TCVN11362:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11362:2016 về Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn - Thi công nghiệm thu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11362: 2016 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN - THI CÔNG, NGHIỆM THU Hydraulic structures - Technical requirements in construction and acceptance of prefabricate concrete canal Lời nói đầu TCVN 11362: 2016 do Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN - THI CÔNG, NGHIỆM THU Hydraulic structures - Technical Requirements in construction and acceptance of prefabricate concrete canal 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thi công và nghiệm thu hệ thống kênh tưới nội đồng bằng bê-tông đúc sẵn. 1.2 Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn bao gồm xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống kênh trong các hệ thống tư ớ i. 1.3 Tiêu chuẩn này c ó thể áp dụng trong điều kiện tương tự đối với kênh đúc sẵn sử dụng các vật liệu khác tương đương. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là c ầ n thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đ ổ i, bổ sung (nếu có). TCVN 4116:1985, Kết cấu bê tông và b ê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết k ế. TCVN 4055: 2012, T ổ ch ứ c thi công. TCVN 4253 : 2012, Công trình th ủy lợi - Nền các công trình thủy c ô ng- Yêu cầu th iế t k ế . TCVN 9113:2012, Ố ng bê tông cốt thép thoát nước. TCVN 9115:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Th i công và nghiệm thu. TCVN 9159:2012, Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TCVN 9335: 2012, B ê tông nặng- Phương ph á p thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy . TCVN 6394: 2014, Mương b ê tông cốt thép thành m ó ng đ ú c sẵn . 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1 C ấ u kiện (Component) Những s ả n phẩm kênh đúc sẵn, kh i lắp ghép lại sẽ h ợ p thành một kết cấu công trình kênh tưới nội đồng. 3.2 Vữa không co (Non-Shrinkage motar) Vữa xi măng với cốt liệu tự nhiên và phụ gia phù hợp có độ linh động cao, phát triển cường độ nhanh và không co ngót trong quá trình đóng rắn, dùng để đổ ch è n các mối nối liên kết cấu kiện kênh. 3.3 Mối nối (Joinning structure) Bộ phận liên kết các cấu kiện kênh sau khi lắp ghép bằng vữa không co, bê tông cốt thép đổ tại chỗ hoặc bằng mối hàn. 3.4 Lô sản ph ẩ m (Lot of products) S ố lượng cấu kiện được sản xuất trong cùng một đợt, có cùng đặc tính kỹ thuật, cùng ch ủ ng loại, giống nhau về kích thước, dùng cùng loại vật liệu và được sản xuất theo cùng một quy trình công nghệ. Cỡ lô thông thường là 100 sản phẩm, nếu số lượng cấu kiện của mỗi đợt sản xuất như trên không đủ 100 s ả n ph ẩ m thì cũng coi là 1 lô đủ. 4 Yêu cầu đối với thiết kế 4.1 Yêu cầu kỹ thuật chung 4.1.1 Khi lựa chọn kiểu mặt cắt cấu kiện cần xem xét tổng hợp các yếu tố như: Lợi nhất về mặt thủy lực, kh ả năng đúc c ấ u kiện dễ dàng, dễ dàng cho việc xếp dỡ, vận chuyển, thi công mối nối thuận tiện, kín nước, thi công, liên kết, gối đỡ. Khi cần có thể tháo dỡ và lắp lại dễ dàng. Lựa chọn loại, số lượng cấu kiện là ít nhất và có khả năng hoán đổi cao. 4.1.2 Chiều dài cấu kiện: chiều dài mỗi cấu kiện cần xét đến t í nh n ăn g củ a thiết b ị và giải pháp thi công, khả năng chịu lực theo phương dọc và phải có các quy định bắt buộc đối với các trường hợp vận chuyển, xếp dỡ, thi công. 4.1.3 Sai số chế tạo cấu kiện theo qu y định tại TCVN 6394: 2014. 4.1.4 C ấ u kiện trước khi lắp đặt phải có nh ã n sản phẩm gồm các thông số bắt buộc sau: tên cơ sở sản xuất, s ố hiệu lô cấu kiện; mác bê tông; ngày sản xuất; các thông số kích thước ch í nh; các thông số h ì nh học; thông số chịu lực như mô đun chống uốn, độ võng cho phép. 4.1.5 Việc lựa chọn các trường hợp t í nh toán, bố trí cốt thép và kết cấu phải phù hợp với quá trình chế tạo c ấ u kiện, bốc dỡ, vận chuy ể n, thi công và vận hành; phải lường trước những trư ờ ng hợp có nguy cơ mất an toàn c ó thể xảy ra (xem Phụ lục B). 4.2 Yêu cầu về cấu kiện - Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu tả i, độ võng, vết nứt; - Yêu cầu kiểm tra khả năng thấm nước. 4.2.1 Yêu cầu lấy mẫu kiểm tra - Từ mỗi lô sản ph ẩ m c ấ u kiện lấy ngẫu nhiên 3 cấu kiện bất kỳ đã đ ủ tuổi 28 ngày để kiểm tra khả năng chịu tải, độ võng, v ết nứt và độ thấm nước. Vệ sinh sạch sẽ cấu kiện, sửa chữa các khuyết tật (nếu có); - Nếu trong ba cấu kiện đem thử có một cấu kiện không đảm bảo yêu cầu th ì phải chọn ba cấu kiện khác để thử tiếp. Nếu lại có một cấu kiện không đạt th ì lô cấu kiện đó không đạt yêu cầu . 