26/2019/TT-BTNMT

Thông tư 26/2019/TT-BTNMT quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Th ô ng t ư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 22 Luật khoáng sản năm 2010 về thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, gồm các hoạt đ ộng sau: th ẩ m đ ịnh, ph ê duyệt đề án điều tr a cơ bả n đị a ch ấ t v ề khoáng s ả n ( sau đâ y gọi chung là đề á n); ki ểm tra , nghiệm t hu việc t hực hiện đề á n; th ẩ m đị nh, phê duyệt b á o cáo kết quả đề án. Điều 2. Đối tượng áp dụng Th ô ng tư n à y á p dụng đ ối với các cơ quan qu ả n l ý nhà nước về đ ịa ch ất và khoán g sản; cơ quan , đ ơ n vị t hực hiện các đề án điều tra c ơ bản địa ch ất v ề kho á ng sản v à các t ổ ch ứ c , c á nh â n khác c ó li ê n quan . Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Th ô ng tư n à y, các từ ngữ d ướ i đâ y được hiểu nh ư sau: 1 . Đ ề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản; đánh giá tiềm năng khoáng sản. 2 . Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện đề án (gọi tắt là đơn vị chủ trì) là cơ quan, đơn vị được cơ quan cấp trên giao thực hiện đề án tại Quyết định phê duyệt đề án hoặc Quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của cơ quan có thẩm quyền. 3. Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện đề án (gọi tắt là đơn vị phối hợp) là cơ quan, đơn vị được giao thực hiện một phần của đề án tại Quyết định phê duyệt đề án hoặc Quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung c ấ p s ả n phẩm, dịch vụ công của cơ quan có thẩm quyền. 4. Đơn vị thi công là đơn vị (hoặc tổ, nhóm) thực hiện một số hạng mục công việc của đ ề án. Chương II THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN; KIỂM TRA, NGHIỆM THU VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN; THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ ÁN Mục 1. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN Điều 4. Phân loại đề án và thẩm quyền phê duyệt 1. Đ ề án Chính ph ủ : là đề án quan trọng, cấp bách thuộc th ẩ m quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Đề án cấp Bộ: là đề án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tà i nguyên và Môi trường và đề án do Thủ trư ở ng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt theo phân c ấ p hoặc ủy quy ề n. Điều 5. Nội dung đề án 1. Đ ề án bao gồm các nội dung chính sau đây: a) Cơ sở pháp lý của việc lập đ ề án; b) Phạm vi thực hiện (vị trí địa lý, tọa độ, diện tích khu vực điều tra); c) Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - x ã hội khu vực điều tra; d) Cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản để l ập đề án; đ) Đ ố i tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của đ ề án; e) Hệ phương pháp kỹ thuật và khối lượng các dạng; công việc; g) Dự kiến kết quả sẽ đạt được và sản phẩm sau khi kết thúc đ ề án; h) K ế hoạch thi công v à tiến độ thực hiện; i) Dự toán kinh ph í . 2. Tùy từng trường hợp cụ thể, đề án có thể có các nội dung khác nhưng phải bảo đảm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 6. Hồ sơ trình thẩm định đề án 1. Hồ sơ bao gồm: a) Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị được giao lập đề án; b) Quyết định giao nhiệm vụ lập đề án của cấp có thẩm quyền; c) Hồ sơ th ẩ m định cấp cơ sở, bao gồm: biên bản hội nghị; văn bản nhận xét của tổ chức, cá nhân li ên quan; g iải trình và tiếp thu góp ý của đơn vị l ập đề án; d) Thuyết minh đề án; các phụ lục, bản vẽ, các tài liệu kèm theo (nếu có); d) Văn bản, tài liệu khác c ó liên quan (nếu có). 2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành ba (03) bộ và nộp về cơ quan có th ẩ m quyền th ẩ m định, phê duyệt đề án. Điều 7. Nội dung thẩm định đề án 1. Nội dung thẩm định: a) Cơ sở pháp l ý, cơ sở khoa học và thực tiễn, mức độ tin cậy của thông tin địa ch ấ t, khoáng sản đ ể lập đ ề án; b) Sự phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về điều tra địa chất, kho á ng sản; c) Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng ngh iê n cứ u, tính khả th i , hiệu quả của hệ phương pháp k ỹ thuật và khối lượng các dạng công việc được đề xuất; sự phù hợp với quy trình, quy phạm, quy chu ẩ n kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quy ề n ban hành; d) Dự kiến kết quả đạt được và các sản phẩm dự kiến thành lập khi kết thúc đề án; đ) Sự phù hợp g i ữ a khả năng thực hiện đề án, khối lượng công việc dự kiến với tr ang thiết bị kỹ thuật, nhân lực và tiến độ thực hiện của đơn vị ch ủ trì, đơn vị ph ố i hợp thực hiện đề án; e) Cơ sở lập dự toán k i nh phí thực hiện đề án. 2. Nội dung thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này đ ược lập theo mẫu quy định tại M ẫ u số 01 và M ẫ u số 02 ban hành kèm theo Thông tư n à y. Điều 8. Trình tự, thời gian thẩm định đề án 1. Việc thẩm định đề án phải được thực hiện qua hai (02) cấp gồm: thẩm định cấp cơ sở v à th ẩ m định cấp Bộ. Việc thẩm định đề án thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều này. 2. Thẩm định đề án Chính phủ a) Th ẩ m định cấp cơ sở: Cơ quan, đơn vị được Bộ g iao quản lý, chủ trì đề án (gọi tắt là đơn vị chủ trì) phả i tổ chức thẩm định ở cấp cơ sở và chịu trách nhiệm về chất lượng nội d ung , dự toán của đề án; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan trước khi trình Bộ th ẩ m đ ịnh. Hội đ ồng thẩm định cấp cơ sở do Th ủ trưởng cơ quan được Bộ giao quản lý đề án làm chủ tịch và có ít nhất 30% thành viên là chuyên gia về chuyên môn và tối thi ể u 02 ủy viên phản biện. Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 15 ngà y làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ họp Hội đồng gồm Phiếu đánh giá và Biên bản th ẩ m định của Hội đồng được lập theo m ẫ u quy định tại M ẫ u s ố 03 và M ẫ u số 04 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Thẩm định cấp Bộ: Đ ơn vị ch ủ trì hoàn thiện hồ sơ th ẩ m đ ị nh cấp cơ sở, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổ chức th ẩ m định cấp Bộ. Trường hợp hồ sơ không đúng, đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nh ậ n được hồ sơ, Vụ Kế hoạch - Tài chính có văn bản thông báo cho đơn vị chủ trì đ ể hoàn thiện. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, đơn vị chủ trì phải hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm: lấy ý kiến thẩm định của các Vụ chức năng, cơ quan liên quan trực thuộc Bộ; tổng hợp, trình Bộ trư ở ng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định c ấ p Bộ. Hội đồng thẩm định cấp Bộ do Thứ trưởng Bộ T à i nguyên v à Môi trường phụ trách lĩnh vực làm Chủ tịch H ội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là L ã nh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính. Thành viên Hội đồng phải có ít nhất 30% thành viên là chuyên gia về chuyên môn và tối thiểu 02 ủy viên ph ả n biện. Thời gian t ổ chức Hội đồng th ẩ m định không quá 20 ngày làm việc k ể từ ngày nhận đủ h ồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thẩm định, Vụ Kế hoạch - Tài chính gửi Biên bản họp Hội đồng thẩm định cho đơn vị chủ trì đ ề án. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biên bản họp Hội đồng thẩm định, đơn vị chủ trì đề án hoàn thiện đề án theo kết luận của Hội đồng thẩm định, kèm theo văn b ả n giải trình và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính). Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định nội dung dự toán và báo cáo lãnh đạo Bộ đ ể xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ T à i nguyên và Môi trường chủ tr ì , tổ chức thảo luận, trao đ ổ i thống nhất các nội dung tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện đề án. Thời gian t ổ chức thảo lu ậ n không quá 10 ngày làm việc k ể từ ngày nhận đủ ý kiến của các Bộ, ngành, đ ịa phương có liên quan. Sau không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày k ế t thúc trao đổi, thảo luận, Vụ Kế hoạch - Tài ch í nh có trách nhiệm tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ văn bản yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện đề án gửi đơn vị chủ trì đề án. Sau không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu ch ỉ nh sửa, hoàn thiện đề án, đơn vị chủ trì đề án có trách nhiệm hoàn thiện đề án, kèm theo báo cáo tiếp thu, giải tr ì nh ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) đ ể tr ì nh Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. 3. Thẩm định đề án cấp Bộ a) Thẩm định cấp cơ sở: Cơ quan, đơn vị được Bộ giao qu ả n lý, chủ trì đề án phải tổ chức thẩm định ở cấp cơ sở và chịu trách nhiệm về chất lượn g nội dung, dự toán đề án; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành li ê n quan, hoàn thiện đề án trước khi trình Bộ thẩm định. Việc tổ chức Hội đồng thẩm định v à thành lập hồ sơ thẩm định thực hiện như quy định đối với thẩm định cấp cơ sở đề án Ch í nh ph ủ quy định tạ i điểm a khoản 2 Điều nà y . Thời gian tổ chức Hộ i đồng thẩm định không qu á 15 ngày làm việc k ể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. b) Th ẩ m định cấp Bộ Sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị chủ trì, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ, không đúng theo quy định, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Kế hoạch - Tài chính c ó văn bản thông báo cho đơn vị chủ trì biết đ ể hoàn thiện . Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ và g ử i về Bộ. Sau khi nhận đ ủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính lấy ý kiến thẩm định của các Vụ chức năng và các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến thẩm định và báo cáo Th ủ trưởng phụ trách l ĩ nh vực thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng thành lập. Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực làm Chủ tịch Hội đồng , Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính. Thành viên Hội đồng phải có ít nhất 30% thành viên là chuyên gia về chuyên môn và tối thiểu 02 ủy viên ph ả n biện. Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 15 ngày làm việc k ể từ ngà y nhận đ ủ các ý kiến thẩm định. Tron g thời hạn không quá 03 ngày làm việc sau khi họp Hội đ ồ ng, Vụ K ế hoạch -Tài chính gửi Biên b ả n họp Hội đồng thẩm định cho đơn vị chủ trì đề án để tiếp thu, ch ỉ nh sửa và hoàn thiện đề án. Trường hợp không thành lập Hội đồng, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc k ể từ khi nh ậ n được ý k iế n thẩm định của các Vụ chức năng và cơ quan li ê n quan, Vụ Kế hoạch - Tài ch í nh t ổ ng hợp, thông báo ý kiến th ẩ m định g ử i đơn vị chủ trì đề án để hoàn thiện. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biên bản họp Hội đồng hoặc thông b á o ý kiến th ẩ m định của Vụ Kế hoạch - Tài chính, đơn vị ch ủ trì đề án ch ỉ nh s ử a và gửi hồ sơ đề án đ ã hoàn thiện v ề Bộ. 4. Thẩm định đề án phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị phê duyệt: thẩm định theo hai cấp. Cấp cơ sở do thủ trư ở ng đơn vị được giao chủ trì đề án thực hiện; cấp Bộ do Thủ trư ở ng đơn vị được Bộ phân cấp phê duyệt thực hiện. Thủ tục, trình tự thẩm định đề án được thực hiện tương tự như quy định đối với đ ề án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng quy định tại khoản 3 Điều này. Điều 9. Phê duyệt đề án 1. Hồ sơ tr ì nh phê duyệt đề án: a) Văn bản đề nghị phê duyệt đề án của đơn vị chủ trì; b) V ă n bản nhận xét, th ẩ m định về chuyên môn kỹ thuật, dự toán kinh tế; c) Biên bản họp Hộ i đồng thẩm định; d) Văn bản giải trình của đơn vị chủ trì về các nội dung đã bổ sung, s ử a ch ữ a hoàn thiện đề án; d) Đ ề án đã hoàn thiện. 2. Ph ê duyệt đề án: a) Đ ề án Chính phủ: sau không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đề án hoàn thiện, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường ki ể m tra các nội dung đ ã được ch ỉ nh sửa, lập Phiếu trình Lãnh đạo Bộ k ý văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án. b) Đề án cấp Bộ: sau không quá 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đ ề án hoàn thiện, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đề án, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Quyết định phê duyệt đề án được lập theo mẫu quy định tại M ẫ u s ố 05 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Đ ề án phân cấp cho Thủ trưởng đ ơn vị phê duyệt: thời gian kiểm tra, phê duyệt không qu á 03 ngày làm việc k ể từ ngày ti ế p nhận đề án hoàn thiện. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định phê duyệt, đơn vị được phân cấp phê duyệt c ó trách nhiệm gửi 02 bản Quyết đ ị nh phê duyệt kèm theo đề án v ề Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ K ế hoạch - Tài chính) để theo dõi và quản lý. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được Quyết định phê duyệt của đơn vị, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thẩm định và phê duyệt đề án bảo đ ảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Trường hợp phát hiện Quyết định phê duyệt của đơn vị chưa đúng quy định hiện hành, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký văn bản yêu cầu đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi tri ể n khai thực hiện. Mục 2. KIỂM TRA, NGHIỆM THU VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Điều 10. Căn cứ để tiến hành kiểm tra 1. Các văn bản pháp lý liên quan đến việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, dự toán của năm gồm: đề án địa chất được cấp c ó thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách năm; quyết định đặt hàng, g iao nhiệm vụ; dự toán đ ã được cấp có thẩm quyền duyệt; các văn bản chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung khác. 2. Quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật (sau đây gọi tắt là quy đị nh k ỹ thuật), định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có l iê n quan. 3. Các văn bản giao nhiệm vụ thi công, bao g ồ m: phi ế u giao việc, quyết định giao nhiệm vụ, quyết định đặt hàng, hợp đồng k i nh tế - kỹ thuật. Điều 11. Trách nhiệm kiểm tra 1. Chủ nhiệm đề án phối hợp với Thủ trưởng đơn vị th i công chịu trách nhiệm tự kiểm tra 100% khối lượng các hạng mục công việc. a) Chủ nhiệm đề án chịu trách nhiệm về chất lượng thi công các hạng mục. Chủ nhiệm phải kiểm tra, đánh giá, xác nhận chất lượng trực tiếp tại các tài liệu, sản phẩm; b) Thủ trư ở ng đơn vị thi công chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối lượng các hạng mục thi công; c) Thứ trưởng đơn vị thi công phối hợp vớ i Chủ nhiệm đề án l ậ p bảng thống kê chi tiết khối lượng từng công trình, hạng mục công việc kèm theo báo cáo kết quả thực hiện đề án trình Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu các cấp. 2. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khối lượng, chất lượng, sản phẩm các hạng mục thi công, tiến độ thực hiện theo kế hoạch giao hàng năm của đề án. 3. Cơ quan quản lý cấp trên đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp kiểm tra định k ỳ hoặc đột xuất một phần khối lượng hoặc toàn bộ nội dung đề án địa ch ấ t tùy theo mục đích kiểm tra sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Điều 12. Nội dung kiểm tra 1. Kiểm tra về kế hoạch, tiến độ, khố i lượng thực hiện đề án theo nội dung và dự toán đ ã phê duyệt. 2. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định kỹ thuật về trình tự thi công, chất lượng thực hiện các hạn g mục công việc. 3. Kiểm tra chất lượng thu thập, thành lập tài liệu, các sản phẩm. 4. Kiểm tra về an toàn lao động trong thi công. 5. K ế t quả ki ể m tra là một trong những căn cứ để tiến hành nghiệm thu các cấp về khối lượng, chất lượng thực hiện các đề án. Điều 13. Trình tự, thủ tục kiểm tra 1. Việc kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên trong quá trình thực hiện đối với từng đề án để phát hiện các tồn tại, sai sót trong quá trình thi công, kịp thời kiến nghị khắc phục, sửa chữa, b ổ sung. 2 . Đơn vị thi công thống kê đầy đủ các hạng mục, khối lượng được đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp giao thực hiện phục vụ cho việc ki ể m tra. 3. Chủ nhiệm đề án phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thi công tự kiểm tra, xác nhận chất lượng, khối lượng các hạng mục công việc; lập báo cáo k ế t quả thực hiện phục vụ việc kiểm tra, nghiệm thu các cấp. 4. Kiểm tra của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: a) Thời gian kiểm tra tùy theo từng đề án cụ thể nhưng định kỳ không ít hơn 3 tháng một lần; b) Trên cơ sở báo cáo của Chủ nhiệm đề án và đơn vị thi công, Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thành lập đoàn kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm các cán bộ quản lý v à cán bộ có chuyên môn phù hợp với nội dung hạng mục được kiểm tra; c) Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ kiểm tra phù hợp với năng lực chuyên môn của từng thành viên tham gia kiểm tra; d) Các thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo các nội dung được phân công; lập phiếu kiểm tra theo Mẫu số 06 ban hành kèm t h eo Thông tư này; chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm tra và Th ủ trư ở ng đơn vị trực tiếp về kết quả kiểm tra được phân công; đ) Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra phải thành lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản nêu rõ các hạng mục kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện và các kiến nghị các biện pháp khắc phục; e) Đối với công tác thực địa, có thể kết hợp kiểm tra với nghiệm thu khối lượng. Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thành lập Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu. 5. Kiểm tra định k ỳ hoặc đột xuất của cơ quan qu ả n lý: a) Thủ trưởng cơ quan quản lý thành lập đoàn kiểm tra, thông báo cho đơn vị ch ủ trì, đơn vị ph ố i hợp kế hoạch và nội dung kiểm tra; b) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện đề án địa chất có trách nhiệm lập báo cáo về tình hình thực hiện đề án theo nội dung đà được thông báo, trình đoàn kiểm tra; c) Việc thành lập đoàn kiểm tra, nội dung phân công kiểm tra, trình tự kiểm tra thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 4 Điều nà y . Điều 14. Cấp nghiệm thu và phân kỳ nghiệm thu 1. Nghiêm thu theo niên độ được tiến hành đối với các đề án có thời gian thực hiện trên một năm; nghiệm thu đề án hoàn thành được tiến hành đối với các đề án có thời gian thi công không quá một năm. 2. Công tác nghiệm thu được tiến hành đối với các giai đoạn thực hiện đề án có hạng mục chi gồm: lập đề án, thi c ô ng và lập báo cáo tổng kết, nộp Lưu tr ữ Địa ch ấ t. 3. Nghiệm thu được chia làm 2 cấp gồm nghiệm thu cấp cơ sở và nghiệm thu cấp qu ả n lý: a) Nghiệm thu cấp cơ sở do đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp tiến hành đ ể xác định khối lượng, chất lượng các hạng mục thi công và giá trị đề nghị thanh toán. K ế t quả nghiệm thu là cơ sở đ ể tổ chức nghiệm thu cấp quản lý; b) Nghiệm thu cấp quản lý do cơ quan quản lý tiến hành. Kết quả nghiệm thu là cơ sở đ ể thanh toán và quyết toán kinh phí theo niên độ và nhiệm vụ hoàn thành. 4. Phân kỳ nghiệm thu: a) Nghiệm thu có thể được tiến hành nhiều đợt trong n ă m trên cơ sở đề nghị của đơn vị th i công và yêu cầu của công tác quản lý để nghiệm thu, xác nhận kh ối lượng, chất lượng và giá trị thi công hàng n ă m của đề án; b) Đối với nghiệm thu cấp cơ sở, không quy định s ố đợt nghiệm thu cụ thể đố i v ớ i từng đề án nhưng đơn vị chủ trì, đơn v ị phối hợp phải nghiệm thu kịp thời, đầy đủ khối lượng các hạng mục công việc thực h i ện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư này. Điều 15. Căn cứ để tiến hành nghiệm thu 1. Các văn bản pháp lý liên quan đến việc xác định mục ti ê u, nhiệm vụ, kế hoạch, dự toán của năm gồm: đề án địa chất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao kế hoạch và dự toán ch i ngân sách năm; quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ; dự toán đà được cấp có thẩm quyền duyệt; các văn bản chỉ đạo, điều chỉnh, b ổ sung khác. 2. Quy định k ỹ thuật, định mức kinh t ế - k ỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 3. Các văn bản giao nhiệm vụ th i công, bao g ồ m: phi ế u giao việc, quyết định giao nhiệm vụ, quyết định đặt h à ng, hợp đồng kinh t ế - kỹ thuật. Đối với các công trình khoan, cụm công trình khai đào tập trung (h à o, giếng, lò) phải có sơ đ ồ thiết kế thi côn g được Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị ph ố i hợp xác nhận. 4. Các tài liệu nguyên thủy, kết quả phân tích mẫu và các kết quả xử lý, t ổ ng hợp tài liệu, các sản phẩm được th à nh l ậ p trong qu á tr ì nh th ự c hiện đề án hàng năm theo quy định hiện hành. 5. Các hồ sơ, hợp đồng, ch ứ ng từ khác có liên quan; các loại sổ sách, biểu mẫu thống kê k i nh t ế , tài chính được lập theo quy định hiện hành. 6. Báo c á o kết qu ả thực hiện (lập theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này); biên bản kiểm tra. 7. Đối với nghiệm thu cấp quản lý, đơn vị chủ trì phải có báo cáo kết quả nghiệm thu (lập theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo h ồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở. 8. Các văn bản, hồ sơ, t à i liệu khác có liên quan. Điều 16. Yêu cầu chất lượng của công tác nghiệm thu 1. Đánh giá trình tự, chất lượng, h i ệu quả của v i ệc thi công các phương pháp kỹ thuật - công nghệ, các hạng mục công trình theo đề án được ph ê duyệt. 