2131/QĐ-UBND

Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2131/QĐ-UBND Hải Dương , ngày 20 tháng 7 năm 20 17 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHON NHÀ THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH PHƯỜNG BẾN TẮM, THỊ XÃ CHÍ LINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật T ổ chức CQĐP số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 1 3 ngày 26-11-2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26-10-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư q u y định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tại Báo cáo thẩm định số 846/BCTĐ-SKHĐT-TĐĐTTN ngày 27 tháng 6 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt k ế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ th ố ng cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh với các nội dung chính sau: I. CĂN CỨ LẬP K Ế HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ TH Ầ U - Quyết định số 1473/Q Đ -UBND ngày 08-6-2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh. - Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 27-4-2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh t ế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh. - Quyết định số 160/QĐ-HĐQT ngày 14-4-2017 của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc phê duyệt kế hoạch bố trí vốn các dự án công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. II. KHÁI QUÁT V Ề DỰ ÁN 1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước sạch phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh. 2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. 3. Địa điểm đầu tư: Phường B ế n Tắm, thị xã Chí Linh. 4. Quy mô dự án: - Mạng đường ống truyền dẫn: ống nhựa HDPE PE100 PN8 D 1 60 dài 4.056, 0 m, D 1 10 dài 3.728,0m, HDPE PE80 PN10 D90 dài 6, 0 m. - Mạng đường ống dịch vụ: Ống nhựa HDPE PE80 PN10 D63 dài 3.643,0m, D50 dài 10.014 , 0m, D40 dài 23.952, 0 m. 5. Tổng mức đầu tư: 10 . 423.438.000 đồng (Mười tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, b ố n trăm ba mươi tám nghìn đ ồ ng). 6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh đầu tư 40% tổng mức đầu tư; Nguồn vốn của Công t y Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư 60% tổng mức đầu tư. 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2020. III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 1. Tóm tắt: 1.1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 576.033.000 đồng (Năm trăm b ẩ y mươi sáu triệu, không trăm ba mươi ba nghìn đ ồ ng). 1.2. Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 1.207.168.000 đồng (Một tỷ, hai trăm linh bẩy triệu, một trăm sáu mươi tám nghìn đ ồ ng). 1.3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 6.433.083.000 đồng (Sáu tỷ, b ố n trăm ba mươi ba triệu, không trăm tám mươi ba nghìn đồng). 1.4. Tổng giá trị phần công việc chưa lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.177.540.000 đồng (Một tỷ, một trăm b ẩ y mươi b ẩ y triệu, năm trăm b ố n mươi nghìn đồng). 1.5. Tổng giá trị các ph ầ n công việc: 9.393.824.000 đ ồ ng (Ch í n tỷ, ba trăm chín mươi ba tr iệu, tám trăm hai mươi b ố n nghìn đồng). 1.6. Tổng mức đầu tư: 10.423.438.000 đồng (Mười tỷ, b ố n trăm hai mươi ba triệu, b ố n trăm ba mươi tám nghìn đ ồ ng). 2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chia làm 03 gói thầu, cụ thể như sau: - Gói thầu s ố 0 1 : Tư vấn giám sát thi công xây dựng. - Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình. - Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. 2.1. Gói thầu 01, 02: TT Danh mục gói thầu Giá gói thầu (đồng) 1 G ó i thầu s ố 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 179.240.000 2 Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình 18.860.000 - Hình thức lựa chọn nhà th ầ u: Chỉ định th ầ u (trong nước). - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư 40% tổng mức đầu tư; Nguồn vốn của Công ty C ô ng ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư 60% t ổ ng mức đ ầ u tư. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017. - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. - Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế. 2.2. Gói thầu số 03: - Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình. - Giá gói thầu: 6.234.983.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi ba nghìn đ ồ ng). - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư 40% tổng mức đầu tư; Nguồn vốn của Công ty Công ty Cổ ph ầ n kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư 60% tổng mức đầu tư. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tự thực hiện. - Thời gian bắt đ ầ u tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017. - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. - Các nội d u ng khác: Được quy định cụ thể trong Quyết định giao việc và hợp đồng kinh tế của Chủ đầu tư. IV. T Ổ CHỨC THỰC HIỆN - Chủ đầu t ư tổ chức lựa chọn nhà thầu: Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dư ơ ng. - Chủ đầu tư căn cứ vào k ế hoạch đấu thầu được phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc công trình: Hệ thống cấp nước sạch phường B ế n Tắm, thị xã Chí Linh theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của Nhà nước. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như điều 2; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Lưu: VT, Trọng Hải (16b) CHỦ TỊCH Nguyễn Dương Thái