13895/BTC-ĐT

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13895/BTC-ĐT V/v Tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 11 tháng, ước thực hiện 12 tháng kế hoạch năm 2022 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022 K í nh gửi: Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022; Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách tr ung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 10/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 11 tháng, ước thực hiện 12 tháng kế hoạch năm 2022 như sau: I. Kế hoạch và tình hình phân bổ kế hoạch vốn: 1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022 là 699.679,070 đồng (1) (vốn trong nước là 659.437,128 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40.241,94 tỷ đồng) . Trong đó: Kế hoạch vốn đã giao là 699.464,656 tỷ đồng (vốn trong nước là 659.437,128 tỷ đ ồ ng, v ố n nước ngoài là 40.027,528 tỷ đ ồ ng) ; kế hoạch vốn chưa giao là 214,414 tỷ đồng (vốn nước ngoài). Cụ thể như sau: 1.1. Kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là 51.752,637 tỷ đồng , trong đó: vốn trong nước là 46.310,696 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5.441,942 tỷ đồng. 1.2 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2022 là 647.712,019 tỷ đồng (vốn trong nước là 613.126,433 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 34.800 tỷ đồng) , trong đó: 1.2.1. Kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 580.046,834 tỷ đồn g (2) (bao gồm: v ố n NSTW là 275.940,939 tỷ đồng, vốn NSĐP là 304.105,895 tỷ đồng) , trong đó: a) Vốn trong nước là 545.461,248 tỷ đồng (đã bao gồm 38.155,353 t ỷ đồng bổ sung từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội) . Trong đó: - Các Bộ, cơ quan trung ương là 124.372,187 tỷ đồng; - Các địa phương là 421.089,061 tỷ đồng; trong đó: + Vốn cân đối ngân sách địa phương là 304.105,895 tỷ đồng. + Vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 92.983,166 tỷ đồng. + Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) là 24.000,000 tỷ đồng (đã bao gồm 16.000 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2021 theo Nghị quyết số 34/2021/QH15) b) Vốn nước ngoài là 34.585,586 tỷ đồng (trong đó: các Bộ, cơ quan trung ương là 11.809,919 tỷ đồng; các địa phương là 22.775,667 tỷ đồng) . 1.2.2. Kế hoạch vốn nước ngoài chưa được Thủ tướng Chính phủ giao là 214,414 tỷ đồng (3) . 1.2.3. Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 67.665,185 tỷ đồng. 2. Tình hình triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm) 2.1. Kế hoạch vốn đã triển khai phân bổ chi tiết: Tổng số vốn đã phân bổ là 624.448,641 tỷ đồng , đạt 107,65% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (580.046,834 tỷ đồng) . Trong đó, các địa phương giao tăng so với số k ế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 67.665,185 tỷ đồng. (Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng là 67.665,185 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân b ổ là 556.783,456 tỷ đồng, đạt 95,99% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao) . Trong đó: - Vốn NSTW là 275.124,151 tỷ đồng, đạt 99,70% kế hoạch vốn Qu ố c hội, Thủ tướng Chính phủ giao (214.200 tỷ đồng). Bao gồm: + Vốn trong nước là 216.802,470 tỷ đồng, đạt 99,75% kế hoạch ( trong đó , vốn Chương trình MTQG là 24.000,000 tỷ đồng, chiếm 100,00% kế hoạch) . + Vốn nước ngoài là 34.321,681 tỷ đồng, đạt 99,24% kế hoạch. - Vốn cân đối NSĐP là 349.324,490 tỷ đồng, đạt 114,87% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính ph ủ giao (304.105,895 tỷ đồng). 2.2. Kế hoạch vốn chưa được triển khai phân bổ: Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 23.263,378 tỷ đồng, chiếm 4,01% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn trong nước là 22.999,473 tỷ đồng (vốn NSTW là 816,788 tỷ đồng, vốn cân đối NSĐP là 22.446,590 tỷ đồng) , vốn ngoài nước là 263,905 tỷ đồng. Cụ thể như sau: - Bộ, cơ quan trung ương: số vốn chưa phân bổ là 816,788 tỷ đ ồ ng, chiếm 0,60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 552,883 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 263,905 tỷ đồng) . - Các địa phương: số vốn chưa phân bổ là 22.446,590 tỷ đồng, chiếm 5,06% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó: vốn cân đối NSĐP là 22.446,590 tỷ đồng, chiếm 7,38% kế hoạch v ố n cân đối