2. Đ á nh giá việc tuân thủ các quy định kỹ thuật, tính trung th ự c trong việc thu thập, thành lập tài liệu; tính đúng đắn, khoa học trong việc phân tích, xử lý và tổng hợp số liệu; chất lượng sản phẩm. 3. Xác nhận kh ố i lư ợn g các hạng mục công việc đã thực hiện đạt yêu c ầ u ch ấ t lượng. Tại các phi ế u nghiệm thu phải ghi đầy đ ủ danh mục các tài liệu, bản vẽ, sản phẩm là cơ sở xác nh ậ n khối lượng thực hiện. 4. Đánh giá độ tin cậy, tính chính xác của các kết quả điều tra địa chất; các phát hiện mới về địa ch ấ t, khoáng sản; các kết luận về đặc điểm địa chất, khoáng sản và các đặc điểm kinh t ế - k ỹ thuật của đố i tượng điều tra. 5. Đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách lao động, tài chính và các quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật, đ ơ n g iá hiện hành. 6. Đánh g iá mức độ hoàn th à nh các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các chỉ t i êu kinh t ế - kỹ thuật và hiệu qu ả k i nh tế của các k ế t qu ả đạt được. 7. Đối với các công tr ì nh, hạng mục thực hiện theo hợp đ ồ ng th ì phải nghiệm thu theo h ợ p đồng. 8. Việc đánh giá phải dựa trên cơ sở đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; các quy định kỹ thuật; định mức kinh t ế - kỹ thuật, đơn giá hiện hành liên quan đến hạng mục thi công. 9. K ế t quả nghiệm thu được đánh giá theo ba mức, gồm: đạt, chưa đạt, không đạt. Trường hợp đạt yêu cầu chất lượng, cơ quan nghiệm thu xác nhận khối lượng thực hiện; trường hợp chưa đạt, cơ quan nghiệm thu phải xác định r õ các yêu c ầ u về nội dung và thời hạn bổ sung hoàn thiện hoặc tỷ lệ khối lượng được nghiệm thu; trường hợp không đạt, cơ quan nghiệm thu phải xác định r õ nguyên nhân, khối lượng hủy bỏ, kiến nghị biện pháp xử lý. Điều 17. Hồ sơ nghiệm thu 1. H ồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở: a) Phiếu nghiệm thu công trình khoan máy (Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này); phiếu nghiệm thu công trình khai đào (M ẫ u số 11 ban hành kèm theo Thông tư này); phiếu nghiệm th u sản phẩm, hạ ng mục công việc (Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này); b) Biên bản n g hiệm thu cấp cơ sở (M ẫ u số 13 ban hành kèm theo Thông tư nà y ) kèm theo bảng xác định giá trị khối lượng công v i ệc hoàn thành v à đ ề nghị nghiệm thu, thanh toán (M ẫ u số 14 ban hành kèm theo Thông tư này). 2. Hồ sơ nghiêm thu cấp quản lý: a) Phiếu nghiệm thu công trình khoan máy (Mẫu số 1 5 ban hành kèm theo Thông tư này); phiếu nghiệm thu công trình khai đào (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này); phiếu nghiệm thu hạng mục công việc, sản ph ẩ m (Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này); b) Biên bản nghiệm thu cấp quản lý (Mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo bảng xác định khối lượng, giá trị công việc được nghiệm thu, thanh toán (Mẫu số 19 ban hành kèm theo Thông tư này). Điều 18. Trách nhiệm nghiệm thu cấp cơ sở 1. Đơn vị thi công thống kê đầy đủ các hạng mục, khối lượng được giao thực hiện phục vụ cho việc nghiệm thu. Chu ẩ n bị đầy đủ các hồ sơ, chứng từ phục vụ cho việc nghiệm thu. 2. Chủ nhiệm đề án phối h ợ p với Thủ trưởng đơn vị thi công lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ nghiệm th u cấp cơ sở. Báo cáo phải nêu rõ hình hình thực hiện, khố i lượn g , chất lư ợn g thực hiện các hạng mục; mức độ khắc phục, sửa ch ữ a các sai sót, tồn tại của các kiến nghị kiểm tra trước đó; các kết quả đạt được; mức độ hoàn thành kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ được giao. a) Chủ nhiệm đề án chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị chủ trì và trước pháp luật về chất lượn g các hạng mục công việc trình nghiêm thu; b) Th ủ trưởng đơn vị th i công chịu trách nhiệm trước Thủ trư ở ng đơn vị chủ trì và trước pháp luật về khối lượng các hạng mục công việc trình nghiệm thu. 3. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: a) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đối với từng đề án địa chất; b) Đơn vị chủ tr ì , đơn vị phối hợp phải nghiệm thu 100% khối lượng và chất lượng từng hạng mục công việc được thi công; c) Đối với các công trình khoan, hào, lò, giếng, đo địa vật lý tại các khu vực thi công tập trun g theo mạng lưới g ồm: khu vực điều tra khoáng sản chi tiết tỷ lệ 1:10.000; đánh giá khoáng sản tỷ lệ 1:5.000 hoặc lớn hơn, phải nghiệm thu tại thực địa 100% khối lượng công việc hoàn thành. Trong đó, không ít hơn 25% khối lượng nghiệm thu ngay sau khi kết thúc thi công; d) Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về chất lượng, tính đúng đắn, trung thực, khách quan của kết quả nghiệm thu cấp cơ sở. Trường hợp có nh ữ ng vấn đề phát s inh vượt quá thẩm quyền giải quyết, Th ủ trư ở ng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp phải báo cáo kịp thời cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để giải quyết; đ) Kết thúc kỳ nghiệm thu cuối năm, đơn vị chủ trì phải xác định khối lượng, g iá trị thực hiện đề án trong năm đề nghị nghiệm thu cấp quản lý, thanh, quyết toán. Điều 19. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở 1. Hội đồng nghiệm thu a) Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở do Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị ph ố i h ợ p thành lập. b) Thành phần Hội đồng gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký; các Ủy viên gồm các cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn phù hợp với đề án được nghiệm thu. Đơn vị thi công, Chủ nhiệm đề án và nh ữ ng người trực tiếp thi công không được tham gia thành viên của Hội đồng. 2. Trách nhiệm của Hội đồng nghiệm thu a) Các Ủy viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về tí nh tr u ng thực, khách quan của kết quả nghiệm thu các hạng mục công việc được giao nghiệm thu; b) Chủ tịch Hội đ ồ ng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị ch ủ trì, đơn vị phối hợp và trước pháp luật về chất lượng, tính trung thực, khách quan của các kết quả nghiệm thu. Điều 20. Thủ tục, trình tự nghiệm thu cấp cơ sở 1. Đơn vị thi công có đề nghị nghiệm thu bằng văn b ả n. 2. Thủ trưởng đơn vị ch ủ trì, đơn vị ph ố i h ợ p thành lập hội đồng ngh i ệm thu, thông báo cho chủ nhiệm đề án và đơn vị thi công kế hoạch nghiệm thu. 3. Hội đồng tiến hành nghiệm thu các hạng mục công việc theo đề nghị của đơn vị thi công: a) Ch ủ nhiệm đề án và đơn vị thi công trình Hội đồng báo cáo kết quả thực hiện và các văn bản, tài liệu liên quan theo quy định tại Điều 15 của Thông tư này; b) Các Ủy viên hội đồng tiến hành nghiệm thu từng hạng mục công v i ệc theo phân công và thành lập các phiếu nghiệm thu; c) Khi họp Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) s ố ủy viên Hội đồng có mặt, Chủ nhiệm đề án, đại diện đơn vị thi công tham dự để thông qua biên bản nghiệm thu; d) Hội đồng thành lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư nà y ; đ) Trong quá trình nghiệm thu, trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể tổ chức kiểm tra thực địa. Việc kiểm tra thực địa được thực h i ện như quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này . 4. Kết thúc mỗi đợt nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị ph ố i hợp k ế t quả nghiệm thu. 5. Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp tổng hợp kết quả các đợt nghiệm thu cấp cơ sở, thành lập báo cáo kết quả nghiệm thu, tr ì nh Hội đ ồ ng nghiệm thu cấp quản lý. Điều 21. Trách nhiệm nghiệm thu cấp quản lý 1. Th ủ trư ở ng cơ quan, đơn vị qu ả n lý cấp trên đơn vị chủ trì, đơn vị ph ố i h ợ p (hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiệm thu) có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu cấp quản lý theo đ ề nghị của đơn vị chủ trì, đơn vị phố i hợp thực hiện đề án. 2. Nghiệm thu chất lượng c á c dạng công việc: a) Đ ể đánh giá chất lượng các dạng công việc, Hội đồng sẽ tiến hành kiểm tra xác suất một số hạng mục công việc. Các hạng mục công việc được lựa chọn đ ể kiểm tra xác suất phải c ó tính đặc trưng, đại diện hoặc là nh ữ ng hạng mục công việc chính, có khối lượng lớn của đề án. b) Trường hợp có nhiều đơn vị tham gia thực hiện các hạng mục có liên quan đến việc đánh giá chất lượng đề án, phải nghiệm thu đồng thời các đơn vị thực hiện để đ á nh giá đầy đủ khối lượng, chất lượng thực hiện của đề án. 3. Xác định khối lượng các hạng mục công việc thực hiện: a) Hội đồng nghiệm thu công nhận toàn bộ hoặc một phần khối lượng hạng mục công việc thực hiện dựa trên t ỷ lệ ph ầ n trăm (%) kh ố i lượng các hạng mục nghiệm thu xác suất đạt yêu cầu chất lượng; b) Nh ữ ng hạng mục không nghiệm thu xác suất, khối lượng được xác định theo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở; c) Trường hợp khối lượng thực hiện vượt dự toán được duyệt không quá 10%, Hội đồng s ẽ xem xét về cơ sở pháp lý; sự cần thiết, phù hợp về yêu cầu kỹ thuật và chất lượng thi công để nghiệm thu, công nhận kh ố i lượng vượt dự toán và kiến nghị chuyển sang n ă m tiếp theo thanh toán. 4. Xác định sự phù hợp của đơn giá với các điều kiện thi công cụ th ể : Hội đồng xem xét các điều kiện thi công thực t ế , đối chiếu với điều kiện thi công theo đề án đã được phê duyệt để xác định đơn giá theo điều kiện th i công cụ thể. 5. Xác định giá trị thực hiện: giá trị thực hiện được Hội đồng nghiệm thu công nhận và đề nghị thanh toán được xác định theo quy định hiện hành về lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường. Điều 22. Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý 1. Thành lập Hội đồng a) Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý do Thủ trưởng cơ quan quản lý quyết định th à nh lập; b) Hội đồng gồm có Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, Thư ký và một số Ủ y viên có chuyên môn về quản lý, kỹ thuật, kế hoạch, tài chính phù hợp với đề á n được nghiệm thu. Mỗi chuyên môn không quá 2 ủy viên Hội đồng. c) Đơn vị chủ tr ì , đơn vị phối hợp, đơn vị thi công, chủ nhiệm đề án không được tham gia thành phần của Hội đồng. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng a) Hội đồng có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu kết quả thi công đề án địa chất theo Quyết định thành lập Hội đồng; b) Hội đồng có quyền yêu cầu đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, Chủ nhiệm đề án cung cấp đ ầ y đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan đ ể k iể m tra, đánh giá chất lượng, khối lượng th i công đề án; c) Các Ủ y viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đ ồ ng và trước pháp luật về chất lượng nghiệm thu các hạng mục được phân công; d) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan qu ả n l ý và trước pháp luật về tính đ ú ng đ ắ n, khách quan của kết quả nghiệm thu, Điều 23. Thủ tục, trình tự nghiệm thu cấp quản lý 1. Đơn vị ch ủ tr ì c ó đề nghị nghiệm thu b ằ ng văn bản, kèm theo hồ sơ nghiệm thu cơ s ở về đơn vị giúp việc. 2. Thủ trưởng cơ quan quản lý thành lập hội đồng nghiệm thu và thông báo cho đơn vị chủ trì kế hoạch nghiệm thu. 3. Hội đồng tiến hành nghiệm thu: a) Hội đồn g tiến hành nghiệm thu khi có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) s ố Ủ y viên theo quyết định thành lập Hội đồng; b) Chủ nh i ệm đề án, đơn vị thi công báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện đề án v à các kết quả đạt được; c) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp báo c á o kết quả nghiệm thu cấp cơ sở; d) Các Ủy viên Hội đồng tiến hành nghiệm thu xác suất các hạng mục công việc theo phân công của Chủ tịch Hội đồng và lập các phiếu nghiệm thu; đ) Hội đồng tiến hành họp, có sự tham dự của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, Ch ủ nhiệm đề án, đơn vị thi công để thảo luận và thông qua biên bản nghiệm thu . Trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể tổ chức họp kín trước khi đưa ra thảo luận và thông qua biên bản nghiệm thu. e) Hội đồng thành lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Th ô ng tư n à y, báo cáo Th ủ trư ở ng cơ quan quản lý kết quả nghiệm thu. g) Trong quá trình nghiệm thu, trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể tổ chức kiểm tra thực địa. Việc kiểm tra thực đ ịa được thực hiện như quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư nà y . Mục 3. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN Điều 24. Hồ sơ trình thẩm định báo cáo 1 . Hồ sơ bao gồm: a) Văn b ả n đề nghị thẩm định của đơn vị chủ trì; b) Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh đề án của cấp có thẩm quy ề n và các văn bản khác có liên quan; c) Biên bản nghiệm thu và xác nhận thanh toán của Kho bạc Nhà nước; d) Hồ sơ th ẩ m định cấp cơ sở: biên bản hội nghị, hội thảo; văn bản nhận xét của tổ chức, cá nhân liên quan; giải trình và tiếp thu g ó p ý của đơn vị lập báo cáo; đ) Báo cáo k ế t quả; phụ lục, bản vẽ và các tà i liệu khác k è m theo. 2. Hồ sơ quy định tạ i khoản 1 Điều này được lập thành 03 bộ và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo. Điều 25. Nội dung báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 1. Báo cáo kết quả điều tra cơ b ả n địa chất về khoáng s ả n (sau đây gọi t ắ t là báo cáo) bao gồm các nội dung chính sau đây: a) Cơ sở pháp lý lập báo cáo; b) Mức đ ộ thực hiện các nhiệm vụ theo đề án được phê duyệt; c) Phương pháp kỹ thuật chủ yếu đ ã tiến hành và tính hiệu quả; khối lượng công việc đ ã thực hiện, những thay đổi so vớ i thiết kế ban đầu; nguyên nhân và cơ sở pháp lý; d) Kết qu ả về đ ịa chất, khoáng s ả n, mức độ hoàn thành so với mục tiêu đề án đ ã được phê duyệt; đ) Tồn tại, nguyên nhân và đ ề xuất; e) Tổng hợp chi phí đ ã thực hiện. 2. Tù y từng trường hợp cụ thể, báo cáo có thể có các nội dung khác nhưng phải bảo đ ảm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 26. Nội dung thẩm định báo cáo 1. Nội dung th ẩ m định báo cáo bao gồm: a) Cơ s ở , độ tin cậy của tài liệu thu thập, xử lý, tổng hợp để lập báo cáo; b) Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các phương pháp kỹ thuật - công nghệ đã áp dụng; c) Độ tin cậy, tính chính xác của các kết quả điều tra; các kết luận được n ê u trong báo cáo; d) Mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các ch ỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của các kết quả đạt được; đ) Cấu trúc, hình thức báo cáo, số lượng, chất lượng các sản ph ẩ m giao nộp theo các quy định hiện hành liên quan. 2. Nội dung thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản theo mẫu quy định tại Mẫu số 20 và Mẫu số 21 ban hành kèm theo Th ô ng tư này. Điều 27. Trình tự, thời gian thẩm định báo cáo 1. Trình tự thẩm định, Hội đồng thẩm định báo cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. Phiếu đánh giá và Biên b ả n thẩm định của H ội đồng được lập theo quy định tại Mẫu số 22 và Mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Thời gian thẩm định không quá 35 ngày làm việc đối với báo cáo do Bộ trư ở ng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản họp Hội đồn g , đơn vị chủ trì có trách nhiệm hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo. 4. Trường hợp báo cáo được Bộ trưởng Bộ Tài n g uyên và Môi trường phân cấp, ủy quyền phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị quy định trình tự, thời g ian thẩm định nhưng không được vượt quá th ờ i gian quy định tạ i khoản 2 Điều này. Điều 28. Phê duyệt báo cáo 1. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo: a) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính ph ủ phê duyệt báo cáo đối với đề án Ch í nh phủ; b) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và M ô i trường phê duyệt đối với đề án cấp Bộ; c) Thủ tr ưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt báo cáo đối với đề án theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2. Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo a) Văn b ả n đề nghị phê duyệt báo cáo của đơn vị chủ trì; b) Văn bản thẩm định báo c á o kết quả về chuy ê n môn kỹ thuật, kinh tế; c) Biên bản họp Hội đồng thẩm định; d) Văn bản gi ả i trình của đơn vị chủ trì về các nội dung đ ã bổ sung, s ử a chữa hoàn thiện báo cáo; đ) Báo cáo hoàn thiện. 3. Phê duyệt báo cáo: a) Đề án Chính phủ: Vụ K ế hoạch - Tài chính ti ế p nhận, kiểm tra báo cáo hoàn thiện, trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian kiểm tra, tr ì nh phê duyệt không quá 07 ngày làm việc k ể từ khi tiếp nhận báo cáo hoàn thiện; b) Đề án cấp Bộ: Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận, kiểm tra báo c á o hoàn thiện, trình Bộ trưởng phê duyệt. Thời gian kiểm tra, trình phê duyệt không quá 05 ngày l àm việc k ể từ khi tiếp nhận báo cáo hoàn thiện. Quyết định phê duyệt báo cáo được lập theo mẫu quy định tại Mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Đề án theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt báo cáo theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gi an k i ểm tra, trình phê duyệt không quá 05 ngày làm việc k ể từ khi tiếp nhận báo cáo hoàn thiện. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định phê duyệt, đơn vị có trách nhiệm gửi 02 bản Quyết định phê duyệt kèm theo các hồ sơ l i ên quan về Bộ Tài nguyên và Môi trường để quản lý. Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 29. Hiệu lực thi hành 1. Thô ng t ư n à y có hiệu lực thi h à nh t ừ ngày 18 th áng 12 n ă m 202 0. 2. Các Th ô ng t ư s a u đây h ết hiệu l ự c thi h à nh k ể t ừ ng à y Thông tư n à y c ó hi ệu lực th i h à nh , gồm: a ) Th ô ng tư s ố 11/2009/ TT -BTNM ng à y 11 th á ng 8 n ă m 2009 của B ộ trưởng Bộ Tài nguyên v à Môi trườn g ban hành quy đị nh công tác nghiệm thu kết qu ả thi c ôn g v à th ẩ m đ ịnh các dự án , báo cáo thuộc lĩnh vực đị a ch ấ t v à khoáng s ả n; b) Th ô ng t ư số 66/2014/TT-BT NMT ng à y 31 t háng 12 n ăm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tà i nguyên và M ô i trường ban hành quy đị nh th ủ t ục th ẩ m đị nh, phê duyệt đề á n , b á o c á o k ế t qu ả điều t ra cơ b ả n địa ch ấ t về khoáng sản. Điều 30. Tổ chức thực hiện 1. Bộ , cơ quan ngang Bộ , c ơ q u an thuộc Chính phủ , Ủ y ban nhân dâ n các tỉnh, thành ph ố t r ự c thuộc Trung ương ch ị u trách nhiệm t ổ chức tri ển khai thực h iệ n Th ô ng tư n à y . 2. Trong qu á tr ì nh tổ chức th ự c hiện , n ế u c ó vướng mắc, đề ngh ị p hản á nh kịp thời v ề Bộ T à i nguy ê n và M ô i t rường đ ể nghiên c ứ u s ửa đ ổ i , b ổ sung./ . Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT Cổng TTĐT Bộ TN&MT; - Lưu: VT, ĐCKS, PC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quý Kiên Mẫu số 01. Mẫu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật thuyết minh đề án (Ban hành kèm theo Thông tư s ố /20 1 9/TT-BTNMT ngày tháng năm 20 1 9 của B ộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trư ờ ng) CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số……./ĐC Địa danh, ngày tháng năm…… VĂN BẢN TH Ẩ M ĐỊNH NỘI D U NG KỸ THUẬT THUY Ế T MINH Đ Ề ÁN Tên đề án: Chủ nhiệm; Đơn vị chủ trì: Thành viên Tổ kiểm tra (thẩm đị nh) gồm: ....................................................................... ................................................................................................................................... Nội dung kiểm tra (thẩm định): 1. Về tính cấp thiết của đề án. 2. Cơ sở pháp lý, cơ sở tài liệu, mức độ tin cậy của các thông tin để lập đề án - Cơ sở pháp lý. - Cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản. 3. Nội dung công việc, giải pháp kỹ thuật công nghệ, khối lượng sản ph ẩ m 3.1. Nội dung công việc và các giải pháp kỹ thuật công nghệ. 3.2. Hệ phương pháp, khối lượng và điều kiện thi công. 4. S ả n ph ẩ m dự kiến hoàn thành. 5. Tổ chức thực hiện, tiến độ thi công và tính khả thi, hiệu quả của đề án. 6. Kiến nghị điều ch ỉ nh, hoàn th i ện. 7. Đánh giá chung: - Đề án đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu. - Đ ề nghị Hội đồng thẩm định thông qua hoặc không thông qua. - Ý k i ến khác. Những người thẩm định Nguyễn Văn A, tổng hợp Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH (xác nhận) Mẫu số 02. Mẫu văn bản thẩm định dự toán kinh tế đề án (Ban hành kèm t heo Thông tư s ố /20 1 9/TT-BTNMT ngày th á ng năm 20 1 9 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số……./KH-TC Địa danh, ngày tháng năm…… VĂN BẢN TH Ẩ M ĐỊNH DỰ TOÁN KINH T Ế Đ Ề ÁN T ên đề án: Ch ủ nhiệm: Đơn vị chủ trì: Thành viên Tổ thẩm định gồm: ..................................................................................... ................................................................................................................................... Nội dung thẩm định: 1. Về tính cấp thiết của đề án. 2. Cơ sở pháp lý, cơ sở tài liệu, mức độ tin cậy của các thông tin để lập đề án. 3. Dự toán kinh t ế 3.1. Các căn cứ lập dự toán. 3.2. Tính hợp lý của danh mục công việc trong dự toán so vớ i quy định hiện hành về lập dự toán. 3.3. Sự phù hợp khối lượng hạn g mục công việc đưa vào tính dự toán so với khối lượng thiết kế của đề án. 3.4. Đánh gi á mức độ hợp lý của đơn gi á các hạng mục công việc trong dự toán. 3.5. Giá trị dự toán của đề án ……………………………………………………………………….. 