4.2.2 Yêu cầu về ng o ại quan khuyết tật cho phép - Độ phẳng đều của bề mặt: Bề mặt bên ngoài và bên trong của cấu kiện yêu cầu phẳng đều không được có các điểm gồ lên hoặc lõm xuống vượt quá giá trị được quy đ ị nh trong TCVN 9113: 2012; - Sự biến màu của bê t ô ng: c ó thể chấp nhận sự biến màu của b ê tông cấu kiện, nhưng nếu bê tông bị nhuốm màu do cốt th é p bên trong gỉ, t hì kết cấu không đạt yêu cầu chất lượng; - Độ vuông góc của đầu cấu kiện: Tiết diện đầu cấu kiện phải vuông g ó c với các đư ờ ng sinh mặt ngoài. Sai lệch độ vuông góc của cấu kiện không được vượt quá 5 mm. 4.2.3 Yêu cầu về độ võng và vết nứt - Cường độ bê tông: sử dụng kết hợp phương pháp không phá hủy theo TCVN 9335: 2012 để xác định cư ờn g độ bê tông. Trường hợp có sự tranh chấp giữa các bên, thì phải kiểm tra trên mẫu bê tông khoan t ừ cấu kiện. - Khả năng chịu t ả i: + Tải tr ọng không nứt: Mức tả i trọng ban đầu tác động lên mẫu thử, duy tr ì ít nhất trong một phút mà không xuất hiện vết n ứ t; + Độ võng: Cấu k i ện phải thỏa mãn tiêu chuẩn về độ võng, sai lệch độ võng của cấu kiện cho phép l à 1mm/1m chiều dà i ; + Tải trọng l à m việc: Mức tải trọng tiếp theo tác động lên mẫu thử, duy trì ít nhất trong một phút m à không xuất hiện vết nứt hoặc xuất hiện vết nứt nh ỏ có chiều sâu không lớn hơn 2 mm hoặc bề rộng vết nứt không lớn hơn 0,25 mm; + Tải trọng phá hoại: mức tải trọng tiếp tục tác động l ê n mẫu thử cho đến kh i b ị phá hoại. 4.2.4 Yêu cầu về khả năng thấm nước - Từ mỗi lô sản ph ẩ m cấu kiện l ấ y ngẫu nhiên 3 cấu kiện bất kỳ đã đủ tuổi 28 ngày để ki ể m tra độ thấm nước. Vệ sinh sạch sẽ đầu ống cấu kiện, s ửa chữa các khuyết tật (nếu có); - L ấ y mẫu cấu kiện theo yêu cầu kiểm tra bịt 2 đầu cấu kiện và đổ nước đầy c ấ u kiện và giữ theo thời gian quy định, hết thời gian th ử , quan sát mặt ngoài c ấ u kiện để xem nước có thấm ra ngoài không; - Nếu không có hiện tượng t hấm nước th ì c ấu kiện đạt chất lượng về độ ch ố ng thấm. 4.2.5 Yêu cầu về sức chịu tải Sức ch ị u t ải của cấu kiện phải thỏa mãn điều kiện an toàn trong các trư ờ ng hợp tính toán được quy định tại hồ sơ thiết kế. Khi kiểm tra về sức chịu tải của cấu kiện phải thể hiện đúng sơ đồ, điểm đặt v à giá tr ị của lực tác dụng như khi cấu kiện làm việc thực tế tại hiện trường. 4.2.6 Yêu cầu về hình dạng cấu kiện Hình dạng cấu kiện: Mặt cắt ướt của cấu kiện phải bảo đảm điều kiện thiết kế, thuận lợi trong thi công (xem Phụ lục C). 4.3 Yêu cầu về nền móng Nền móng phải được kiểm tra, t í nh toán để có biện pháp xử lý, gia cố phù hợp. Yêu cầu về nền móng quy định tại TCVN 4253: 2012. 4.4 Yêu cầu về khớp nối và khe co gi ãn Dọc theo tuyến kênh phải tính toán, bố trí các khớp nối và khe co giãn để đảm bảo công trình làm việc ổn định, tránh lún lệch và giãn n ở của vật liệu, cấu tạo khớp nối theo quy định của nhà sản xuất, trường hợp cần thiết có thể tham khảo TCVN 9159 : 2012. 5 Yêu cầu kỹ thuật thi công 5.1 Yêu cầu chung 5.1.1 C ó phương án bảo vệ tim tuyến và khôi phục mốc cao độ. Xác định hệ thống mốc cơ bản phục vụ thi công. 5.1.2 C ó phương án định vị cấu kiện để đảm bảo không bị d ị ch chuyển và ổn định theo yêu cầu thiết kế. 5.1.3 Lựa chọn phương tiện thi công phù hợp với điều kiện thực tế để có thể thi công công tr ì nh đạt hiệu quả cao nhất; 5.1.4 Phải c ó đường thi công đảm bảo yêu cầu để các phương tiện th i công, vận chuyển cấu kiện, vật liệu xây dựng lưu thông được dễ dàng, thuận lợi. Trường hợp mặt bằng thi công kh ó khăn hoặc không có đường vận chuyển cần c ó gi ả i pháp, thiết bị chuyên dụng cho vận chuyển cấu kiện như xe goòng, đường ray. 5.2 Chuẩn b ị th i công 5.2.1 Chu ẩ n bị về mặt bằng: Phải có mặt bằng đã được giải phóng, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, xử lý mối và bảo vệ đ ủ điều kiện để triển khai thi công; lắp đặt mạng lưới cấp điện, cấp thoát nước bề mặt xây dựng, mạng lưới thông tin li ê n lạc, lán trại phục vụ thi công đảm bảo đầy đ ủ theo yêu cầu. 5.2.2 Nguyên liệu, trang thiết bị, nhân lực phục vụ thi công: Chu ẩ n bị đầy đ ủ , đúng chất lượng và chủng loại nguyên vật liệu, cấu kiện, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực, kinh phí để thi công đảm bảo ti ế n độ, chất lượng. 5.2.3 Tiêu nước và dẫn dòng thi công: Phải c ó biện pháp tiêu nước hố móng phù hợp để đảm bảo yêu cầu thi công. 5.2.4 Xử lý nền và lớp tiếp giáp: Nền kênh và lớp tiếp giáp phải được xử lý theo TCVN 4253: 2012. 