44/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2016/NQ-HĐND An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Xét Tờ trình số 625/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết), như sau: 1. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2017 phân chia cấp tỉnh và cấp huyện quản lý: ĐVT: Triệu đồng Số TT Nguồn vốn đầu tư Toàn tỉnh Cấp tỉnh Cấp huyện Ghi chú 1 2 3 = 4 + 5 4 5 6 TỔNG CỘNG 2.704.380 2.314.368 390.012 1 Vốn đầu tư tập trung 1.227.380 968.968 258.412 2 Vốn thu tiền sử dụng đất 300.000 168.400 131.600 3 Vốn xổ số kiến thiết 1.177.000 1.177.000 2. Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn đầu tư đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết (không kể nguồn vốn thu tiền sử dụng đất) như sau: Phần vốn đầu tư phát triển năm 2017 do cấp tỉnh quản lý (không kể nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 168.400 triệu đồng) là 2.145.968 triệu đồng, gồm các nguồn: - Vốn đầu tư tập trung : 968.968 triệu đồng; - Vốn thu từ xổ số kiến thiết : 1.177.000 triệu đồng; Phương án phân bổ, sử dụng các nguồn vốn này theo Biểu chi tiết đính kèm . Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư nguồn vốn đầu tư tập trung do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết năm 2017 trong tháng 12 năm 2016 và điều hành trong tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2017. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất hướng giải quyết và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất. Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./. CHỦ TỊCH Võ Anh Kiệt TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ AN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2017 Nguồn vốn đầu tư tập trung cho cấp tỉnh quản lý và vốn thu xổ số kiến thiết (Kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Số TT Cơ cấu ngành - lĩnh vực đầu tư Kế hoạch năm 2017 Ghi chú Tổng số Trong đó Cơ cấu vốn XSKT (%) Cơ cấu tổng các nguồn vốn (%) Số công trình Đầu tư tập trung Xổ số kiến thiết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TỔNG CỘNG 2,145,968 968,968 1,177,000 100.00 100.00 266 1. Chuẩn bị đầu tư 20,558 12,872 7,686 0.65 0.96 53 2. Thực hiện dự án 2,048,699 915,377 1,133,322 96.29 95.47 213 - Dự án chuyển tiếp: 1,188,828 618,714 570,114 48.44 55.40 104 + Dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2016 2,250 0 2,250 0.19 0.10 1 + Dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 506,137 220,414 285,723 24.28 23.59 59 + Dự án hoàn thành sau năm 2017 680,441 398,300 282,141 23.97 31.71 44 - Dự án khởi công mới năm 2017 859,871 296,663 563,208 47.85 40.07 109 3. Trả nợ vay kiên cố hoá kênh mương, GTNT làng nghề 76,711 40,719 35,992 3.06 3.57 I Chi tiết theo ngành, lĩnh vực 2,065,757 926,749 1,139,008 96.77 96.26 266 1 Nông, Lâm, Thủy lợi và Thủy sản 203,945 26,469 177,476 15.08 9.50 19 2 Công nghiệp 29,200 29,200 0 0.00 1.36 5 3 Thương mại 15,411 15,411 0 0.00 0.72 3 4 Giao thông 387,096 266,000 121,096 10.29 18.04 30 5 Du lịch 33,300 33,300 0 0.00 1.55 4 6 Khoa học, công nghệ 85,200 85,200 0 0.00 3.97 4 7 Thông tin truyền thông 59,375 59,375 0 0.00 2.77 16 8 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 580,667 193,794 386,873 32.87 27.06 23 9 Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm 202,505 0 202,505 17.21 9.44 56 10 Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải 83,500 33,500 50,000 4.25 3.89 6 11 Văn hóa 52,568 0 52,568 4.47 2.45 17 12 Thể thao 67,500 0 67,500 5.73 3.15 16 13 Xã hội 66,028 16,908 49,120 4.17 3.08 18 14 Quản lý nhà nước 145,642 113,772 31,870 2.71 6.79 39 15 Quốc phòng - An ninh 53,820 53,820 0 0.00 2.51 10 II Chi phí quyết toán 3,500 1,500 2,000 0.17 0.16 III Trả nợ vay kiên cố hoá kênh mương, GTNT làng nghề 76,711 40,719 35,992 3.06 3.57 KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ AN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2017 Nguồn vốn đầu tư tập trung cho cấp tỉnh quản lý và vốn thu xổ số kiến thiết (Kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2017 Chủ đầu tư Ghi chú Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NST Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NST Tổng số Trong đó Tổng số (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: NST Tổng số Tđó: Thanh toán nợ XDCB ĐTTT XSKT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 0 0 TỔNG SỐ 19,835,748 10,304,926 4,099,561 2,027,193 15,228,386 9,742,825 0 2,145,968 968,968 1,177,000 I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 3,139,203 1,673,496 500 500 2,746,198 2,090,367 0 20,558 12,872 7,686 II. THỰC HIỆN DỰ ÁN: 16,696,545 8,631,430 4,099,061 2,026,693 12,211,696 7,381,966 0 2,048,699 915,377 1,133,322 (1) Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 17,604 6,223 4,692 3,972 12,912 2,251 0 2,250 0 2,250 (2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 4,020,901 2,382,992 1,884,814 1,290,356 2,379,720 1,542,072 0 506,137 220,414 285,723 (3) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 6,870,104 2,997,635 2,185,136 707,523 4,870,681 2,665,855 0 680,441 398,300 282,141 (4) Các dự án khởi công mới năm 2017 5,787,936 3,244,580 24,419 24,842 4,948,383 3,171,788 0 859,871 296,663 563,208 III. TRẢ NỢ VAY KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, GTNT LÀNG NGHỀ 270,492 270,492 76,711 40,719 35,992 NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI 3,365,760 924,914 659,891 229,902 2,430,029 895,867 0 203,945 26,469 177,476 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 472,509 194,338 0 0 372,509 271,330 0 1,000 1,000 0 Nâng cấp trại giống thủy sản công nghệ cao Bình Thạnh 1+2+3 CT, TS, PT 2017-2019 07/HĐND-TT 41,262 41,262 41,262 41,262 200 200 Sở NN&PTNT Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu CT-TS DT kiểm soát 19.600 ha; 107km đê; 39 cống; 8 cầu 2016-2020 400,076 133,076 300,076 210,068 200 200 Sở NN&PTNT QĐ CTĐT 263/HĐND-TT 03/11/2016 Nâng cấp HT thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản khu vực Tây đường tránh TPLX LX 2016-2020 200 200 Sở NN&PTNT QĐ CTĐT 4234/QĐ-BNN-KH 18/10/2016 Chương trình Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh An Giang Ttinh 10HTX 31,171 20,000 31,171 20,000 400 400 Sở NN&PTNT THỰC HIỆN DỰ ÁN 2,893,251 730,576 659,891 229,902 2,057,520 624,537 0 202,945 25,469 177,476 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 1,529,151 485,624 606,091 226,102 789,790 398,081 0 156,445 3,469 152,976 Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ Thành phố Long Xuyên LX 1.418 m kè và 882 mét đường giao thông 2015-2017 1663/QĐ-UBND 17/8/2015 377,927 112,007 150,368 90,368 132,007 112,007 5,000 5,000 Sở NN&PTNT Đối ứng vốn SP-RCC Thủy lợi phục vụ NN, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (WB6) 431,705 75,669 259,758 65,550 91,414 29,411 0 10,105 0 10,105 Sở NN&PTNT Đối ứng ODA Hợp phần 2: Hệ thống TL phục vụ nông nghiệp vùng Bắc Vàm Nao- TC,PT 2011-2017 1039/QĐ-UBND 13/4/2016 292,210 58,380 186,428 50,970 32,178 14,890 7,400 7,400 Sở NN&PTNT Hợp phần 3: Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn AP,CM, CP,TS,CT 10-40 m 3 /h 2011-2017 431/QĐ-UBND 29/02/2016; 2303/QĐ-UBND 16/8/2016 131,024 16,124 72,290 13,540 58,071 13,356 2,580 2,580 Sở NN&PTNT Vốn dân góp 4.301 triệu đồng Tiểu Hợp phần vệ sinh nông thôn AP,CM,PT,TS 05 NVS trường học + 2.475 NVS hộ GĐ 2015-2017 1206/QĐ-UBND 30/6/2015 8,471 1,165 1,040 1,040 1,165 1,165 125 125 TT NS& VSMTNT Dự án thí điểm nâng cao hiệu quả thủy lợi nội đồng tại miền tây Nam ĐBSCL - Mô hình thí điểm tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, An Giang. TC,PT 2015 - 2017 1992/QĐ-UBND 23/9/2015 23,967 3,134 2,000 2,000 21,020 2,271 271 271 Sở NN&PTNT Đối ứng ODA Khu tái định cư Bình Đức (phục vụ TĐC khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu phường Bình Đức - Bình Khánh) LX 51853m2 2015-2017 2397/QĐ-UBND 30/10/2015 96,264 86,264 10,061 61 86,203 86,203 65,000 65,000 Sở NN&PTNT QĐ CTĐT 253/HĐND-TT 27/10/2016 Kè bờ sông Hậu bảo vệ khu vực Tỉnh ủy An Giang (đoạn từ CLB Hưu Trí đến cầu Nguyễn Trung Trực) LX 1.650md Hết 2017 1048/QĐ-UBND 13/4/2016 161,681 58,648 86,694 11,148 74,987 47,500 20,000 20,000 TP. Long Xuyên Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông Châu Đốc CĐ 314m Hết 2017 230/QĐ-UBND 05/02/2015 82,565 82,270 19,333 19,298 63,330 63,070 26,600 26,600 TP. Châu Đốc Kè chống sạt lở bờ sông Tiền bảo vệ thị trấn Phú Mỹ PT GĐ 1: 169 md; GĐ 2: 254 md. 2013-2017 1311/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 253,805 13,664 33,164 13,164 233,805 13,664 500 500 H. Phú Tân Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm 3 tháng 2 TB Tưới tiêu 2.050 ha 2014-2017 297QĐ-UBND 03/02/2016 85,412 42,087 39,513 20,013 71,199 32,074 22,000 22,000 H. Tịnh Biên Trạm Thú y - Khuyến nông - Bảo Vệ TV huyện Tịnh Biên TB 635,6 m2 2015-2017 Số 4187/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 6,152 3,271 2,200 1,500 6,152 3,271 1,771 1,771 H. Tịnh Biên Trạm BVTV- Thú y - Khuyến nông Châu Đốc CĐ 348m2 2016-2018 760/QĐ-UBND 28/10/2015 2,761 1,698 0 2,761 1,698 1,698 1,698 TP. Châu Đốc Chỉnh trị dòng chảy và gia cố sạt lỡ sông Bình Di ấp Tắc Trúc- Nhơn Hội-An Phú AP 1164/QĐ-UBND 30/3/2016 6,912 6,912 3,000 3,000 6,912 6,912 3,500 3,500 H. An Phú Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 333,444 50,826 50,300 300 300,100 45,743 0 4,500 0 4,500 Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) AP,CP,TB,TS 2016-2020 2539/QĐ-UBND 09/11/2015 333,444 50,826 50,300 300 300,100 45,743 4,500 4,500 Sở NN&PTNT Đối ứng ODA Các dự án khởi công mới năm 2017 1,030,656 194,126 3,500 3,500 967,630 180,713 0 42,000 22,000 20,000 DA chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐB SCL(WB9): 680,030 134,126 3,500 3,500 612,027 120,713 0 20,000 20,000 Đối ứng ODA Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú An Phú 2016-2021 1234/QĐ-UBND 05/5/2016 680,030 134,126 3,500 3,500 612,027 120,713 20,000 20,000 Sở NN&PTNT Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 TT 45 TV=36.292 ha 2016-2020 341,941 58,000 346,918 58,000 20,000 20,000 Sở NN&PTNT Chưa kể vốn do SNN quản lý Thực hiện chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 8,685 2,000 0 0 8,685 2,000 0 2,000 2,000 0 Hệ thống tháp sấy lúa CT 240 tấn/ngày 2017 3033/QĐ-UBND 31/10/2016 8,685 2,000 8,685 2,000 2,000 2,000 Cty CP Hưng Lâm CÔNG NGHIỆP 881,823 191,927 47,397 21,397 338,465 207,465 0 29,200 29,200 0 THỰC HIỆN DỰ ÁN 881,823 191,927 47,397 21,397 338,465 207,465 0 29,200 29,200 0 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 64,476 38,476 47,051 21,051 22,500 22,500 0 700 700 0 Hệ thống xử lý nước thải KCN Bình Hòa CT 2.000m 3 /ngày.đêm 2015-2017 1943/QĐ-UBND 30/10/2014 64,476 38,476 47,051 21,051 22,500 22,500 700 700 Ban QL KKT Các dự án khởi công mới năm 2017 817,347 153,451 346 346 315,965 184,965 0 28,500 28,500 0 Hệ thống xử lý nước thải KCN Bình Long CP 4.000 m 3 /ngày.đêm 2017-2020 3102/QĐ-UBND 31/10/2016 102,486 12,486 196 196 80,000 30,000 2,400 2,400 Ban QL KKT Cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2020 TTỉnh 601,4km 2016-2020 3027/QĐ-UBND 31/10/2016 573,896 150 150 95,000 14,000 5,000 5,000 Sở Công thương Trong đó giai đoạn 1 106,000 16,000 95,000 14,000 5,000 5,000 Hệ thống chiếu sáng KCN Bình hòa (giai đoạn 2) CT 2021m 2016-2017 2620/QĐ-UBND 20/9/2016 1,196 1,196 1,196 1,196 1,100 1,100 Ban QL KKT San lấp mặt bằng khu công nghiệp Bình Hoà mở rộng CT 30,38ha 2016-2021 3134/QĐ-UBND 31/10/2016 139,769 139,769 139,769 139,769 20,000 20,000 Ban QL KKT THƯƠNG MẠI 322,580 70,589 52,869 1,118 165,536 70,170 0 15,411 15,411 0 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 322,580 70,589 52,869 1,118 165,536 70,170 0 15,411 15,411 0 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 147,860 6,335 52,869 1,118 5,916 5,916 0 2,000 2,000 0 HTKT Khu thương mại - Công nghiệp Vĩnh Xương TC 21,5 ha 2014-2018 2273/QĐ-UBND 31/10/2013; 1720/QĐ-UBND 25/8/2015; 1493/QĐ-UBND 01/6/2016 147,860 6,335 52,869 1,118 5,916 5,916 2,000 2,000 Ban QL KKT Các dự án khởi công mới năm 2017 174,720 64,254 0 0 159,620 64,254 0 13,411 13,411 0 Trạm KSLH cửa khẩu Khánh Bình AP 3021,42m2 2016-2020 3101/QĐ-UBND 31/10/2016 102,383 25,994 102,383 25,994 6,000 6,000 Ban QL KKT Mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia TT 62.049m2 2016-2020 3030/QĐ-UBND 31/10/2016 72,337 38,260 57,237 38,260 7,411 7,411 H. Tri Tôn Kể cả vốn CBĐT GIAO THÔNG 4,248,106 2,413,641 1,651,722 605,168 2,856,241 2,048,359 0 387,096 266,000 121,096 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 597,574 485,574 0 0 595,163 495,163 0 3,000 3,000 0 Cầu Nguyễn Thái Học LX Cầu 170m, rộng 16m; đường dẫn; CT phụ 2016-2020 114,900 114,900 142,500 142,500 1,000 1,000 Sở GTVT Nâng cấp đường tỉnh 949 TB-TT 2017-2020 120,001 120,001 120,001 120,001 500 500 Sở GTVT Nâng cấp đường tỉnh 942 (đoạn cầu Ông Chưởng-Phà Thuận Giang) CM 3,6km 2017-2019 98/HĐND-TT 9/3/2015 62,558 62,558 62,558 62,558 500 500 Sở GTVT QĐ CTĐT 98/HĐND-TT 3/9/2015 Nâng cấp mở rông khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc Tịnh Biên - Tri Tôn 9601m 2016-2020 300,115 188,115 270,104 170,104 1,000 1,000 H. Tịnh Biên QĐ CTĐT 264/HĐND-TT 03/11/2016 THỰC HIỆN DỰ ÁN 3,650,532 1,928,067 1,651,722 605,168 2,261,078 1,553,196 0 384,096 263,000 121,096 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 578,224 578,224 277,925 277,925 354,366 354,366 0 97,567 75,000 22,567 Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè ĐT.941 CT-TT 39 km Hết 2017 2030/QĐ-UBND 29/9/2015 284,306 284,306 195,306 195,306 113,358 113,358 25,000 25,000 Sở GTVT Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa) LX 1.373m 2014-2017 1569/QĐ-UBND 12/9/2014 177,888 177,888 52,622 52,622 151,595 151,595 10,000 10,000 Sở GTVT Nâng cấp ĐT943 đoạn tân Tuyến - Sóc Triết TT 10km 2015 - 2017 2090/QĐ-UBND 05/10/2015; 1754/QĐ-UBND 29/6/2016 95,250 95,250 24,114 24,114 70,963 70,963 50,000 40,000 10,000 Sở GTVT Mở rộng nút giao thông tại vị trí cầu kênh E (cầu Vàng) TS Cầu 19,4m; đường dẫn 44,2m 2016-2017 3182/QĐ-UBND 30/10/2015 5,079 5,079 1,300 1,300 4,867 4,867 3,567 3,567 H. Thoại Sơn Cầu kênh H TS 30,18 m; đường dẫn 2016-2018 1588/QĐ-UBND 30/03/2016 3,957 3,957 1,583 1,583 3,583 3,583 2,000 2,000 H. Thoại Sơn Cầu kênh Ông Cò TS 36,22 m; đường dẫn 2016-2018 1589/QĐ-UBND 30/3/2016 6,460 6,460 1,500 1,500 5,500 5,500 4,000 4,000 H. Thoại Sơn Cầu kênh Mương Trâu TS 36,22 m; đường dẫn 2016-2018 1590/QĐ-UBND 30/03/2016 5,284 5,284 1,500 1,500 4,500 4,500 3,000 3,000 H. Thoại Sơn Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 2,779,654 1,096,418 1,373,597 327,043 1,633,245 955,087 0 218,641 188,000 30,641 Nâng cấp mở rộng ĐT 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ AP 30,3km 2012-2016 1185/QĐ-UBND 30/7/2014 962,215 414,980 736,748 161,263 353,406 284,571 73,000 73,000 H. An Phú Cầu Tân An TC 5.200m 2012-2016 308/QĐ-UBND 26/02/2015 571,675 238,919 380,298 93,281 208,892 143,747 65,000 65,000 TX. Tân Châu Nâng cấp Đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc – Cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang (ĐT955A) CĐ-TB 21,15 km 2015-2020 1936/QĐ-UBND 30/10/2014; 2388A/QĐ-UBND 30/10/2015; 2675/QĐ-UBND 28/9/2016 994,699 226,807 233,052 49,000 825,059 316,234 0 30,000 30,000 0 Sở GTVT Giai đoạn I: Đoạn từ cầu Hữu Nghị (cửa khẩu Tịnh Biên) đến xã Nhơn Hưng TB 2015-2017 1936/QĐ-UBND 30/10/2014 348,233 73,658 168,052 34,000 243,240 75,131 10,000 10,000 Giai đoạn II: Đoạn từ xã Nhơn Hưng đến