3532/KH-UBND

Kế hoạch 3532/KH-UBND năm 2016 ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2016-2017 do tỉnh Long An ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 3532/KH-UBND Long An , ngày 08 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2017 Thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 . UBND tỉnh xây dựng kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2016 - 2017, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU C Ầ U - Ngầm hóa cáp viễn thông tại các tuyến đường trọng điểm, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, cùng các ngành và thành phố Tân An thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 02-NQ/T U ngày 14/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. - Đảm bảo thực hiện đúng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. - Từng bước xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông và đảm bảo an toàn giao thông. - Thực hiện hoàn thành khối lượng đúng tiến độ đề ra; tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; hạn chế gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của nhân dân. II. NỘI DUNG TH Ự C HIỆN 1. Xây dựng hạ tầng ngầm và hạ ngầm cáp viễn thông tại 03 tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An với tổng chiều dài 3.400 mét, cụ thể: - Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, chiều dài 1.900 mét (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Văn Nam). - Tuyến đường Châu Thị Kim, chiều dài 800 mét (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Huỳnh Hữu Thống). - Tuyến đường Nguyễn Thông, chiều dài 700 mét (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Trần Văn Nam). 2. Nguồn vốn: - Xây dựng hạ tầng ngầm: Từ nguồn vốn của các doanh nghiệp viễn thông và nguồn vốn xã hội hóa. - Hạ ngầm cáp viễn thông: Từ nguồn vốn của các đơn vị, doanh nghiệp có cáp treo trên cột tại 03 tuyến đường nêu trên. 3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2017. III. T Ổ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch này đúng theo quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh. - Phân kỳ chi tiết để thực hiện, đảm bảo hoàn thành toàn bộ khối lượng trước ngày 31/12/2017. - Thực hiện nhiệm vụ điều phối, chủ trì tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. - Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức hiệp thương giá thuê hạ tầng ngầm cáp viễn thông theo quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông. 2. Sở Công Thương, Sở Xây dựng - Chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Điện lực Long An, Công ty cổ phần cấp nước Long An phối hợp xử lý hạ tầng ngành điện, cấp nước để tạo mặt bằng thi công hạ tầng ngầm cáp viễn thông. - Tham gia thông qua thiết kế bản vẽ thi công. 3. Sở Tài chính Tiếp nhận văn bản thông báo đăng ký giá của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng ngầm; chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý chuyên ngành xem xét, kiểm tra tính hợp lý, h ợ p pháp của thông báo đăng ký giá thuê, gửi 01 bản sao thông báo đăng ký giá thuê về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Kinh tế xây dựng) và Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông. 4. UBND thành phố Tân An - Hướng dẫn, hỗ trợ và cấp phép thi công, khoan, cắt đường cho chủ đầu tư theo thẩm quyền. Chủ trì tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng trong quá trình thi công. Chỉ đạo C ô ng ty cổ phần Đô thị Tân An phối hợp xử lý hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh để tạo mặt bằng thi công hạ tầng ngầm cáp viễn thông. - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng ngầm, đơn vị treo cáp, đơn vị sở hữu cột đúng theo quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh. - Kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn giao thông, sinh hoạt của người dân trong quá trình thi công. 5. Công ty Điện lực Long An, Công ty cổ phần cấp nước Long An, Công ty Cổ phần Đô thị Tân An Phối hợp tích cực với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong xử lý hạ tầng, cơ sở vật chất do doanh nghiệp quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thi công xây dựng hạ tầng ngầm cáp viễn thông. 6. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An - Đăng tải các nội dung có liên quan đến kế hoạch này theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông. - Tuyên truyền việc xây dựng hạ tầng ngầm cáp viễn thông tại 03 tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Châu Thị Kim và Nguyễn Thông trên địa bàn thành phố Tân An để nhân dân biết, thông suốt và đồng thuận. 7. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng ngầm cáp viễn thông - Thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND t ỉ nh. - Phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, UBND thành phố Tân An và các đơn vị, doanh nghiệp quản lý hạ tầng khác; đảm bảo an toàn giao thông, sinh hoạt của người dân và bảo vệ an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất hiện có trong quá trình thi công. - Thực hiện đúng theo phân kỳ chi tiết của Sở Thông tin và Truyền thông, đảm bảo hoàn thành khối lượng đúng tiến độ. 8. Các đơn vị có cáp treo trên cột, đơn vị s ở hữu cột. - Thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh - Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng ngầm; thực hiện đúng theo phân kỳ chi tiết của Sở Thông tin và Truyền thông, đảm bảo hoàn thành khối lượng đúng tiến độ. Trên đây là kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Tân An, Giám đốc các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này đạt hiệu quả./. Nơi nhận: - TT. TU, TT. HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND t ỉ nh; - Các sở ngành: TT&TT; Công Thương; Xây dựng; Tài chính; GTVT; Công an t ỉ nh; BCH Quân sự tỉnh; UBND thành phố Tân An; - Các doanh nghiệp: Công ty Điện lực Long An; Công ty CP cấp nước Long An; Công ty CP Đô thị Tân An; VNPT Long An; Viettel Long An; VTV cab Long An; SCTV Long An; FPT Long An; - Báo Long An; Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; - Phòng: TH+KT1+KT2+KGVX; -Lưu: VT, STTTT, LTh. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Văn Liên