5.3 Kỹ thuật thi công 5.3.1 Quy định chung: Trước khi thi công lắp ghép c ấ u kiện, phả i l ập biện pháp tổ chứ c thi công theo TCVN 4055: 2012. Gồm các nộ i dung sau: - Phương tiện cẩu lắp; - Tr ì nh tự lắp đặt cấu kiện; - Biện pháp thi công lắp ghép bảo đ ả m sai số cho phép; - Bảo đả m sự đồng bộ của quá trình lắp ghép; - Bảo đảm độ cứng của k ết cấu và không bi ế n dạng trong quá trình lắp ghép cấu kiện hoặc tổ hợp cấu kiện vào vị trí thiết k ế , cũng như đảm bảo độ bền vững và ổn định của toàn bộ công trình; - Biện pháp đảm b ả o thi công xen kẽ giữa lắp đặt cấu kiện và lắp đặt các thiết b ị công nghệ, thiết bị khác. 5.3.2 Trong điều kiện cho phép nên có giải pháp cơ giới hóa đ ồ ng bộ dây chuyền công nghệ lắp ghép từ khâu vận chuyển, xếp dỡ cho đến khâu lắp đặt cấ u kiện vào vị tr í thiết k ế . Nên sử dụng các thiết bị gá lắp và các phương tiện cơ giới nh ỏ , các công cụ cầm tay có năng suất cao nhằm giảm lao động thủ công trong lắp ghép và hoàn thiện công tr ì nh. 5.3.3 Trước khi lắp ghép công trình, phải hoàn thành các công tác chuẩn bị gồm một số hoặc toàn bộ các vấn đề sau: - Đường thi công đảm b ả o quy đ ị nh tại 5.1.4; - Làm kho, lán, sân bã i cạnh công trình, trang b ị các bệ gá x ế p dỡ cấu kiện trong phạm vi hoạt động của phương tiện cẩu lắp; - Kiểm tra, hiệu ch ỉ nh máy móc, thiết bị lắp ghép và bố trí đúng vị trí xác định trong dây chuyền công nghệ của thiết kế tổ chức th i công; - Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn lao động . 5.3.4 Ti ế n hành kiểm tra trong tất cả các công đoạn của quá trình lắp ghép theo quy đ ị nh của TCVN 4055: 2012 quy định hiện hành về quản lý chất lượng công tr ì nh xây dựng. 5.4 Vận chuyển, kê xếp, nghiệm thu cấu kiện tại công trường 5.4.2 V ậ n chuy ể n - Cấu kiện kênh chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 70% cường độ thiết kế; - Cấu kiện phải được xếp, d ỡ bằng c ẩu chuyên dụng, dùng dây cáp mềm hoặc thiết bị gá k ẹ p thích hợp; - Khi vận chuyển, các c ấ u kiện phải được liên kết chặt với phương tiện vận chuyển để tr á nh xô đ ẩy , va đập gây hư hỏng. 5.4.3 Kê xếp Khi kê xếp cấu kiện thành nhiều lớp trên công trường, cần chú ý: - Bảo đảm kê x ế p và nâng chuyển cấu kiện dễ dàng, không gây hư hỏng các cấu kiện bên cạnh; - Chiều cao xếp chồng các lớp cấu kiện phải đảm bảo điều kiện kỹ thuật v à điều kiện an toàn; - Khoảng cách giữa các hàng và dãy liền kề không nhỏ hơn 0,2 m. Chiều rộng lối đi không nhỏ hơn 0,7 m; - Khi kê xếp, giữa các c ấ u kiện xếp chồng, phải đặt các miếng kê với khoảng cách và kích thước phù hợp. Các lô sản phẩm phải xếp riêng. 5.4.4 Nghiệm thu sản phẩm cấu kiện đúc sẵn Trước khi lắp ghép, tất cả các cấu kiện phải được kiểm tra, nghiệm thu theo những yêu cầu kỹ thuật sau: - Cường độ b ê tông phải phù hợp với quy định của thiết kế; - H ì nh dạng bên ngoài của cấu kiện phải nguyên v ẹ n, đảm bảo đúng kích thư ớ c h ì nh học; đảm bảo chính xác v ị trí các ch i tiết đặt sẵn, cốt thép chờ, chi tiết định vị, chất lượng thép móc cẩu (tiết diện, chủng loại thép làm móc, sự biến dạng của móc cẩu khi xếp d ỡ vận chuyển); - Mặt ngoài của sản phẩm không đư ợ c có vết nứt hoặc rỗ vượt quá giới hạn cho phép quy đ ị nh tại 4.2.1 và 4.2.2. 5.4.5 Trên các cấu kiện đúc sẵn, cần đánh dấu trọng tâm, trục định vị theo các phương. Những cấu kiện cần tổ hợp th ì đơn vị s ả n xuất đánh dấu. Những cấu kiện không cần tổ hợp do đơn v ị thi công đánh dấu. 5.4.6 Các cấu kiện kênh đúc sẵn phải đi kèm các chi tiết liên kết đầy đ ủ , đồng bộ theo thiết kế. Mác của các chi tiết kèm theo phải phù hợp với mác của các chi tiết liên kết đã đặt sẵn trong cấu kiện. 5.5 Thi công lắp ghép c ấ u kiện đúc sẵn 5.5.1 Trong quá trình l ắ p ghép phải đảm bảo điều kiện ổ n định của c ấ u kiện trong mọi trường hợp quy định. 5.5.2 Khi móc cáp và vận chuyển cấu kiệ n lắp ghép, cần chú ý các vấn đề sau: - Tránh vỡ, hỏng cấu kiện; - Khi n â ng phải phân phối đều tải trọng lên cấu kiện và lên các nhánh cáp; - Dây móc cáp phải theo đúng quy định và có vật dụng chuyên dùng để tháo móc; - Thao tác nâng, hạ c ấ u kiện phải tránh va đập gây g ã y, đứt, v ỡ cấu kiện; - Không kéo l ê cấu cấu kiện trong khi vận chuyển; - Phải thi công, lắp đặt cấu kiện đúng v ị trí thiết kế (đường trục, cao độ, gối đỡ...); - Trước khi l iê n kết cố định, cần kiểm tra để đảm bảo sai số cho phép theo quy định tại phụ lục A tiêu chuẩn này. Các kết quả kiểm tra này cần được ghi vào sổ nhật ký thi công (xem phụ lục E); - Công tác đào, đắp đất khi thi công kênh theo quy định tại TCVN 8305: 2009. 5.5.3 Lắp ghép trong một số trường hợp đặc biệt - Trường hợp kênh đi qua mái dốc sườn núi cần xây bờ chắn, làm rãnh tập trung nước. Có thể chọn h ì nh thức tiêu thoát nước bằng tràn băng hoặc cống luồn dưới kênh; - Trường hợp kênh qua vùng ao hồ, đầm lầy, vùng đất yếu và các công tr ì nh giao cắt phải tổ chức thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và c ó biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn; - Trường hợp vừa thi công vừa phục vụ sản xuất: Phải lập tiến độ, phương án thi công chi tiết ph ù hợp với lịch cấp nước và được ch ủ đầu tư chấp thuận. 