4. Kiến nghị điều chỉnh, hoàn th i ện. 5. Đánh giá chung - Đ ề án đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu. - Đề nghị Hội đồng thẩm định thông qua hoặc không thông qua. Những người thẩm định Nguyễn Văn A, tổng hợp Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH (xác nhận) Mẫu số 03. Mẫu phiếu đánh giá đề án (Ban hành kèm theo Thông tư s ố /20 1 9/TT-BTNMT ngày tháng năm 20 1 9 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Địa danh, ngày tháng năm…… PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN Tên đề án: Đơn vị chủ trì: Chủ nhiệm: Ủy viên Hội đồng: Đơn vị công tác: Các chỉ tiêu đánh giá: 1. Về sự c ầ n thiết và tính cấp bách của đề án: □ Có □ Chưa có 2. Cơ sở pháp lý: □ Đủ □ Chưa đủ 3. Cơ sở tài liệu để lập đề án 4. Các nhiệm vụ cụ thể 5. Hệ phương pháp kỹ thuật 6. Khối lượng công việc: 7. Sản phẩm d ự kiến giao nộp 8. Căn cứ, phương pháp và nội dung xác định dự toán kinh phí 9. Tính khả thi và tính hiệu quả của đề án 10. Ki ế n nghị 11. Đ á nh giá chung: □ Thông qua □ Thông qua c ó sửa ch ữ a □ Không thông qua Ủy viên Hội đồng (Ký) Mẫu số 04. Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định đề án (Ban hành kèm theo Thông t ư s ố /20 1 9/TT-BTNMT ngày tháng năm 20 1 9 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: …../BBTĐ Địa danh, ngày tháng năm…… BIÊN B Ả N HỌP HỘI Đ Ồ NG TH Ẩ M ĐỊNH ĐỀ ÁN Tên đề án: Chủ nhiệm: Đơn vị chủ trì: Thành phần tham dự: - Số ủy viên Hội đồng tham dự: / t ổ ng số ủy viên Hội đồng (kèm theo quyết định số .... ngà y …./…./….. của Thủ trưởng cơ quan chủ quản đầu tư, có danh sách kèm theo), khách mời tham gia Hội đồng. - Các ủy viên H ội đồng v ắ ng mặt: - Về phía đơn vị chủ trì, có ……………….. I. Nội dung hội nghị: 1. Chủ nhiệm đề án trình bày những nội dung cơ bản của đề án 2. Cơ quan thẩm định trình bày các văn bản thẩm định đề án (có các văn bản th ẩ m đị nh kèm theo) 3. H ội nghị trao đ ổ i, thảo luận những vấn đề sau: 4. Hội nghị thống nhất kết luận như sau: 4.1. Về sự c ầ n thiết và tính cấp bách của đề án: 4.2. Về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn, mức độ t i n cậy của các thôn g tin dữ liệu đ ể lập đề án: - Cơ sở pháp lý - Cơ sở khoa học và thực tiễn, mức độ tin cậy của các t ài liệu 4.3. Nội dung công việc, giải pháp kỹ thuật công nghệ, khối lượng - Nội dung công việc và các giải pháp kỹ thuật công nghệ - Hệ phương pháp, khối lượng công việc (phương tiện, thiết bị, điều kiện thi công) 4.4. Sản phẩm dự kiến giao nộp 4.5. Tổ chức thực hiện và tiến độ thi công 4.6. Tính khả thi và tính hiệu quả của đề án 4.7. Dự toán kinh phí II. Đánh giá c h ung: - Hội đồng thông qua đề án: số phiếu thông qua /tổng số phiếu đ á nh giá. - Hội đ ồ ng thông không qua: số phiếu không thông qua /tổng số phiếu đ á nh giá. III. Kiến nghị của Hội đồng THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Mẫu số 05. Mẫu quyết định phê duyệt đề án (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày tháng năm 201 QUYẾT ĐỊNH Về việc ph ê duyệt nội dung và dự toán đề án ... BỘ TRƯ Ở NG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG* C ă n cứ Nghị định s ố…………………………………… của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ c ấ u tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trườn g ; Căn cứ Quyết định số ….; Căn c ứ Thông tư số... .; Xé t đề n g hị của Đơn vị ...tại Tờ tr ì nh s ố .../ ngày... về việc phê d uyệ t đề án Theo đề nghị của Vụ trư ở ng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính,..., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt nội d ung và dự toán đ ề án ....với các nội dung chính như sau: 1. Mục tiêu 2. Nhiệm vụ 3. Phạm vi thực hiện đề án 4. Đơn vị chủ trì đề án 5. S ả n phẩm của đề án 6. Thời gian thực hiện 7. Nội dung, khối lượng, dự toán kinh phí hạng mục công việc (T ùy loại đề án có th ể chi tiết bằng phụ lục cho phù hợp) TT Nội dung hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Phân kỳ kinh phí Ghi chú Năm... Năm ... 1 2 8. T ổng dự toán kinh ph í : (b ằ ng số ... và bằng chữ ... ) và phân kỳ thực hiện: 9 . Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp.... (Loại..., khoản ...) do Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí theo kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm. 10. Tổ chức thực hiện Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng Đơn vị (chủ trì thực hiện đề án) và Th ủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ ch ị u trách nhiệm thi hành Quyết định n ày./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ/ngành liên quan khác (nếu có); - Lưu VP, Vụ TC, KH. BỘ TRƯỞNG ________________ * Trường hợp do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt theo phân c ấ p, ủ y quyền thì mẫu văn bản có thể được thay đổi cho phù hợp Mẫu số 06: Phiếu kiểm tra (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- P H I Ế U KIỂM TRA Tên đề án: ................................................................................................................... Đơn vị th i công: .......................................................................................................... Đơn vị chủ trì (phối hợp): ............................................................................................. Họ tên người kiểm tra: ................................................................................................. Chức vụ: ..................................................................................................................... Đơn vị công tác (của người kiểm tra) : .......................................................................... 1. Tài liệu (hạng mục công việc, sản phẩm) kiểm tra: - ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. 2. Đánh giá k hối lượng, chất lượng: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 3. K ế t luận và kiến nghị ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Địa danh, ngày….tháng....năm….. Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ và tên) Mẫu số 07: Biên bản kiểm tra (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (PHỐI HỢP) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……, ngày tháng năm 20… BIÊN BẢN KIỂM TRA Đề á n “……………………………………………… ” Thực hiện Quyết định số …… ngà y ... tháng ... năm 20.. của ……………………… về việc kiểm tra đề án ……… , từ ngày .... đ ế n n g ày ... tháng ... n ă m 20..., Đoàn kiểm tra ………… đã tiến hành kiểm tra công tác (thực địa, văn phòng,. . .) đ ề á n do đơn vị ……. thực hiện (chủ trì). I. Thành phần đoàn ki ể m tra: II . Đơn vị thi công (chủ trì): III. Nội dung kiểm tra, tài liệu kiểm tra (th ố ng kê dan h mục các hạng mục, tài liệu kiểm tra, nội dung kiểm tra): IV. Đ á nh giá của đoàn kiểm tra 1. Những kết quả đề án đ ạt được (ưu điểm): 2. Nh ữ ng vấn đề còn tồn tại: V. Kiến nghị của đơn vị VI. Kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra 1. Kết luận 2. Kiến nghị a) Đối với đơn vị chủ trì (thi công). b) Đối với Tổng cục. c) ………………………… Biên bản này được lập thành X bản, gửi Lãnh đạo T ổ ng cục (để báo c á o) và các đơn vị liên quan ( ……… ) đ ể phối hợp chỉ đạo, thực hiện./. Trưởng Đoàn kiểm tra (Ký, họ tên) Đại diện Đơn vị chủ trì (Ký, tên, đóng dấu) Mẫu số 08: Báo cáo kết quả thực hiện (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) MỞ Đ Ầ U - Nêu đầy đủ các văn bản là cơ sở pháp lý thực hiện kế hoạch năm; - Mục tiêu, nh i ệm vụ của năm kế hoạch. I. Tình hình thực hiện 1. Các hạng mục, khối lượng đ ã thực hiện, tỷ lệ hoàn thành; 2. Quá tr ì nh thực hiện: nêu r õ trình tự, tiến độ thực hiện các phương pháp, khối lượng; những vấn đề phát s inh làm thay đổi khối lượng, hạng mục, trình tự, ti ế n độ thực hiện so với kế hoạch được phê duyệt ban đ ầ u, nguyên nhân. I I . K ế t quả đạt đ ượ c Nêu kh á i quát các kết quả đ ạt được về địa chất, khoáng s ả n, mức độ hoàn thành so với mục tiêu, nhiệm vụ được g iao. III. Giá trị thực hiện đề nghị nghi ệ m thu, thanh toán - Giải trình việc thực hiện vượt (hoặc không đ ạt) khối lượng theo kế hoạch được giao (nếu có); - Lập b ả ng thống kê khối lượng, g iá trị đã thực hiện để nghị nghiệm thu; đề nghị thanh toán. IV. Khó khăn, bắt cập, tồn tại Nêu các khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện; các tồn tại về đ ịa chất, kho á ng s ả n cần giải quyết. V. Dự kiến kế hoạch thi công bước tiếp theo Đối vớ i báo cáo kết quả trình nghiệm thu cuối năm cần lập kế hoạch thi công của năm tiếp theo, bao gồm: dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ; các phương pháp, khối lượng chủ y ế u để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ dự kiến và gi ả i quyết các tồn tại về địa chất, kho á ng sản đ ã nêu. K Ế T LUẬN - Xác định mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao; các kết qu ả ch í nh đã đạt được, - Kiến nghị c ấ p thẩm quyền về giải quyết nh ững khó khăn, bất cập nêu trên. Phụ lục kèm theo: Thống k ê các tài liệu, sản phẩm đ ã thành lập theo quy định trình Hội đồng nghiệm thu. Mẫu số 09: Báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư s ố /20 1 9/TT-BTN M T ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) A. Thông tin chung v ề công tác nghiệm thu đề án 1. Tên đề án; 2. Chủ nhiệm: 3. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: nêu đầy đủ các đơn vị tham gia thực hiện t ừng nhiệm vụ cụ thể (địa chất, địa vật l ý, công trình, phân tích m ẫ u,...). 4. Quá trình n g hiệm thu: n ê u rõ đơn vị chủ trì đ ã tiến hành mấy đ ợt nghiệm thu, địa điểm, nội dung nghiệm thu. B. K ế t quả nghiệm thu I. Đánh giá kết quả thực hiện (n ế u có nhiều đơn vị tham gia thi công, có th ể đánh giá riêng phần công việc của từng đơn vị) I .1. Tr ì nh tự thi công và chất lượng thi công: Đánh giá v ề trình tự thi công các phương pháp, các hạng mục; chất lượng của các loại tài liệu, số liệu đã được thu thập, xử lý và t ổ ng hợp. I .2. Đ ánh giá các kết quả đạt được, các phát h i ện mới về địa chất, kho á ng sản I .3. Đánh gi á chất lượng, nội dung, hình th ứ c các sản phẩm thành l ậ p. II. Đ ánh giá về tính hợp pháp, hợp lệ, sự đ ầ y đ ủ của các lài liệu, chứng từ liên quan đ ế n các khối lượng đã hoàn thành. III. Xác nh ậ n khối lượng v à giá trị các hạng mục đạt chất lượng được nghiệm thu, đề n g hị thanh toán; xác nhận các khối lượng, hạng mục thay đ ổ i, vượt kế hoạch (nếu có) c ầ n thiết phải thực hiện và phù hợp quy định kỹ thuật, phù hợp thực tế. IV. Những v ấ n đề tồn tại - Nêu những vấn đề tồn tại trong qu á trình thi công; thu thập, xử lý, tổng hợp, thành lập tài liệu, chất lượng các sản ph ẩ m,... - Xác định các khối lượng không đ ạt yêu cầu, đề nghị không thanh toán. V. Đánh giá chung: - Đánh giá chung về chất lượng thi côn g . - Xếp loại (trung bình, khá, tốt) . C. Kiến nghị - Kiến nghị với đơn vị chủ trì (bổ sung, sửa chữa hoàn thiện tài liệu, ch ứ ng từ, sổ sách,...); - Kiến nghị cơ quan quản lý nghiệm thu, thanh toán,... Mẫu số 10. Phiếu nghiệm thu công trình khoan máy (nghiệm thu cấp cơ sở) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (ĐƠN VỊ PHỐI HỢP) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:……………/NTCS Địa danh, ngày … tháng … năm …… PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH KHOAN MÁY Ký hiệu lỗ khoan: ……………, Đ ề án ………………………………, n ăm………… - Căn cứ thiết kế thi công lỗ khoan số ………….. đ ã được (Liên đoàn, Tổng cục,...) xác nhận,... - Căn c ứ ……………………………………………………………………………………………….. A. Thành phần tham gi a nghiệm thu: 1. Cán bộ nghiệm thu: ghi đầy đủ danh sách c á n bộ tham gia nghi ệ m thu c ôn g trình khoan (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác). 