87/TB-BGTVT

Thông báo số 87/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0 - Km188 do Bộ Giao thông vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 87/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO; DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN VÀ DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM0÷KM188 Ngày 04/3/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; Dự án cải tạo, nâng cấp QL 279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km 0÷Km188 (dự án thành phần 1). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị”: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA1, Ban QLDA5 và các Nhà thầu thi công. Sau khi nghe Ban QLDA1, Ban QLDA 5, các Nhà thầu thi công báo cáo và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau: 1. Tình hình thực hiện của các Dự án: 1.1. Tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo, do Ban QLDA1 quản lý: (Phụ lục 1). 1.2. Tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên, do Ban QLDA5 quản lý: (Phụ lục 2). 1.3. Tình hình thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km 0÷Km188 (dự án thành phần 1): Tiểu dự án 1 đoạn Km0÷Km130 do Ban QLDA5 quản lý: (Phụ lục 3a). Tiểu dự án 2 đoạn Km130÷Km188 do Ban QLDA1 quản lý: (Phụ lục 3b) 2. Yêu cầu tiến độ của các Dự án: Hiện nay, tiến độ thi công của các Dự án trên rất cấp bách, thời gian thi công còn lại không nhiều. Trong thời gian qua sự quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ Dự án của các Nhà thầu chưa cao, sự đôn đốc của các Ban QLDA chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa Ban QLDA với Nhà thầu, với địa phương và các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ. Mặt dù Bộ GTVT đã tổ chức họp, đi kiểm tra hiện trường các Dự án trên nhiều lần nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Đây là các Dự án có ý nghĩa đặc biệt về mặt chính trị, được sự quan tâm lớn của rất nhiều cử tri. Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA, các Nhà thầu thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành công tác thảm BTN với những đoạn không bị vướng GPMB, yêu cầu tiến độ của các Dự án cụ thể. 2.1. Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo: trước ngày 30/6/2008. 2.2. Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên: trước ngày 30/6/2008. 2.3. Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0÷Km188: trước ngày 31/12/2008. 3. Yêu cầu đối với Ban QLDA 1, Ban QLDA 5: - Kiểm tra, rà soát chi tiết về công tác GPMB và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của các Dự án trên, cử cán bộ có năng lực thường xuyên bám sát hiện trường, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại về GPMB xong trước ngày 31/3/2008. Có văn bản đề xuất và báo cáo kịp thời để Bộ xem xét, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định. Đề nghị và kết hợp với địa phương hỗ trợ thi công đối với những đoạn phải cưỡng chế GPMB để đảm bảo tiến độ yêu cầu của Dự án. - Rà soát năng lực thi công của tất cả các Nhà thầu, xử lý các Nhà thầu không đủ năng lực thi công theo quy định hiện hành trong tháng 3/2008. Yêu cầu các Nhà thầu ký biên bản cam kết thi đua theo yêu cầu tiến độ ở mục 2. - Rà soát toàn bộ hồ sơ TKKT, có văn bản yêu cầu Tư vấn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan để trình phê duyệt, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại trong tháng 3/2008. - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói, ngày 22/02/2008 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Bộ GTVT đã có văn bản số 1146/BGTVT-CGĐ ngày 28/02/2008 về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Yêu cầu Ban QLDA căn cứ thông tư và văn bản hướng dẫn chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu xác định khối lượng thực hiện của các dự án, gói thầu từ năm 2007 lập dự toán bổ sung, tổ chức thẩm định phê duyệt theo thẩm quyền, điều chỉnh, ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán cho các Nhà thầu thi công. - Kiểm tra khối lượng thi công hành tháng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán giải ngân cho các Nhà thầu. - Chủ trì giao ban hàng tháng về tình hình thực hiện của các Dự án nêu trên nhằm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tư vấn, Nhà thầu triển khai đúng tiến độ Dự án, đồng thời báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời và dứt điểm những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ đạo. 4. Yêu cầu đối với Cục Giám định & QLCL CTGT: - Giao Cục Giám định & QLCL CTGT chủ trì cùng Ban QLDA 1, Ban QLDA 5, Tư vấn, Nhà thầu và các bên liên quan tổ chức họp giải quyết dứt điểm những vấn đề cần xử lý kỹ thuật trong tháng 3/2008. Báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết theo quy định. - Giao Cục Giám định & QLCL CTGT tham mưu dự thảo văn bản gửi Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND các tỉnh có Dự án đi qua về các tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB của các Dự án nêu trên. - Tăng cường kiểm tra hiện trường các Dự án, dự các cuộc họp giao ban hiện trường, tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết theo quy định. 5. Yêu cầu đối với các Nhà thầu: - Ký biên bản cam kết thi đua và quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ Dự án theo các mốc thời gian đã nêu tại mục 2. - Đây là thời điểm thuận lợi, tranh thủ thời tiết để các Nhà thầu khẩn trương tập trung năng lực về nhân lực, thiết bị, tài chính và tăng cường công tác điều hành Dự án để triển khai thi công; mở chiến dịch tập trung thi công liên tục, phấn đấu mục tiêu hoàn thành Dự án đúng tiến độ yêu cầu. - Đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác theo quy định; đảm bảo giao thông thông suốt; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công. - Chủ động phương án tổ chức thi công, nguồn cung cấp vật liệu, phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA, địa phương và các đơn vị liên quan, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án. Các Nhà thầu phải có chỉ huy trưởng công trường có năng lực, thường xuyên ở hiện trường để xử lý, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan. - Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh công tác giải ngân đảm bảo tiến độ giải ngân của các Dự án. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Dự án./. Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - T.Tr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c); - UBND, Ban chỉ đạo GPMB tỉnh Sơn La; - UBND, Ban chỉ đạo GPMB tỉnh Điện Biên; - Các Vụ KHĐT, KHCN; - Ban QLDA 1, 5; - Tư vấn, Nhà thầu (Ban QLDA sao gửi); - Lưu: VT. CGĐ(3). TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công PHỤ LỤC 1 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO (KM321÷KM406) TT Gói thầu (Lý trình) Nhà thầu SL thi công/ Tổng SL Khởi công Kết thúc Gia hạn HĐ MB bàn giao/ Tổng MB MB bàn giao vướng mắc 1 Gói thầu số 1 Km321÷Km330 LD Cty CP ĐT&XD423 và Cty VT&XDCT 27,7/49,9 tỷ (55,5%) 31/8/2006 31/7/2008 8,5/9 km 0,53 km TT; 0,48 km PT 2 Gói thầu số 2 Km330÷Km337 Cty XDCT56 – Bộ QP 4,4/11,2 tỷ (39,2%) 10/8/2006 10/6/2008 6,2/7km 0,59 km TT; 0,14 km PT 3 Gói thầu số 3 Km337÷Km344 LD Cty XD99 – Bộ QP và Cty XDCTGT810 17,1/22,5 tỷ (78,7%) 31/8/2006 30/6/2008 7/7km 0,51 km TT; 1,37 km PT 4 Gói thầu số 4 Km344÷Km352 Cty đường 126 7,25/16,1 tỷ (45%) 09/01/2007 24/11/2008 8/8km 0,97 km TT; 0,305 km PT 5 Gói thầu số 5 Km352÷Km359 Cty CP ĐTTM & XDGT1 16,5/48,5 tỷ (35,2%) 29/4/2006 29/3/2008 4/7km 1,54 km TT; 1,1 km PT 6 Gói thầu số 6 Km359÷Km369 Cty Vật tư Vận tải & XDCTGT 7,05/18,26 tỷ (41,8%) 09/01/2007 09/11/2008 9,3/10 km 1,31 km TT; 1,49 km PT 7 Gói thầu số 7 Km369÷Km379 LD Cty CTGT208 và Cty Trường An – Bộ QP 54,6/65,0 tỷ (83%) 29/8/2005 29/7/2007 30/4/2008 10/10 km 0,05 km TT; 0,05 km PT 8 Gói thầu số 8 Km379÷Km385 