5.6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong thi công 5.6.1 Phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, vệ sinh lao động v à bảo vệ môi trường. Xây dựng nội quy an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trư ờ ng phù hợp với địa bàn thi công và phải phổ biến cho toàn thể các đơn vị, cá nh ân có liên quan đến công trường. B ố trí cán bộ phụ trách an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Kịp thời báo cáo lên cấp trên trực tiếp nếu thấy vi phạm nội quy an toàn lao động và bảo vệ môi trư ờ ng. Trong trường hợp đặc biệt kh ẩ n cấp th ì có quyền tạm thời đ ì nh ch ỉ th i công và phải báo cáo ngay với cấp c ó thẩm quyền. 5.6.3 Đối v ớ i những khu vực có người qua lại cần có những biển báo phù hợp, trong trư ờ ng hợp cần thiết có thể dùng giải pháp kỹ thuật để ngăn cách hoặc có người canh chừng, bảo vệ. 5.6.4 Có các quy định về an toàn lao động phù hợp với những máy m ó c thiết bị được sử dụng đ ể thi công các giai đoạn. 5.6.5 Khi sử dụng các vật liệu nổ cần triệt để tuân theo các quy đ ị nh về an toàn đối với việc bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ. 5.7 Kiểm tra chất lượng thi công lắp ghép cấu kiện 5.7.1 Các yêu cầu trong kiểm tra - Kiểm tra quá trình thi công ; - Kiểm tra công đoạn thi công; - Kiểm tra công việc. 5.7.2 Nội dung kiểm tra 5.7.2.1 Yêu cầu chung - Kiểm tra mức độ chính xác của việc lắp gh é p các cấu kiện, độ kín khít tại vị tr í tiếp giáp giữa các cấu kiện và giữa cấu kiện v ới gố i đ ỡ (nếu có); d u ng sai thực tế so với dung sa i cho phép; độ võng của cấu kiện, độ phẳng đều của bề mặt cấu kiện, chênh lệch cao độ của các cấu kiện cạnh nhau; - Chất lượng các khớp n ối ; - Sự nguyên vẹn của các cấu kiện; - Sai lệch khi lắp ghép cấu kiện. 5.7.2.2 Ki ể m tra vị trí tuy ế n kênh trên mặt bằng Phải thường xuyên kiểm tra vị trí tuyến kênh, tuyến công trình trên kênh để đảm bảo th i công đúng tuy ế n thiết kế, tránh sai số tích l ũy . Trường hợp tuyến kênh bố trí dọc theo đường giao thông hoặc có đư ờ ng giao thông cắt qua cần bảo đảm hành lang an toàn kênh, cầu vượt kênh theo thiết kế. 5.7.2.3 Kiểm tra công tác đào đất, đắp đất nền - Công việc bóc bỏ tầng phủ hữu cơ; - Công tác thu dọn nền, vét bùn lầy; - Hệ thống thoát nước; - Chất lượng nền kênh và các biện pháp xử lý; - Dung trọng khô của từng l ớ p đã đ ược đầm chặt; - Quy cách, trọng lượng của công cụ đầm nén, phương pháp đầm. 5 . 7.2.4 Kiểm tra mặt bằng trước khi thi công Mặt bằng trước khi thi công c ấ u kiện phải đảm bảo đủ điều kiện để đảm bảo thi công cấu kiện được dễ dàng, định vị được, ổn định được, đảm bảo đúng vị trí và cao độ, không bị xê dịch, lún sụt, dễ dàng hoàn thiện các mối nối. 5.7.2.5 Kiểm tra công tác cấu kiện - Kiểm tra trong quá trình đang thi công so với các quy định, yêu cầu của thiết kế; - Kiểm tra v ị t rí thi công cấu kiện so với các mốc chuẩn. 5.7.2.6 Kiểm tra các mối nối - Vữa chèn được sử dụng phải đảm b ả o đúng quy định của thiết kế. Nếu thiết k ế không có quy định nên dùng loại vữa ít co ngót để đảm bảo tránh xảy ra nứt sau khi bê tông đông kết; - Qui trình chèn lấp; - Các gối đỡ. 5 . 7.2.7 Kiểm tra độ dốc đáy kênh - Đi ể m kiểm tra cần phân bố theo chiều dài từ 15 m đến 20 m một điểm, ngoài ra cần kiểm tra tại các điểm thay đổi độ d ố c kênh, điểm nối tiếp với các công trình trên kênh; - Phải thường xuyên kiểm tra cao độ đáy, độ dốc đáy kênh và công tr ì nh trên kênh theo thiết k ế để tránh trường hợp thi công xong hạng mục công tr ì nh m ớ i phát hiện sai cao độ. 5 . 7.2.8 An toàn lao động và bảo vệ môi trường Công tác đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo giao thông và công tác bảo vệ mô i trường phải thực hiện đ ú ng đồ án thiết kế, đúng hợp đồng. 6 Công tác nghiệm thu 6.1 Các giai đoạn nghiệm thu Công tác nghiệm thu bao gồm: - Nghiệm thu giai đoạn; - Nghiệm thu hoàn công công tr ì nh sau khi đã thi công xong. 6.2 Các bộ phận công trình phải t ổ chức nghiệm thu Các phần công tr ì nh phải tổ chức nghiệm thu được quy định như sau: - Xử lí nền (đối với cả phần đào và đ ắ p); - Mặt bằng trước khi lắp ghép cấu kiện (vị trí, cao độ, mặt bằng tuyến); - Từng đoạn kênh đã thi công xong; - Công tr ì nh trên kênh: căn cứ vào danh mục công tr ì nh trên kênh, quy mô công trình do Ch ủ đầu tư quyết định. 6.3 Nghi ệ m thu tổng thể công trình Trước khi tổ chức nghiệm thu phải thực hiện chế độ vận hành thử. Việc vận hành thử được tiến hành trên toàn bộ hệ thống với mức nước gia cường trong thời gian 48 giờ liên