1694/BKHĐT-KTĐN

Công văn 1694/BKHĐT-KTĐN tình hình thực hiện chế độ báo cáo chương trình, dự án ODA Quý IV/2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1694/BKHĐT-KTĐN V/v Tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV/2011. Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91. Thực hiện Điều 36 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về báo cáo thực hiện chương trình, dự án ODA và Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện Chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV năm 2011. I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUÝ IV NĂM 2011 1. Báo cáo của các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA: a) Về số lượng các cơ quan chủ quản gửi báo cáo: Đến ngày 7/3/2012 có 71 cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo quý IV/2011, bằng 96% so với Quý III/2011 (có 74 cơ quan gửi báo cáo); trong đó: + Các cơ quan chủ quản Trung ương: 17 Bộ, ngành đã gửi báo cáo, bằng 81% so với Quý III/2011 (có 21 cơ quan gửi báo cáo). Hầu hết các Bộ, ngành có chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý IV/2011. Một số cơ quan thường xuyên gửi báo cáo Quý đã không gửi Báo cáo Quý IV/2011 như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. Riêng Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, liên tiếp trong nhiều quý qua chưa gửi báo cáo (từ Quý III/2008 đến nay). Cơ quan gửi Báo cáo Quý IV/2011 sớm nhất là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gửi ngày 17/1/2012); muộn nhất là Bộ Xây dựng (gửi ngày 7/3/2012). + Các cơ quan chủ quản địa phương: 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi Báo cáo Quý IV/2011, còn 10 tỉnh chưa gửi báo cáo là Hưng Yên, Nam Định, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Yên, Bình Phước, Bình Dương, Long An và Trà Vinh. Cơ quan chủ quản địa phương gửi Báo cáo Quý IV/2011 sớm nhất là tỉnh Hà Giang và tỉnh Sóc Trăng (gửi ngày 4/1/2012), muộn nhất là tỉnh Tiền Giang (gửi ngày 29/2/2011). Phụ lục I liệt kê danh sách các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý IV/2011 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin, …của các báo cáo này. b) Về hình thức gửi báo cáo: + 41 cơ quan gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 58% tổng số báo cáo. + 21 cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 29% tổng số báo cáo. + 9 cơ quan gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 13% tổng số báo cáo. c) Tuân thủ mẫu biểu báo cáo: 68 báo cáo được lập theo đúng mẫu biểu quy định (theo mẫu biểu Phụ lục 4, Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007), đạt tỷ lệ 96%; Chỉ có 3 báo cáo không đúng mẫu biểu là Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; và Kiểm toán Nhà nước. d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo: 56 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 79%. Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý IV/2007 đến Quý IV/2011 liệt kê trong Phụ lục IA. Biểu đồ tại Phụ biểu IA minh họa về số lượng và chất lượng (đúng mẫu biểu, đủ thông tin) của các báo cáo quý thuộc các cơ quan chủ quản từ Quý IV/2007 đến Quý IV/2011. 2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA a) Về số lượng báo cáo: Đã có 220 chương trình, dự án ODA và 127 tiểu dự án gửi Báo cáo Quý IV/2011, tăng 13% so với Quý III/2011 (194 chương trình, dự án và 113 tiểu dự án). Phụ lục II liệt kê danh sách các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý IV/2011 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,…của các báo cáo này. Các Bộ, ngành có 146 chương trình, dự án ODA và 32 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý IV/2011. Các Bộ, ngành có nhiều chương trình, dự án ODA gửi Báo cáo Quý IV/2011 là Bộ Y tế (33 dự án có báo cáo), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (17), Bộ Giao thông vận tải (14), Bộ Công Thương (10), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (10); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (9), Bộ Khoa học và Công nghệ (8),… Các tỉnh, thành phố có 74 chương trình, dự án ODA và 95 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý IV/2011. Các tỉnh, thành phố có nhiều dự án, tiểu dự án gửi Báo cáo Quý IV/2011 là Quảng Trị (17 dự án và tiểu dự án gửi Báo cáo), Bắc Kạn (15), Thành phố Hồ Chí Minh (10), Đắk Lắk (10), Hà Tĩnh (8), Quảng Bình (8) và Thành phố Hà Nội (7). Các tỉnh không có chương trình, dự án, tiểu dự án ODA nào gửi Báo cáo Quý IV/2011 là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Bình Phước và Tây Ninh. b) Về hình thức gửi báo cáo: Trong số 347 chương trình, dự án gửi Báo cáo Quý IV/2011 có 124 chương trình, dự án (chiếm tỷ lệ 36%) gửi báo cáo đúng quy định (cả bằng văn bản và thư điện tử), 178 chương trình, dự án (chiếm tỷ lệ 51%) gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy và 45 chương trình, dự án (chiếm tỷ lệ 13%) gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy. c) Về tuân thủ mẫu báo cáo: Có 317 trong tổng số 347 báo cáo của các chương trình, dự án và tiểu dự án thực hiện đúng mẫu quy định, đạt tỷ lệ 91%, trong đó các chương trình, dự án đạt 64% (196 trong tổng số 220) và các tiểu dự án đạt 95% (121 trong tổng số 127). Có 157 trong số 178 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các Bộ, ngành thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 88%. Có 160 trong số 169 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 95%. d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo: Số lượng báo cáo đáp ứng đủ thông tin là 180, đạt 52% tổng số báo cáo, trong đó các chương trình, dự án ODA đạt 55% và các tiểu dự án chỉ đạt 46%. Các Bộ, ngành có tỷ lệ cao về số báo cáo đủ thông tin là Bộ Giao thông vận tải (14/14 báo cáo), Bộ Công Thương (24/38), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10/11), Bộ Y tế (24/33),… Các tỉnh, thành phố có nhiều báo cáo đủ thông tin là thành phố Hồ Chí Minh (10/10 báo cáo), Hà Nội (6/7), Bắc Kạn (9/15), Quảng Trị (9/17), Hưng Yên (3/3), Bà Rịa-Vũng Tàu (3/3), Đồng Tháp (3/3) và Đà Nẵng (3/4). Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các Chủ dự án, Ban Quản lý dự án Quý IV/2011 liệt kê trong Phụ lục IIA. Biểu đồ tại Phụ biểu IIA minh họa về số lượng, chất lượng (đúng mẫu biểu, đủ thông tin) của các báo cáo quý của các chủ dự án từ Quý IV/2007 đến Quý IV/2011. II. CÁC KIẾN NGHỊ Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ được giao tại Mục 4, Điều 36, Nghị định 131/2006/NĐ-CP yêu cầu: 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chủ quản vi phạm chế độ báo cáo ODA có văn bản giải trình nêu rõ nguyên nhân vi phạm chế độ báo cáo và có kế hoạch khắc phục ngay. 2. Đối với các chương trình, dự án ODA không gửi Báo cáo Quý IV/2011, cơ quan chủ quản có biện pháp chế tài yêu cầu các chủ chương trình, dự án ODA có văn bản giải trình nguyên nhân không gửi báo cáo và có cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục. Các cơ quan gửi báo cáo muộn, không đúng thời gian quy định đề nghị rút kinh nghiệm và thực hiện đúng thời gian báo cáo trong các Quý tiếp theo. 3. Các cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ chương trình, dự án gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt đối với các Bộ, ngành, địa phương còn nhiều chương trình, dự án ODA chưa gửi báo cáo như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng,… cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các chủ dự án vi phạm có hệ thống chế độ báo cáo quy định tại Quyết định trên. Ủy ban nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Bình Phước và Tây Ninh cần yêu cầu các chủ dự án ODA thuộc sự quản lý của tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án ODA. 4. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 04-38430333 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ oda_ferd@mpi.gov.vn để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./. Nơi nhận: - Như trên; - VPCP (Vụ QHQT); - Bộ Tài chính; - Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố; - Các đơn vị trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, Vụ KTĐN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Viết Sinh PHỤ LỤC I TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA QUÝ IV NĂM 2011 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN (Theo mẫu báo cáo Phụ lục 4 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH) STT Tên Cơ quan chủ quản Thời gian gửi báo cáo Hình thức gửi báo cáo Nội dung báo cáo Ghi chú Thư điện tử Văn bản Đúng mẫu Không đúng mẫu Đủ thông tin Chưa đủ thông tin I. CÁC BỘ, NGÀNH TƯ 14 13 14 3 12 5 1 Bộ Công an 2 Bộ Công thương 06/03/2012 x x x 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 4 Bộ Giao thông vận tải 31/01/2012 x x x 5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6 Bộ Khoa học và Công nghệ 7 Bộ Lao động, Thương binh và XH 8 Bộ Ngoại giao 09/02/2012 x x x x Gửi kèm báo cáo quý 3/2011 9 Bộ Nội vụ 16/02/2012 x x x x 10 Bộ Nông nghiệp và PTNT 16/02/2012 x x x 11 Bộ Quốc phòng 23/02/2012 x x x x 12 Bộ Tài chính 28/02/2012 x x x 13 Bộ Tài nguyên và Môi trường 14 Bộ Thông tin và Truyền thông 15/02/2012 x x x x 15 Bộ Tư pháp 16 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2012 x x x x 17 Bộ Xây dựng 07/03/2012 x x x 18 Bộ Y tế 14/02/2012 x x x x Thiếu xếp hạng dự án 19 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 01/02/2012 x x x 20 Đài Tiếng nói Việt Nam 21 Đài Truyền hình Việt Nam 22 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 17/01/2012 x x x x 23 Ủy ban Dân tộc 24 Thanh tra Chính phủ 25 Văn phòng Chính phủ 26 Học viện Chính trị Quốc gia HCM 27 Ban Tôn giáo Chính phủ 28 Ban Cơ yếu Chính phủ 29 Viện Khoa học và Công nghệ VN 07/02/2012 x x x x 30 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 31 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 32 Kiểm toán Nhà nước 01/02/2012 x x x 33 Thông tấn xã Việt Nam 34 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 35 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM 36 Văn phòng Trung ương Đảng 37 Văn phòng Quốc hội 38 Văn phòng Chủ tịch nước 39 Tòa án nhân dân tối cao 40 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 28/02/2012 x x x x 41 Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN 42 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 43 Trung ương Đoàn TNCS HCM 44 Trung ương Hội LH Phụ nữ VN 13/02/2012 x x x x Thiếu xếp hạng dự án 45 Hội Nông dân Việt Nam 46 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 36 49 54 0 44 10 Đồng bằng sông Hồng 6 7 8 0 8 0 1 Tp. Hà Nội 07/02/2012 x x x 2 Vĩnh Phúc 07/02/2012 x x x x 3 Bắc Ninh 19/01/2012 x x x x 4 Hải Dương 14/02/2012 x x x 5 Tp. Hải Phòng 16/01/2012 x x x x 6 Hưng Yên 7 Thái Bình 23/02/2012 x x x x 8 Hà Nam 09/01/2012 x x x x 9 Nam Định 10 Ninh Bình 09/02/2012 x x x Đông Bắc Bộ 8 9 10 0 10 0 11 Hà Giang 04/01/2012 x x x 12 Cao Bằng 04/02/2012 x x x x 13 Bắc Kạn 15/02/2012 x x x 14 Tuyên Quang 09/02/2012 x x x 15 Lào Cai 20/01/2012 x x x x 16 Yên Bái 16/01/2012 x x x x 17 Thái Nguyên 18/01/2012 x x x x 18 Lạng Sơn 03/02/2012 x x x x 19 Quảng Ninh 03/02/2012 x x x x 20 Bắc Giang 21 Phú Thọ 13/01/2012 x x x x Tây Bắc Bộ 2 3 3 0 2 1 22 Điện Biên 31/01/2012 x x x Thiếu xếp hạng dự án 23 Lai Châu 16/01/2012 x x x x 24 Sơn La 12/02/2012 x x x x 25 Hòa Bình Bắc Trung Bộ 5 4 6 0 5 1 26 Thanh Hóa 18/01/2012 x x x x 27 Nghệ An 19/01/2012 x x x Thiếu xếp hạng dự án, phụ lục chưa đúng mẫu 28 Hà Tĩnh 02/03/2012 x x x x 29 Quảng Bình 28/02/2012 x x x 30 Quảng Trị 19/01/2012 x x x x 31 Thừa Thiên - Huế 31/01/2012 x x x Duyên hải Nam Trung Bộ 4 5 5 0 5 0 32 Tp. Đà Nẵng 13/01/2012 x x x x 33 Quảng Nam 07/02/2012 x x x x 34 Quảng Ngãi 02/02/2012 x x x x 35 Bình Định 31/01/2012 x x x 36 Phú Yên 37 Khánh Hòa 13/01/2012 x x x x Tây Nguyên 3 4 5 0 4 1 38 Kon Tum 10/02/2012 x x x 39 Gia Lai 01/02/2012 x x x 40 Đăk Lăk 18/01/2012 x x x x 41 Đăk Nông 08/02/2012 x x x x 42 Lâm Đồng 28/02/2012 x x x Thiếu xếp hạng dự án Đông Nam Bộ 3 6 6 0 2 4 43 Ninh Thuận 12/01/2012 x x x x Phụ lục chưa đúng mẫu 44 Bình Thuận 18/01/2012 x x x x 45 Bình Phước 46 Tây Ninh 01/02/2012 x x x Thiếu Phụ lục 47 Bình Dương 48 Đồng Nai 02/02/2012 x x x Phụ lục giải ngân chưa thống nhất đơn vị tính 49 Bà Rịa - Vũng Tàu 19/01/2012 x x x x Gửi kèm dữ liệu PMT 50 Tp. Hồ Chí Minh 08/02/2012 x x x Phụ lục chưa đúng mẫu Đồng bằng sông Cửu Long 5 11 11 0 8 3 51 Long An 52 Tiền Giang 29/02/2012 x x x x 53 Bến Tre 02/02/2012 x x x 54 Trà Vinh 55 Vĩnh Long 18/01/2012 x x x x 56 Đồng Tháp 01/02/2012 x x x Phụ lục chưa đúng mẫu 57 An Giang 17/02/2012 x x x 58 Kiên Giang 01/02/2012 x x x 59 Tp. Cần Thơ 21/02/2012 x x x 60 Hậu Giang 20/01/2012 x x x x Thiếu xếp hạng dự án 61 Sóc Trăng 04/01/2012 x x x x Thiếu xếp hạng dự án, phụ lục chưa đúng mẫu 62 Bạc Liêu 17/01/2012 x x x 63 Cà Mau 13/01/2012 x x x x Tổng cộng (các CQCQ) 50 62 68 3 56 15 Ghi chú: Theo quy định, các Tập đoàn kinh tế, các TCT 91 là cơ quan chủ đầu tư (chủ dự án) không gửi báo cáo tổng hợp theo mẫu Phụ lục 4 (là mẫu báo cáo của CQCQ), mà gửi báo cáo riêng cho từng dự án ODA (theo mẫu Phụ lục 1-QĐ 803/2007/QĐ-BKH) PHỤ LỤC IA SỐ LƯỢNG CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN GỬI BÁO CÁO QUÝ THEO QĐ 803 Thời gian báo cáo Tổng Bộ ngành Tỉnh, TP Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ Thông tin Thư ĐT Văn bản Q4 - 2007 61 51 43 10 10 21 13 12 5 17 40 38 31 5 38 Q1 - 2008 72 61 51 14 14 22 14 12 6 19 50 47 39 8 49 Q2 - 2008 61 47 45 37 37 11 8 7 8 9 50 39 38 29 41 Q3 - 2008 57 54 46 33 33 9 7 6 4 8 48 47 40 29 43 Q4 - 2008 80 71 64 43 43 21 16 13 5 16 59 55 51 38 51 Q1 - 2009 73 69 64 42 68 16 14 13 6 14 57 55 51 36 54 Q2 - 2009 83 73 68 47 80 20 15 14 7 19 63 58 54 40 61 Q3 - 2009 72 70 53 41 69 14 13 9 6 14 58 57 44 35 55 Q4 - 2009 76 75 62 42 74 17 16 12 6 17 59 59 50 36 57 Q1 - 2010 72 72 60 46 67 15 15 10 8 15 57 57 50 38 52 Q2 - 2010 81 76 54 50 78 20 15 10 9 20 61 61 44 41 58 Q3 - 2010 77 75 63 50 70 16 15 11 9 14 61 60 52 41 56 Q4 - 2010 90 79 67 50 90 27 18 15 11 27 63 61 52 39 63 Q1 - 2011 76 73 62 47 74 18 17 13 9 18 58 56 49 38 56 Q2 - 2011 85 80 73 50 82 26 22 19 10 25 59 58 54 40 57 Q3 - 2011 74 72 61 50 72 21 19 16 12 20 53 53 45 38 52 Q4 - 2011 71 68 56 50 62 17 14 12 14 13 54 54 44 36 49 Biểu đồ - PHỤ LỤC IA Số lượng các Cơ quan chủ quản gửi báo cáo quý theo QĐ 803 PHỤ LỤC II TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA QUÝ IV/2011 CỦA CÁC CHỦ DỰ ÁN (Theo mẫu báo cáo Phụ lục 1 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH) STT Tên chương trình, dự án Nhà tài trợ Tên Cơ quan chủ quản Tên Chủ dự án Đơn vị gửi báo cáo Thời gian gửi báo cáo Hình thức gửi báo cáo Sử dụng AMT để lập và gửi báo cáo Chất lượng báo cáo Thiếu nội dung tiếng Anh Thư điện tử Văn bản Có sử dụng AMT/AMF Chưa sử dụng AMT Đủ thông tin Thiếu thông tin Các chương trình, dự án 179 115 196 24 121 99 137 1 DA HTKT chuẩn bị DA Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội VN WB Bảo hiểm XHVN Bảo hiểm XHVN Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 2 DA Truyền tải điện miền Bắc ADB Bộ Công thương TCT Truyền tải điện QG TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 3 DA Truyền tải điện miền Bắc mở rộng ADB Bộ Công thương TCT Truyền tải điện QG TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 4 Da Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 ADB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 5 DA Thủy điện sông Bung 4 ADB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 6 DA Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn Đức Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 7 DA Đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN Chủ dự án 11/01/2012 x x x x x 8 DA Xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn I Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 9 DA Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 10 DA Nhà máy nhiệt điện Thái Bình Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 11 DA Hệ thống miniSCADA Phần Lan Bộ Công thương Công ty Điện lực miền Trung TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 12 CT Phát triển giáo dục trung học ADB Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Chủ dự án 10/02/2012 x x x 13 DA Phát triển giáo viên THPT & TCCN ADB Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 14 DA Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất ADB Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT BQLDA 14/02/2012 x x x x 15 DA Phát triển giáo dục trung học cơ sở II ADB Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Chủ dự án 8/02/2012 x x x 16 DA Xây dựng trường ĐH Việt Đức WB Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Chủ dự án 1/03/2012 x x x 17 CT Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học