LD Cty CP ĐT&XDGT và Cty CP ĐTXD&PTNT 34,9/54,16 tỷ (64%) 17/5/2006 17/02/2008 6/6km 9 Gói thầu số 9 Km385÷Km389 LD Cty CPĐT&XDCT1 và Cty TNHH XD Thành Phát 42,9/59,7 tỷ (72%) 05/11/2005 26/9/2007 30/4/2008 4/4km 10 Gói thầu số 10 Km289÷Km393 LD Cty Vĩnh Nguyên và Công ty CP XDCTGT246 37,6/61,8 tỷ (60%) 15/3/2006 03/02/2008 4/4km 11 Gói thầu số 11 Km393÷Km399 TCty TM&XD 23,5/41,1 tỷ (57%) 21/06/2006 11/5/2008 6/6km 12 Gói thầu số 12 Km399÷Km406 LD Cty CP XDCTGT872 và Cty CTGT Điện Biên 7,7/36,5 tỷ (22%) 08/12/2006 08/10/2008 5,9/7km 1,64km TT; 0,64km PT PHỤ LỤC 2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN (GIAI ĐOẠN 1) TT Gói thầu (Lý trình) Nhà thầu SL thi công/ Tổng SL Khởi công Kết thúc Gia hạn HĐ MB bàn giao/ Tổng MB MB bàn giao vướng mắc 1 Gói thầu số 1 Km0÷Km7 Cty TNHH Sơn Lâm 12,7/46,55 tỷ (32,6%) 05/9/2007 05/3/2009 2,9/7 km 2 Gói thầu số 2 Km7÷Km16 Cty TNHH Huy Hoàng 9,8/25,55 tỷ (42,63%) 22/11/2006 22/5/2008 7/9 km 3 Gói thầu số 3 Km16÷Km25 LD Cty XD99-Bộ QP 14,4/31,22 tỷ (52,74%) 22/11/2006 14/9/2008 7,5/8 km 4 Gói thầu số 4 Km25÷Km34 Cty CP XD565 22,8/39,1 tỷ (76,09%) 22/11/2006 14/9/2008 7,8/8 km 5 Gói thầu số 5 Km34÷Km42 LD Cty 810 và Cty 838 19,9/57,75 tỷ (36,07%) 21/12/2006 24/10/2008 6,7/9 km 6 Gói thầu số 6 Km42÷Km52 Cty CP XD565 16,5/36,72 tỷ (46,12%) 21/12/2006 14/10/2008 7,9/9 km 7 Gói thầu số 7 Km52÷Km60 Cty XD17 16,4/39,46 tỷ (37,9%) 22/11/2006 14/9/2008 6,7/8 km 8 Gói thầu số 8 Km60÷Km68 Cty Đường bộ 471 25,4/60,22 tỷ (44,91%) 16/01/2007 16/11/2008 7,4/8 km 9 Gói thầu số 9 Km68÷Km75+800 Cty XDLH Vạn Cường 38,0/79,43 tỷ (55,9%) 12/4/2006 12/3/2008 6,4/7,8 km PHỤ LỤC 3a TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM 0÷KM188 (DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1) – TIỂU DỰ ÁN 1 ĐOẠN KM0÷KM130 TT Gói thầu (Lý trình) Nhà thầu SL thi công/ Tổng SL Khởi công Kết thúc Gia hạn HĐ MB bàn giao/ Tổng MB MB bàn giao vướng mắc 1 Gói thầu số 1 Km0÷Km10 Cty CP XDGT Phú Thọ 4,7/23,7 tỷ (19,8%) 14/2/2008 14/2/2009 10/10 km 2 Gói thầu số 2 Km10÷Km18 Cty Tây Bắc 8,4/28,1 tỷ (29,9%) 31/8/2007 31/5/2008 8/8 km 3 Gói thầu số 3 Km18÷Km25+380 Cty CP Thành Công 4,8/24,1 tỷ (19,9%) 04/01/2008 04/01/2009 7,3/7,3 km 4 Gói thầu số 4 Km25+380÷Km37 Cty CP XD Miền Tây 4,5/56,8 tỷ (7,9%) 14/02/2008 14/02/2009 12,9/13 km 5 Gói thầu số 5 Km37÷Km50 Cty CP TVĐT & XD Hương Giang 6,8/35,4 tỷ (19,2%) 14/02/2008 14/02/2009 9,6/13 km 6 Gói thầu số 6 Km50÷Km68 Cty CP CTGT2 Hà Nội 7,08/51,3 tỷ (13,8%) 14/02/2008 14/02/2009 12,4/16 km 7 Gói thầu số 7 Km68÷Km79 Cty ĐT XD các CT 5,9/29,8 tỷ (19,8%) 14/02/2008 14/02/2009 9,5/11 km 8 Gói thầu số 8 Km79÷Km90 Cty CP XDCTGT 873 6,3/31,5 tỷ (20%) 14/02/2008 14/02/2009 9,2/11 km 9 Gói thầu số 9 Km90÷Km100 Cty CP118 7,7/38,7 tỷ (19,9%) 14/02/2008 14/02/2009 8,4/10 km 10 Gói thầu số 10 Km100÷Km110 LD Cty CPXDGT Yên Bái và Cty TNHHXDTH Minh Đức 5,7/28,9 tỷ (19,7%) 03/3/2008 03/3/2009 7,4/10 km 11 Gói thầu số 11 Km110÷Km120 Cty TNHH XD Minh Quang 4,9/24,8 tỷ (19,7%) 03/3/2008 03/3/2009 9/10 km 12 Gói thầu số 12 Km120÷Km130 Cty Việt Bắc – Bộ QP 6,8/34,1 tỷ (20%) 03/3/2008 03/02/2009 7,1/8 km PHỤ LỤC 3b TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM0÷KM188 (DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1) – TIỂU DỰ ÁN 2 ĐOẠN KM130÷KM188 TT Gói thầu (Lý trình) Nhà thầu SL thi công/ Tổng SL Khởi công Kết thúc Gia hạn HĐ MB bàn giao/ Tổng MB MB bàn giao vướng mắc 1 Gói thầu số R13 Km130÷Km145 Chưa đấu thầu 2 Gói thầu số R14 Km145÷Km159 Cty CP XD&ĐT 122 5,79/28,96 tỷ (20%) 12/01/2008 12/02/2009 /14km 3 Gói thầu số R15 Km159÷Km170 LD Cty XDCTGT874 và Cty CPĐT&XDGTVT Thăng Long 7,0/29,54 tỷ (23,7%) 20/10/2007 20/12/2008 /11 km 4 Gói thầu số R16 Km170÷Km180 Cty XD472 – TCty XD Trường Sơn 8,79/26,36 tỷ (33,3%) 20/10/2007 20/11/2008 /10 km 5 Gói thầu số R17 Km180÷Km188 Cty ĐT XD Quyết Tiến 4,2/21,2 tỷ (19,8%) 12/01/2008 12/01/2009 /8 km