NSĐP Thủ tướng Chính phủ giao) . (Chi tiết theo Phụ lục 1 A, Phụ lục 1B đính kèm) 2.3. Nguyên nhân của việc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn: a) Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm v ố n Chương trình MTQG): Có 04/52 Bộ chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, một số Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: Ủy ban Dân tộc (97,59%); Bộ Công Thương 4 9,28%) (Chi tiết theo Phụ lục số 01A đính kèm) . Nguyên nhân là do: Một số bộ, cơ quan trung ương đang đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. b) Đối với nguồn vốn cân đối ng â n sách địa phương: Có 53/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối NSĐP tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 02/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. (Chi tiết theo Phụ lục s ố 01B đính kèm) . II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN: 1. Về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2022: - Tổng kế hoạch là: 699.464,656 tỷ đồng , bao gồm: kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2022 là 51.752,637 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2022 là 647.712,019 tỷ đồng. - Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2022 là 360.186,36 tỷ đồng, đạt 51,49% kế hoạch. - Ư ớc thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2022 là 468.332,99 tỷ đồng, đạt 66,96% kế hoạch. Cụ thể như sau: Đơn vị tính: tỷ đồng S TT Nội dung Tổng k ế hoạch vốn (tại thời điểm BC) Lũy kế thanh toán vốn đến h ế t 30/11/2022 Ước thanh toán đến hết 31/12/2022 Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ 1 2 3 4 5 6 7=6/3 T Ổ NG S Ố (1+2) 699.464,656 360.186,36 51,49% 468.332,99 66,96% 1 Vốn trong nước 659.437,128 349.917,12 53,06% 454.835,64 68,97% 2 Vốn nước ngoài 40.027,528 10.269,23 25,66% 13.497,35 33,72% (Chi tiết theo Phụ lục s ố 02 đ í nh kèm) 2. Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2022: - Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2022 là 20.997,82 tỷ đồng, đạt 40,57% kế hoạch (51.752,637 tỷ đồng). + Vốn trong nước là 19.743,18 tỷ đồng, đạt 42,63% kế hoạch (46.310,696 tỷ đồng). + Vốn nước ngoài là 1.254,638 tỷ đồng, đạt 23,05% kế hoạch (5.441,942 tỷ đồng). - Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2022 là 32.643,02 tỷ đồng, đạt 63,08% kế hoạch. + Vốn trong nước là 30.782,95 tỷ đồng, đạt 66,47% kế hoạch. + Vốn nước ngoài là 1.860,068 tỷ đồng, đạt 34,18% kế hoạch. 3. Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2022: 3.1. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2022 . Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2022 là 339.188,54 tỷ đồng, đạt 52,37% kế hoạch (647.712,019 tỷ đồn g (4) ) và đạt 58,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (580.046,834 tỷ đồng) (cùng kỳ năm 2021 đạt 55,75% kế hoạch và đạt 63,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao ) (5) Trong đó: + Vốn trong nước là 330.173,94 tỷ đồng (đạt 53,85% kế hoạch giao là 613.126,433 tỷ đồng) (trong đó, vốn Chương trình MTQG là 3.614,51 tỷ đ ồ ng , đạt 15,06% kế hoạch). + Vốn nước ngoài là 9.014,59 tỷ đồng (đạt 26,06% kế hoạch giao là 34.585,586 tỷ đồng). 3.2. Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2022: Ước thanh toán từ đầu năm đến 31/12/2022 là 435.689,97 tỷ đồng, đạt 67,27% kế hoạch (đạt 75,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2021 đạt 67,46% kế hoạch và đạt 77,30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (6) . Trong đó: + Vốn trong nước là 424.052,69 tỷ đồng (đạt 69,16% kế hoạch và đạt 77,74% k ế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (trong đó , vốn Chương trình MTQG là 8.355,62 tỷ đồng, đạt 34,82% kế hoạch). + Vốn nước ngoài là 11.637,28 tỷ đồng (đạt 33,65% kế hoạch). Cụ thể như sau: Đơn vị: Tỷ đồng STT Nội dung Ướ c thanh toán đ ế n 31/12/2022 Tỷ lệ ( %) thực hiện T ỷ lệ (%) thực hiện (so với KH TTCP giao) Cùng kỳ năm 2021 Số tiền Tỷ lệ (%) thực hiện Tỷ lệ (%) thực hiện so với KH TTg giao (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 ) T Ổ NG S Ố (A)+(B) (I)+( II ) 435.689,97 67,27% 75,11% 356.578,84 67,46% 77,30% VỐN TRONG NƯỚC 424.052,69 69,16% 77,74% 342.780,90 71,86% 83,66% VỐN NƯỚC NGOÀI 11.637,28 33,65% 33,65% 13.797,95 26,77% 26,77% A V Ố N NSĐP 266.910,88 71,79% 87,77% 234.744,38 72,77% 91,95% B V Ố N NSTW 168.779,09 