WB Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT Chủ dự án 3/02/2012 x AMF x 18 DA Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai ADB Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 19 DA Hiện đại hóa Trung tâm vận tải đường sắt Đức Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 20 DA Khôi phục các cầu trên QL1, giai đoạn 3 đoạn Cần Thơ - Cà Mau Nhật Bản Bộ GTVT TC Đường bộ VN Chủ dự án 16/01/2012 x x x 21 DA Xây dựng Quốc lộ 3 mới và hệ thống mạng lưới đường bộ liên quan Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn I) Nhật Bản Bộ GTVT TC Đường bộ VN Chủ dự án 16/01/2012 x x x 22 DA Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I Nhật Bản Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 23 DA Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh Nhật Bản Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 24 DA Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II Pháp Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 25 DA Hiện đại hóa hệ thống tín hiệu một số ga chính trên tuyến đường sắt Thống Nhất Thụy Sĩ Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 26 DA Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn I Trung Quốc Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 27 DA Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt ba tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội Trung Quốc Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 28 DA Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ WB Bộ GTVT Cục Đường thủy nội địa Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 29 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long WB Bộ GTVT Cục Đường thủy nội địa Chủ dự án 15/02/2012 x x x 30 DA Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - Hợp phần Bảo trì & Hợp phần Tăng cường Thể chế WB Bộ GTVT TC Đường bộ VN Chủ dự án 13/01/2012 x x x 31 DA Cải tạo hệ thống thoát nước dọc tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM (TDA WB4) WB Bộ GTVT TCT Đường sắt Việt Nam Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 32 DA Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ EC Bộ KH&CN Cục SHTT Chủ dự án 30/12/2011 x x x x 33 DA TCNL kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân IAEA Bộ KH&CN Bộ KH&CN Chủ dự án 30/12/2011 x x x x x 34 DA Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân IAEA Bộ KH&CN Bộ KH&CN Chủ dự án 30/12/2011 x x AMF x x 35 DA Ứng dụng những kỹ thuật kiểm tra không phá hủy tiên tiến trong việc kiểm tra bộ trao đổi nhiệt trong các nhà máy nhiệt điện IAEA Bộ KH&CN Viện Năng lượng NT VN Chủ dự án 30/12/2011 x x x x x 36 DA Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Nhật Bản Bộ KH&CN Khu CNC Hòa Lạc Chủ dự án 30/12/2011 x x x x x 37 DA Tăng cường hệ thống hoạt động tiêu chuẩn và hợp chuẩn Nhật Bản Bộ KH&CN TC TCĐL Chất lượng Chủ dự án 9/01/2012 x x x x 38 DA Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VN Quỹ Toàn cầu Bộ KH&CN Bộ KH&CN Chủ dự án 30/12/2011 x x x x x 39 DA Hỗ trợ Việt Nam sau khi gia nhập WTO-Xây dựng khả năng đáp ứng các quy định của Hiệp định TBT/SPS đối với một số lĩnh vực xuất khẩu chính Thụy Sĩ Bộ KH&CN TC TCĐL Chất lượng Chủ dự án 30/12/2011 x x x x x 40 DA HTKT Cải cách đăng ký kinh doanh tại VN Thụy Sĩ Bộ KH&ĐT Cục Đăng ký Kinh doanh Chủ dự án 1/02/2012 x x x x 41 Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long ADB Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 16/02/2012 x x x x x 42 DA Tăng cường kỹ năng nghề ADB Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 16/02/2012 x x x x x 43 DA Mở rộng ảnh hưởng quốc gia Canađa Bộ LĐ, TB&XH Trường ĐH LĐXH Chủ dự án 28/02/2012 x x x x 44 DA Chương trình Đào tạo nghề Đức Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 16/02/2012 x x x x x 45 DA Chương trình Đào tạo nghề 2008 Đức Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 16/02/2012 x x x x x 46 DA Hỗ trợ Kỹ thuật giai đoạn II Chương trình Đào tạo nghề 2008 Đức Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 16/02/2012 x x x x 47 DA Tư vấn Hệ thống dạy nghề giai đoạn II Đức Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 16/02/2012 x x x x x 48 DA Hỗ trợ trẻ em lang thang (pha 2) EC Bộ LĐ, TB&XH Cục Bảo vệ, chăm sóc TE Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 49 DA Thành lập 05 trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Hàn Quốc Bộ LĐ, TB&XH TC Dạy nghề Chủ dự án 16/02/2012 x x x x 50 DA Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ILO Bộ LĐ, TB&XH Cục Bảo vệ, chăm sóc TE Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 51 DA Hỗ trợ thực hiện có hiệu quả CT quốc gia BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ nhằm tăng cường an toàn và vệ sinh nơi làm việc ở VN Nhật Bản Bộ LĐ, TB&XH Cục An toàn Lao động Chủ dự án 7/02/2012 x x x x x 52 DA Hệ thống bảo vệ trẻ em UNICEF Bộ LĐ, TB&XH Cục Bảo vệ, chăm sóc TE Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 53 DA Tuyên truyền, vận động và giáo dục công chúng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em UNICEF Bộ LĐ, TB&XH Cục Bảo vệ, chăm sóc TE Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 54 DA Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và người chưa thành niên cần sự bảo vệ đặc biệt UNICEF Bộ LĐ, TB&XH Cục Bảo vệ, chăm sóc TE Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 55 DA Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên UNICEF Bộ LĐ, TB&XH Cục Bảo vệ, chăm sóc TE Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 56 DA Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ tại Việt Nam UNICEF Bộ LĐ, TB&XH Cục Bảo vệ, chăm sóc TE Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 57 DA Hỗ trợ lồng ghép Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vào chương trình hoạt động của Trường Cán bộ PNTƯ UNICEF Bộ LĐ, TB&XH Trường CB Phụ nữ TƯ Chủ dự án 11/01/2012 x x x x 58 Da Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bối cảnh hội nhập KTQT UNDP Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao Chủ dự án 31/01/2012 x x x x 59 DA Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung ADB Bộ NN&PTNT Bộ NN&PTNT Chủ dự án 13/02/2012 x x x x 60 DA Thủy lợi Phước Hòa ADB Bộ NN&PTNT BQL ĐTXD Thủy lợi 9 Chủ dự án 19/01/2012 x x x 61 DA Khoa học công nghệ nông nghiệp ADB Bộ NN&PTNT Viện CSCL PTNT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x x 62 DA Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản miền núi CH Séc Bộ NN&PTNT Viện NC nuôi trồng T.sản 1 Chủ dự án 17/02/2012 x x x 63 DA Tối ưu hóa SX khí sinh học thân thiện với MT từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính Đan Mạch Bộ NN&PTNT Viện Chăn nuôi Chủ dự án 9/01/2012 x x x 64 DA Ký sinh trùng gây bệnh có nguồn gốc thủy sản ở VN Đan Mạch Bộ NN&PTNT Viện NCNT Thủy sản Chủ dự án 9/01/2012 x Lỗi macro x 65 DA Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại VN IFAD Bộ NN&PTNT Viện CSCL PTNT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 66 DA NC Xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp Tây Ban Nha Bộ NN&PTNT Viện CSCL PTNT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x x 67 DA Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển KTXH UNDP Bộ NN&PTNT Viện CSCL PTNT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 68 DA ADB ADB Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 69 DA Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng Áo Bộ Quốc phòng Cục Kinh tế Chủ dự án 16/02/2012 x x x x 70 DA Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản trị công ty ADB Bộ Tài chính Bộ Tài chính Chủ dự án 11/01/2012 x x x x 71 DA Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản trị công ty ADB Bộ Tài chính Bộ Tài chính Chủ dự án 7/02/2012 x x x x x 72 DA Phát triển thị trường vốn VN Luc Xăm Bua Bộ Tài chính UB Chứng khoán VN Chủ dự án 6/02/2012 x x x x 73 DA Hải quan một cửa quốc gia Mỹ Bộ Tài chính TC Hải quan Chủ dự án 14/01/2012 x x x 74 DA Quỹ đầu tư phát triển địa phương WB Bộ Tài chính Bộ Tài chính Chủ dự án 17/01/2012 x x x 75 DA Hiện đại hóa quản lý thuế WB Bộ Tài chính TC Thuế Chủ dự án 18/01/2012 x x x x 76 DA xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật để phát triển các tổ chức cung cấp các dịch vụ cho thị trường bất động sản MDTF Bộ TN&MT TC Quản lý đất đai Chủ dự án 2/02/2012 x AMF x x 77 DA Xử lý ô nhiễm dioxin tại các vùng