Châu Đốc CĐ-TB 2016-2020 2388A/QĐ-UBND 30/10/2015 646,466 153,149 65,000 15,000 581,819 241,103 20,000 20,000 Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập TS 4.058m; 01 cầu thép đôi 2016-2020 2463/QĐ-UBND 30/10/2015 96,996 96,996 15,000 15,000 96,996 96,996 5,000 5,000 H. Thoại Sơn Cầu Am Lôi Thôi tuyến đường tỉnh 952 TC Cầu BTCT 55,9m; đường 444,1m 2016-2018 2351/QĐ-UBND 30/10/2015 42,248 42,248 699 699 41,871 41,871 15,000 15,000 Sở GTVT Đường Nguyễn Văn Linh nối dài LX 420m 2016-2018 2418/QĐ-UBND 30/10/2015 22,711 5,141 22,711 5,141 5,141 5,141 TP. Long Xuyên Nâng cấp mở rộng đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ cầu Ung Văn Khiêm đến đường Phạm Cự Lượng) 360m; CT phụ 2016-2018 2419/QĐ-UBND 30/10/2015 32,583 14,800 4,800 4,800 27,783 10,000 9,000 9,000 TP. Long Xuyên Nâng cấp, cải tạo đường Chu văn An PT 4.184m, mặt 7-8m; CT phụ 2016-2018 886A/QĐ-UBND 30/03/2016 37,999 37,999 1,000 1,000 37,999 37,999 10,000 10,000 H. Phú Tân Nâng cấp đường hương lộ 11 TB 6.633m, mặt 5,5m 2016-2018 544/QĐ-UBND 08/3/2016 18,528 18,528 2,000 2,000 18,528 18,528 6,500 6,500 H. Tịnh Biên Các dự án khởi công mới năm 2017 292,654 253,425 200 200 273,467 243,743 0 67,888 0 67,888 Nâng cấp mở rộng tuyến Thoại Giang-Xã Diễu (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Xã Diễu) TS 10.763m, mặt 5,5m; 02 cầu 2016-2020 2198/QĐ-UBND 03/8/2016 80,211 80,211 80,211 80,211 30,000 30,000 Sở GTVT Kể cả chi phí CBĐT Cầu Cái Đầm - ĐT.954 PT Cầu 99,2m, rộng 10m; đường dẫn 783,8m, rộng 8m; CT phụ 2017-2019 2899/QĐ-UBND 26/10/2016 48,146 48,146 48,146 48,146 10,000 10,000 Sở GTVT Đường gom dân sinh dưới chân cầu Tôn Đức Thắng LX 2.988,7 m2 2016-2020 1346/QĐ-UBND 16/5/2016 6,299 6,299 5,888 5,888 5,888 5,888 TT PT QĐ tỉnh Đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) LX 360m 2016-2018 2905/QĐ-UBND 25/10/2016 14,626 6,943 14,626 6,943 3,000 3,000 Long Xuyên Xây dựng 08 cầu trên tuyến đường vào làng nghề may mùng xã Bình Hoà CT Từ 15m đến 28m 2016-2018 411/QĐ-UBND 27/10/2016; 412/QĐ-UBND 27/10/2016; 413/QĐ-UBND 27/10/2016; 414/QĐ-UBND 27/10/2016 19,245 9,623 3,000 3,000 H. Châu Thành Đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Bình Thạnh CT 3976m 2016-2017 416/QĐ-UBND 27/10/2016 5,381 5,381 100 100 5,733 5,733 2,000 2,000 H. Châu Thành Nâng cấp đường GTNT đến trung tâm xã Hòa Bình Thạnh (từ Quốc lộ 91 đến cầu treo Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thạnh) CT 3.807m; mặt 3,5m; nền 6,5m; 01 cầu 2017-2018 1296/QĐ-UBND 11/5/2016 12,030 12,030 100 100 12,030 12,030 2,000 2,000 H. Châu Thành XD mới cầu Bà Chủ trên tuyến đường GTNT Liên xã Cần Đăng - Hòa Bình Thạnh - Vĩnh Lợi - Vĩnh Thành CĐ-CT 48m 2016-2018 410/QĐ-UBND 27/10/2016 6,710 6,710 6,710 6,710 2,000 2,000 H. Châu Thành Tuyến đường giao thông nông thôn Vĩnh Lợi-Vĩnh Nhuận- Tân Phú (ĐH5) CT 11553m2 2016-2019 3025/QĐ-UBND 31/10/2016 39,713 31,984 39,713 31,984 5,000 5,000 H. Châu Thành Tuyến đường giao thông nông thôn Cần Đăng-Vĩnh Hanh CT 16219m 2016-2019 3026/QĐ-UBND 31/10/2016 60,293 46,098 60,410 46,098 5,000 5,000 H. Châu Thành DU LỊCH 204,304 191,678 18,626 6,000 193,804 191,178 0 33,300 33,300 0 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 Tuyến đường vòng Công viên văn hóa Núi Sam (kết hợp bãi đậu xe) NS 1.521m 2016-2019 300 300 TP. Châu Đốc THỰC HIỆN DỰ ÁN 204,304 191,678 18,626 6,000 193,804 191,178 0 33,000 33,000 0 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 29,725 17,099 17,626 5,000 19,225 16,599 0 4,000 4,000 0 Khu du lịch Núi Sập TTNS 21ha 2014-2017 1966/QĐ-UBND 31/10/2014 29,725 17,099 17,626 5,000 19,225 16,599 4,000 4,000 H. Thoại Sơn Các dự án khởi công mới năm 2017 174,579 174,579 1,000 1,000 174,579 174,579 0 29,000 29,000 0 Khu du lịch Hồ Soài So, Núi Tô, huyện Tri Tôn TT 887A/QĐ-UBND 30/3/2016 73,948 73,948 500 500 73,948 73,948 6,000 6,000 H. Tri Tôn Tuyến tránh quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông CĐ 1900m 2017-2020 2975/QĐ-UBND 28/10/2016 84,475 84,475 500 500 84,475 84,475 18,000 18,000 TP. Châu Đốc Nâng cấp, cải tạo đường lên đỉnh Núi Sam CĐ dài 2.151m, mặt 7,5 m 2017-2019 2974/QĐ-UBND 28/10/2016 16,156 16,156 16,156 16,156 5,000 5,000 TP. Châu Đốc KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 385,656 383,923 146,570 146,570 226,740 225,007 0 85,200 85,200 0 THỰC HIỆN DỰ ÁN 385,656 383,923 146,570 146,570 226,740 225,007 0 85,200 85,200 0 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2017 265,838 265,838 133,070 133,070 106,922 106,922 0 51,000 51,000 0 Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang CT 35,8 ha Đến 2017 1893/QĐ-UBND 04/9/2013 265,838 265,838 133,070 133,070 106,922 106,922 51,000 51,000 Sở KH&CN Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 107,277 105,544 13,300 13,300 107,277 105,544 0 30,200 30,200 0 Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học CT Các loại thiết bị 2016-2020 2124/QĐ-UBND 07/10/2015 91,967 91,967 10,000 10,000 91,967 91,967 23,000 23,000 TT Công nghệ sinh học Mua sắm thay thế thiết bị chuẩn đo lường giai đoạn 2016-2020 LX Các loại thiết bị 2016-2020 2341/QĐ-UBND 29/10/2015 15,310 13,577 3,300 3,300 15,310 13,577 7,200 7,200 CC T.chuẩn Đ.lường Các dự án khởi công mới năm 2017 12,541 12,541 200 200 12,541 12,541 0 4,000 4,000 0 Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 CT Nâng cấp phòng nghiên cứu, thí nghiệm; TB 2017-2018 127/QĐ-UBND 21/01/2016 12,541 12,541 200 200 12,541 12,541 4,000 4,000 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG 333,777 192,879 8,324 8,324 239,990 176,360 0 59,375 59,375 0 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 8,274 8,274 - - 8,274 8,274 - 230 230 - Ứng dụng CNTT quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng CSDL Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh LX phần cứng và phần mềm 2017-2018 2,317 2,317 2,317 2,317 80 80 Hội Nông dân tỉnh CTĐT 2218/QĐ-UBND 04/08/2016 Nâng cấp, mở rộng TTB, phần mềm ứng dụng CNTT tại Sở Xây dựng LX phần cứng và phần mềm 2018-2019 1,201 1,201 1,201 1,201 50 50 Sở Xây dựng CTĐT 1264/QĐ-UBND 06/05/2016 Ứng dụng CNTT quản lý và xây dựng CSDL đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh TTỉnh phần cứng và phần mềm 2017-2019 4,756 4,756 4,756 4,756 100 100 Sở TTTT CTĐT 1153/QĐ-UBND 26/04/2016 THỰC HIỆN DỰ ÁN 325,503 184,605 8,324 8,324 231,716 168,086 - 59,145 59,145 - Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 32,695 32,695 7,306 7,306 32,595 32,595 - 15,200 15,200 - Ứng dụng phần mềm chấm điểm CBCC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã Toàn tỉnh Phần cứng và phần mềm 2016-2018 2342/QĐ-UBND 29/10/2015 11,907 11,907 1,126 1,126 11,807 11,807 5,000 5,000 Sở TTTT Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy TTỉnh Phòng họp TTuyến; TT tích hợp dữ liệu; HT TTin, phần mềm 2016-2018 2469/QĐ-UBND 30/10/2015 18,000 18,000 5,800 5,800 18,000 18,000 9,000 9,000 Văn phòng Tỉnh ủy Xây dựng hệ thống thông tin về kinh tế tập thể tỉnh An Giang LX Phần mềm và dịch vụ 2016-2018 2340/QĐ-UBND 29/10/2015 2,788 2,788 380 380 2,788 2,788 1,200 1,200 Sở KH&ĐT Các dự án khởi công mới năm 2017 292,808 151,910 1,018 1,018 199,121 135,491 - 43,945 43,945 - Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang 10 huyện 2017-2022 2467/QĐ-UBND 6/9/2016 140,425 24,523 46,808 8,174 3,145 3,145 Sở TNMT Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD LX Thiết bị chuẩn HD 2017-2020 2918/QĐ-UBND 26/10/2016 49,993 24,997 49,993 24,997 10,000 10,000 Đài PTTH Đài PTTH phải bố trí vốn đối ứng theo QĐ được duyệt Đầu tư thiết bị chống tấn công hạ tầng mạng LX phần cứng và phần mềm 2017-2018 2954/QĐ-UBND 27/10/2016 3,906 3,906 100 100 3,806 3,806 3,000 3,000 Sở TTTT Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm tiếp nhận và kết quả TTHC tỉnh An Giang LX phần cứng và phần mềm + TTB 2016-2020 3113/QĐ-UBND 31/10/2016 58,270 58,270 468 468 58,300 58,300 7,000 7,000 Sở TTTT Nâng cấp mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính LX phần cứng và phần mềm 2016-2018 3039/QĐ-UBND 31/10/2016 1,236 1,236 50 50 1,236 1,236 1,200 1,200 Sở Tài chính Nâng cấp mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh LX phần cứng và phần mềm 2017 3037/QĐ-UBND 31/10/2016 2,909 2,909 50 50 2,909 2,909 2,700 2,700 VP UBND tỉnh Xây dựng Công nghệ thông tin quản trị Bệnh viện Đa khoa trung tâm AG LX Phần mền, phần cứng, camera, TB 2017-2018 3038/QĐ-UBND 31/10/2016 18,499 18,499 190 190 18,499 18,499 8,600 8,600 BV ĐK TTAG Dự án nâng cấp mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội LX phần cứng và phần mềm 2017-2018 2828/QĐ-UBND 17/10/2016 1,890 1,890 45 45 1,890 1,890 1,300 1,300 Sở LĐTBXH Cơ sở dữ liệu kỹ thuật hỗ trợ phát triển nông nghiệp LX Phần cứng và phần mềm 2017-2019 2981/QĐ-UBND 28/10/2016 5,683 5,683 115 115 5,683 5,683 2,000 2,000 Sở NN&PTNT Hệ thống lưu trữ, tổng khống chế truyền dẫn phát sóng LX Số hóa lưu trữ, phát sóng 2017-2018 2919/QĐ-UBND 26/10/2016 9,997 9,997 9,997 9,997 5,000 5,000 Đài PTTH 0 GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ 3,073,976 2,323,807 253,054 192,204 2,825,206 2,209,443 0 580,667 193,794 386,873 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 237,126 223,418 500 500 237,026 223,318 0 1,300 1,300 0 Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2) LX 2017-2020 19,776 19,776 200 200 19,776 19,776 200 200 Trường CĐ nghề 1697/QĐ-UBND 23/6/2016 Nâng cấp, mở rộng trường Trung cấp nghề Châu Đốc CĐ 2ha 2017-2019 65,795 54,977 100 100 65,795 54,977 100 100 Sở LĐTBXH 259/HĐND-TT 28/10/2016 Nâng cấp, mở rộng trường Trung cấp nghề Chợ Mới CM 2ha 2017-2019 23,414 20,524 100 100 23,414 20,524 100 100 Sở LĐTBXH 2293/QĐ-UBND 15/8/2016 Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ Thuật CP Cải tạo PH, HT, TB 2016-2020 17,264 17,264 100 100 17,164 17,164 150 150 Sở GD&ĐT 2283/QĐ-UBND 12/8/2016 Trường THPT An Phú 2 AP XD 02 PHBM+TV+P.HĐCĐ, CT phòng học cũ, HTKT… 2016-2020 13,476 13,476 13,476 13,476 400 400 Sở GD&ĐT 2478/QĐ-UBND 06/9/16 Trường DTNT THCS Tri Tôn TT 48P ở n.trú, Khối HC, PBM, cải tạo khối HC, CT phụ trợ, HTKT, TB 2017-2020 50,535 50,535 50,535 50,535 150 150 Sở GD&ĐT 11/HĐND 15/01/2016 Trường THPT Tịnh Biên TB Cải tạo 20P và 02 PTNTH, XD 04P BM, Hàng rào, HTKKT… 2016-2020 13,500 13,500 13,500 13,500 100 100 Sở GD&ĐT 2732/QĐ-UBND 05/10/2016 Dự án mua sắm bàn, ghế học sinh cho các cấp học trên địa bàn tỉnh An Giang. TT 12.228 bộ 2017-2020 33,366 33,366 33,366 33,366 100 100 Sở GD&ĐT 2588/QĐ-UBND 15/9/2016 THỰC HIỆN DỰ ÁN 2,836,850 2,100,389 252,554 191,704 2,588,180 1,986,125 0 579,367 192,494 386,873 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 116,950 62,705 92,228 62,132 24,722 15,848 0 4,125 4,125 0 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh CĐ 15PH, K.HB, 6PBM, nhà đa năng, KTX nam, KTX nữ, NA-khu ở cho GVNT, NVS, SLMB,… Hết 2017 957/QĐ-UBND 06/4/2016 116,950 62,705 92,228 62,132 24,722 15,848 4,125 4,125 Sở GD&ĐT Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 1,028,953 767,653 154,866 124,112 985,712 736,760 0 216,000 87,000 129,000 Trường DTNT THCS Tịnh Biên TB 12PH,6PBM,NĐN,KTX,… 2015 - 2019 2023/QĐ-UBND 19/7/2016 71,396 33,160 23,530 1,370 47,866 31,790 10,000 10,000 Sở GD&ĐT Trường THPT Long Sơn TC 30P,VP,6PBM,HTKT… 2013-2018 2245/QĐ-UBND 30/10/13 83,956 83,956 43,505 43,505 70,451 70,451 15,000 15,000 Sở GD&ĐT Trường THPT Nguyễn Trường Tộ CĐ 24PH, khu WC 2016-2020 2448/QĐ-UBND 30/10/15 74,513 74,513 1,149 1,149 74,214 74,214 15,000 15,000 Sở GD&ĐT Trường Phổ thông cấp 2,3 Long Bình AP 24PH,6PBM,VP,SL,WC 2016-2020 2420/QĐ-UBND 30/10/15 67,415 67,415 700 700 67,415 67,415 10,000 10,000 Sở GD&ĐT Trường THPT Tân Châu TC Cải tạo 4 P, 06BM, HTKT 2016-2018 829/QĐ-UBND 28/3/2016 16,000 16,000 680 680 16,000 16,000 7,000 7,000 Sở GD&ĐT Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng CM Khối 06 phòng học + hàng rào 2016-2018 2403/QĐ-UBND 30/10/2015 7,400 7,400 500 500 7,400 7,400 2,000 2,000 Sở GD&ĐT Trường THPT Nguyễn Khuyến TS Khối 06 phòng học + Hàng rào 2016-2018 962/QĐ-UBND 31/3/2016 6,307 6,307 500 500 6,307 6,307 2,000 2,000 Sở GD&ĐT Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi T.Tỉnh 66,092 35,358 4,302 4,302 61,790 31,056 0 16,000 16,000 Các huyện, thị, TP Đề án trường chuẩn quốc gia T.Tỉnh 635,874 443,544 80,000 71,406 634,269 432,127 0 139,000 26,000 113,000 Sở GD&ĐT và các huyện, thị, TP Các dự án khởi công mới năm 2017 1,690,947 1,270,031 5,460 5,460 1,577,746 1,233,517 0 359,242 101,369 257,873 Trường chính trị Tôn Đức Thắng LX Cải tạo KTX 2, 3 tầng, giảng đường, xây mới giảng đường, khu hội trường - thư viện 5 tầng…. 2017-2020 2652/QĐ-UBND 23/9/2016 104,310 104,310 750 750 104,310 104,310 20,000 20,000 Trường CT Tôn Đức Thắng Mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 TT 241 phòng 2016-2020 2963/QĐ-UBND 28/10/2016 81,155 81,155 127 127 81,155 81,155 16,000 16,000 Sở GD&ĐT Mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học cho các trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang TT Mua sắm máy tính 2016-2019 1580/QĐ-UBND 09/6/2016 16,628 16,628 32 32 16,628 16,628 0 4,000 4,000 Sở GD&ĐT Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi T.Tỉnh 236,823 188,151 1,380 1,380 225,653 181,424 0 54,000 54,000 Các huyện, thị, TP Đề án trường chuẩn quốc gia 1,252,031 879,787 3,171 3,171 1,150,000 850,000 265,242 61,369 203,873 Sở GD&ĐT và các huyện, thị, TP Y TẾ - DÂN SỐ - VSATTP 1,886,529 1,367,251 431,762 264,928 1,511,592 1,175,638 0 202,505 0 202,505 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 560,496 493,896 0 0 563,034 496,431 0 5,086 0 5,086 Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn TS 2629/QĐ-UBND 21/9/2016 24,740 24,740 24,740 24,740 886 886 Sở Y tế Bệnh viện Y học cổ truyền LX 100 giường 2016-2020 178,812 112,212 178,812 112,212 1,000 1,000 Sở Y tế Thiết bị y tế Bệnh viện Tim mạch AG LX HT thăm dò điện sinh lý, đốt điện bằng sóng cao tần; máy CT scan 64 lát cắt 2017-2018 19,000 19,000 19,000 19,000 300 300 Sở Y tế CV 3679/VPUBND-KGVX 28/9/2016 Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang (Khối Sản 200 giường) LX dt sàn 15,445 m2, Hệ thống kỹ thuật, công trình phụ trợ, HTKT, TB xây lắp, TB chuyên ngành 2017-2020 265,048 265,048 265,048 265,048 1,000 1,000 Sở Y tế CV 3402/VPUBND-KGVX 13/9/2016 Trạm Y tế phường Mỹ Thới LX 902m2 2016-2020 6,414 6,414 6,414 6,414 200 200 TP. Long Xuyên CTĐT 2586/QĐ-UBND 15/9/2016 Trạm Y tế xã Tân An TC 439,6m2 2017-2019 6,133 6,133 6,133 6,133 200 200 TX. Tân Châu CTĐT 4053/QĐ-UBND 26/10/2015 Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu AP 385,60m2 2017-2020 6,249 6,249 6,249 6,249 200 200 H. An Phú CTĐT 2230/QĐ-UBNDH 05/7/2016 Trạm Y tế xã Đa Phước AP Xây mới + Cải tạo 2017-2020 3,459 3,459 3,459 3,459 50 50 H. An Phú Nông thôn mới Trạm Y tế xã Khánh Bình AP Xây mới + Cải tạo 2017-2020 2,990 2,990 2,990 2,990 50 50 H. An Phú Nông thôn mới Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ CM 10 giường 2017-2019 8,242 8,242 8,212 8,212 200 200 H. Chợ Mới CTĐT 2680/QĐ-UBND 28/9/2016 Trạm Y tế xã An Hòa CT 2017-2019 6,640 6,640 6,640 6,640 200 200 H. Chợ Mới CTĐT 116/QĐ-UBNDH 27/4/2016 Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh Trung CP Khối nhà chính 408m2; CT phụ trợ+HTKT+TB 2017-2019 5,806 5,806 5,806 5,806 150 150 H. Chợ Mới CTĐT 1798/QĐ-UBND 23/10/2015 Trạm Y tế xã Hiệp Xương PT 2255m2 2017-2018 5,839 5,839 5,839 5,839 150 150 H. Phú Tân CTĐT 3931/QĐ-UBND 14/10/2015 Trạm Y tế xã Phú Xuân PT 683,55m2 2017-2018 6,838 6,838 6,838 6,838 