76/QĐ-UBND-HC

Quyết định 76/QĐ-UBND-HC năm 2017 phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Cải tạo thành bờ hồ sen, đường đan Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/QÐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 18 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÔNG TRÌNH CẢI TẠO THÀNH BỜ HỒ SEN, ĐƯỜNG ĐAN NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Xét Báo cáo thẩm định số 93/SKH-ĐT/TĐ ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Cải tạo thành bờ hồ sen, đường đan Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Cải tạo thành bờ hồ sen, đường đan Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, với những nội dung như sau: 1. Phần công việc đã thực hiện: STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị thực hiện (tr. Đồng) Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện Ghi chú 1 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán. Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng Lê Kiên 38,935 Trọn gói 60 ngày Giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước. 2 Tư vấn khảo sát địa chất và kiểm định công trình. Công ty CPTVKĐXD Đồng Tháp. 90,309 Trọn gói 20 ngày Tổng cộng giá trị thực hiện: 129,244 triệu đồng 2. Phần công việc không áp dụng hình thức đấu thầu: TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị thực hiện (tr.đồng) 1 Quản lý dự án. Chủ đầu tư thuê Ban QLDA chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực thực hiện 16,890 2 Tư vấn đầu tư. 29,568 3 Chi phí dự phòng. 54,836 Tổng cộng giá trị thực hiện: 101,294 triệu đồng 3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: Số TT (Số gói thầu) Tên gói thầu Giá gói thầu (tr.đồng) Hình thức đấu thầu Phương thức đấu thầu Thời gian đấu thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Tư vấn giám sát thi công xây dựng. 17,949 Chỉ định thầu Năm 2017 Trọn gói 45 ngày 2 Bảo hiểm công trình. 2,535 Chỉ định thầu Năm 2017 Trọn gói 45 ngày 3 Thi công xây dựng công trình Cải tạo thành bờ hồ sen, đường đan Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (bao gồm chi phí hạng mục chung). 900,529 Chỉ định thầu Năm 2017 Trọn gói 45 ngày Tổng cộng giá trị thực hiện: 921,013 triệu đồng Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương năm 2016, hỗ trợ thực hiện công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 4. Các nội dung Chủ đầu tư phải thực hiện khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu nêu trên: - Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, thực hiện theo nội dung các Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13/02/2012, Công văn số 184/UBND-KTN ngày 16/4/2013 và Công văn số 538/UBND-KTN ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp. - Thực hiện mục 2.5, phần III của Báo cáo thẩm định số 93/SKH-ĐT/TĐ ngày 12/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điều 2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là chủ đầu tư, tổ chức thực hiện tốt các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT, các PCT/UBND Tỉnh; - Lưu: VT, NC/KTN (BTP). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Hùng