nóng ở VN Quỹ MT Toàn cầu Bộ TN&MT VP Ban chỉ đạo 33 Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 78 DA Tăng cường xây dựng kế hoạch hành động toàn cầu (GPA) UNEP Bộ TN&MT TC Biển và Hải đảo Chủ dự án 28/12/2012 x x x x 79 DA Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam WB Bộ TN&MT TC Quản lý đất đai Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 80 DA Công trình Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam Nhật Bản Bộ TN&TT TĐ BCVT VN Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 81 DA Phát triển mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền Trung Việt Nam Nhật Bản Bộ TT&TT TĐ BCVT VN Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 82 DA Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông WB Bộ TT&TT Bộ TT&TT Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 83 CT Đối tác tư pháp EC Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp Chủ dự án 20/02/2012 x x x x 84 CT Đối tác tư pháp EC Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp Chủ dự án 27/01/2012 x x x x x 85 DA Nhà Pháp luật Việt-Pháp Pháp Bộ Tư pháp Nhà Pháp luật Việt Pháp Chủ dự án 19/01/2012 x x x x x 86 DA Tăng cường tiếp cận với công lý và bảo vệ quyền tại VN UNDP Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp Chủ dự án 18/01/2012 x x x x x 87 DA Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông ADB Bộ VH, TT&DL Bộ VH, TT&DL Chủ dự án 24/02/2012 x x x x 88 CT Hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa Đan Mạch Bộ VH, TT&DL Bộ VH, TT&DL Chủ dự án 6/01/2012 x x x x x 89 DA Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội EC Bộ VH, TT&DL Bộ VH, TT&DL Chủ dự án 19/01/2012 x x x x 90 DA TCNL nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam Luc Xăm Bua Bộ VH, TT&DL Bộ VH, TT&DL Chủ dự án 24/02/2012 x x x x 91 DA Truyền thông nhằm thúc đẩy việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình Tây Ban Nha Bộ VH, TT&DL Bộ VH, TT&DL Chủ dự án 24/02/2012 x x x x 92 DA TCNL Đảm bảo chất lượng xây dựng Nhật Bản Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Chủ dự án 20/10/2011 x x x x x 93 DA Xây dựng năng lực lập quy hoạch và quản lý đô thị Nhật Bản Bộ Xây dựng Viện KT, QHĐT&NT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 94 DA TCNL Quản lý hợp đồng xây dựng. WB Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Chủ dự án 23/02/2012 x x x x 95 DA Quỹ quay vòng phát triển cấp nước đô thị WB Bộ Xây dựng Ngân hàng PT Việt Nam Chủ dự án 3/02/2012 x x x 96 Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế ADB Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 26/01/2012 x x x x 97 DA Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng ADB Bộ Y tế Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 98 DA Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2 ADB Bộ Y tế Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 99 DA Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng ADB Bộ Y tế TC Dân số - KHH gia đình Chủ dự án 13/01/2012 x x x x x 100 DA Phòng chống HIV/AIDS cho Thanh niên ADB Bộ Y tế TC Dân số - KHH gia đình Chủ dự án 1/02/2012 x x x x x 101 DA Đánh giá tác động của việc cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh môi trường và hành vi vệ sinh tới sức khỏe của người dân ở tỉnh Lào Cai Đan Mạch Bộ Y tế Viện VS Dịch tễ TƯ Bộ Y tế 9/02/2012 x x x 102 DA Tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đào tạo của Bệnh viện Việt Đức Đức Bộ Y tế BV Việt Đức Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 103 DA HTKT Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh Đức Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 10/01/2012 x x x 104 DA Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây nguyên EC Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 11/01/2012 x x x x 105 DA Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế EC Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x 106 CT Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam FAO Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 8/02/2012 x x x x 107 DA Xây dựng năng lực cho hệ thống thanh tra thực phẩm tại Việt Nam FAO Bộ Y tế Cục An toàn VS Thực phẩm Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 108 CT Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh hướng tới đạt mục tiêu thiên niên kỷ 2006-2010 Hà Lan Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 109 CT Chống lao quốc gia giai đoạn 2007-2011 Hà Lan Bộ Y tế BV Phổi TƯ Chủ dự án 11/01/2012 x x x x 110 DA Nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý Bảo hiểm y tế Hàn Quốc Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 111 DA Tăng cường quản lý dây chuyền lạnh bảo quản máu quốc gia của Việt Nam Luc Xăm Bua Bộ Y tế Viện Huyết học Truyền máu TƯ Chủ dự án 19/01/2012 x x x x 112 DA Nâng cao năng lực kiểm soát và quản lý an toàn sinh học và an ninh sinh học tại VN Na Uy Bộ Y tế Viện VSDT TƯ Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 113 DA Bệnh viện tỉnh vùng Nhật Bản Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 114 DA Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho mạng lưới phòng xét nghiệm tại VN Nhật Bản Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 115 Hỗ trợ Chương trình Chống Lao Quốc gia giai đoạn 2007-2011 - Quỹ toàn cầu vòng 6 Quỹ Toàn cầu Bộ Y tế BV Phổi TƯ Bộ Y tế 9/02/2012 x x x 116 Quỹ Toàn cầu Vòng 9 Phòng chống lao Việt Nam Quỹ Toàn cầu Bộ Y tế BV Phổi TƯ Bộ Y tế 9/02/2012 x x x 117 DA TCNL cho UB Dân số Gia đình Trẻ em và các cơ quan liên quan thực hiện GĐ 2 của Chiến lược Dân số VN 2001-2010 UNFPA Bộ Y tế TC Dân số - KHH gia đình Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 118 DA Hỗ trợ phương tiện tránh thai cho chương trình dân số - khhgđ UNFPA Bộ Y tế TC Dân số - KHH gia đình Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 119 DA TCNL cho UB Dân số Gia đình Trẻ em và các cơ quan liên quan thực hiện GĐ 2 của Chiến lược Dân số VN 2001-2010 UNFPA Bộ Y tế TC Dân số - KHH gia đình Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 120 DA Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng lồng ghép UNICEF Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 4/01/2012 x x x 121 DA Triển khai mô hình trình diễn và Nâng cao năng lực phòng chống tai nạn thương tích trẻ em UNICEF Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 122 DA Vệ sinh cá nhân - Vệ sinh môi trường UNICEF Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 123 DA Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng lồng ghép UNICEF Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 124 DA thành phần B - Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm WB Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 9/01/2012 x x x 125 DA Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc WB Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 11/01/2012 x x x 126 DA Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ WB Bộ Y tế Bộ Y tế Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 127 DA Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long WB Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x x 128 DA Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế WB Bộ Y tế Bộ Y tế Bộ Y tế 9/02/2012 x x x x 129 DA Trung tâm sản xuất chương trình Nhật Bản Đài TH VN BQL ĐTXD TTTHVN Chủ dự án 8/02/2012 x x x 130 DA Tiếp cận tín dụng liên kết và các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh Bỉ Hội LHPN VN Hội LHPN VN Chủ dự án 31/01/2012 x x x x 131 DA Ngôi nhà Bình yên cho phụ nữ bị bạo hành gia đình - GIZ Đức Hội LHPN VN TT Phụ nữ & Phát triển Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 132 DA Tăng cường tỉ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo Tây Ban Nha Hội LHPN VN Hội LHPN VN Chủ dự án 19/01/2012 x x x x 133 DA NCNL lập kế hoạch tài chính và huy động nguồn lực của HLHPNVN và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở VN Tây Ban Nha Hội LHPN VN Hội LHPN VN Chủ dự án 31/01/2012 x x x x 134 DA Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về Tây Ban Nha Hội LHPN VN TT Phụ nữ & Phát triển Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 135 DA TCNL cho UB DSGĐ và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện GĐ 2 của Chiến lược Dân số VN 2001-2010 UNFPA Hội LHPN VN TC Dân số & KHH GĐ Chủ dự án 31/01/2012 x x x x 136 DA Ngôi nhà Bình yên cho phụ nữ bị