61,16% 61,16% 121.834,46 59,14% 59,14% - Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực 160.423,47 63,68% 63,68% 121.834,46 59,14% 59,14% + Vốn trong nước 148.786,18 68,45% 68,45% 108.036,51 69,95% 69,95% + Vốn nước ngoài 11.637,28 33,65% 33,65% 13.797,95 26,77% 26,77% - Vốn Chương trình MTQG 8.355,62 34,82% 34,82% - V ố n trong nước 8.355,62 34,82% 34,82% - V ố n nước ngoài - I BỘ, CƠ QUAN TW ( 1 +2)(i+ii) 83.921,70 61,62% 61,62% 68.264,73 64,40% 64,40% 1 VỐN TRONG NƯỚC 79.293,65 63,76% 63,76% 62.706,31 70,29% 70,29% 2 VỐN NƯỚC NGOÀI 4.628,05 39,19% 39,19% 5.558,42 33,09% 33,09% i Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực 83.921,70 61,62% 61,62% 68.264,73 64,40% 64,40% Vốn trong nước 79.293,65 63,76% 63,76% 62.706,31 70,29% 70,29% Vốn nước ngoài 4.628,05 39,19% 39,19% 5.558,419 33,09% 33,09% ii V ốn Chương trình MTQG - - V ốn trong nước - - Vốn nước ngoài - - II ĐỊA PHƯƠNG (1+2) (i+ii) 351.768,28 68,77% 79,25% 288.314,11 68,23% 81,15% 1 VỐN TRONG NƯỚC 344.759,04 70,54% 81,87% 280.074,58 72,22% 87,38% 2 V Ố N NƯỚC NGOÀI 7.009,23 30,78% 30,78% 8239,53 23,71% 23,71% i Vốn NSĐP 266.910,88 71,79% 87,77% 234.744,38 72,77% 91,95% ii Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho ĐP 84.857,39 60,72% 60,72% 53.569,73 53,57% 53,57% Vốn trong nước 77.848,16 66,55% 66,55% 45.330,20 69,48% 69,48% Vốn nước ngoài 7.009,23 30,78% 30,78% 8.239,53 23,71% 23,71% ii. 1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 76.501,77 66,09% 66,09% 53.569,73 53,57% 53,57% Vốn trong nước 69.492,54 74,74% 74,74% 45.330,20 69,48% 69,48% Vốn nước ngoài 7.009,23 30,78% 30,78% 8.239,53 23,71% 23,71% ii.2 Vốn Chương trình MTQG 8.355,62 34,82% 34,82% - V ố n trong nước 8.355,62 34,82% 34,82% - Vốn nước ngoài - 3.3. Nhận xét tình hình giải ngân kế hoạch 2022: - Tỷ lệ ước giải ngân 12 tháng năm 2022 đạt 67,27% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 75,11% , th ấ p hơn so với cùng kỳ năm 2021 (77,30%); trong đó vốn trong nước đạt 77,74% (cùng kỳ năm 2021 đạt 83,66%), vốn nước ngoài đạt 33,65% (cùng kỳ năm 2021 đạt 26,77%). (Danh sách các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương xếp theo thứ tự t ỷ lệ giải ngân từ thấp đến cao theo Phụ lục s ố 05 đính kèm). - Có 12 Bộ và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Hội Nhà văn (100%), Thanh tr a Chính phủ (100%), Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam (100%), T ổ ng Liên đoàn lao động Việt Nam (99,47%), Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (92,62%), Ninh Bình (96,7%), H à Nam (94,3%), Bình Định (93,6%), Kiên Giang (90,6%), Phú Thọ (90,3%)... (Chi tiết theo Phụ lục s ố 04 đính kèm) . - Có 28/52 Bộ và 16/63 địa phương c ó tỷ lệ giải ngân đạt dưới 65%, trong đó có 17 Bộ và 07 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Một số Bộ, đị a phương nếu chưa tính phần kế hoạch năm 2022 mới được Thủ tướng Chính ph ủ giao bổ sung từ tháng 10/2022 thì tỷ lệ giải ngân sẽ đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước (67,08%) như: Đài tiếng nói Việt Nam (100%), Hội Nông dân Việt Nam (79,59%), Ngân hàng Chính sách xã hội (88,45%), Văn phòng Chính phủ (67,71%), tỉnh Sơn La (70,79%) (Chi tiết theo Phụ lục số 03 đ í nh kèm). III. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm: 1. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành Theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, tổng lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021 là 22.855,035 tỷ đồng, cụ thể: năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.660 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước đến 19/12/2022 Dự án đã giải ngân là 16.684,5 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch đã giao. 2. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông 2.1. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 - Tình hình thực hiện Dự án Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải đến thời điểm báo cáo, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật đang di dời. V ề thi công xây dựng, tổng giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đạt khoảng 34.005,59/57.756,44 tỷ đồng (58,9% giá trị hợp đồng, chậm 4,5% so với k ế hoạch). Trong đó: (i) 04 dự án hoàn thành năm 2022 sản lượng trung bình đạt 77,5% giá trị hợp đồng, chậm 8,0% so với kế hoạch; (ii) 04 dự án hoàn thành năm 2023 sản lượng trung bình đạt 59,4% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch; (iii) 02 dự án hoàn thành năm 2024 sản lượng trung bình đạt 26,2% giá trị hợp đồng, chậm 4,0% so với kế hoạch. - Tình hình bố trí kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công + Kế hoạch vốn: Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 78.461 tỷ đồng. Đến nay, đã bố tr í cho Dự án trong kế hoạch hàng năm là 48.536,2 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2022 là 16.034,398 tỷ đồng, số kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa giao kế hoạch năm cho Dự án là 29.933,702 tỷ đồng. + V ề giải ngân: Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, lũy kế s ố v ố n NSNN giải ngân đến thời điểm báo cáo là 44.618,2 tỷ đ ồ ng, đạt 91,9% tổng kế hoạch được giao; trong đó thuộc kế hoạch năm 2022 là 12.815,3 tỷ đồng, đạt 79,9% kế hoạch năm 2022 được giao. 2.2. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 - Tình hình thực hiện: Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần vào ngày 13/7/2022, trong đó giao cho các Ban QLDA thuộc bộ làm chủ đầu tư và bàn giao toàn bộ các mốc GPMB cho địa phương v à o ngày 30/6/2022 để triển khai thực hiện. Theo báo cáo của Bộ GTVT, đối với công tác xây lắp, toàn bộ 12 dự thành phần thuộc Dự án được chia thành 25 gói thầu để thực hiện chỉ định thầu theo quy định. Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó 12 gói thầu dự kiến khởi công vào trước ngày 31/12/2022 và 13 gói thầu dự kiến khởi công trước 15/01/2023. Đối với 12 gói thầu dự kiến khởi công trước 31/12/2022, đã mở thầu vào ngày 16/12/2022 và đang đánh giá, thương thảo, ký hợp đồng trước ngày 25/12/2022. V ề công tác GPMB, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác trích đo tại thực địa đạt 100% và công tác kiểm kê tài sản trên đất đạt 93,2%. Đang tích cực triển khai xây dựng khu tái định cư, lập phương án đền bù, GPMB... - Tình hình bố trí kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công: + V ề kế hoạch: Tổng Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 đã g iao cho Dự án l à 119.644,586 tỷ đ ồ ng. Trong đó: (i) Từ nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 47.168,586 tỷ đồng; (ii) Từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 72.476 tỷ đồng. Số vốn trên hiện đã được Bộ Giao thông vận tải phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và 9.521,3 tỷ đồng kế hoạch năm 2022 cho từng dự án thành phần. + V ề giải ngân: Tổng số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 5.855,8 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch năm 2022 của Dự án. 4.2. Đối với 03 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - C ần Thơ - Sóc Trăng - 03 dự án trên đ ã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 58, 59, 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022, trong đó các dự án đượ c b ố trí đầu tư từ nhiều nguồn vốn và được chia thành 10 dự án thành ph ầ n, Chính phủ xem xét phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án thành phần đi qua địa bàn. Ngày 25/7/2022, Chính phủ đã có các Nghị quyết s ố 89/NQ-CP , số 90/NQ-CP và số 91/NQ-CP để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội nêu trên. Tại Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản của 02/10 dự án thành phần; 08/10 dự án thành phần còn lại phân cấp cho các địa phương nơi có dự án đi qua làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư. - V ề nguồn vốn cho các dự án: Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các địa phương được phân cấp l à cơ quan chủ quản hoàn thiện phương án phân b ổ kế hoạch v ố n theo từng ngu ồ n vốn cho các dự án thành phần gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền. Đối với nguồn vốn thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ngày 17/12/2022, Chính phủ đã có Tờ trình số 489/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh t ế xã hội, trong đó điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng (trong đó 7.324 tỷ đồng của 03 dự án trên) từ Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh tăng tương ứng về cho các địa phương để thực hiện các dự án thành phần của các dự án đường cao tốc. Đối với nguồn vốn từ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện phương án dự kiến giao, điều chỉnh, bổ sung cho từng cơ quan