tục để đánh giá chế độ nước chảy, mực nước ở các đoạn kênh (chú ý ở cuối kênh), đánh giá độ ổn định, rò r ỉ của kênh. 6.4 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép cấu kiện Việc kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép cấu kiện cần thực hiện các yêu cầu sau: - Xác định chất lượng cấu kiện so với thiết kế; - Đánh giá ch ấ t lượng công tác l ắ p ghép; - Kiểm tra mức độ hoàn thành của công tr ì nh (hay hạng mục công trình) sau khi đã lắp ghép xong và khả năng tiến hành thi công các công việc tiếp theo; - Kịp thời sửa chữa các sai sót trong quá trình lắp ghép. 6.5 Các vấn đề cần kiểm tra nghiệm thu - Mức độ chính xác của việc lắp ghép các cấu kiện, độ kín kh í t của chỗ tiếp giáp giữa các cấu kiện với nhau và với gối đỡ dung sai thực tế so với dung sai cho phép ; - Chất lư ợng đổ vữa bê tông chèn mối nối lắp ghép và khe hở; - Sự nguyên v ẹ n của các cấu kiện và bộ phận lắp ghép; - Việc thực hiện những yêu cầu đặc biệt khác của thiết kế. Khi nghiệm thu, đánh giá chất lượng công tác thi công lắp ghép cấu kiện kênh c ầ n căn cứ các kết quả ki ể m tra thi công, nhật ký công tr ì nh và các yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 4055: 2012. 6.6 Việc ki ể m tra nghiệm thu Sau mỗi giai đoạn công việc phải tiến hành đánh giá, kiểm tra nghiệm thu để chỉnh sửa kịp thời, tránh những sai sót hệ thống. Ch ỉ tiến tiến hành triển khai công việc tiếp theo kh i c ó ý kiến cho phép của tư vấn giám sát thi công hoặc Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu. Việc đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu cần đo đạc tại chỗ và lập hồ sơ, biên b ả n trong đó ghi rõ sa i lệch thực tế so với thiết kế (xem Phụ lục D) 6.7 Sa i số thi công cấu kiện Sai số thi công cấu kiện cho phép khi lắp ghép các cấu kiện không vượt quá g i á trị cho phép quy định tại phụ lục A. 6.8 Hồ sơ nghiệm thu Hồ sơ nghiệm thu gồm có: - Chứng chỉ xuất xưởng của các cấu kiện; - Các văn bản xác định ch ấ t lượng, nguồn gốc xuất xứ vật liệu sử dụng trong thi công; - Bản vẽ hoàn công thi công cấu kiện, trong đó ghi rõ sai lệch thực tế so v ớ i thiết kế; - Biên bản hoặc bản vẽ thay đổ i thiết k ế ; - Sơ đồ kiểm tra trắc đạc công tr ì nh; - Sổ gh i nhật ký thi công công trình gh i mọi diễn biến trong quá trình th i công từ khi khởi công đến khi kết thúc và những thỏa thuận biện pháp xử lý kỹ thuật giữa nhà thầu và tư vấn giám sát hoặc đại diện thiết kế; - Những c ô ng việc quan trọng được ghi nhật ký theo mẫu biểu riêng; - Biên bản nghiệm thu công tác khác; - Biên bản liệt kê chứng chỉ, trình độ tay nghề của công nhân tham gia l ắ p ghép; - Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào. Phụ lục A (Quy định) Sai số thi công cấu kiện A.1 Sai số th i công cấu kiện STT Loại sa i số Sai số 1 Sai số cao trình đáy kênh trên một cấu kiện (mm) 5 2 Sai số độ dốc đáy kênh so với độ dốc thiết kế (%) 5 3 Sai số tim kênh so với tim kênh thiết kế (mm) 100 Phụ lục B (Tham khảo) Một số yêu cầu tính toán thiết kế B.1 Các trường hợp tính toán - Trư ờ ng hợp bốc xếp, c ẩ u cấu kiện; - Trường hợp thi công, lắp đặt; - Trường hợp khai thác vận hành g ồ m: + Trường hợp cơ bản; + Trường hợp đặc biệt. B.2 Các lực tác dụng Tùy theo kênh được thi công theo giải pháp kết cấu và trường hợp t í nh toán để lựa chọn sơ đồ lực tác dụng. Các lực tác dụng bao gồm: - Tải trọng bản thân (luôn xuất hiện trong các trường hợp t í nh toán); - Lực tác dụng khi cẩu cấu kiện (xét trong trường hợp cẩu cấu kiện); - Á p lực nước (trường hợp khai thác, vận hành); - Á p lực đất (trường hợp bên cạnh kênh có đắp đất, khi xem xét áp lực n à y cần lưu ý tác động bởi tải trọng tăng th ê m do người, đ ộ ng vật, phương tiện giao thông, áp lực do đầm nện đất đắp hai bên thành bên cấu kiện khi kênh có đất đắp hai bên hoặc một bên); - Áp lực đẩy nổi (khi đặt trực tiếp trên nền đất và khi kênh ngập trong nước); - Áp lực do các c ấ u kiện khác (trường hợp xếp cấu kiện khi vận chuyển hoặc khi xếp cấu kiện ở bãi tập kết trước khi thi công). Giá trị lực v à tổ hợp tính toán theo TCVN 2737: 1995 B.3 Yêu cầu đối với tính toán thiết kế - Tính toán ổ n định, độ bền, ứng suất, biến dạng chung và cục bộ, phải tiến hành theo phương pháp trạng thái giới hạn; - Trư ờ ng hợp khai thác vận hành, khi t í nh toán để lựa chọn cấu kiện cần phải tính toán để đưa ra các yêu cầu về: Khả năng chịu lực tối thiểu tại mặt cắt nguy hiểm nhất, điều kiện về độ võng lớn nhất theo phương dọc của cấu kiện, điều kiện về sự h ì nh thành và mở rộng kh e nứt. Trường hợp vận chuyển, cẩu, xếp cấu kiện ngoài các yêu cầu quy định này còn phải kiểm tra độ võng khi cẩu c ấ u kiện; - Đối với kênh bê tông cốt thép thành mỏng khi tính độ bền cần xem xét trường hợp t í nh theo giai đoạn đàn hồi hay giai đoạn dẻo, t í nh toán độ võng tương tự như kết cấu bê tông cốt thép. Phụ lục C (Tham khảo) Một số hình dạng mặt cắt kênh C.1 Hình dạng cơ bản của cấu kiện kênh đúc sẵn C . 