quy định khác. 2. Thực hiện đào đường, vỉa hè, tái lập mặt đường thi công ngầm hóa cáp viễn thông đúng theo các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 3. Việc thiết kế, xây dựng thi công hạ ngầm cáp viễn thông phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ để bố trí, lắp đặt các đường dây, cáp, đường ống bảo đảm bảo an toàn, mỹ quan và thuận tiện cho công tác vận hành, khai thác. 4. Tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, kế hoạch hạ ngầm và hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật của các ngành có liên quan. 5. Bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho công trình và các công trình lân cận; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác, vận hành của các công trình lân cận cũng như các hệ thống, công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô thị. 6. Đối với các tuyến đường, phố có bề rộng vỉa hè Bh ≥ 5,0m phải thiết kế hào kỹ thuật để hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đối với các tuyến đường, phố có lộ giới L ≥ 20,0m, có bề rộng vỉa hè Bh ≥ 5,0m nhưng vướng nhiều công trình ngầm, công trình nổi không thể bố trí hệ thống hào kỹ thuật hoặc có bề rộng vỉa hè 2,0m ≤ Bh< 5,0m phải thiết kế cống, bể kỹ thuật để hạ ngầm các đường dây, đường cáp thông tin viễn thông, cáp truyền hình và thiết kế ống riêng để hạ ngầm cáp điện lực, cáp chiếu sáng. 7. Khi thiết kế tuy nen, hào; cống, bể kỹ thuật, đơn vị thiết kế phải phối hợp, thỏa thuận với các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành; đáp ứng không gian ngầm cho sự phát triển của các công trình này trong tương lai, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. 8. Tuyến cống bể dưới lòng đường, đi sát về một bên lề đường; đối với đường một chiều, chọn lề bên tay phải theo hướng đi đường một chiều. 9. Khi thiết kế mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các tuyến hầm cáp, hố cáp, cống cáp và khi điều kiện địa hình, không gian cho phép, phải thực hiện ngầm hóa đến tận nhà thuê bao. 10. Độ sâu lắp đặt cống cáp tính từ đỉnh của lớp cống cáp trên cùng đến mặt đất phải đảm bảo quy định sau: a) Dưới lòng đường tối thiểu là 0,7m. b) Dưới vỉa hè hoặc giải đất phân cách đường một chiều tối thiểu là 0,5m. c) Các đơn vị có cáp thông tin phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng đối với từng hệ thống của đơn vị mình. III. QUẢN LÝ SAU KHI NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG 1. Quản lý cơ sở hạ ngầm khi đưa vào sử dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật. 2. Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 3. Nguyên tắc xác định giá thuê cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông a) Các đơn vị viễn thông có trách nhiệm tham gia phối hợp và đóng góp kinh phí để thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông của đơn vị. b) Nguyên tắc xác định giá thuê cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông căn cứ trên giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm thực hiện theo Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. c) Các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm viễn thông thỏa thuận, ký hợp đồng nguyên tắc và chấp thuận cho các đơn vị phục vụ công tác quốc phòng, an ninh được sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông ngầm để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình sử dụng chung, an toàn và mỹ quan đô thị khi triển khai thi công đồng bộ ngầm hóa cáp điện lực và cáp viễn thông. Sau khi có hướng dẫn cụ thể quy định miễn giảm giá thuê hạ tầng, việc tính chi phí và thu hồi chi phí sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 4. Công tác phối hợp xử lý sự cố của Tổng đài 119 Các doanh nghiệp viễn thông bố trí nhân sự phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý và cập nhật kết quả xử lý sự cố theo quy trình trên phần mềm quản lý hệ thống của Tổng đài 119 đối với công trình hạ tầng viễn thông ngầm cáp viễn thông và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các sự cố do hệ thống viễn thông của đơn vị gây ra. IV. KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đầu tư và p hối hợp hạ ngầm cáp viễn thông tại 24 tuyến công trình (18 tuyến đường và 06 khu dân cư, khu đô thị). Danh mục các công trình ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2016 - 2018 có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình phối hợp thi công của các ngành khác và điều kiện thực tế triển khai. (Đính kèm Phụ lục Danh mục công trình ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2016 - 2018) V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Thông tin và Truyền thông a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành ban hành văn bản hướng dẫn quy trình phối hợp hạ ngầm mạng cáp viễn thông trên địa bàn thành phố. b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị chủ đầu tư ban hành danh mục các tuyến đường dự kiến triển khai hạ ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ ngầm cáp điện lực trên địa bàn thành phố theo từng năm phù hợp với thực tế đăng ký, triển khai thi công của các đơn vị. c) Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hạ ngầm mạng cáp viễn thông, thỏa thuận tuyến với các ngành liên quan trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và đơn vị có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng công trình hạ ngầm cáp viễn thông theo quy định pháp luật. đ) Xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý bưu chính viễn thông và ứng dụng công nghệ GIS theo chuẩn thống nhất vào công tác quản lý bưu chính viễn thông thành phố, tạo môi trường tác nghiệp điện tử trong việc cập nhật, cung cấp thông tin về hạ tầng viễn thông ngầm giữa các sở, ban ngành và doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố. e) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp xây dựng hệ thống tiếp nhận, giải đáp thông tin và cung cấp dịch vụ công thành phố qua Tổng đài 119, đảm bảo quá trình tiếp nhận phản ảnh của người dân về công tác ngầm hóa và xử lý các sự cố về mạng cáp thông tin được kịp thời, nhanh chóng. g) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng tháng; định kỳ 6 tháng và hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 2. Sở Công Thương a) Phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ trong việc lập, thẩm định kế hoạch ngầm hóa cáp điện lực và cung cấp cho các sở chuyên ngành để phối hợp thực hiện cùng lúc với kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông. b) Phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và đơn vị có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng các công trình hạ ngầm cáp điện lực, đảm bảo phối hợp cùng lúc với công trình hạ ngầm cáp viễn thông. 3. Sở Giao thông vận tải a) Công bố danh mục các tuyến đường cấm đào, kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông trước tháng 6 hàng năm để các đơn vị viễn thông và điện lực chủ động phối hợp điều chỉnh hướng tuyến, bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng ngầm viễn thông và điện lực. b) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong việc chấp thuận, cấp phép đối với các dự án xây dựng hệ thống hạ ngầm cáp viễn thông, cáp điện lực đảm bảo quy hoạch chuyên ngành và các quy định khác của ngành giao thông; chủ trì tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, lấy ý kiến thỏa thuận với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các ngành khác để cấp phép, gia hạn đào đường, vỉa hè cho các đơn vị chủ đầu tư sau khi các đơn vị đã trình đầy đủ hồ sơ triển khai thi công các công trình ngầm viễn thông và điện lực. c) Chỉ đạo các Khu Quản lý giao thông đô thị phối hợp xây dựng kế hoạch ngầm hóa đồng bộ hệ thống chiếu sáng công cộng với các công trình ngầm hóa cáp viễn thông và cáp điện lực; trường hợp kế hoạch đầu tư công trình hạ ngầm cáp chiếu sáng công cộng không đảm bảo điều kiện ngầm hóa đồng bộ với cáp viễn thông, cáp điện lực phải báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố. d) Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện và các sở, ban ngành thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi triển khai đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng theo Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm. đ) Không thực hiện việc cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông khi chưa có văn bản thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông. e) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi công công trình trong phạm vi quỹ đất dành cho xây dựng công trình giao thông, đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông. g) Phối hợp với các sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc giải quyết khiếu nại, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ ngầm cáp điện lực theo quy định. 4. Sở Xây dựng a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn xây dựng đối với các dự án xây dựng hạ tầng ngầm cáp viễn thông, đảm bảo quy hoạch chuyên ngành và các quy định khác của ngành xây dựng. b) Phối hợp lấy ý kiến của Sở Thông tin và T ruyền thông về công trình viễn thông ngầm khi thiết kế các đề án quy hoạch liên quan đến công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. c) Tổ chức quản lý, cập nhật dữ liệu, cung cấp thông tin về quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm của thành phố cho Sở Thông tin và Truyền thông và chủ đầu tư biết , đảm bảo phối hợp triển khai việc hạ ngầm cáp viễn thông phù hợp với quy hoạch. 5. Sở Tài chính a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan xác định giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo đúng quy định trong quý I năm 2017 . b) Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị có liên quan thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí thu được từ việc cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. 6. Ủy ban nhân dân quận, huyện a) Xây dựng quy hoạch ngầm hạ tầng viễn thông vào các đồ án quy hoạch khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn quận; đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi triển khai đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng theo Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm. b) Thông báo kế hoạch cải tạo chỉnh trang vỉa hè, sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông trước tháng 6 hàng năm cho Sở Thông tin và Truyền thông và các sở chuyên ngành làm căn cứ hướng dẫn chủ đầu tư các dự án xây dựng kế hoạch hạ ngầm cáp phù hợp, đồng bộ với tiến độ thi công các dự án. c) Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương của thành phố trước và trong thực hiện kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông tại khu vực do địa phương quản lý. d) Không thực hiện việc cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn quận, huyện khi chưa có văn bản thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông. đ) Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị vi phạm quy định về treo cáp, thu hồi cáp không đúng quy định trên các tuyến đường sau khi thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông theo quy định. e) Phối hợp các sở chuyên ngành trong việc giải quyết khiếu nại, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng các công trình hạ ngầm cáp viễn thông. 