2. Chủ nhiệm đề án (hoặc chủ nhiệm dự án thành ph ầ n): 3. Đơn vị thi công: - Đại diện đơn vị thi công: - T ổ tr ưởng khoan: - Kỹ thuật địa chất: B. Kết quả nghiệm thu 1. Thông tin chung: - Khởi công: ngày ....tháng …… năm ……. ; kết thúc: ngày ....th á ng …… năm …….. - Độ sâu kết thúc: ........................................................................................................ - Lý do kết thúc: .......................................................................................................... - Thời gian nghiệm thu: từ ngày …… tháng ….. năm ……… đến ngày ….. tháng ….. năm ……… - Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập, số l ượng), Ví dụ: s ổ theo dõi khoan: 1 quyển (số...); cột đ ịa tầng lỗ khoan: 1 bản vẽ (LK...); ả nh chụp vị trí LK: 1 ảnh; khay mẫu: 10 ảnh); ảnh nghiệm thu thực địa (n ế u có);... 2. Ch ấ t lượng khoan (đánh giá chất lượng (đạt, chưa đạt, không đạt) đối với từng mục dưới đây: - Sự phù hợp về vị trí và phương vị lỗ khoan so với thiết k ế : ........................................ - Ch ấ t lượng lấy mẫu: .................................................................................................. + Qua đất đ á : ………. mét; lấy được: ………….. m é t; đạt ………….. %. + Qua quặng, khoáng h óa : ………….. mét; lấy được: ……………. mét; đạt …………….. %. - Các đánh giá khác: ống chống, dung dịch, cấp nước, ................................................ 3. Các công tác kỹ thuật đã được thực hiện tại lỗ khoan (ghi rõ phươn g pháp, khối lượng và đ ánh giá chất lượng của từng dạng công việc): - Đo đ ịa vật lý l ỗ khoan: ………………………………………… - Lấy mẫu: …………………………. ; số lượng: ………………… - Nghiên cứu ĐCTV-ĐCCT: ……………………………… - Lấp lỗ khoan (phương pháp, vật liệu sử dụng,...) :....................................................... - Xây mốc lỗ khoan (kích thước, khối lượng vật liệu sử dụng,...): ................................... 4. Chất lượng thu thập và thành lập tài liệu: .................................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 5. Khối lượng nghiệm thu (ghi rõ kh ố i lượng khoan hiệp ngắn, hiệp dài theo độ s â u): TT Chiều sâu (m) Đường kính lỗ khoan (mm) Khối lượng thực hiện (m) Khối lượng được nghiệm thu (m) Cấp đất đá được nghiệm thu Từ Đến 1 Kh ối lượng khoan: X m (hiệp ngắn: Ym, độ sâu từ ... đến...; hiệp dài: Zm, độ sâu từ ... đ ế n...) 6. Các yếu tố địa chất làm thay đổi giá dự toán so với thực tế: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 7. Khối lượng không được thanh toán: ………………… mét Nguyên nhân: .............................................................................................................. ................................................................................................................................... 8. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trình và đề nghị thanh toán: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Tổ trưởng khoan (Ký, họ tên) Kỹ thuật địa chất (Ký, họ tên) Chủ nhiệm đề án (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị thi công (Ký, họ tên) Cán bộ nghiệm thu (Ký, họ tên) Mẫu số 11. Phiếu nghiệm thu công trình khai đào, khoan tay (nghiệm thu cấp cơ sở) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:………………/NTCS Địa danh, ngày … tháng … năm…… PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH* T ê n, ký hiệu công trình: ………………… Đ ề án ………………………., năm …….. - Căn cứ sơ đồ thiết kế thi công khu vực điều tra (đ á nh giá) kho á ng sản (tên vùng) …………… đã được đơn vị (Liên đoàn, T ổ ng cục,...) xác nhận**. - Căn cứ ……………………………………………………………………………………………… A. Thành phần tham gia nghiệm thu 1. C á n bộ nghiệm thu: ghi đ ầ y đủ d anh sách cán bộ tham gia nghiệm thu công trình (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác). 2. Ch ủ nhiệm đề án: …………………………………… 3. Đơn vị thi công: - Đại diện đơn vị thi công: ……………………………………. - Kỹ thuật địa chất: ……………………………………………. - Kỹ thuật thi công: ……………………………………………. B. Kết quả nghiệm thu 1. Thông tin chung: - Khởi công: ngày ....tháng ….. năm …. ; kết thúc: ngày ....tháng … năm …… - Độ sâu kết thúc: ………………………………………………………………………………….. - Lý do kết thúc: ……………………………………………………………………………………. - Thời gian nghiệm thu: từ ngày ….. tháng …… năm ……. đến ngày …… tháng ….. n ă m… …. - Tài liệu, kèm theo (ghi cụ th ể từng loại tài liệu được thành lập, s ố lượng). V í dụ: bản vẽ h à o, mô tả hào: 1 b ả n; ảnh chụp vị trí hào, vị trí lấy mẫu, ảnh nghiệm thu thực địa (nếu c ó ):… ; 2. Đánh giá chất lượng: (đạt, chưa đạt, không đạt) đối với từng mục dưới đây: - Thi công: ................................................................................................................... ................................................................................................................................... - Lấy mẫu, th u thập và thành lập tài liệu: ........................................................................ ................................................................................................................................... - Lấp công trình (vật liệu, phương pháp, chất lượng l ấ p) ................................................ 3. Khối lượng nghiệm thu: TT Số hiệu công trình Chiều sâu Khối lượng thực hiện (m 3 hoặc m) Khối lượng được nghiệm thu (m 3 hoặc m) Cấp đất đá hoặc mức độ phức tạp công trình Từ Đến 1 4. Kh ối lượng không được thanh toán, t ổ ng số ............................................................. Nguyên nhân: ............................................................................................................... ................................................................................................................................... 5. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trì nh và đề nghị thanh toán: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 6. Những đ ề nghị cần giải quyết tiếp: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Kỹ thuật địa chất (Ký, họ tên) Chủ nhiệm đề án (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị thi công (Ký, họ tên) Cán bộ nghiệm thu (Ký, họ tên) * Biên b ản này được sử dụng cho nghiệm thu cấp cơ sở đ ể nghiệm thu các công tr ì nh hào, lò, giếng, hố, dọn sạch, hố vạt, khoan tay. Mỗi phiếu nghiệm thu 01 công trình. ** Đối với các công trình h à o, dọn sạch, h ố , h ố vạt thi công ở các khu vực riêng lẻ trong công tác lập bản đồ địa chất khoáng s ả n, không bắt buộc có văn bản này. Khi nghiệm thu chất lượng các công trình này, phải đ á nh giá sự c ầ n thiết, phù hợp và hiệu quả của việc thi công công trình, xác nhận việc lấp công trình. Mẫu số 12: Phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:………………./NTCS Địa danh, ngày … tháng … năm…… PHI Ế U NGHIỆM TH U CÔNG VIỆC, SẢN PH Ẩ M* T ê n c ô ng việc, sản phẩm:… ………………………………………………. Đ ề án ……………………………………………………………………, n ă m …………… - Căn cứ vào phiếu giao việc (QĐ, hợp đồng,...) số: ……………. ngày …….. tháng …… năm ……. A . Thành phần tham g i a nghiệm thu 1. Cán bộ nghiệm thu: ghi đ ầ y đ ủ danh sách cán bộ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác). 2. Ch ủ nh i ệm đề án: ……………………………………………….. 3. Đơn vị thi công: - Đại diện đơn vị thi công: ……………………………………………… - Đại diện những người thực hiện: ………………………………………….. B. K ế t quả nghiệm thu 1. Thông tin chung: - Thời gian thực hiện: ngày ....tháng.... n ă m ……….. ; kết thúc: ngày ....tháng ….. năm …….. - Thời gian nghiệm thu: từ ngày …. tháng ….. n ă m… . ..đ ế n ngày ….. tháng ….. năm …… - Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập, s ố lượng) . 2. Đánh giá chất lượng: (đạt/chưa đạt/không đạt)** 3. Khối lượng nghiệm thu: TT Tên công việc, sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng thực hiện Khối lượng được nghiệm thu 1 2 4. Kh ối lượng không được thanh toán: Nguyên nhân: ............................................................................................................... ................................................................................................................................... 5. K ế t luận chung về mức độ hoàn thành công trình và khối lượng đề nghị thanh toán: ................................................................................................................................... 6 . Những đề nghị c ầ n giải quyết tiếp: ................................................................................................................................... Đại diện những người thực hiện (Ký, họ tên) Chủ nhiệm đề án (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị thi công (Ký, họ tên) Cán bộ nghiệm thu (Ký, họ tên) * Phiếu này được sử dụng cho nghiệm thu cấp cơ sở để nghiệm thu các dạng công việc, sản phẩm như lấy mẫu, điều tr a địa chất - khoáng sản, đo địa vật lý, địa ch ấ t thủy văn, báo cáo, bản đồ, hợp đồng, chuyên đề,... **Đối với dạng công việc gồm nhiều hạng mục (hợp đồng, chuyên đề,...) thì đánh gi á chất lượng từng hạng mục thực hiện. Mẫu số 13. Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số……./NTCS ……, ngày…..tháng…. năm…… BIÊN BẢN NGHIỆM T H U* K Ế T QUẢ HOÀN TH À NH (K Ỳ ………) , N Ă M …………. Đề án: ………………………………………………………………………. - Đơn vị thi công: ........................................................................................................ - Chủ nhiệm đề án: …………………….. - Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiêm thu số ……………… ngày …… tháng …… năm ……. (c ó danh sách kèm theo) + Ch ủ tịch Hội đồng :.................................................................................................... + Thư ký Hội đồng: ..................................................................................................... K Ế T QUẢ NGHIỆM THU I . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN I .1. Trình tự thi c ô ng và chất lượng thực hiện Đánh giá về trình tự thi công, chất lượng, hiệu quả các phương pháp, các hạng mục; chất lượng của các loại tài liệu, số liệu đã được thu thập, x ử lý và t ổ ng hợp. I .2. Các kết quả đ ạt được Ghi các kết qu ả đạt được, độ tin cậy của các phát hiện mới về địa chất, kho á ng sản I .3. Đánh giá về tính h ợ p pháp, h ợ p lệ, sự đầy đủ của các tà i liệu, chứng từ liên quan đến các khối lượng đã hoàn thành. I .4. Khối lượ ng và g i á trị thực hiện đạt yêu cầu đư ợ c đề nghị thanh toán: - Khối lượng và giá t r ị thực hiện (c ó bảng tổng hợp giá trị khối l ư ợ ng kèm theo). - T ổ ng giá t rị thực hiện được đề nghị thanh toán (bằng chữ): ………………………. I .5. Khối l ượ ng và giá trị không đạt yêu c ầ u đề nghị không thanh toán - Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu (có bảng t ổ ng hợp kèm theo). - Giải thích nguyên nhân , I .6. Đánh giá chung: - Đánh giá chung về chất lượng thực hiện, mức độ hoàn th à nh các mục tiêu, nhiệm vụ được giao . - Xếp loại (trung bình, khá, tốt). II . KIẾN NGHỊ CỦA HỘI Đ Ồ NG Kiến nghị của Hội đồng về các vấn đề cần được bổ sung, s ử a chữa v à các nhiệm vụ cần được thực hiện tiếp theo. Thủ trưởng đơn vị thi công* (Ký, họ tên, đóng dấu) Thư ký Hội đồng (Ký, họ, tên) Chủ tịch Hội đồng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp (xác nhận) (Ký, họ tên, đóng dấu) * Trường hợp nhiệm vụ được giao trực tiếp cho một nhóm tác giả thực hiện, Chủ nhiệm đề án ký thay cho đơn vị thi công. Mẫu số 14. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp cơ sở) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……., ngày …. tháng ….. năm ……. BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH Kỳ ……….. , năm: …………… Đề án: ………………………….. (Kèm theo biên b ả n nghiệm thu số ……………., ngày ... tháng ... năm …… ) TT Hạng mục công việc và chi phí Đơn vị tính Theo dự toán được duyệt (QĐ số: ) Khối lượng được nghiệm thu Khối lượng đề nghị thanh toán Đơn giá Khối lượng Thành tiền Đơn giá Khối lượng Thành tiền 1 2 3 4 T ổ ng giá trị khối lượng hoàn thàn h đ ượ c đ ề nghị thanh toán (b ằ ng chữ): ……………………………………………………………………………. Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp (Ký, họ tên, đóng dấu) Thủ trưởng đơn vị thi công* (Ký, họ tên, đóng dấu) Thư ký Hội đồng (Ký, họ tên) Chủ tịch Hội đồng (Ký, họ tên) * Tr ư ờng hợp nhiệm vụ được giao trực tiếp cho một nhóm tác gi ả thực hiện, Chủ nhiệm đề án ký thay cho đơn vị thi công. Mẫu số 15: Phiếu nghiệm thu công trình khoan máy (nghiệm thu cấp quản lý) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:………………/NTQL Địa danh, ngày … tháng … năm …. PHIẾU NGHIỆM THU C Ô NG TRÌNH KHOAN MÁY* Ký hiệu lỗ khoan: …….. Đ ề án ……………………….., năm ………… A. Thành ph ầ n tham gia nghiệm thu: 1. Ủy viên Hội đồng nghiệm thu: ghi đ ầ y đủ danh sách U VHĐ tham gia nghiệm thu công trình khoan (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác, chức danh trong Hội đồng). 2. Chủ nhiệm đề án (hoặc Ch ủ nhiệm đề án thành phần): 3. Đại diện đơn vị chủ trì: 4. Đơn vị thi công: - Đại diện đơn vị thi công: - Kỹ thuật địa ch ấ t: B. K ế t quả nghiệm thu 1. Thông tin chung: - Khởi c ô ng: ngày ....tháng ….. năm ……. ; kết thúc: ngày ....tháng ….. năm ……. - Độ sâu k ế t thúc: …………………………………………………………………………………... - Lý do kết thúc: ... .................................................................................................................. - T à i liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được th à nh lập, số lượng). Ví dụ: sổ theo dõi khoan; cột địa t ầ ng lỗ khoan; ả nh chụp vị tr í L K, khay m ẫ u, ảnh nghiệm thu thực địa (n ế u c ó );..., 2. Chất lượng khoan: đ ạt, chưa đạt, không đạt đ ối với từng mục dư ới đây: - Sự phù hợp về vị trí và phương vị lỗ khoan so với thiết kế: ………………………………… - Ch ấ t lượng khoan: đ á nh giá chất lượng thi công khoan thông qua việc kiểm tra ch ất lượng mẫu lõi khoan khi qua các t ầ ng đất đá, quặng. - Công tác l ấ y mẫu: đánh giá sự phù hợp, c ầ n thiết của việc lấy các loại mẫu phân tích, cách l ấy , bảo quản, vận chuy ể n mẫu , ..... ............................................................................................. - Các đánh giá khác: ……………………………………………………………………………….. 3. Các công tác kỹ thuật đã được thực hiện tại lỗ khoan (ghi rõ từng phương pháp và đánh giá chất lượng của từng dạng công việc): - Đo địa vật lý lỗ khoan: ..... ..................................................................................................... - Ngh iê n cứu ĐCTV-ĐCCT: ………………………………………………………………………… 4. Chất lượng thu thập v à thành lập tài liệu: ……………………………………………………… 5. Kh ố i lượng nghiệm thu: TT Chiều sâu (m) Đường kính lỗ khoan (mm) Khối lượng thực hiện (m) Khối lượng được nghiệm thu (m) Cấp đất đá (được nghiệm thu) Từ Đến 1 6. Các y ếu t ố địa chất làm thay đ ổ i giá dự toán so với thực t ế : 7. Khối lượng không được thanh toán: …………. mét Nguyên nhân: ……………………………………………………………………………………….. 8. K ế t luận chung về mức độ hoàn thành công trình và đề nghị thanh toán: Chủ nhiệm đề án (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị thi công (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị chủ trì (Ký, họ tên) Ủy viên Hội đồng (Ký, họ tên) * Biên b ản này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản l ý đ ể nghiệm thu xác suất công trình khoan máy. Mẫu số 16: Phiếu nghiệm thu công trình khai đào (nghiệm thu cấp quản lý) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:………………/NTQL Địa danh, ngày … tháng … năm …. PHI Ế U NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH* Tên, ký hiệu công trình: …………………. Đ ề án …………………………., n ă m ……….. A. Thành phần tham gia nghiệm thu 1. U VHĐ nghiệm thu: ghi đ ầy đủ danh sách U V HĐ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác, chức danh trong Hội đồng). 2. Ch ủ nhiệm đề án: ..................................................................................................... 3. Đại diện đơn vị chủ trì: ............................................................................................. 4. Đơn vị thi công: - Đại diện đơn vị thi công: ............................................................................................ - Kỹ thuật địa chất: ...................................................................................................... B. Kết quả nghiệm thu 1. Thông tin chung: - Khởi công: ngày ....tháng ….. năm ……. ; kết thúc: ngày ....tháng ……. năm ……… - Độ sâu kết thúc: ........................................................................................................ - Lý do kết thúc: .......................................................................................................... - Tài liệu kèm theo (ghi cụ th ể t ừ ng loại tài liệu được th à n h lập, s ố lượng). Ví dụ: bản vẽ hào, mô tả hào: 1 bản; ảnh chụp vị trí hào, vị trí l ấ y mẫu, ảnh nghiệm thu thực địa (n ế u có):..., 2. Đánh giá chất lượng: (đạt, chưa đạt, không đạt) đố i với từng mục dưới đây: - Thi công: đánh giá chất lượng thi công v ề sự phù hợp theo thiết kế, có đạt mục tiêu đ ề ra không, tuân thủ kích thước theo quy định, về an toàn lao động, chất lượng lấy mẫu,………….. - Thu thập và thành lập tài liệu: đánh giá sự trung thực, khách quan trong việc lấy mẫu, thành lập các tài liệu kèm theo (bản vẽ hào, bản mô tả hào, vị trí và kích thước lấy mẫu, các loại mẫu được lấy,…). 3. Khối lượng nghiệm thu: TT Số hiệu công trình Chiều sâu Khối lượng thực hiện (m 3 hoặc m) Khối lượng được nghiệm thu (m 3 hoặc m) Cấp đất đá hoặc mức độ phức tạp công trình Từ Đến 1 2 4. K h ối lượng kh ô ng được thanh toán, tổng số ............................................................ Nguyên nhân :............................................................................................................... ................................................................................................................................... 5. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trình và đề nghị thanh toán: ................................................................................................................................... 6. Những đề nghị cần giải quyết tiếp: ................................................................................................................................... Chủ nhiệm đề án (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị thi công (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị chủ trì (Ký, họ tên) Ủy viên Hội đồng (Ký, họ tên) * Biên b ản này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản lý đ ể nghiệm thu xác su ấ t các công trình hào, lò, giếng, hố, dọn sạch, hố vạt, khoan tay. Mẫu số 17: Phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:………………/NTQL Địa danh, ngày … tháng … năm …. PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC, SẢN P HẨ M* Tên công việc, sản phẩm: ............................................................................................ Đề án ……………………………………………………………………., năm ........................... A. Thành phần tham gia nghiệm thu 1. U VHĐ nghiệm thu: ghi đầy đ ủ danh sách U V HĐ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác, chức d anh trong Hội đồng). 2. Chủ nhiệm đề án: ..................................................................................................... 3. Đại diện đơn vị chủ trì: ............................................................................................. 4. Đơn vị thi công: - Đại diện đơn vị thi công: ............................................................................................ - Đại diện những người thực hiện: ................................................................................ B . Kết quả nghiệm thu: 1. Đánh giá chất lượng: (đạt/chưa đạt/không đ ạt)** 2. Khối lượng nghiệm thu: TT Tên công việc, sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng thực hiện Khối lượng được nghiệm thu 1 2 - Tài li ệu kèm theo (ghi cụ th ể từng loại tài liệu được thành lập, số lượng). 3. Khối lượng không được thanh toán: Nguyên nhân: .............................................................................................................. ................................................................................................................................... 4. K ế t luận chung về mức độ hoàn thành công việc, sản phẩm và kh ố i lượng đề nghị thanh toán: ................................................................................................................................... 