2 Kích thước cơ b ả n của cấu kiện kênh đúc sẵn CHÚ D Ẫ N: 1 Đốt kênh; 2 Tấm đan nắp; CH Ú THÍCH: L Chiều dà i h i ệu dụng; t Chiều dày thành; B Chiều rộng lòng kênh; d Chiều dày đáy. h chiều cao lòng kênh; C . 3 Kích thước cơ bản của cấu k i ện kênh đúc sẵn CHÚ THÍCH: L Chiều dà i hiệu dụng t Chiều dày th à nh B Chiều rộng lòng kên h d Chiều dày đáy h Chiều cao lòng kênh b Chiều rộng đáy ngoài. Phụ lục D (Tham khảo) Một số mẫu nghiệm thu D.1 Biên bản nghiệm thu kết qu ả khảo sát xây dựng CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ……………, ngày …….. tháng ……. năm.......... BIÊN BẢN S Ố……….. NGHIỆM THU KẾT QUẢ KH Ả O SÁT XÂY DỰNG CÔNG TR Ì NH: (ghi tên c ô ng trình x â y dựng) …………….. 1. Đối tượng nghiệm thu : (ghi t ê n công việc khảo sát, bước thiết kế xây dựng công trình) 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Ch ủ đầu tư: (ghi t ê n tổ chức, cá nhân) - Họ và tên, chức vụ người đại diện theo ph á p luật: ........................................... b) Nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng, nếu có: (ghi tên tổ chức, cá nhân) - Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ......................................................... c) Nhà thầu khảo sát xây dựng: (ghi tên tổ chức, cá nhân) - Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật: ........................................... 3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: …….. ngày …. .. tháng …… năm …….. Kết thúc: …….. ngày …. .. tháng …… năm …….. Tại :.................................................................................................................. 4. Đánh giá báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: a) Về ch ấ t lượng công tác khảo sát xây dựng (đối chi ế u với nhiệm vụ khảo sát xây dựng) b) Về quy mô và phạm vi khảo sát (đối chiếu theo hợp đồng khảo sát xây dựng) c) Về số lượng, h ì nh thức báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; d) Các vấn đề khác (nếu có). 5. Kết luận: - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. - Yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh và các kiến nghị khác (nếu c ó ). NHÀ THẦU KHẢO SÁT XÂY DỰNG (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu) CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu) NHÀ THẦU GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu) Hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng gồm: - Biên bản nghiệm thu và các phụ lục kèm theo biên bản này (nếu có); - Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu. D.2 Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ ……………, ngày …….. tháng ……. năm.......... BIÊN BẢN SỐ: ……………… NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TR Ì NH: (gh i tên công trình xây dựng) ………………………….. 1. Đối tượng nghiệm thu : (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xâ y dựng trên công trình) 2. Thành phần trực tiếp nghi ệ m thu a) Người giám sát thi công xây dựng công tr ì nh của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu; b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình. Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, ng ư ời giám sát thi công xây dựng công trình của ch ủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ. 3. Thời gian nghiệm thu Bắt đầu: ………… ngày ………. tháng..........năm ………….. Kết thúc: ………… ngày ………. tháng..........năm ………….. Tại:: ...... 4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu. b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn x â y dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng) . c) Các ý kiến khác (nếu có). d) Ý kiến của người giám sát th i công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ . 5. Kết luận - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có). GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo (nếu có); - Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu D.3 Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng CỘNG H ÒA XÃ HỘI CH Ủ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ……………, ngày …….. tháng ……. năm.......... BIÊN B Ả N SỐ ……… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH B Ộ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY D Ự NG, GIAI ĐOẠN THI C Ô NG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (ghi tên công trình xây dựng) ………………………….. 1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu, vị tr í x â y dựng trên công trình). 