7. Các đơn vị chủ đầu tư hoặc các đơn vị quản lý, vận hành, sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông a) Đảm bảo công tác chuẩn bị hồ sơ, thi công đào lấp đường, vỉa hè theo đúng quy chuẩn và các quy định, hướng dẫn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. b) Đảm bảo việc bố trí cho các tổ chức , cá nhân có nhu cầu được sử dụng chung hạ tầng ngầm viễn thông. c) Phối hợp với đơn vị quản lý, sở hữu hệ thống cột, cáp treo để tiến hành thu hồi cáp viễn thông (kể cả cáp vô chủ) theo quy định. d) Tiến hành thống kê, cập nhật, quản lý các hồ sơ dữ liệu về hiện trạng các công trình ngầm được xây dựng mới. đ) Cung cấp dữ liệu (bản vẽ và file điện tử) về công trình hạ ngầm cáp viễn thông cho Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan trong vòng 90 ngày kể từ ngày công trình được đưa vào sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; cập nhật hồ sơ, thông tin hệ thống ngầm cáp viễn thông trên Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý bưu chính viễn thông và ứng dụng công nghệ (GIS) theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông. e) Đối với dữ liệu công trình ngầm phục vụ mục đích an ninh - quốc phòng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. g) Chịu trách nhiệm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình; đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông. 8. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ a) Thực hiện kế hoạch và phân kỳ giai đoạn thực hiện việc hạ ngầm cáp điện lực kết hợp hạ ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2016 - 2018 theo kế hoạch ngầm hóa đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm cáp viễn thông tổ chức phương án đấu thầu và giám sát thi công công trình nhằm đảm bảo tiến độ thi công và yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật khi triển khai chung các công trình ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực. c) Đối với các dự án kết hợp việc hạ ngầm cáp điện và cáp viễn thông, các đơn vị thi công phải có đầy đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng. d) Phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công hạ ngầm cáp viễn thông treo trên cột điện khi có yêu cầu của chủ đầu tư công trình, đảm bảo an toàn điện trong khi thi công. 9. Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông a) Thực hiện hạ ngầm và thu hồi cáp treo theo quy trình ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị trì hoãn việc triển khai hạ ngầm cáp phải tự chịu trách nhiệm khi đơn vị chủ đầu tư tiến hành cắt cáp, thu hồi trụ điện . b) Xây dựng kế hoạch vận hành, đấu nối chuyển mạng cho hệ thống của đơn vị sau khi được ngầm hóa. c) Thực hiện quyền và trách nhiệm đối với chủ sở hữu hoặc với đơn vị quản lý vận hành theo hợp đồng sử dụng đã ký kết; có trách nhiệm phối hợp kịp thời với đơn vị quản lý vận hành và các đơn vị có liên quan tham gia xử lý sự cố. d) Cập nhật hồ sơ, thông tin tuyến cáp viễn thông trên Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý bưu chính viễn thông và ứng dụng công nghệ (GIS) theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông. đ) Đối với các tuyến đường đã được hạ ngầm cáp viễn thông, các đơn vị viễn thông không được xây dựng hệ thống cáp viễn thông treo nổi. 10. Các đơn vị hạ tầng kỹ thuật khác (chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, cấp thoát nước, nước sạch, phòng cháy chữa cháy,…) a) Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện các thủ tục, quy trình cần thiết để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án hạ ngầm liên quan đến đơn vị để nâng cao việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm. b) Phối hợp chặt chẽ các công trình của các ngành khi tham gia thi công chung . Trên đây là Kế hoạch Thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, các địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời theo đúng quy định./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Tâm PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 (Kèm theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018) STT Khu vực, tuyến cáp Thời gian thực hiện Đơn vị thực hiện Nguồn vốn thực hiện I Quận Ninh Kiều 1 Đường Hòa Bình 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 2 Đường Trần Hưng Đạo 2017 Viettel Cần Thơ Doanh nghiệp 3 Đường Nguyễn Trãi 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 4 Đường Nguyễn Văn Cừ 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 5 Đường Mậu Thân 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 6 Đường Lê Lợi 2017 Viettel Cần Thơ Doanh nghiệp 7 Đường Hùng Vương 2017 Viettel Cần Thơ Doanh nghiệp 8 Đường Hai Bà Trưng 2016 - 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 9 Đường Ngô Quyền 2018 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 10 Đường Phan Đình Phùng 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 11 Đường Quang Trung - Cầu Quang Trung (đơn nguyên 2) 2016 - 2018 VNPT Cần Thơ ODA 12 Đường Lý Tự Trọng 2018 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 13 Đường Phan Văn Trị 2018 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 14 Đường và cầu Trần Hoàng Na 2016-2018 VNPT Cần Thơ ODA II Quận Bình Thủy 15 Đường Cách Mạng Tháng Tám 2018 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 16 Đường Võ Văn Kiệt 2018 Viettel Cần Thơ Doanh nghiệp 17 Đường Lê Hồng Phong 2018 Viettel Cần Thơ Doanh nghiệp 18 Đường nối Cách Mạng Tháng Tám - đường tỉnh 918 2016 - 2018 Viettel Cần Thơ ODA III Quận Cái Răng 19 Khu dân cư lô 3A (Hưng Phú) 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 20 Khu tái định cư phường Hưng Phú (lô 3B) 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 21 Khu dân cư lô 20 (Phú An) 2018 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 22 Khu dân cư lô 8B (Nam Long) 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 23 Khu dân cư lô 8C (Nam Long) 2017 VNPT Cần Thơ Doanh nghiệp 24 Khu dân cư lô 11D (Long Thịnh) 2018 Viettel Doanh nghiệp