2137/QĐ-UBND

Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam ỦY BAN NHÂN DÂN T Ỉ NH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2137 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 14 tháng 0 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươ n g ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH Đ T ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam; Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam; Xét đề nghị c ủa Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 30/5/2017 và Báo cáo thẩm địn h kế hoạch đấu thầu số 298/BC-SKHĐT ngày 08/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam với các nội dung như sau: TT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức h ợ p đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình 2.152.000 Chỉ định thầu Quý II /2017 Trọn gói 60 ngày 2 Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán 2.000.000 Chỉ định thầu Quý II /2018 60 ngày 3 Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt xây lắp 85.089.000 Chỉ định thầu Quý II /2017 60 ngày 4 Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y t ế 29.478.000 Chỉ định thầu Quý III/2017 60 ngày 5 Tư vấn lập Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình 1.445.594.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý II /2017 30 ngày 6 Tư vấn th ẩ m tra thiết kế BVTC - dự toán và khảo sát địa chất công trình 138.494.000 Chỉ định thầu Quý II /2017 15 n gày 7 Tư vấn thẩm định giá thiết bị 57.700.000 Chỉ định thầu Quý II /2017 15 ngày 8 Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị xây lắp 985.374.000 Tự thực hiện Quý III/2017 Theo tiến độ thi công xây dựng 9 Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế 117.912.000 Chỉ định thầu Quý III/2017 Theo tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị 10 Tư vấn Kiểm toán 523.599.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý II /2018 45 ngày 11 Bảo hiểm công trình 73.886.000 Chỉ định thầ u Quý III/2017 Trọn gói Theo tiến độ thi công xây dựng 12 Phòng chống, mối mọt 400.000.000 Chỉ định thầu Quý III/2017 Trọn gói Phù hợp theo tiến độ thi công xây dựng 13 Xây dựng hạng mục: Xây mới Khối Khoa ngoại, Khối Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, hành lang nối Khoa ngoại với hành lang hiện trạng; Cải tạo tầng 4 Khoa khám; Cá c hạng mục phụ trợ; cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp 47.011.414.000 Trong đó: Xây dựng, thiết bị (41.341.468.000 đồng); Hạng mục chung (1.202.798.000 đồng); Dự phòng trượt giá (2.339.935.000 đồng) và phát sinh khối lượng (2.127.213.000 đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2017 Đơn giá cố định 540 ngày 14 Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế 15.549.645.000 Trong đó: chi phí thiết bị (14.739.000.000 đồng); chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (810.645.000 đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2017 Trọn gói 350 ngày Tổng cộng 66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn) - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. - Phương thức đấu thầu: + Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo h ì nh thức chỉ định thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ + Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; BQLDA ĐTXD tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Thanh