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công tr ì nh của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện; b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công x â y dựng công trình; Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công tr ì nh của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ. 3. Thời gian nghiệm thu Bắt đầu: ………… ngày ………. tháng..........năm ………….. Kết thúc: ………… ngày ………. tháng..........năm ………….. Tại: .................................................................................................................. 4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn th i công xây dựng đã thực hiện a) Tài l iệu làm c ă n cứ nghiệm thu (đố i chiếu với Điều 25 của Nghị đ ị nh này). b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trì nh hoặc giai đoạn thi công xây dựng ( đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn x â y d ự ng hoặc yêu c ầ u kỹ thuật của công trình xây dựng). c) Các ý kiến khác (nếu có). d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của ch ủ đầu tư tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ. 5. Kết luận - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo. - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công tr ì nh đã hoàn thành và các yêu cầu khác (nếu có). GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Hồ sơ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng gồm: - Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và các phụ lục khác kèm theo; - Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu. D.4 Biên bản ngh i ệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng Tên Ch ủ đầu tư ………………………… ………………………… ………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Địa điểm , ngày ….. tháng …. năm …. BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH Đ Ể Đ Ư A VÀO S Ử DỤNG 1. Công trình/hạng mục công trình: ................................................................ 2. Địa đi ể m x â y dựng 3. Thành phần tham gia nghiệm thu a) Ph í a chủ đầu tư: (gh i tên tổ chức, cá nhân) - Người đạ i diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công tr ì nh của ch ủ đầu tư: (ghi rõ họ và tên, chức vụ). - Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: (ghi rõ họ và tên, chức vụ) . b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân) - Người đại diện theo pháp luật: (ghi rõ họ và tên, chức vụ). - Người phụ trách thi công trực tiếp: (ghi rõ họ và tên, chức vụ). c) Ph í a nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công tr ì nh: (ghi tên tổ chức, cá nh â n) - Người đại diện theo pháp luật: (ghi rõ họ v à tên, chức vụ) . - Chủ nhiệm thiết kế: (ghi rõ họ và tên, chức vụ). 4. Thời gian tiến hành nghiệm thu : Bắt đầu: ………… ngày ………. tháng..........năm ………….. Kết thúc: ………… ngày ………. tháng..........năm ………….. Tại: .................................................................................................................. 5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: a) Tài liệu làm căn cứ đ ể nghiệm thu; b) Chất lượng hạng mục công tr ì nh xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chu ẩ n xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật); c) Các ý kiến khác nếu c ó. 6. Kết luận: - Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công tr ì nh hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu c ó ). Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này. NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) CHỦ ĐẦU TƯ (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) NHÀ THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu) NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Hồ sơ nghiệm thu gồm: - Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên b ả n này (nếu có); - Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu. D.5 Báo cáo nhanh sự cố công tr ì nh xây dựng Ch ủ đầu tư /Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình: ………………………… Công trình………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………….. , ngày ….. tháng …. năm …. BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TR Ì NH XÂY D Ự NG Kính g ử i : (tên cơ quan qu ả n lý nhà nước theo quy định) 1. Tên công trình, v ị trí xây dựng: 2. Các tổ chức cá nhân tham g i a xây dựng a) Nhà thầu khảo sát xây dựng (g hi tên tổ chức, cá nhân) : .................................. b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công tr ì nh (ghi tên tổ chức, cá nhân) : .................... c) Nhà thầu thi công xây dựng (ghi tên tổ chức, cá nh â n) : ................................... d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng (ghi tên tổ chức, cá nhân) : ..................... 