bạo lực gia đình - UNFPA UNFPA Hội LHPN VN TT Phụ nữ & Phát triển Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 137 Da Ngôi nhà Bình yên cho phụ nữ bị bạo lực gia đình - UNICEF UNICEF Hội LHPN VN TT Phụ nữ & Phát triển Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 138 DA Nâng cao khả năng ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu: Trao quyền cho phụ nữ cơ sở để ứng phó với thiên tai UNIFEM Hội LHPN VN Hội LHPN VN Chủ dự án 20/01/2012 x x x x 139 DA Xúc tiến đa tổ chức tiếp cận dựa vào cộng đồng nhằm giải quyết hai vấn nạn song hành: buôn bán phụ nữ, trẻ em và HIV/AIDS UNIFEM Hội LHPN VN Hội LHPN VN Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 140 CT sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo Nhật Bản Ngân hàng PT Việt Nam Ngân hàng PT Việt Nam Chủ dự án 3/02/212 x x x 141 CT Cấp nước đô thị vừa và nhỏ đồng bằng sông Cửu Long Pháp Ngân hàng PT Việt Nam Ngân hàng PT Việt Nam Chủ dự án 31/01/2012 x x x 142 DA Tài chính nhà ở ADB NH NN VN NH NN VN Chủ dự án 10/01/2012 x x x 143 DA Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III Nhật Bản NH NN VN NH NN VN Chủ dự án 10/01/2012 x x x 144 DA Tài chính Nông thôn III WB NH NN VN NH Đầu tư & PT VN Chủ dự án 11/01/2012 x x x x x 145 DA Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn IFAD UBND tỉnh Bắc Kạn UBND tỉnh Bắc Kạn Chủ dự án 19/01/2012 x x x x x 146 DA Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Phần Lan UBND tỉnh Bắc Kạn CT Cấp nước Bắc Kạn Chủ dự án 11/01/2012 x x x x 147 DA Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Phần Lan UBND tỉnh Bắc Kạn CT Cấp nước Bắc Kạn Chủ dự án 11/01/2012 x x x x 148 DA Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Phần Lan UBND tỉnh Bắc Kạn CT Cấp nước Bắc Kạn Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 149 DA Thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Phần Lan UBND tỉnh Bắc Kạn UBND huyện Chợ Mới Chủ dự án 13/01/2012 x AMF x x 150 DA Đường GTNT đến các xã miền núi đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn Quỹ Kuwait UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 3/01/2012 x x x 151 DA Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre IFAD UBND tỉnh Bến Tre UBND tỉnh Bến Tre BQLDA 19/01/2012 x x x x 152 DA Nhà máy nước Tân Hiệp, tỉnh Bình Dương Hà Lan UBND tỉnh Bình Dương CT CTN MT Bình Dương Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 153 DA Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương Nhật Bản UBND tỉnh Bình Dương CT CTN MT Bình Dương Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 154 DA Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương Phần Lan UBND tỉnh Bình Dương CT CTN MT Bình Dương Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 155 DA Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận Pháp UBND tỉnh Bình Dương CT CTN MT Bình Dương Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 156 DA Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận (kênh mương cấp II, III) Pháp UBND tỉnh Bình Dương CT CTN MT Bình Dương Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 157 DA Cấp nước khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương WB UBND tỉnh Bình Dương CT CTN MT Bình Dương Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 158 DA Nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hà Lan UBND tỉnh BR - Vũng Tàu TT Nước & VSMT NT Chủ dự án 11/01/2012 x x x 159 DA Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu Pháp UBND tỉnh BR - Vũng Tàu CT TN & PT đô thị BR-VT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 160 DA Thu gom và xử lý nước thải TX Bà Rịa Thụy Sĩ UBND tỉnh BR - Vũng Tàu CT TN & PT đô thị BR-VT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 161 DA Mở rộng và nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Cà Mau Italia UBND tỉnh Cà Mau CT Cấp thoát nước Cà Mau Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 162 DA Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình TP Buôn Ma Thuột Đan Mạch UBND tỉnh Đắk Lắk Cty QLDT & VSMT ĐLăk Chủ dự án 29/12/2011 x x x 163 DA TT truyền hình kỹ thuật số và nâng cao năng lực cán bộ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk Đan Mạch UBND tỉnh Đắk Lắk Đài PT&TH Đắk Lắk Chủ dự án 9/01/2012 x x x x x 164 DA Cấp nước thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Hàn Quốc UBND tỉnh Đắk Lắk UBND TX Buôn Hồ Chủ dự án 10/01/2012 x x x 165 DA Đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi tỉnh Đắk Lắk Quỹ Kuwait UBND tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh Đắk Lắk Chủ dự án 4/01/2012 x x x 166 DA Hệ thống cấp nước Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai Hàn Quốc UBND tỉnh Đồng Nai Cty Cấp nước Đồng Nai Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 167 DA Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Nhật Bản UBND tỉnh Đồng Nai Cty Cấp nước Đồng Nai Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 168 DA Hệ thống thoát nước Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Na Uy UBND tỉnh Đồng Tháp CT Cấp nước và MTĐT ĐT Chủ dự án 31/01/2012 x x x x x 169 DA Phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang IFAD UBND tỉnh Hà Giang UBND tỉnh Hà Giang Chủ dự án 22/12/2011 x x x 170 DA Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh IFAD UBND tỉnh Hà Tĩnh BQLDA Chủ dự án 9/01/2012 x x x x 171 DA Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo (ISDP) tỉnh Hà Tĩnh Opec UBND tỉnh Hà Tĩnh BQLDA Chủ dự án 9/01/2012 x x x x 172 DA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh Quỹ Kuwait UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh Chủ dự án 9/01/2012 x x x x 173 DA Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại Hải Dương Tây Ban Nha UBND tỉnh Hải Dương CT MT Đô thị Hải Dương Chủ dự án 6/01/2012 x x x x 174 DA Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Hàn Quốc UBND tỉnh Hòa Bình CT Nước sạch Hòa Bình Chủ dự án 14/01/2012 x x x x 175 DA Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Hàn Quốc UBND tỉnh Hòa Bình CT Nước sạch Hòa Bình Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 176 CT Cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, gđ 2011-2015 Thụy Sĩ UBND tỉnh Hòa Bình Sở NN&PTNT Hòa Bình Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 177 CT Cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, gđ 2011-2015 Thụy Sĩ UBND tỉnh Hòa Bình Sở NN&PTNT Hòa Bình Chủ dự án 7/02/2012 x x x 178 DA Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, tỉnh Hưng Yên Phần Lan UBND tỉnh Hưng Yên CT Cấp nước Hưng Yên Chủ dự án 13/01/2012 x x x 179 DA Cấp nước thị tứ Toàn Thắng - tỉnh Hưng Yên Phần Lan UBND tỉnh Hưng Yên CT Cấp nước Hưng Yên Chủ dự án 13/01/2012 x x x 180 DA Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên Phần Lan UBND tỉnh Hưng Yên UBND tỉnh Hưng Yên Chủ dự án 13/01/2012 x x x 181 DA Cấp nước và vệ sinh môi trường thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Ôxtrâylia UBND tỉnh Kiên Giang Cty Cấp thoát nước KG Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 182 DA Phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu Opec UBND tỉnh Lai Châu Sở KH&ĐT Lai Châu Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 183 DA Nâng cấp đô thị Nam Định WB UBND tỉnh Nam Định UBND TP Nam Định Chủ dự án 18/01/2012 x x x x x 184 DA Giảm nghèo thông qua TCNL thể chế tại cấp tỉnh Nghệ An và huyện Quỳ Châu Bỉ UBND tỉnh Nghệ An UBND tỉnh Nghệ An Chủ dự án 10/01/2012 x x x 185 DA Nâng cấp và cải tạo hệ thống thoát nước và VSMT - Thành phố Vinh - GĐ II Đức UBND tỉnh Nghệ An UBND Tp Vinh Chủ dự án 1/01/2012 x x x 186 DA Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Đan Mạch UBND tỉnh Quảng Bình UBND huyện Quảng Trạch Chủ dự án 28/02/2012 x x x x 187 DA Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Hungary UBND tỉnh Quảng Bình UBND huyện Quảng Trạch Chủ dự án 28/02/2012 x x x x 188 DA Phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình IFAD UBND tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình Chủ dự án 28/02/2012 x x x x 189 DA Đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, Sơn La Hàn Quốc UBND tỉnh Sơn La CT ĐTXD Mộc Châu Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 190 DA Cấp nước thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên Na Uy UBND tỉnh Thái Nguyên CT Nước sạch Thái