200 200 H. Phú Tân CTĐT 3931/QĐ-UBND 14/10/2015 Trạm Y tế xã Nhơn Hưng (NTM) TB 6,000 6,000 8,568 8,565 100 100 H. Tịnh Biên Nông thôn mới Trạm Y tế xã Tân Lập TB 10 giường 2017-2018 8,286 8,286 8,286 8,286 200 200 H. Tịnh Biên CTĐT 1050/QĐ-UBND 13/4/2016 THỰC HIỆN DỰ ÁN 1,326,033 873,355 431,762 264,928 948,558 679,207 0 197,419 0 197,419 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 480,921 352,833 365,760 237,926 171,020 171,020 0 39,400 0 39,400 Bệnh viện ĐKKV Châu Đốc (500 giường) CĐ 500 giường Hết 2016 832/QĐ-UBND 28/3/2016 375,073 266,638 304,368 195,934 103,865 103,865 0 16,000 16,000 Sở Y tế Dứt điểm Trang thiết bị cho Phòng phẫu thuật tim mạch thuộc Bệnh viện Tim mạch An Giang LX TTB 2016-2018 2313/QĐ-UBND 27/10/2015 35,299 35,299 25,000 25,000 35,299 35,299 10,000 10,000 Sở Y tế Dứt điểm Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (giai đoạn 2) AP Thêm 50 giường 2014-2016 2251/QĐ-UBND 30/10/2014 43,690 24,037 21,294 1,894 5,595 5,595 3,800 3,800 Sở Y tế Dứt điểm Trạm Y tế xã Vĩnh Xương TC Khối nhà chính 349m2 2016-2018 4125/QĐ-UBND 30/10/2015 5,337 5,337 3,604 3,604 5,233 5,233 1,200 1,200 TX. Tân Châu Trạm Y tế xã Mỹ Phú CP Nhà nhà việc 380m2; CT phụ; TB 2016-2018 789/QĐ-UBND 04/6/2012 4,830 4,830 3,000 3,000 4,830 4,830 1,500 1,500 H. Châu Phú Trạm y tế xã Thới Sơn TB Nhà L.Việc; CT phụ; TB 2016-2018 2408/QĐ-UBND 29/8/2016 5,696 5,696 3,173 3,173 5,523 5,523 2,200 2,200 H. Tịnh Biên Trạm y tế xã Văn Giáo TB Nhà L.Việc; CT phụ; TB 2016-2018 2445/QĐ-UBND 30/10/2015 5,620 5,620 3,121 3,121 5,499 5,499 2,200 2,200 H. Tịnh Biên Trạm y tế xã Hòa Bình CM 388m2 2016-2018 3907H/QĐ-UBND 30/10/2015 5,376 5,376 2,200 2,200 5,176 5,176 2,500 2,500 H. Chợ Mới Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 543,158 285,016 61,533 22,533 485,396 276,301 0 68,000 0 68,000 Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc CĐ TTB 2016-2018 1529/QĐ-UBND 09/9/2014 ; 1858/QĐ-UBND 07/7/2016 323,714 65,572 41,000 2,000 267,785 58,690 30,000 30,000 BV ĐK KV tỉnh (Châu Đốc) Đối ứng ODA Mở rộng bệnh viện tim mạch An Giang (điểm cũ) LX Khối nhà 7 tầng, CTPT, HTKT,TB 2016-2018 1053/QĐ-UBND 13/4/2016 58,957 58,957 10,308 10,308 58,649 58,649 13,000 13,000 Sở Y tế Trụ sở 4 đơn vị Y tế LX 7-8 tầng 2016-2018 2412QĐ-UBND 30/10/2015 116,675 116,675 2,837 2,837 115,838 115,838 15,000 15,000 Sở Y tế Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây CP Khối nhà chính, CT phụ, TB 2016-2018 2426/QĐ-UBND 30/10/2015 22,500 22,500 700 700 22,300 22,300 4,000 4,000 H. Châu Phú Phòng khám ĐK khu vực thị trấn Tịnh Biên TB C.Tạo khối H.Chánh, khám-điều trị Ng.Trú; sản; CT phụ; TB 2016-2018 2443/QĐ-UBND 30/10/2015 11,952 11,952 3,588 3,588 11,664 11,664 3,000 3,000 H. Tịnh Biên Trạm Y tế xã Long Kiến CM Khối nhà chính; CT phụ+HTKT; TB 2016-2018 2460/QĐ-UBND 30/10/2015 9,360 9,360 3,100 3,100 9,160 9,160 3,000 3,000 H. Chợ Mới Các dự án khởi công mới năm 2017 301,954 235,506 4,469 4,469 292,142 231,886 0 90,019 0 90,019 Cung cấp trang thiết bị y tế cho BV ĐK KV Tân Châu TC TTB Hết 2017 2579/QĐ-UBND 13/11/2015 86,471 19,631 77,824 17,668 17,600 17,600 BV ĐK KV Tân Châu Đối ứng ODA Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu (GĐ2) TC 50 giường + HTKT + TTB 2017-2019 2924/QĐ-UBND 26/10/2016 70,715 70,715 1,394 1,394 69,396 69,396 10,000 10,000 Sở Y tế Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm LX Công trình chính 1.109m² + CT phụ+TTB 2017-2019 2539/QĐ-UBND 12/9/2016; 2833/QĐ-UBND 18/10/2016 17,837 17,837 327 327 17,596 17,596 4,000 4,000 Sở Y tế Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang (Cải tạo sửa chữa và TTB) LX Cai tạo, sửa chữa + TB 2016-2017 3024/QĐ-UBND 31/10/2015 13,689 13,689 13,689 13,689 12,000 12,000 Sở Y tế Khu Nhà vệ sinh công cộng Bệnh viện ĐK huyện Châu Phú CP 26 xí công cộng 2017-2018 2711/QĐ-UBND 04/10/2016 993 993 40 40 993 993 900 900 Sở Y tế Kho lưu trữ hồ sơ và cơ sở nhân đạo của Bệnh viện ĐKTT An Giang (điểm mới) LX 1.500 m2 2016-2019 3040/QĐ-UBND 31/10/2016 19,973 19,973 220 220 19,973 19,973 7,000 7,000 BV ĐK TTAG Nhà công vụ Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu sông Tiền TC 75 m2 2017 3092/QĐ-UBND 31/10/2016 526 400 75 75 616 616 288 288 TT Kiểm dịch y tế quốc tế Trạm Y tế phường Long Châu TC 459,81m2 2017-2018 41050/QĐ-UBND 30/10/2015 4,639 4,639 240 240 4,639 4,639 2,000 2,000 TX. Tân Châu Trạm Y tế xã Phú Vĩnh TC 456,6m2 2017-2020 4141/QĐ-UBND 25/10/2016 5,496 5,496 100 100 5,496 5,496 2,000 2,000 TX. Tân Châu Trạm y tế xã Vĩnh Lợi CT Khối nhà chính 362m2 2017-2018 75/QĐ-UBND 30/03/2016 5,901 5,901 100 100 5,901 5,901 2,000 2,000 H. Châu Thành Trạm Y tế xã Cần Đăng CT Trạm 392m2 + CT phụ + HTKT 2016-2019 408/QĐ-UBND 27/10/2016 4,936 4,936 100 100 4,936 4,936 2,000 2,000 H. Châu Thành Trạm Y tế xã Vĩnh Hội Đông AP 481m2 2017-2019 3439/QĐ-UBND 27/10/2016 4,332 4,332 4,126 4,126 2,000 2,000 H. An Phú Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc AP 235,48m2 2017-2018 3440/QĐ-UBND 27/10/2016 2,253 2,253 2,146 2,146 2,000 2,000 H. An Phú Trạm Y tế xã Hoà Lạc PT Khối nhà chính 565,3m3 2017-2018 4616/QĐ-UBND 07/10/2016 5,450 5,450 240 240 5,450 5,450 2,000 2,000 H. Phú Tân Trạm Y tế xã Phú Thuận TS Khối nhà chính 572,22m2 2017-2018 1585/QĐ-UBND 25/3/2016 6,705 6,705 200 200 6,705 6,705 2,000 2,000 H. Thoại Sơn Trạm Y tế xã Bình Long CP Trạm 335,2m2; CT phụ; TB 2017-2018 1816/QĐ-UBND 26/10/2016 6,197 6,197 230 230 6,197 6,197 2,000 2,000 H. Châu Phú Trạm Y tế xã Khánh Hòa CP 276,53m2 2017-2018 1814/QĐ-UBND 26/10/2016 4,369 4,369 180 180 4,369 4,369 2,000 2,000 H. Châu Phú Trạm Y tế xã Bình Chánh CP 568,51m2 2017-2018 2262/QĐ-UBND 30/10/2015 5,639 5,539 100 100 5,639 5,539 2,800 2,800 H. Châu Phú Trạm Y tế xã Bình Mỹ CP 455,10m3 2017-2018 1815/QĐ-UBND 26/10/2016 6,961 6,961 100 100 6,961 6,961 3,000 3,000 H. Châu Phú Trạm y tế Mỹ Thạnh LX Khối nhà chính+HTKT +TTB 2017-2018 2157/QĐ-UBND 28/10/2016 5,670 5,670 273 273 5,670 5,670 2,000 2,000 TP. Long Xuyên Trạm y tế xã Hội An CM 587,10m2 2016-2017 2043/QĐ-UBND 26/10/2016 5,237 5,237 150 150 5,237 5,237 2,500 2,500 H. Chợ Mới Trạm y tế xã Lê Trì TT 250,9 m2 2017-2018 5597/QĐ-UBND 25/10/2016 4,927 4,927 100 100 4,927 4,927 2,000 2,000 H. Tri Tôn Trạm y tế xã Lương An Trà TT 405,8 m2 2017-2018 5598/QĐ-UBND 25/10/2016 4,648 4,648 100 100 4,648 4,648 2,000 2,000 H. Tri Tôn Trạm y tế xã Vĩnh Phước TT Caải tạo +xây mới nhà xe 2017-2018 5599/QĐ-UBND 25/10/2016 1,912 1,912 100 100 1,912 1,912 1,800 1,800 H. Tri Tôn Trạm Y tế xã Tân Lợi TB 2,385m2 2017-2018 6780/QĐ-UBND 31/10/2016 6,478 6,478 100 100 6,478 6,478 2,000 2,000 H. Tịnh Biên An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng AG 2016-2021 618 618 618 131 131 Sở Y tế VB 1481/UBND-KGVX 13/10/2016 CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC - XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI 2,542,536 504,419 379,166 156,196 1,144,986 387,139 0 83,500 33,500 50,000 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 1,085,800 195,800 0 0 191,333 176,220 0 5,000 5,000 0 Dự án Phát triển đô thị thành phố Long Xuyên LX 2016-2021 CV 1888/TTg-QHQT ngày 27/10/2016 (TTgCP phê duyệt đề xuất dự án) 1,085,800 195,800 191,333 176,220 5,000 5,000 TP. Long Xuyên Đối ứng ODA THỰC HIỆN DỰ ÁN 1,456,736 308,619 379,166 156,196 953,653 210,919 0 78,500 28,500 50,000 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 111,896 107,699 69,751 69,751 60,733 56,536 0 28,500 28,500 0 Hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn I) CT 8,16ha Hết 2017 129/QĐ-UBND 21/1/16 101,712 101,712 69,024 69,024 50,688 50,688 23,475 23,475 Cty Môi trường đô thị Đường đến trạm XLNT TP Long Xuyên LX 750m 1902/QĐ-UBND 29/10/2014 2,762 2,762 727 727 2,623 2,623 1,800 1,800 Cty Điện nước AG Lò đốt rác thị trấn Núi Sập TS 700,9m2 2015-2018 2141/QĐ-UBND 28/7/2016 2,492 725 2,492 725 725 725 H. Thoại Sơn Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia TT 403,4m2 2015-2017 5600/QĐ-UBND 25/10/2016 4,930 2,500 4,930 2,500 2,500 2,500 H. Tri Tôn Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2017 1,344,840 200,920 309,415 86,445 892,920 154,383 0 50,000 0 50,000 Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Long Xuyên LX 30.000 m³/ngđ 2011-2018 2249/QĐ-UBND và 360/QĐ-UBND 1,344,840 200,920 309,415 86,445 892,920 154,383 50,000 50,000 Cty Điện nước AG Đối ứng ODA VĂN HÓA 180,996 113,937 34,432 32,752 477,290 368,210 0 52,568 0 52,568 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 0 0 0 0 308,000 263,000 0 1,000 0 1,000 Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng LX 65.400 m2 2017-2020 50,000 5,000 500 500 Sở VHTTDL TTr 473/TTr-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh gửi TTg Nhà hát tỉnh LX 1500 chỗ 2017-2020 258,000 258,000 500 500 Sở VHTTDL CV 2332/VPUBND-KTTH THỰC HIỆN DỰ ÁN 180,996 113,937 34,432 32,752 169,290 105,210 0 51,568 0 51,568 Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 17,604 6,223 4,692 3,972 12,912 2,251 0 2,250 0 2,250 Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành CT 1272 m2 2015-2016 1948/QĐ-UBND 30/10/2014 17,604 6,223 4,692 3,972 12,912 2,251 2,250 2,250 H. Châu Thành Các dự án hoàn thành năm 2017 67,045 41,597 28,660 27,700 61,068 36,397 0 11,000 0 11,000 Nâng cấp đường vào khu di tích Óc Eo TS 2.891 m + 01 cầu 2015-2016 1938/QĐ-UBND 30/10/2014 14,856 14,856 11,200 11,200 9,656 9,656 2,200 2,200 H. Thoại Sơn Trung tâm văn hoá thể thao và Học tập công đồng xã Thoại Giang TS 3000m2 2016-2018 2434/QĐ-UBND 30/10/2015 12,384 5,840 4,000 4,000 12,384 5,840 1,500 1,500 H. Thoại Sơn Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia TT Hội trường; p.Chức năng; CT phụ+HTKT; TB 2016-2018 2398/QĐ-UBND 30/10/2015 11,179 5,368 3,000 3,000 11,179 5,368 2,000 2,000 H. Tri Tôn Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Phú Bình PT Hội trường; p.Chức năng; CT phụ+HTKT; TB 2016-2018 2453/QĐ-UBND 30/10/2015 11,197 5,363 3,000 3,000 11,197 5,363 2,000 2,000 H. Phú Tân Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Khánh An AP Hội trường; p.Chức năng; CT phụ+HTKT; TB 2016-2018 2429/QĐ-UBND 30/10/2015 7,767 5,812 3,500 3,500 6,990 5,812 2,000 2,000 H. An Phú Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Bình Chánh CP H.Trường; p.chức năng; CT phụ; HTKT; TB 2016-2018 2428/QĐ-UBND 30/10/2015 9,662 4,358 3,960 3,000 9,662 4,358 1,300 1,300 H. Châu Phú Các dự án khởi công mới năm 2017 96,347 66,117 1,080 1,080 95,310 66,562 0 38,318 0 38,318 Cải tạo nâng cấp thư viện tỉnh LX Cải tạo: Khối chính, hàng rào, công viên,… 2016- 2017 961/QĐ-UBND 06/4/2016 6,855 6,855 240 240 6,855 6,855 3,000 3,000 Sở VHTTDL Trùng tu, sửa chữa Tượng đài chiến thắng Dốc Bà Đắc TB Cải tạo tượng đài, công trình phụ trợ + HTKT 2017-2018 1739/QĐ-UBND 28/6/2016 2,698 2,698 100 100 2,698 2,698 1,803 1,803 Sở VHTTDL Trùng tu, sửa chữa Di tích lịch sử cách mạng Giồng Trà Dên TC Cải tạo nhà bia, bia lưu niệm, nhà truyền thống,… 2017-2018 1907/QĐ-UBND 11/07/2016 3,399 3,399 100 100 3,399 3,399 1,400 1,400 Sở VHTTDL Trùng tu, sửa chữa Phủ thờ Nguyễn Tộc CM Cải tạo Phủ thờ chính 2016- 2018 2636/QĐ-UBND 22/9/2016 2,480 2,480 120 120 2,480 2,480 2,300 2,300 Sở VHTTDL Mua sắm nhạc cụ dân tộc cho 20 chùa Khmer và 09 xóm Chăm trên địa bàn tỉnh AG AG Thiết bị nhạc cụ 2016- 2017 1579/QĐ-UBND 09/6/2016 3,208 3,208 20 20 3,208 3,208 2,900 2,900 Sở VHTTDL Trùng tu, phục dựng Đình Phú Nhuận CT 2016-2018 2923/QĐ-UBND 26/10/2016 7,849 7,849 300 300 7,849 7,849 2,500 2,500 Sở VHTTDL Khu di tích Óc Eo: Đầu tư bổ sung một số hạng mục TS 2017-2019 6,740 6,740 200 200 6,740 6,740 2,000 2,000 BQL Khu DTVH Óc Eo QĐ 1778/QĐ-TTg ngày 10/9/2016 của Thủ tướng CP Các trung tâm văn hóa xã; Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao 63,118 32,888 0 0 62,081 33,333 0 22,415 0 22,415 Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Tà Đảnh TT H.Trường; p.chức năng;… 2017-2020 5596/QĐ-UBND 24/10/2016 6,840 3,086 0 0 6,840 3,086 2,500 2,500 H. Tri Tôn Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Cần Đăng CT Hội trường, sân khấu,P.Chức năng; CT phụ +KTHT, TB 2016-2020 2847/QĐ-UBND 18/10/2016 16,080 7,747 16,080 7,747 4,500 4,500 H. Châu Thành Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng Bình Mỹ CP KCN+ HTKT + TB 2016-2020 11,166 6,700 11,166 6,700 4,000 4,000 H. Châu Phú Trung tâm văn hoá thể thao và Học tập công đồng xã Đa Phước AP HT, + các phòng chức năng 2016-2018 1338A/QĐ-UBND 13/5/2016 7,325 3,729 6,976 3,729 2,500 2,500 H. An Phú Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Phú Vĩnh TC CT NVH cũ: 144 m2; xây mới: nhà tập đa năng, nhà xe, trang thiết bị 2016-2018 999 834 999 834 827 827 TX. Tân Châu 3031/QĐ-UBND 31/10/2016 Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Phú Lâm PT 2,501m2 2016-2018 5025/QĐ-UBND 27/10/2016 6,879 3,355 6,191 3,800 3,000 3,000 H. Phú Tân Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Thới Sơn TB 2016-2018 1,000 900 1,000 900 800 800 H. Tịnh Biên QĐ 2979/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 Trung tâm văn hoá thể thao và Học tập công đồng xã Định Mỹ TS 7680m2 2016-2020 2435/QĐ-UBND 30/10/2015 11,848 5,704 11,848 5,704 3,500 3,500 H. Thoại Sơn Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Định Thành TS 2016-2018 981 833 981 833 788 788 H. Thoại Sơn THỂ THAO 511,773 367,808 55,287 54,634 492,361 348,396 0 67,500 0 67,500 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 22,363 17,135 0 0 27,729 22,501 0 900 0 900 Dãy khán đài 2.000 chỗ ngồi sân bóng đá Trường Năng khiếu thể thao tỉnh LX 2.000 chỗ 2017-2019 7,990 7,990 300 300 Sở VHTTDL 2920/QĐ-UBND 26/10/2016 Hồ bơi 50 m TP.Long Xuyên LX 50 m 2017-2020 2665/QĐ-UBND 26/9/2016 22,363 17,135 19,739 14,511 600 600 Sở VHTTDL THỰC HIỆN DỰ ÁN 489,410 350,673 55,287 54,634 464,632 325,895 0 66,600 0 66,600 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 90,689 84,517 52,717 52,064 65,911 59,739 0 16,600 0 16,600 Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú AP DT300m2 800 chỗ Hết 2017 2130/QĐ-UBND 07/10/2015 50,581 50,581 31,400 31,400 32,181 32,181 6,000 6,000 H. An Phú Hồ bơi 25m An Phú AP 400m2 2015- 2016 2576QĐ-UBND 15/9/2016 14,384 14,384 10,490 10,490 12,145 12,145 3,000 3,000 Sở VHTTDL Hồ bơi 25m Tịnh Biên TB 400m2 2014- 2017 2312/QĐ-UBND 17/8/2016 10,227 10,227 6,734 6,734 6,088 6,088 2,600 2,600 Sở VHTTDL Hồ bơi 25m huyện Châu Thành CT Hồ bơi lớn 425m2, hồ bơi trẻ em 55m2 2015- 2017 2469/QĐ-UBND 06/9/2016 9,063 5,537 2,188 2,035 9,063 5,537 3,000 3,000 Sở VHTTDL Hồ bơi 25m huyện Châu Phú CP Hồ bơi lớn 425m2, hồ bơi trẻ em 55m2 2015- 2017 1200/QĐ-UBND 4/5/2016 6,434 3,788 1,905 1,405 6,434 3,788 2,000 2,000 Sở VHTTDL Các dự án khởi công mới năm 2017 398,721 266,156 2,570 2,570 398,721 266,156 0 50,000 0 50,000 Nhà tập và nhà ở cho vận động viên thể thao LX DT 4.850m2 và trang thiết bị 2016- 2018 1855/QĐ-UBND 06/7/2016 48,293 48,293 230 230 48,293 48,293 8,000 8,000 Sở VHTTDL Nhà thi đấu đa năng TP Châu Đốc P.B 62.000 m2 2015 2018 853/QĐ-UBND 30/3/2016 126,455 59,310 0 0 126,455 59,310 10,000 10,000 TP. Châu Đốc Mua sắm trang thiết bị phục vụ tập luyện theo Đề án xây dựng lực lượng Đoàn thể thao AG LX TB tập luyện các loại 2015- 2018 128/QĐ-UBND 21/01/2016 13,995 13,995 290 290 13,995 13,995 6,000 6,000 Sở VHTTDL Hồ bơi 25m thành phố Châu Đốc TPCĐ 25m + thiết bị 2016-2018 1575/QĐ-UBND 09/6/2016 13,714 5,927 13,714 5,927 3,000 3,000 Sở VHTTDL Đường chạy điền kinh nhựa tổng hợp tại trường năng khiếu thể thao tỉnh LX Đường chạy điền kinh, công trình phụ trợ và TTB 2016- 2018 2922/QĐ-UBND 26/10/2016 28,629 28,629 1,550 1,550 28,629 28,629 7,000 7,000 Sở VHTTDL Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành CT Khán đài 1.000 chỗ 2016- 2018 2015/QĐ-UBND 15/7/2016 39,732 31,036 300 300 39,732 31,036 5,000 5,000 Sở VHTTDL Nhà thiếu nhi huyện Thoại Sơn TS 2016- 2019 2667/QĐ-UBND 26/9/2016 37,201 37,201 100 100 37,201 37,201 5,000 5,000 Tỉnh đoàn AG Nhà thiếu nhi huyện Chợ Mới CM 2016- 2019 2666/QĐ-UBND 26/9/2016 42,240 37,265 100 100 42,240 37,265 5,000 5,000 Tỉnh đoàn AG Sân đua bò huyện Tri Tôn TT 5,529ha, quy mô 50.000 người 2016-2020 3052/QĐ-UBND 31/10/2016 48,462 4,500 0 0 48,462 4,500 1,000 1,000 H. Tri Tôn XÃ HỘI 543,192 253,254 28,177 22,100 950,840 304,124 0 66,028 16,908 49,120 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 19,903 19,903 0 0 382,972 78,972 0 1,692 992 700 Trung tâm bảo trợ xã hội Châu Đốc CĐ 998,4m2 2016-2018 0 13,069 3,069 100 100 Sở LĐTBXH 10/HĐND-TT 15/01/2016 Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh An Giang LX 3ha 2017-2019 0 120,000 30,000 200 200 Sở LĐTBXH Thông báo kết luận 79/BCSĐ 19/9/2016 Trung tâm điều dưỡng người có công LX 80,000 10,000 200 200 Sở LĐTBXH Thông báo kết luận 79/BCSĐ 19/9/2016 Nghĩa trang liệt sĩ khu vực Tây Nam Bộ TB 10 ha 2016-2020 150,000 16,000 200 200 Sở LĐTBXH CV 1540/UBND-KGVX ngày 21/10/2016 Khu tái định cư giai đoạn 4 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ LX 24.281,54 m2 2016-2020 2381/QĐ-UBND 24/8/2016 14,408 14,408 14,408 14,408 276 276 TT PT QĐ tỉnh Khu tái định cư giai đoạn 5 - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ LX 10.551 m2 2016-2020 2380/QĐ-UBND 24/8/2016 5,495 5,495 5,495 5,495 716 716 TT PT QĐ tỉnh THỰC HIỆN DỰ ÁN 523,289 233,351 28,177 22,100 567,868 225,152 0 64,336 15,916 48,420 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 395,049 120,057 24,918 17,918 445,695 118,855 0 35,180 0 35,180 Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sỹ tỉnh CT 74.680 m2 2014 - 2017 1401/QĐ-UBND 03/09/2014 40,929 40,929 15,118 15,118 39,727 39,727 17,000 17,000 Sở LĐTBXH Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở: Vốn đối ứng Toàn tỉnh 3762 hộ 2015-2018 2308/QĐ-UBND 17/8/2016 127,050 28,248 178,898 28,248 8,000 8,000 Sở Xây dựng Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015: Vốn hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh Toàn tỉnh 7.226 hộ 2016-2020 84/KH-UBND 26/02/2016 227,070 50,880 9,800 2,800 227,070 50,880 10,180 10,180 Sở Xây dựng KH vốn 2016: 7 tỷ (NHCS) Các dự án khởi công mới năm 2017 128,240 113,294 3,259 4,182 122,173 106,297 0 29,156 15,916 13,240 Khắc phục sạt lở đê bao tường rào Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh TT 290m 2015-2017 1776/QĐ-UBND 29/6/16 1,544 1,544 122 122 1,500 1,500 1,400 1,400 Sở LĐTBXH Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội CĐ DT cải tạo: 1.623,94m2 2016-2019 1791/QĐ-UBND 30/6/2016 16,050 16,050 90 90 13,000 13,000 3,900 3,900 Sở LĐTBXH Nhà bia ghi danh AHLS xã Phú Hội AP 103m2 2017 1174/QĐ-UBND, 31/3/2016 1,495 881 1,495 881 880 880 H. An Phú Nhà bia ghi danh AHLS xã Vĩnh Lộc AP 103m2 2017 908/QĐ-UBND, 07/3/2016 1,102 650 1,102 650 650 650 H. An Phú Nhà bia ghi danh AHLS xã Vĩnh Hậu AP 10 ha 2016-2020 883/QĐ-UBND 24/02/2016 1,310 766 1,310 766 760 760 H. An Phú TDC dân tộc Chăm xã Đa Phước AP 46140 m2 2017-2019 3076/QĐ-UBND 31/10/2016 46,100 46,100 50 50 46,169 46,169 3,000 3,000 H. An Phú Khu dân cư dưới chân Núi Cấm TB 6,3ha 2017-2019 1676/QĐ-UBND 21/6/2016 46,934 36,473 46,934 36,473 10,000 10,000 H. Tịnh Biên CT XD CSHT các xã biên giới (QĐ160) TT, TB, CĐ, TC 7,164 5,039 2,000 2,000 5,090 2,965 0 2,916 2,916 0 - Thành phố Châu Đốc 4,625 2,500 1,500 1,500 3,125 1,000 0 1,000 1,000 0 Bê tông hóa bờ bắc kênh Huỳnh Văn Thu Vĩnh Tế 4.115m 2016-2017 2211/QĐ-UBND 24/10/2014 3,843 2,000 1,500 1,500 2,343 500 500 500 TP. Châu Đốc Lát gạch vĩa hè đường Phan xích Long Vĩnh Nguơn 3.570m2 2017 7322/QĐ-UBND 31/12/2016 782 500 782 500 500 500 TP. Châu Đốc - Thị xã Tân Châu 419 419 0 0 419 419 0 419 419 Nâng cấp, sửa chữa cống chợ xã Phú Lộc Phú Lộc 145 m 2017 4196/QĐ-UBND 31/10/2016 419 419 419 419 419 419 TX. Tân Châu - Huyện Tịnh Biên 1,074 1,074 500 500 500 500 0 500 500 0 Hệ thống thoát nước Phum Cây Dầu TT Tịnh Biên Đal 615,6m; mương 226m 2016-2017 2692/QĐ-UBND 24/10/2014 1,074 1,074 500 500 500 500 500 500 H. Tịnh Biên - Huyện Tri Tôn 1,046 1,046 0 0 1,046 1,046 0 997 997 0 Bê tông xi măng đường nối QL N1vào tuyến dân cư ấp Vĩnh Quới Lạc Quới 28m 2017 5605/QĐ-UBND 31/10/2016 312 312 312 312 287 287 H. Tri Tôn Bê tông xi măng đường nối QL N1vào trường tiểu học Lạc Quới Lạc Quới 80m 2017 5606/QĐ-UBND 31/10/2016 237 237 237 237 213 213 H. Tri Tôn Mở rộng chợ Vĩnh Gia Vĩnh Gia 2017 5608/QĐ-UBND 31/10/2016 497 497 497 497 497 497 H. Tri Tôn Vốn thưởng cho các xã đạt nông thôn mới 2015 6,541 5,791 997 1,920 5,573 3,893 0 5,650 0 5,650 Thành phố Long Xuyên 896 896 0 0 896 896 0 850 850 TP. Long Xuyên Nâng cấp, sữa chữa và mua sắm trang thiết bị cho văn phòng 9 ấp 9 ấp 2017 2183/QĐ-UBND 31/10/2016 896 896 896 896 850 850 Thị xã Tân Châu 997 997 997 997 997 997 0 950 950 TX. Tân Châu Nâng cấp láng nhựa đường bờ tây kênh đào Đức Ông TC 1.000 m 2017 4148/QĐ-UBND 31/10/2016 997 997 997 997 997 997 950 950 Huyện Phú Tân 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000 H. Phú Tân Cải tạo, nâng cấp chợ Bắc Cái Đầm 2017 5037/QĐ-UBND 28/10/2016 185 185 185 185 185 185 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hậu Giang 1 (đoạn từ bưu cục xã đến cầu Cái Đầm) 141 m 2017 5036/QĐ-UBND 28/10/2016 175 175 175 175 175 175 Xây dựng cổng chào xã nông thôn mới 2017 5040/QĐ-UBND 28/10/2016 246 246 246 246 246 246 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường thuộc xã Tân Hoà 2017 5038/QĐ-UBND 28/10/2016 394 394 394 394 394 394 Huyện Chợ Mới 1,898 1,898 0 923 923 0 0 1,850 1,850 H. Chợ Mới Bê tông đường bờ tây kênh Hòa Bình 1.900 m 2017 2061/QĐ-UBND 31/10/2016 975 975 950 950 H. Chợ Mới Bê tông hóa tuyến đường nối từ đường vành đai ấp Long Quới 2 đến đường dẫn vào trung tâm hành chính xã Long Điền B 562m 2017 2059/QĐ-UBND 31/10/2016 923 923 923 923 900 900 H. Chợ Mới Huyện Châu Thành 1,750 1,000 0 0 1,757 1,000 0 1,000 1,000 H. Châu Thành Công viên văn hoá thể dục, thể thao xã Vĩnh Thành 1609m2 2017 423/QĐ-UBND 31/10/2016 1,750 1,000 1,757 1,000 1,000 1,000 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 749,737 544,896 156,905 144,121 698,723 492,830 0 145,642 113,772 31,870 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 25,158 25,158 0 0 25,158 25,158 0 550 550 0 Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả hành chính tỉnh LX 2016-2018 20,000 20,000 0 0 20,000 20,000 100 100 VP UBND tỉnh Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính LX 1740m2 2017-2018 713/QĐ-UBND 16/3/2016 5,158 5,158 0 0 5,158 5,158 150 150 Sở Tài chính Đội QLTT Số 5 thị xã Tân Châu TC 2018 100 100 CC Quản lý thị trường Đội QLTT Số 7 huyện Châu Phú CP 2019-2020 100 100 CC Quản lý thị trường Đội QLTT Số 10 huyện Phú Tân PT 2019-2020 100 100 CC Quản lý thị trường THỰC HIỆN DỰ ÁN 724,579 519,738 156,905 144,121 673,565 467,672 0 145,092 113,222 31,870 Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 224,117 180,503 120,141 118,441 175,984 132,370 0 45,800 39,800 6,000 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh LX 400m2 2013-2017 2490/QĐ-UBND 03/11/2015 95,590 95,590 85,629 85,629 49,961 49,961 2,500 2,500 VP UBND tỉnh Cải tạo trụ sở làm việc UBND tỉnh An Giang (giai đoạn 2) LX Cải tạo 2015-2017 3010/QĐ-UBND 28/10/2016 6,750 6,750 2,922 2,922 6,388 6,388 3,800 3,800 VP UBND tỉnh Trụ sở Sở Xây dựng LX 1.660m2 2016-2018 2132/QĐ-UBND 7/10/2015 21,991 21,991 7,143 7,143 20,948 20,948 10,000 10,000 Sở Xây