5. Đề nghị: ................................................................................................................................... Chủ nhiệm đề án (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị thi công (Ký, họ tên) Đại diện đơn vị chủ trì (Ký, họ tên) Ủy viên Hội đồng (Ký, họ tên) * Phiếu này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản lý đ ể nghiệm thu xác suất các dạng công việc, sản phẩm như lấy mẫu, điều tra địa ch ấ t - kho á ng sản, đo địa vật lý, địa chất thủy văn, báo cáo, b ả n đồ, hợp đồng, chuyên đề,... **Đối với dạng công việc gồm nhi ề u hạng mục (hợp đ ồ ng, chuyên đề ,...) thì đánh giá ch ấ t lượng từng hạng mục thực hiện. Mẫu số 18: Biên bản nghiệm thu cấp quản lý CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP QUẢN LÝ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:…………/NTQL Địa danh, ngày … tháng … năm …. BIÊN B Ả N NGHIỆM THU* KẾT QUẢ HOÀN THÀNH (KỲ ………… ), N Ă M ………….. Đề án: ………………………………………………………………………. - Đơn vị chủ tr ì : ............................................................................................................ - Đơn vị thi công: ........................................................................................................ - Chủ nhiệm đề án: ...................................................................................................... - Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số ………………. ngày …… th á ng ……. năm …………. của ………………………………… (có danh sách kèm theo) + Ch ủ tịch Hội đồng : .................................................................................................. + Thư ký Hội đồng : .................................................................................................... KẾT QUẢ NGHIỆM TH U I . CÁC HẠNG MỤC NGHIỆM THU XÁC S UẤ T - Lập bảng thống kê các hạng mục, khối lượng đã nghiệm thu xác suất. II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI C Ô NG I .1. Tr ì nh tự thi công, chất lư ợ ng thi c ô ng Đánh giá về trình tự thi công, chất lượng, hiệu quả các phương pháp, hạng mục; chất lượng của các loại tài liệu, s ố liệu đã thu thập, xử lý, tổng hợp, các sản ph ẩ m. I. 2. Các kết quả đạt được Ghi nhận các k ế t quả đạt được, độ tin cậy của các phát hiện về địa chất, kho á ng sản I .3. Đánh giá về tính hợp pháp, h ợ p lệ, sự đầy đủ của các tài liệu, chứng từ liên quan đến các khối lượng đã hoàn thành. I .4. Khối lượng và giá trị thực hiện đạt yêu c ầ u đ ư ợc thanh toán: - Khối lượng v à giá trị thực hiện (c ó bảng tổng hợp g i á trị khố i lượng kèm theo). - T ổ ng gi á trị thực hiện được thanh toán (b ằ ng ch ữ ): ……………………………. I. 5. Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu đ ề nghị không thanh toán * Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu (có b ả ng t ổ ng hợp kèm theo). * Gi ải thích nguyên nhân. I .6. Đánh giá chung: - Đánh giá chung về chất lượng thực hiện, mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. - Xếp loại (trung bình, khá, tốt). II. K IẾ N NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG Kiến nghị của Hội đồng về các v ấ n đề c ầ n được b ổ sung, sửa chữa và các nhiệm vụ cần được thực hiện tiếp theo. Thủ trưởng đơn vị thi công* (Ký, họ tên, đóng dấu) Thư ký Hội đồng (Ký, họ, tên) Chủ tịch Hội đồng (Ký, họ tên) Thủ trưởng cơ quan quản lý (xác nhận) (Ký, họ tên, đóng dấu) * Biên bản n à y được sử d ụng cho nghiệm thu cấp quản lý để t ổ ng hợp kết quả nghiệm thu. Mẫu số 19: Bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp quản lý) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP QUẢN LÝ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Địa danh, ngày … tháng … năm …. BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH* Kỳ ………. , nă m: ………. Đề án: ……………………………… (K è m theo biên b ả n nghiệm thu số …………. , ngày ….. tháng ... n ăm …… ) TT Hạng mục công việc và chi phí Đơn vị tính Theo dự toán được duyệt (QĐ số:…………….) Khối lượng nghiệm thu Khối lượng, giá trị thanh toán Chuyển bước sau thanh toán (nếu có) Đơn giá Khối lượng Thành tiền Đơn giá Khối lượng Thành tiền Khối lượng Thành tiền 1 2 3 4 T ổ ng giá trị kh ố i lượng hoàn thành đư ợ c thanh toán (b ằ ng chữ): ………………………………………………………………. Thủ trưởng đơn vị chủ trì (Ký, họ tên, đóng dấu) Thư ký Hội đồng (Ký, họ tên) Chủ tịch Hội đồng (Ký, họ tên) Thủ trưởng cơ quan quản lý (xác nhận) (Ký, họ tên, đóng dấu) * Bảng này được sử dụng ch o nghi ệ m thu cấp quản lý để tổng hợp giá trị khối lượng các hạng mục công việc được nghiệm thu. Mẫu số 20. Mẫu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật báo cáo (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:……/ĐC Địa danh, ngày tháng năm…….. VĂN BẢN TH Ẩ M ĐỊNH NỘI DUNG K Ỹ THUẬT BÁO CÁO T ên báo cáo: Chủ nhiệm: Đơn vị chủ trì: Thành viên Tổ kiểm tra (thẩm định) gồm: ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. Nội dung kiểm tra (thẩm định): 1. Về cơ sở t à i liệu lập b á o cáo và độ tin cậy của chúng . 2. Về xử lý, t ổ ng hợp tài liệu, 3. Những kết quả đạt được. 4. Đánh g iá mức độ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 5. Các tồn tại , thiếu sót và kiến nghị. 6. Đánh giá chung: - Báo cáo đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu. - Đ ề nghị Hội đồng thẩm định thông qua hoặc không thông qua. - Các đ ánh giá khác. Những người kiểm tra (thẩm định) Nguyễn Văn A, tổng hợp Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH (Xác nhận) Mẫu số 21. Mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:……/KH-TC Địa danh, ngày tháng năm…… VĂN BẢN TH Ẩ M ĐỊNH NỘI DUNG KINH TẾ BÁO CÁO Tên báo cáo: Chủ nhiệm: Đơn vị chủ trì: Thành viên Tổ thẩm định g ồm: …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. Nội dung thẩm định: 1. Căn cứ pháp lý 2. Cấu trúc báo c á o, các bi ể u bảng trong báo cáo. 3. Tình hình thực hiện khối lượng kỹ thuật - Tăng g iảm khối lượng so với đề á n đ ã phê duyệt. - Cơ sở pháp lý của việc thay đ ổ i khối lượng. 4. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu giá trị khối lượng - Tổng hợp giá trị thực hiện, nghiệm thu, thanh toán của đề án theo từng năm. - So sánh các số liệu nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, đánh giá độ tin cậy của các số liệu. - Tỉ lệ thực hiện ch ỉ tiêu giá trị khối lượng. 5. Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư 6. Các tồn tại, thiếu sót và kiến nghị Đánh giá chung: - B á o cáo đáp ứng ho ặ c không đáp ứng yêu cầu - Đ ề nghị Hội đ ồ ng thẩm định thông qua hoặc không thông qua. Những người kiểm tra (thẩm định) Nguyễn Văn A, tổng hợp Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH (Xác nhận) Mẫu số 22. Mẫu phiếu đánh giá báo cáo (Ban hành kèm theo Thông t ư số /20 1 9/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườ n g) CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Địa danh, ngày tháng năm …. PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO Tên Báo cáo: Đơn vị chủ trì: C hủ nhiệm: Ủy viên Hội đồng: Đơn vị công tác: Đánh giá theo các ch ỉ tiêu: 1. Hệ phương pháp và khối lượng thực hiện so với đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt: Phù hợp □ Không phù hợp □ 2. Độ tin cậy của các tài liệu, số liệu dã thu thập, xử lý và t ổ ng hợp lập b á o cáo: Đạt □ Không đ ạt □ 3. Những kết quả n ổ i b ậ t: 4. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ 5. Độ tin cậy kết quả tính trữ lượng và tài nguyên dự báo kho á ng sản Đạt □ Không đạt □ 6. Nội dung, hình thức báo cáo và các tài liệu kèm theo Đạt □ Không đạt □ 7. Nội dung báo cáo kinh tế Đạt □ Không đạt □ Tổng giá trị đề nghị thanh toán: 8. Những nội dung không phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ 9. Kiến nghị: 10. Đánh giá chung: □ Thông qua □ Thông qua có sửa ch ữ a □ Kh ô ng thông qua □ Đề nghị khen thưởng Ủy viên Hội đồng (Ký) Mẫu số 23. Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định báo cáo (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CƠ QUAN QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:………/BBTĐ Địa danh, ngày tháng năm …. BIÊN BẢN TH Ẩ M ĐỊNH BÁO CÁO Tên báo cáo: Chủ nhiệm: Đơn vị chủ trì: Thành phần tham dự: - Số ủy viên Hội đồng tham dự: / t ổ ng số ủy viên Hội đồng (kèm theo quyết định số .... ngà y …/…/… của Thủ trưởng cơ quan chủ quản đầu tư, có danh sách k è m theo), khách mời tham gia Hội đồng. - Các ủy viên Hội đồng v ắ ng mặt: - Về phía đơn vị thực hiện, có … ………………………………………………………………….. I . Nội dung hội nghị: 1. Chủ nhiệm trình bày những nội dung cơ bản của báo cáo 2. Cơ quan thẩm định trình bày c á c văn bản thẩm định báo cáo (có các văn bản thẩm định kèm theo) 3. Nh ữ ng vấn đề Hội nghị trao đ ổ i, th ả o luận: 4. Nh ữ n g nội dung Hội nghị thống nhất đ ánh gi á : 4.1. Về cơ sở tài liệu lập báo c á o và độ tin c ậ y của chúng: 4.2. Những kết quả chủ yếu: 4.3. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được cấp thẩm quyền phê duyệt. 4.4. Đ á nh giá nội dung Báo c á o kinh tế II. Đánh giá chung: - Hội đồng thông qua báo cáo: số phiếu thông qua /tổng số phiếu đ á nh giá. - Hội đồng thông không qua báo cáo: số phiếu không thông qua /t ổ ng số phiếu đánh giá. III. Kiến nghị của Hội đồng THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Mẫu số 24: Mẫu phê duyệt báo cáo kết quả đề án (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kết quả đề án... BỘ TRƯỞNG BỘ T À I NGUYÊN V À M Ô I TRƯỜNG* C ă n c ứ Nghị định s ố ……………………………. của Chính phủ quy định chức n ăng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã được sửa đ ổ i, bổ sung tại Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ,...; Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày th á ng năm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề án ... ; Xét đề nghị của Đơn vị ... tại Công văn số ... ngày ... về việc trình phê duyệt b á o cáo kết quả đề án ...; Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - T ài chính,... QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Báo c á o kết quả đ ề án.... do Đơn vị ... thực hiện. Điều 2. B á o cáo k ế t quả Đề án được đưa v à o cơ sở dữ liệu và nộp vào lưu trữ tại .... đ ể quản lý và khai thác, sử dụng theo quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài ch í nh, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng Đơn vị... và Th ủ trư ở ng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ/ngành liên quan khác (nếu có); - Lưu VT, Vụ TC. BỘ TRƯỞNG DANH MỤC TÀI LIỆU, SẢN PH Ẩ M BÁO CÁO (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày th á ng năm 201... của Bộ t rưởng Bộ Tài nguyên v à Môi trư ờ ng về việc phê duyệt Báo c á o kết quả đề án....) STT Loại sản phẩm, hồ sơ, tài liệu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 1 Ị 3 _______________ * Trường hợp do Th ủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền thì mẫu văn bản c ó thể được thay đ ổ i cho phù hợp