Nguyên Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 191 DA Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên Pháp UBND tỉnh Thái Nguyên Sở Xây dựng Thái Nguyên Chủ dự án 10/01/2012 x x x x x 192 DA Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Trung ương Huế Áo UBND tỉnh TT - Huế Bệnh viện TƯ Huế Chủ dự án 9/01/2012 x x x x 193 DA Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế Hàn Quốc UBND tỉnh TT - Huế Ban ĐTXD bệnh viện đa khoa Chủ dự án 6/01/2012 x x x x x 194 DA Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Luc Xăm Bua UBND tỉnh TT - Huế UBND huyện Quảng Điền Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 195 DA Cải thiện môi trường nước Tp. Huế Nhật Bản UBND tỉnh TT - Huế Cty MT&CT Đô thị Huế Chủ dự án 18/01/2012 x x x x 196 DA Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang IFAD UBND tỉnh Tuyên Quang UBND tỉnh Tuyên Quang Chủ dự án 30/01/2012 x x x x 197 DA Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Hàn Quốc UBND tỉnh Yên Bái Sở XD Yên Bái Chủ dự án 12/01/2012 x x x x x 198 DA Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng - thành phố môi trường Đức UBND TP Đà Nẵng Sở KHĐT Đà Nẵng Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 199 DA Xây dựng và nâng cấp hệ thống tín hiệu và điều khiển giao thông thành phố Đà Nẵng Tây Ban Nha UBND TP Đà Nẵng Sở GTVT Đà Nẵng Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 200 DA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng WB UBND TP Đà Nẵng Sở GTVT Đà Nẵng Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 201 DA Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Tp. Hà Nội Hàn Quốc UBND TP Hà Nội Sở LĐTBXH HN Chủ dự án 1/02/2012 x x x x x 202 DA Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo Nhật Bản UBND TP Hà Nội Ban DA Đường sắt ĐT Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 203 DA Tuyến ĐSĐT thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội Pháp UBND TP Hà Nội Ban DA Đường sắt ĐT Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 204 DA Hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế cho Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội Pháp UBND TP Hà Nội Ban DA Đường sắt ĐT Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 205 DA Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội Quỹ Toàn cầu UBND TP Hà Nội Ban DA Đường sắt ĐT Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 206 DA Phát triển giao thông đô thị Hà Nội WB UBND TP Hà Nội Sở GTVT HN Chủ dự án 18/01/2012 x x x x x 207 DA Cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng Nhật Bản UBND TP Hải Phòng UBND TP Hải Phòng Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 208 DA Xây dựng cầu Rào II Phần Lan UBND TP Hải Phòng UBND TP Hải Phòng Chủ dự án 2/02/2012 x x x x 209 DA Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương ADB UBND TP HCM Ban QL Đường sắt ĐT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 210 DA Chống ngập nước khu vực TP HCM Hà Lan UBND TP HCM TT ĐH Chống ngập TP HCM Chủ dự án 20/01/2012 x x x x 211 DA Xây dựng đường sắt đô thị TP HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên Nhật Bản UBND TP HCM Ban QL Đường sắt ĐT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 212 DA Xây dựng Đại lộ Đông Tây TP HCM Nhật Bản UBND TP HCM UBND TP HCM BQLDA 12/01/2012 x x x x 213 DA Cải thiện Môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hũ-Bến Nghé- Đôi Tẻ giai đoạn I Nhật Bản UBND TP HCM UBND TP HCM BQLDA 12/01/2012 x x x x 214 DA Cải thiện Môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hũ-Bến Nghé- Đôi Tẻ giai đoạn II Nhật Bản UBND TP HCM UBND TP HCM BQLDA 12/01/2012 x x x x 215 DA Hỗ trợ Kỹ thuật Vệ sinh Môi trường TP HCM - Giai đoạn 2 Pháp UBND TP HCM TT ĐH Chống ngập TP HCM Chủ dự án 20/01/2012 x x x 216 DA Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) WB UBND TP HCM Sở GTVT TP HCM BQLDA 12/01/2012 x x x 217 DA Giảm thất thoát nước Tp. HCM WB UBND TP HCM TCT Cấp nước Sài Gòn Chủ dự án 16/01/2012 x x x 218 DA Nâng cấp đô thị Tp. HCM WB UBND TP HCM UBND TP HCM Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 219 DA Đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường và phát triển KT-XH ở Trung Bộ VN Đan Mạch Viện KH&CN Việt Nam Viện Địa lý Chủ dự án 18/01/2012 x x x x 220 DA TCNL của Viện KH&CN VN trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, gđ 2 Nhật Bản Viện KH&CN Việt Nam Viện CN và Môi trường Chủ dự án 2/02/2012 x x x x Tiểu dự án 123 54 121 6 59 70 88 1 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA An Giang WB Bộ GTVT Sở GTVT An Giang Chủ dự án 12/01/2012 x x x x x 2 DA Chăm sóc, tư vấn hỗ trợ người nhiễm HIV dựa vào cộng đồng ở Việt Nam - TDA An Giang WB Bộ Y tế Sở Y tế An Giang Chủ dự án 1/02/2012 x x x x 3 DA Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - TDA An Giang WB Bộ Y tế Sở Y tế An Giang Chủ dự án 1/02/2012 x x x x 4 DA Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam - TDA An Giang WB Bộ Y tế Sở Y tế An Giang Chủ dự án 1/02/2012 x x x x 5 DA Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông MêKông mở rộng - TDA Bắc Kạn ADB Bộ VH, TT&DL UBND tỉnh Bắc Kạn Chủ dự án 12/01/2012 x x AMF x x 6 DA Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng - TDA Bắc Kạn ADB Bộ Y tế Sở Y tế Bắc Kạn Chủ dự án 13/01/2012 x x x x x 7 TDA Đường Bản Khúa - Bản Mạn, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 3/01/2012 x x x 8 TDA Đường Công Bằng - Cổ Linh, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 3/01/2012 x x x 9 TDA Đường GTNT Bằng Lũng Đại Sảo, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 3/01/2012 x x x 10 TDA Đường GTNT Nông Hạ - Yên Hân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn UBND huyện Chợ Mới Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 11 TDA Đường GTNT Quang Phong - Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn UBND huyện Na Rì Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 12 TDA Đường Vân Tùng - Thuần Mang, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Kạn Chủ dự án 3/01/2012 x x x 13 TDA Lưới điện nông thôn các xã Cư Lễ, Xuân Dương, Dương Sơn, Liêm Thủy, tỉnh Bắc Kạn Nhật Bản UBND tỉnh Bắc Kạn UBND huyện Na Rì Chủ dự án 13/01/2012 x x x x x 14 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Bạc Liêu WB Bộ GTVT Sở GTVT Bạc Liêu Chủ dự án 10/02/2012 x x x 15 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Bến Tre WB Bộ GTVT Sở GTVT Bến Tre Chủ dự án 10/02/2012 x x x 16 DA Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam - TDA Bến Tre WB Bộ TN&MT Sở TNMT Bến Tre Chủ dự án 5/01/2012 x x x 17 DA Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học - TDA Bình Thuận ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Bình Thuận Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 18 DA Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung - TDA Bình Thuận ADB Bộ Xây dựng CT Cấp thoát nước B.Thuận Chủ dự án 17/01/2012 x x x 19 DA Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ - TDA Bình Thuận ADB Bộ Y tế Sở Y tế Bình Thuận Chủ dự án 28/12/2011 x x x x 20 DA Năng lượng nông thôn II - TDA miền Nam (tài trợ bổ sung) WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Nam TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 21 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Cà Mau WB Bộ GTVT Sở GTVT Cà Mau Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 22 DA Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - TDA An Giang WB Bộ Y tế Sở Y tế Cà Mau Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 23 TDA Xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Cái Đôi Vàm - Huyện Phú Tân - tỉnh Cà Mau Nhật Bản UBND tỉnh Cà Mau CT Cấp thoát nước Cà Mau Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 24 TDA Xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời - tỉnh Cà Mau Nhật Bản UBND tỉnh Cà Mau CT Cấp thoát nước Cà Mau Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 25 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Cần Thơ WB Bộ GTVT Sở GTVT Cần Thơ Chủ dự án 10/02/2012 x x x x 26 DA Năng lượng nông thôn II mở rộng - TDA Cao Bằng WB Bộ Công thương UBND tỉnh Cao Bằng Chủ dự án 19/01/2012 x x x x 27 TDA Đường Vĩnh Quang, Vĩnh Phong (Bảo Lâm) - Hồng Trị, Hưng Đạo (Bảo Lạc), tỉnh Cao Bằng Nhật Bản UBND tỉnh Cao Bằng UBND huyện Trà Lĩnh Chủ dự án 6/01/2012 x x x x 28 TDA Phát triển lưới điện