dựng Trụ sở Sở Lao động Thương binh và XH LX 1.800 m2 2015-2017 1953/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 (Điều chỉnh lần 2) 30,091 30,091 7,399 7,399 29,592 29,592 20,000 20,000 Sở LĐTBXH Khu Hành chánh xã Vĩnh Xương TC SLMB + Trụ sở UBND xã + Nhà làm việc CA xã + HTKT + TB 2014-2017 1968/QĐ-UBND 30/10/2014 36,842 11,626 9,300 7,600 36,242 11,026 4,000 4,000 TX. Tân Châu Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên TB 681,37 m2 2015-2017 Số 1967/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 10,443 4,987 2,848 2,848 10,443 4,987 2,000 2,000 H. Tịnh Biên Trụ sở UBND thị trấn Tri Tôn TT Khối nhà chính DT sàn 949m2; CT phụ+HTKT; TB 2016-2018 2488/QĐ-UBND 30/10/2015 11,605 3,621 1,900 1,900 11,605 3,621 1,500 1,500 H. Tri Tôn Trụ sở UBND xã Phú Bình PT 680 m2 2016-2018 2449a/QDUBND 30/10/2015 10,805 5,847 3,000 3,000 10,805 5,847 2,000 2,000 H. Phú Tân NTM 2016 Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 288,092 214,097 35,647 25,063 285,860 211,865 0 56,900 56,900 0 Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh An Giang LX DTXD5.810m2, HTKT 2016-2020 2400/QĐ-UBND 30/10/2015 113,480 74,075 11,000 416 113,480 74,075 10,000 10,000 Sở Nội vụ Trụ sở Sở nội vụ LX Kh.nhchính 2.603m2 và CT phụ 2016-2018 2005/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 33,572 33,572 6,500 6,500 33,072 33,072 8,000 8,000 Sở Nội vụ Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh LX Knch 1.118,72 m2; CT phụ; TB 2015-2018 2385/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 11,952 11,952 3,883 3,883 11,477 11,477 5,000 5,000 Ban Dân tộc tỉnh Cải tạo, mở rộng Trụ sở Sở Thông tin Truyền thông LX Cải tạo, mở rộng nhà làm việc, CHR 2016-2018 2415/QĐ-UBND 30/10/2015 9,786 9,786 3,223 3,223 9,163 9,163 2,600 2,600 Sở TTTT Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh LX DT khu đất 1.420m2 2016-2018 2404/QĐ-UBND 30/10/2015 21,488 21,488 2,857 2,857 21,488 21,488 6,500 6,500 Sở KHCN NST hỗ trợ 14,217, còn lại 7,271 sử dụng đất Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình LX Nhà làm việc; khối thí nghiệm; CT phụ; TB 2016-2018 2401/QĐ-UBND 30/10/2015 21,832 17,450 4,799 4,799 21,583 17,201 8,000 8,000 TT TVKĐ XD Vốn của T tâm: 4.382 trđ Trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế LX Nhà làm việc ĐTXD 469m2; Nhà x;CT phụ 2016-2018 2414/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 11,305 11,305 3,385 3,385 10,920 10,920 3,800 3,800 BQL KKT tỉnh Trụ sở Huyện ủy An Phú AP Khối nhà chính, HT 400 chổ, nhà công vụ, HTKT 2016-2018 2447/QĐ-UBND 30/10/2015 43,677 23,580 0 0 43,677 23,580 8,000 8,000 H. An Phú Trụ sở HĐND & UBND huyện Phú Tân PT Khối nhà chính; CT phụ+HTKT; TB 2016-2018 2449/QĐ-UBND 30/10/2015 21,000 10,889 0 0 21,000 10,889 5,000 5,000 H. Phú Tân Các dự án khởi công mới năm 2017 212,370 125,138 1,117 617 211,721 123,437 0 42,392 16,522 25,870 Mở rộng trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư LX Nhà làm việc (600m2+trang TB 2017-2018 524/QĐ-UBND 08/3/2016 4,789 4,789 150 150 4,789 4,789 3,000 3,000 Sở KH&ĐT Cải tạo trụ sở Sở Công thương LX Nhà làm việc 2016-2018 3001/QĐ-UBND 28/10/2016 8,486 8,486 0 0 8,486 8,486 3,000 3,000 Sở Công thương Trụ sở Ban QLDA ĐTXD và khu vực phát triển đô thị LX 2017-2019 3055/QĐ-UBND 31/10/2016 14,307 14,307 467 467 14,307 14,307 3,000 3,000 Ban QLDA ĐTXD và KV PT đô thị Trụ sở làm việc Liên đoàn lao động huyện Châu Thành CT 2016-2017 1316A/QĐ-HND 12/5/2016 2,768 1,118 0 0 2,769 1,118 1,118 1,118 LĐLĐ tỉnh Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang LX 2016-2019 1354/QĐ-TLĐ 05/8/2016 60,000 15,000 500 0 60,000 15,000 3,000 3,000 LĐLĐ tỉnh Trụ sở HĐND và UBND huyện Châu Phú CP 2017-2019 3096/QĐ-UBND 31/10/2016 39,976 28,194 0 0 39,976 28,194 3,000 3,000 H. Châu Phú Trụ sở UBND xã Tân An TC 813,2 m 2 2017-2019 3093/QĐ-UBND 31/10/2016 10,984 5,388 0 0 10,984 5,388 1,600 1,600 TX. Tân Châu NTM 2018 Trụ sở UBND xã Kiến Thành CM 1001 m 2 2017-2018 3098/QĐ-UBND 31/10/2016 12,931 8,557 0 0 12,931 8,557 3,000 3,000 H. Chợ Mới NTM 2016 Trụ sở UBND xã Thoại Giang TS Nhà làm việc 2016-2018 3745/QĐ-UBND 28/10/2016 5,380 3,919 0 0 5,592 3,080 3,000 3,000 H. Thoại Sơn NTM 2017 Trụ sở UBND xã Phú Thạnh PT 504,12m2 2016-2017 4941/QĐ-UBND 17/10/2016 3,892 2,770 0 0 3,892 2,770 2,770 2,770 H. Phú Tân NTM 2020 Trụ sở UBND xã Thới Sơn TB 1001 m 2 2017-2018 3099/QĐ-UBND 31/10/2016 10,677 7,747 0 0 10,677 7,747 4,000 4,000 H. Tịnh Biên NTM 2017 Trụ sở UBND xã An Phú TB 734 m2 2016-2017 4188/QĐ-UBND 30/10/2015 6,148 3,072 0 0 6,148 3,072 1,500 1,500 H. Tịnh Biên NC, CT và mở rộng Trụ sở UBND xã Vĩnh Gia TT Mở rộng 610 m2; Nâng cấp, cải tạo 229.7 m2 2017-2018 5601/QĐ-UBND 25/10/2016 4,925 3,240 0 0 4,925 3,240 3,000 3,000 H. Tri Tôn NTM 2016 Trụ sở UBND xã Núi Tô TT 4.000 m2 2017-2018 3095/QĐ-UBND 31/10/2016 11,416 4,873 0 0 11,416 4,873 2,000 2,000 H. Tri Tôn Trụ sở UBND xã Ô Lâm TT 657,92 m2 2016-2020 5062/QĐ-UBND 25/10/2016 6,329 4,316 0 0 6,329 4,316 2,000 2,000 H. Tri Tôn Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 6 AP 504,7m2 2016-2018 3049/QĐ-UBND 31/10/2016 4,922 4,922 4,500 4,500 1,790 1,790 CC Quản lý thị trường Kể cả vốn CBĐT Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 13 TT 504,7m2 2016-2018 3050/QĐ-UBND 31/10/2016 4,440 4,440 4,000 4,000 1,614 1,614 CC Quản lý thị trường Kể cả vốn CBĐT LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH 605,003 460,003 175,379 141,779 391,091 357,147 0 53,820 53,820 0 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 110,000 10,000 0 0 35,000 30,000 0 500 500 0 Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới (giai đoạn 2) AP, CĐ, TT, TB 8,4 km 2017-2020 22/HĐND-TT 03/02/2016 110,000 10,000 35,000 30,000 500 500 Bộ CHQS tỉnh THỰC HIỆN DỰ ÁN 495,003 450,003 175,379 141,779 356,091 327,147 0 53,320 53,320 0 Các dự án hoàn thành năm 2017 131,296 86,296 95,927 62,327 89,284 60,339 0 13,020 13,020 0 Chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới AP, CĐ, TT, TB 21 chốt 2014 -2017 1145/QĐ-UBND 26/4/2016 70,441 70,441 57,327 57,327 53,114 46,070 6,320 6,320 Bộ CHQS tỉnh Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng tuyến biên giới AP, CĐ, TT, TB 6 km 2014-2017 1945/QĐ-UBND 30/10/2014 49,997 4,997 33,600 26,397 4,497 2,000 2,000 Bộ CHQS tỉnh Doanh trại Tiểu đoàn BB511 CĐ 2,000 2015 -2017 2406/QD-UBND 30/10/2015 6,518 6,518 3,000 3,000 5,866 5,866 2,800 2,800 Bộ CHQS tỉnh Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội LX Sàn: 894 M3 2016-2018 2411//QĐ-UBND 30/10/2015 4,340 4,340 2,000 2,000 3,906 3,906 1,900 1,900 Công an tỉnh Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 199,655 199,655 79,252 79,252 119,161 119,161 0 18,300 18,300 0 Khu vực phòng thủ tỉnh : Sở CH cơ bản (ĐH01-AG) TB 2010-2019 1433/QĐ-BTL25/8/2011 174,945 174,945 75,552 75,552 94,451 94,451 10,000 10,000 Bộ CHQS tỉnh Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Chợ Mới CM 2016-2018 2410/QĐ-UBND 15/10/2015 24,710 24,710 3,700 3,700 24,710 24,710 8,300 8,300 Công an tỉnh Các dự án khởi công mới năm 2017 164,052 164,052 200 200 147,647 147,647 0 22,000 22,000 0 Doanh trại Trung đoàn BB892 CP 10,000 2017-2020 3078/QĐ-UBND 31/10/2016 109,497 109,497 98,547 98,547 10,000 10,000 Bộ CHQS tỉnh Tiểu dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh An Giang Toàn tỉnh 2017-2020 1096/QĐ-UBND 22/4/2016 49,590 49,590 100 100 44,631 44,631 0 10,000 10,000 Công an tỉnh Nhà tạm giữ hành chính 3 cấp (gđ 2) Toàn tỉnh 2017-2020 2013/QĐ-UBND 15/7/2016 4,965 4,965 100 100 4,469 4,469 2,000 2,000 Công an tỉnh Chi phí quyết toán 15,000 15,000 3,500 1,500 2,000 Sở Tài chính CV 2658/STC-ĐT 26/10/2016 Trả nợ vay kiên cố hoá kênh mương, GTNT làng nghề 270,492 270,492 76,711 40,719 35,992 Sở Tài chính