chủ quản để thực hiện từng dự án thành phần để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. IV. Về tình hình thực hiện chế độ báo cáo - Tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2021), trong đó quy định: “Trước ngày 15 của tháng báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nh â n dân cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán v ố n đầu tư công h ằ ng tháng theo M ẫ u s ố 01/TTKHN và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính”. - Đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo định kỳ tình hình giải ngâ n tháng 12/2022 của 21/52 Bộ, cơ quan trung ương (7) và 55/63 địa phương (8) . VI. Về khó khăn, vướng mắc và các biện pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công - Các nguyên nhân vướng mắc làm chậm tiến độ giải ngân đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tại văn bản số 6200/BC-BKHĐT ngày 04/9/2022 về Báo cáo về tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm 2022, kết quả 06 Tổ công tác, các khó khăn, vướng m ắ c và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2022. - Ngoài ra, trong tháng 11, các Tổ công tác của Chính phủ đã thực hiện kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu công tại các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương và đã có báo cáo về tình hình thực hiện, các khó khăn vướng m ắ c gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. V. Kiến nghị của Bộ Tài chính: 1. Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục tích cực thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, Chỉ thị s ố 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 và Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022. 2. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được bổ sung từ nguồn vố n Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: - Như trên; - Phó TTgCP Lê Minh Khái (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - B ộ KHĐT; - C ổ ng TTĐTCP (để đăng tải); - Bộ trưởng (để báo cáo); - KBNN; - Cục QLN và TCĐN; - Vụ: I, NSNN, TCNH; - Cục TH và TKTC (để đăng tải lên C ổng TTĐT); - Lưu: VT, ĐT ( 8 b). BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Anh Tuấn FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN (1) Bao gồm 214,414 tỷ đồng vốn nước ngoài điều chỉnh giảm của các Bộ, địa phương theo Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022 của UBTVQH nhưng đến nay chưa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ (2) Cập nhật theo kế hoạch đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ (3) Giao cho Chính phủ báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định (4) Bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao l à 580.046,834 tỷ đồng và kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương triển khai tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 67.665,185 tỷ đồng. (5) N ế u không tính 38.155,353 t ỷ đồng vốn NSTW từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội m ớ i được Thủ tướng Chính phủ giao vào tháng 10/2022 thì tỷ lệ giải ngân đến hết 30/11/2022 đạt 55,65% kế hoạch (609.556,67 tỷ đồng) và đạt 62,59% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (541.891,481 tỷ đồng) . (6) Nếu không tính 38.155,353 tỷ đồng vốn NSTW từ nguồn v ố n Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mới được Thủ tướng Ch í nh ph ủ gia o vào tháng 10/2022 thì ước t ỷ lệ gi ả i ngân đến hết 31/12/2022 đạt 71,48% kế hoạch /609.556,67 tỷ đồng) v à đạt 80,40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (541.891 481 tỷ đồng) . (7) 21/52 Bộ, ngành đã gửi báo cáo giải ngân tháng 12/2022 gồm: Ban Quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Hội Nhà văn Việt Nam; Viện Kiểm sát nhân dân t ố i cao; Bộ Ngoại giao; Ki ể m toán nhà nước; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tòa án Nhân dân tối cao; Đài Tiếng nói Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Văn phòng Trung ương Đ ả ng; Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; Bộ Tài chính; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bộ Tài nguyên môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tòa án nhân dân t ố i cao; Đài Truyền h ì nh Việt Nam; Bộ Xây dựng. (8) 08/63 địa phương chưa gửi báo cáo giải ngân tháng 12 gồm: Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đ ắ k Lắk, Tiền Giang.