cụm xã Đảo Ngạn - Xuân Hòa - Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Nhật Bản UBND tỉnh Cao Bằng Sở Công thương Cao Bằng Chủ dự án 19/01/2012 x x x x 29 TDA Thủy lợi Cao chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng Nhật Bản UBND tỉnh Cao Bằng UBND huyện Trà Lĩnh Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 30 DA Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA Đà Nẵng Nhật Bản Bộ Công thương CT Điện lực Đà Nẵng TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 31 DA Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông - TDA Tp Đà Nẵng WB Bộ TT&TT Sở TT&TT Đà Nẵng Chủ dự án 13/01/2012 x x x 32 DA Dự án lưới điện phân phối nông thôn - TDA miền Trung WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Trung TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 33 DA Nâng cao Hiệu suất Hệ thống Điện, Cổ phần hóa và Năng lượng tái tạo - TDA miền Bắc WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Bắc TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 34 DA Nâng cao Hiệu suất Hệ thống Điện, Cổ phần hóa và Năng lượng tái tạo - TDA miền Nam WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Bắc TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 35 DA Nâng cao Hiệu suất Hệ thống Điện, Cổ phần hóa và Năng lượng tái tạo - TDA miền Trung WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Trung TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 36 DA Nâng cao Hiệu suất Hệ thống Điện, Cổ phần hóa và Năng lượng tái tạo - TDA Tài trợ bổ sung WB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 37 DA Năng lượng nông thôn II - TDA miền Bắc WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Bắc TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 38 DA Năng lượng nông thôn II - TDA miền Bắc (tài trợ bổ sung) WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Bắc TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 39 DA Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu vùng xa - TDA miền Nam ADB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Nam TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 40 DA Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu vùng xa - TDA miền Trung ADB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Trung TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 41 DA Truyền tải và Phân phối II - TDA miền Nam WB Bộ Công thương TCT Truyền tải điện QG TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 42 DA Truyền tải và Phân phối II - TDA miền Trung WB Bộ Công thương TCT Truyền tải điện QG TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 43 DA Truyền tải và Phân phối II - TDA tài trợ bổ sung miền Nam WB Bộ Công thương TCT Truyền tải điện QG TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 44 DA Truyền tải và Phân phối II - TDA TP HCM WB Bộ Công thương TCT Điện lực TP HCM TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 45 DA Truyền tải và Phân phối II - TDA TT Điều độ WB Bộ Công thương TT Điều độ Hệ thống điện QG TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 46 DA Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) - TDA Bộ Tài chính (hợp phần 3) WB Bộ NN&PTNT Bộ Tài chính Chủ dự án 17/01/2012 x x x 47 CT Cạnh tranh nông nghiệp - TDA Đắk Lắk WB Bộ NN&PTNT UBND tỉnh Đắk Lắk Chủ dự án 8/01/2012 x x x x 48 CT Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT - TDA Đắk Lắk Danida Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Đắk Lắk Chủ dự án 9/01/2012 x x x x 49 CT Hỗ trợ ngành thủy sản GĐ II - TDA Đắk Lắk Danida Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Đắk Lắk Chủ dự án 5/01/2012 x x x x x 50 DA Phát triển nước ngầm cung cấp nước sạch nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên - TDA Đắk Lắk Nhật Bản Bộ NN&PTNT TT NS&VSMT Đắk Lắk Chủ dự án 30/12/2011 x x x x 51 TDA Kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi Krông Kmar, huyện Krông Bông, Đắk Lắk Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Lắk UBND huyện Krông Bông Chủ dự án 30/12/2011 x x x x x 52 TDA Thủy lợi Hồ Kè, xã Hòa Lễ, Đắk Lắk Nhật Bản UBND tỉnh Đắk Lắk UBND huyện Krông Bông Chủ dự án 30/12/2011 x x x x x 53 DA Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung - TDA Đắk Nông ADB Bộ Xây dựng UBND tỉnh Đắk Nông Chủ dự án 11/01/2012 x x x x 54 TDA Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam Tuyến cạnh tranh thuộc giai đoạn 2, tỉnh Đắk Nông WB UBND tỉnh Đắk Nông CT Cấp nước & PTĐT Đắk Nông Chủ dự án 11/01/2012 x x x x 55 DA Dự án lưới điện phân phối nông thôn - TDA Đồng Nai WB Bộ Công thương CT Điện lực Đồng Nai TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 56 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Đồng Tháp WB Bộ GTVT Sở GTVT Đồng Tháp Chủ dự án 10/02/2012 x x x 57 TDA Hệ thống cấp nước thị tứ An Long huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Nhật Bản UBND tỉnh Đồng Tháp CT Cấp nước và MTĐT ĐT Chủ dự án 31/01/2012 x x x x x 58 CT Giảm nghèo VN - Thụy Điển (Chia sẻ) - TDA Hà Giang SIDA Bộ KH&ĐT UBND tỉnh Hà Giang Chủ dự án 20/12/2011 x x x x 59 DA Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA Hà Nội Nhật Bản Bộ Công thương CT Điện lực Hà Nội TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 60 DA Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông - TDA Tp Hà Nội WB Bộ TT&TT UBND TP Hà Nội Chủ dự án 5/01/2012 x x x x 61 DA Giao thông Nông thôn 3 - TDA Hà Tĩnh WB Bộ GTVT UBND Tp Hà Tĩnh Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 62 DA Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) - TDA Hà Tĩnh WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 63 TDA Hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 2 WB UBND tỉnh Hà Tĩnh Cty Cấp nước & XD Hà Tĩnh Chủ dự án 10/01/2012 x x x 64 DA Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - TDA Hà Tĩnh ADB UBND Tp Hà Tĩnh UBND Tp Hà Tĩnh Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 65 TDA Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra Hà Tĩnh đến năm 2014 SIDA UBND Tp Hà Tĩnh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Chủ dự án 9/01/2012 x x x x 66 DA lưới điện phân phối nông thôn - TDA Hải Dương WB Bộ Công thương CT Điện lực Hải Dương TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 67 DA lưới điện phân phối nông thôn - TDA miền Bắc WB Bộ Công thương TCT Điện lực miền Bắc TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 68 DA lưới điện phân phối nông thôn - TDA miền Nam WB Bộ Công thương Điện lực miền Nam TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 69 DA Năng lượng nông thôn II - TDA miền Trung WB Bộ Công thương Điện lực miền Trung TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 70 DA Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA Hải Dương Nhật Bản Bộ Công thương CT Điện lực Hải Dương TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 71 DA lưới điện phân phối nông thôn - TDA Hải Phòng WB Bộ Công thương CT Điện lực Hải Phòng TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 72 DA Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA Hải Phòng Nhật Bản Bộ Công thương CT Điện lực Hải Phòng TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 73 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Hậu Giang WB Bộ GTVT Sở GTVT Hậu Giang Chủ dự án 16/01/2012 x x x x 74 TDA Đường 433 (huyện Đà Bắc) - Phù Yên Nhật Bản UBND tỉnh Hòa Bình Sở GTVT Hòa Bình Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 75 TDA Nâng cấp hệ thống kênh mương xã Mai Hạ, Mai Hịch và thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình Nhật Bản UBND tỉnh Hòa Bình UBND huyện Mai Châu Chủ dự án 27/01/2012 x x x x 76 DA Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung - TDA Khánh Hòa ADB Bộ Xây dựng UBND tỉnh Khánh Hòa Chủ dự án 24/02/2012 x x x 77 DA Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - TDA Nha Trang WB UBND tỉnh Khánh Hòa UBND tỉnh Khánh Hòa Chủ dự án 20/01/2012 x x x x 78 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Kiên Giang WB Bộ GTVT Sở GTVT Kiên Giang Chủ dự án 10/02/2012 x x x x 79 DA Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - TDA Kon Tum ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Chủ dự án 13/01/2012 x x x x 80 DA Cạnh tranh chăn nuôi và An toàn thực phẩm - TDA Lâm Đồng WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Lâm Đồng Chủ dự án 11/01/2012 x x x