3. Mô t ả nội dung sự cố Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình x â y d ự ng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 4. Thiệt hại sơ bộ về n gười và vật chất: a) Tình hì n h thiệt hạ i về người, về vật chất: ........................................................ b) V ề nguyên nhân sự cố: ................................................................................. 5. Biện pháp khắc phục: .................................................................................. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. NGƯỜI BÁO CÁO (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) * Gh i chú : a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố x ả y ra tại công trình đang thi công xây dựng: b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công tr ì nh đang sử dụng, vận hành, khai thác. Phụ lục E (Tham khảo) Một số mẫu nhật ký thi công E.1 Nhật k ý lắp ghép Tên công trình: ................................................................................................. Hạng mục công tr ì nh: ....................................................................................... Đơn vị thi công: ............................................................................................... Đội: ........................................................... Tổ: ............................................... Ngày tháng hoàn thành Thi công lắp ghép Kết quả kiểm tra Mã hiệu cấu kiện Vị trí lắp ghép Nội dung sai lệch Mức cho phép (m m ) Sai lệch thực tế (mm) Kỹ thuật giám sát (Chữ ký, họ tên) Kỹ thuật thi công (Chữ ký, họ tên) Tổ (công nhân thực hiện) (Chữ ký, họ tên) E.2 Nhật ký thi công khớp nối Tên công trình: ................................................................................................. Hạng mục công tr ì nh: ....................................................................................... Đơn vị thi công: ............................................................................................... Đội:........................................................... Tổ:............................................... Thời gian thi công: Ngày…..tháng….năm…. Phạm vi thi công: - Tên cấu kiện:.................................................................................................. - Loại khớp nối thi công:................................................................................... - Người (những người thực hiện):..................................................................... - Kết quả kiểm tra nghiệm thu:........................................................................... Kỹ thuật giám sát (Chữ ký, họ tên) Kỹ thuật thi công (Chữ ký, họ tên) Tổ (công nhân thực hiện) (Chữ ký, họ tên) E.3 M ẫ u dùng để lập thiết kế tổ chức thi c ô ng, tiến độ thi công (tên hạng mục công tr ì nh ...) Bảng dùng để lập thiết kế tiến độ thi công STT Tên công tác Đơn vị Khối lượng Định mức Nhu cầu Số ca làm việc trong ngày Thời gian thi c ô ng (ngày) Số máy Thành phần tổ đ ội Th ời gian thi công (ngày, tuần, tháng) Máy Giờ công Ca máy Ngày công S ố tổ S ố người 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CH Ú TH Í CH: 1. S ố ngày công ghi ở cột 5 t ín t heo đ ị nh mức hiện hành. 2. Trong cột 2 phần k iể m tra và lắp đặt thiết b ị công nghệ phải ghi th à nh mục riêng. 3. Thứ tự các c ô ng việc ghi ở cột 1 căn cứ vào tr ì nh tự th i c ô ng từng hạng mục công tr ì nh. MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫ n 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Yêu cầu đối với thiết kế 4.1 Yêu cầu kỹ thuật chung 4.2 Yêu cầu về cấu kiện 4.3 Yêu cầu về nền móng 4.4 Yêu cầu về kh ớ p nối và khe co giãn 5 Yêu cầu kỹ thuật thi công 5.1 Yêu cầu chung 5.2 Chuẩn bị thi công 5.3 Kỹ thuật thi công 5.4 Vận chuyển, kê xếp, nghiệm thu cấu kiện tại công trường 5.5 Thi công lắp ghép cấu kiện đúc sẵ n 5.6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong thi công 5.7 Kiểm tra chất lượng thi công lắp ghép cấu kiện 6 Công tác nghiệm thu 6.1 Các giai đoạn nghiệm thu 6.2 Các bộ phận công trình phải tổ chức nghiệm thu 6.3 Nghiệm thu tổng thể công tr ì nh 6.4 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép cấu kiện 6.5 Các vấn đề cần ki ể m tra nghiệm thu 6.6 Việc kiểm tra nghiệm thu 6.7 Sai số thi công c ấu kiện 6.8 Hồ sơ nghiệm thu 2 . Thà n h phần trực tiếp nghiệm thu 3. Thời gian nghiệm thu 4. Đánh giá báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 5. Kết luận Phụ lục A (Quy định) Phụ lục B (Tham khảo) Phụ lục C (Tham khảo) Phụ lục D (Tham khảo). Phụ lục E (Tham khảo)