483/TB-BGTVT

Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tình hình giải phóng mặt bằng các dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 483/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ ĐÌNH THỌ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH VĨNH LONG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 VÀ TÌNH HÌNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN BỘ GTVT LÀM CHỦ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Ngày 25 tháng 10 năm 2021, tại Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tình hình giải phóng mặt bằng các dự án Bộ GTVT làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thành phần tham dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ GTVT (Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Quản lý Đường bộ 4, Ban QLDA 7, Ban QLDA Mỹ Thuận), Văn phòng UBATGT Quốc gia và Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GTVT Vĩnh Long. Sau khi trao đổi, thống nhất với Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Thứ trưởng Lê Đình Thọ có một số ý kiến về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời kiến nghị với địa phương về một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng như sau: 1. V ề công tác t ổ ch ứ c ho ạt độ ng v ậ n t ải đả m b ả o thích ứ ng an toàn, linh ho ạ t, ki ể m soát hi ệ u qu ả d ị ch COVID-19 - Bộ GTVT ghi nhận kết quả và nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long trong việc chỉ đạo kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Tỉnh Vĩnh Long đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; các Quyết định của Bộ GTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không), Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long các chốt kiểm soát đi lại đã được gỡ bỏ, tình hình lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách đã được thông thoáng, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân. - Để phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch COVID-19, không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Y tế, Sở GTVT tiếp tục tổ chức triển khai các Hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ Hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vận tải, đơn vị bến xe khách, trạm dừng nghỉ tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và Hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT. 2. Tình hình giải phóng mặt bằng các Dự án - Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành và địa phương từ ngày đầu triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các Dự án. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, phần tuyến chính cơ bản đã hoàn thành (bàn giao mặt bằng 1,08/1,08km cho nhà thầu thi công), đường tạm Tân Phú còn vướng 34 hộ; đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 đã bàn giao được 11,36/12,53km, thực tế vướng 132 hộ, chiều dài khoảng 1,710 Km và các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời. - Để thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid 19, vừa giữ vững ổn định sản xuất, đảm bảo tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và tiến độ triển khai của các Dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành giải quyết các vướng mắc, tồn tại về GPMB nêu trên để bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu trong tháng 11/2021. - Giao Ban QLDA 7, Ban QLDA Mỹ Thuận chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2021. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c); - Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c); - Chánh Văn phòng (để b/c); - Các cơ quan, đơn vị tham dự; - Lưu: VT, TH. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Uông Việt Dũng