x x 81 DA Năng lượng nông thôn II - TDA Lào Cai WB Bộ Công thương UBND tỉnh Lào Cai Chủ dự án 5/01/2012 x x x x x 82 DA Năng lượng nông thôn II mở rộng - TDA Lào Cai WB Bộ Công thương UBND tỉnh Lào Cai Chủ dự án 5/01/2012 x x x x x 83 TDA Hệ thống cung cấp điện xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Nhật Bản UBND tỉnh Lào Cai Sở Công thương Lào Cai Chủ dự án 5/01/2012 x x x x x 84 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Long An WB Bộ GTVT Sở GTVT Long An Chủ dự án 10/02/2012 x x x 85 DA Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản - TDA Ninh Thuận UNFTA Bộ Y tế Sở Y tế Ninh Thuận Chủ dự án 19/01/2012 x x x x 86 DA Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 - TDA Quảng Bình ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Quảng Bình Chủ dự án 28/02/2012 x x x x 87 DA Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - TDA Quảng Bình ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Quảng Bình Chủ dự án 28/02/2012 x x x x 88 DA Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng - TDA Quảng Bình ADB Bộ VH,TT&DL UBND tỉnh Quảng Bình Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 89 DA Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ - TDA Quảng Bình WB Bộ Y tế Sở Y tế Quảng Bình Chủ dự án 28/02/2012 x x x x 90 DA Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - TDA Đồng Hới WB UBND tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình Chủ dự án 28/02/2012 x x x x 91 DA Năng lượng nông thôn II - TDA Quảng Ngãi WB Bộ Công thương UBND tỉnh Quảng Ngãi Chủ dự án 3/01/2012 x x x x 92 DA Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam - TDA Quảng Ngãi WB Bộ TN&MT Sở TNMT Quảng Ngãi Chủ dự án 9/01/2012 x x x x 93 DA Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng - TDA Quảng Ninh ADB Bộ Y tế Sở Y tế Quảng Ninh Chủ dự án 12/01/2012 x x x x 94 Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học - TDA Quảng Trị WB Bộ GD&ĐT Sở GD&ĐT Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 95 TDA Chia sẻ, tỉnh Quảng Trị Thụy Sĩ Bộ KH&ĐT Sở KH&ĐT Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 96 DA Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 - TDA Quảng Trị ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Quảng Trị Chủ dự án 4/01/2012 x x x x 97 DA Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 - TDA Quảng Trị ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 98 DA Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung - TDA Quảng Trị ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Quảng Trị Chủ dự án 4/01/2012 x x x x 99 DA Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung - TDA Quảng Trị ADB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 100 DA Thủy lợi miền Trung - TDA Nam Thạch Hãn, Quảng Trị ADB Bộ NN&PTNT UBND tỉnh Quảng Trị Chủ dự án 30/12/2011 x x x x 101 DA Thủy lợi miền Trung - TDA Nam Thạch Hãn, Quảng Trị ADB Bộ NN&PTNT UBND tỉnh Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 102 TDA Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị WB Bộ NN&PTNT Sở NN&PTNT Quảng Trị Chủ dự án 4/01/2012 x x x x 103 DA Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - TDA Quảng Trị Thụy Sĩ Bộ VH,TT&DL UBND tỉnh Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 104 DA Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng - TDA Quảng Trị ADB Bộ Y tế UBND tỉnh Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 105 DA Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ - TDA Quảng Trị WB Bộ Y tế UBND tỉnh Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 106 DA Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, gđ 2 - TDA Quảng Trị ADB Bộ Y tế UBND tỉnh Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 107 DA Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - TDA Đông Hà, Quảng Trị ADB UBND tỉnh Quảng Trị UBND Tp Đông Hà Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 108 TDA Cầu Đại Lộc, tỉnh Quảng Trị Nhật Bản UBND tỉnh Quảng Trị Sở GTVT Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 109 TDA Đường liên xã Cam An - Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Nhật Bản UBND tỉnh Quảng Trị UBND huyện Cam Lộ Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 110 TDA Thoát nước Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Nhật Bản UBND tỉnh Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị Sở KHĐT Quảng Trị 19/02/2012 x x x x 111 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Sóc Trăng WB Bộ GTVT Sở GTVT Sóc Trăng Chủ dự án 10/02/2012 x x x x 112 DA Xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình - TDA Trạm 220kV Thái Bình và mở rộng ngăn lộ Nhật Bản Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x x 113 DA Cấp nước sạch và VSMT đồng bằng sông Hồng - TDA Thái Bình WB Bộ NN&PTNT UBND tỉnh Thái Bình Chủ dự án 9/01/2012 x x x x x 114 DA Cấp nước phía Nam huyện Phổ Yên và khu Điềm Thụy huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Nhật Bản UBND tỉnh Thái Nguyên CT Nước sạch Thái Nguyên Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 115 TDA Cấp nước Thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai và Thị trấn Đu - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên WB UBND tỉnh Thái Nguyên CT Nước sạch Thái Nguyên Chủ dự án 10/01/2012 x x x x 116 DA Thủy điện Trung Sơn - TDA Đầu nối WB Bộ Công thương TĐ Điện lực VN TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 117 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Tiền Giang WB Bộ GTVT Sở GTVT Tiền Giang Chủ dự án 10/02/2012 x x x 118 DA Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn gđ 2007-2012 - TDA Hợp phần 1 Đan Mạch Bộ NN&PTNT Viện CSCL PTNT Chủ dự án 17/01/2012 x x x x x 119 Chính sách gia đình - TDA Bộ VHTTDL UNICIF Bộ VH,TT&DL Bộ VH,TT&DL Chủ dự án 24/02/2012 x x x x 120 CT Hợp tác chung về Bình đẳng giới giữa LHQ và Chính phủ VN - TDA Bộ VHTTDL UNFPA Bộ VH,TT&DL Bộ VH,TT&DL Chủ dự án 24/02/2012 x x x x 121 DA Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện - TDA TP HCM Nhật Bản Bộ Công thương CT Điện lực TP HCM TĐ Điện lực VN 14/02/2012 x x x x 122 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Trà Vinh WB Bộ GTVT Sở GTVT Trà Vinh Chủ dự án 14/01/2012 x x x x 123 DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Vĩnh Long WB Bộ GTVT Sở GTVT Vĩnh Long Chủ dự án 13/01/2012 x x x 124 DA Phòng chống HIV/AIDS, ma túy và buôn bán người - TDA Yên Bái ADB Bộ GTVT CT VEC Yên Bái Chủ dự án 14/01/2012 x x x x 125 DA Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng - TDA Yên Bái WB Bộ Y tế Sở Y tế Yên Bái Chủ dự án 17/01/2012 x x x x 126 DA Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS - TDA Yên Bái Quỹ Toàn cầu Bộ Y tế Sở Y tế Yên Bái Chủ dự án 14/01/2012 x x x x 127 TDA Cải tạo, nâng cấp đường Trạm Tấu - Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Nhật Bản UBND tỉnh Yên Bái UBND huyện Trạm Tấu Chủ dự án 14/01/2012 x x x x Tổng 302 169 317 30 180 169 225 PHỤ LỤC IIA SỐ LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA ĐÃ GỬI BÁO CÁO QUÝ Quý báo cáo Tổng số Chương trình/Dự án Tiểu dự án Tổng Đúng mẫu Đủ thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ thông tin Thư ĐT Văn bản Tổng Đúng mẫu Đủ thông tin Thư ĐT Văn bản Q4-2007 72 33 9 39 39 59 25 9 28 37 13 8 0 11 2 Q1-2008 148 49 17 51 108 136 41 15 41 106 12 8 2 10 2 Q2-2008 147 134 63 135 40 135 122 56 123 40 12 12 7 12 0 Q3-2008 212 195 85 187 92 163 147 76 143 70 49 48 9 44 22 Q4-2008 232 217 70 178 144 171 157 63 128 100 61 60 7 50 44 Q1-2009 250 237 88 196 134 190 178 79 146 103 60 59 9 50 31 Q2-2009 257 222 93 205 103 198 171 87 158 84 59 51 6 47 19 Q3-2009 246 237 129 210 142 182 175 109 155 98 64 62 20 55 44 Q4-2009 283 268 151 231 167 227 213 131 179 141 56 55 20 52 26 Q1-2010 299 268 119 241 169 216 193 94 165 126 83 75 25 76 43 Q2-2010 343 316 146 275 166 227 212 109 175 117 116 104 37 100 49 Q3-2010 312 288 125 248 171 194 188 95 140 116 118 100 30 108 55 Q4-2010 302 256 110 201 223 217 188 79 138 157 85 68 31 63 66 Q1-2011 298 275 160 238 178 186 181 120 146 119 112 94 40 92 59 Q2-2011 318 292 172 248 213 199 187 125 145 141 119 105 47 103 72 Q3-2011 307 288 185 256 175 194 181 129 149 124 113 107 56 107 51 Q4-2011 347 317 180 302 169 220 196 121 179 115 127 121 59 123 54 Biểu đồ - PHỤ LỤC IIA Số lượng các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý