1768/QĐ-UBND

Quyết định 1768/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện 03 năm (2013-2015) Chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2011–2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1768 /QĐ-UBND An Giang , ngày 16 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 03 NĂM (2013 - 2015) CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011-2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh A n Giang về việc phê duyệt Chương trình “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 ”; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 404/TTr-SKHĐT- ĐTXD ngày 01 tháng 8 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 03 năm (2013 - 2015) Chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chương trình, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - TT.T U , HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành tỉnh; - UBND huyện, thị xã, thành phố; - Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc CT; - VP.UBND tỉnh: LĐVP & P.TH, VX , KT, ĐTXD; - Lưu. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Anh Kiệt KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 03 NĂM (2013 - 2015) CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 (Kèm theo Quyết định s ố : 1768 /QĐ-UBND ngày 1 6 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh A n Giang) Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh An Giang về việc phê duyệt Chương trình Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - x ã hội t ỉ nh An Giang giai đoạn 2011-2015; Qua 02 năm 2011 - 2012 triển khai thực hiện Chư ơ ng trình, cũng như mục tiêu cần đạt được trong 03 năm 2013 - 2015 c ò n lại, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2013-2015, như sau: A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU I . Mục đích Trong giai đoạn 2013 -2015, tỉnh sẽ tập trung đầu tư nguồn lực để phân bổ cho các dự án quan trọng trong kế hoạch trung hạn 03 năm 2013 -2015 và giai đoạn sau 2015 có trọng điểm để phát triển kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ trên các lĩnh vực với chất lượng cao, kỹ thuật tiên tiến nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách vùng và nâng cao mức sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kế hoạch làm căn cứ để các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh An Giang. II . Yêu cầu Kế hoạch phải cụ thể hóa các mục tiêu Chương trình và nhiệm vụ của Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 11-CTr/T U của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ t ỉ nh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, phải thiết thực, phân kỳ từng giai đoạn một cách hợp lý, tập trung vào những mục tiêu trọ ng tâm của Chương trình; có tính khả thi cao, triển khai hoàn thành để phát quy hiệu quả kinh tế - xã hội và phải cụ thể hóa các mục tiêu trên vào kế hoạch đầu tư trung hạng 03 năm 2013-2015 và các giai đoạn tiếp theo sao cho các mục tiêu đó phải cân đối với nguồn lực và có thể huy động được nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. B. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2013-2015 Từ kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 03 năm 2013-2015 Chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ t ầ ng kinh tế x ã hội t ỉ nh An Giang giai đoạn 2011 -2015, như sau: 1. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2015 1. Nhiệm v ụ chung của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cần tập trung rà soát các quy hoạch ngành, về chính sách và xem xét các chính sách của Trung ươ ng cần thay đ ổi bổ sung cho phù hợp địa ph ương Theo Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhu cầu vốn đầu tư sau rà soát v ẫn còn quá lớn so với khả năng huy động của T ỉ nh, nên xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho giai đoạn 2013 - 2015 từng Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành, như sau: - Đối công trình đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cần ưu tiên cân đối 02 nhóm: Danh mục ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành 2013 -2015, danh mục dự án có chủ trương đầu tư, nhưng phải sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư. - Danh mục dự án đầu tư B O T, BT, PPP và Danh mục dự án do doanh nghiệp đầu tư đề nghị từng Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ động t ì m đối tác đầu tư. 2. Nhiệm vụ trọng tâm các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2013-2015 2.1. Đối hạ tầng giao thông vận tải Giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (kể cả quan hệ với các Bộ, ngành Trung ương liên quan) thực hiện các nhiệm vụ sau: - Hệ thống giao thông Trung ương đầu tư đầu tư trên địa bàn: đẩy mạnh quan hệ với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai đầu tư hoàn thành các dự án kèm theo chương trình, để hình thành được trục giao thông Đông Tây vùng đồng b ằ ng sông Cửu Long đ ể tạo điều kiện giao thông thuận tiện trong vùng và phát triển ra các nước khu vực. - Các tuy ế n đường t ỉ nh: cần tập trung nguồn lực đầu tư để hoàn thành các tuyến đường t ỉ nh có kế hoạch triển khai và có kế hoạch phân bổ nguồn lực hợp lý để tập trung đầu tư những tuyến hoàn thành trong năm 2014 và những tuyến hoàn thành năm 2015. - Các tuyến đường huyện, đường xã, sử dụng ngân sách cấp huyện h ằ ng năm (không đ ể t ì nh trạng gây nợ đọng) và huy động các nguồn lực hợp pháp khác của địa phương đ ể tổ chức thực hiện. Riên g các tu y ến đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã chưa có đường ô tô, t ỉ nh sẽ tiếp tục tranh thủ với Bộ, ngành Trung ương xin hỗ tr ợ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020. 2.2. Đối v ớ i hạ tầng công ngh i ệp cung cấp điện, nước a) Hạ tầng công nghiệp và kinh tế cửa khẩu - Giao Ban Quản lý khu kinh tế, hoàn thành đầu tư Khu công nghiệp B ì nh Hòa, đ ồ ng thời làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tranh th ủ nguồn vốn từ ngân sách trung ương đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu. - Giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành ph ố đầu tư các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 theo quy định, trong đó ưu tiên các danh mục hoàn thành trong, giai đoạn 2013 - 2015 và xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước 17 xã nông thôn mới theo lộ trình và thứ tự ưu tiên. b) Hạ tầng cung cấp điện Giao Sở Công thương, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực An G iang thực hiện theo Chương trình số 11-CTr/TU của T ỉ nh ủy, xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng cung cấp điện, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. c) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế trên cơ sở các khu kinh tế, khu công nghiệp đã và đang xây dựng để có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đ ề án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị đến năm 2020. 2.3. Đối với hạ tầng nông nghiệp - thủy lợi ứng phó với biến đ ổ i khí hậu Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện các nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch triển khai của giai đoạn 2013 - 2015 tập trung đầu tư các công trình phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, những công tr ì nh dự kiến hoàn thành 2013 - 2015 phù hợp khả năng cân đối ngân sách (danh mục k è m theo kế hoạch). - Xây dựng quy hoạch c á c vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các huyện, thị xã, thành phố, trong đó cần kết hợp với quy hoạch cánh đồng mẫu lớn và quy hoạch th ủ y lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp An Giang đến năm 2020. - Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 03 năm các công trình nạo vét kênh, gia cố đê, xây dựng cống đập, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện. 2.4. Đối với hạ tầng thông tin Giao Sở Thông tin Truyền thông, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: - Hoàn thành Dự án Trung tâm dữ liệu t ỉ nh, nâng cấp hạ tầng mạng và an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước, ti ế n tới đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết hợp phần mềm một cửa tại các Sở, ngành trong giai đoạn thích hợp. - Tăng cường đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh trang thiết bị truyền thanh cho đài truyền thanh cấp huyện, xã theo lộ trình. 2.5. Đố i v ới hạ tầng khoa học và công nghệ Giao Sở Khoa học và Công nghệ, tập trung thực hiện như sau: Khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư hoàn thành các hạng mục chính Trung tâm Công nghệ sinh học trong giai đoạn 2013 - 2015 và Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để nơi đây là nơi học tập nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ và công nghệ cao vào nông nghiệp. 2.6. Đố i với hạ tầng tà i nguyên - môi trường - công cộng Giao Sở Tài nguy ê n - Môi trư ờ ng, thực hiện như sau: - Trong giai đoạn, ưu tiên đầu tư các dự án thuộc nhóm danh mục ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành 2013 - 2015 và dự án đã có chủ trương đầu tư (danh mục kèm theo kế hoạch). - Tiếp tục chủ động tìm đối tác đầu tư các đề án, dự án đ ã phê duyệt, tranh thủ hỗ trợ vốn từ Trung ương cũng như các nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài. 2.7. Đố i với hạ tầng thương mạ i Giao Sở Công thương, thực hiện các nhiệm vụ sau: - Tập trung vào phát triển th ươn g mại - dịch vụ - du lịch gắn với kinh tế biên giới, trọng tâm của phát triển thương mại - dịch vụ, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác phát triển mạnh thương mại biên giới thông qua hoạt động khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới (tranh thủ hỗ trợ vốn đầu tư 18 chợ biên giới, chợ cửa khẩu theo Quyết định số 6077/QĐ-BCT ngày 15/10/2012 của Bộ Công thương). - Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông xây dựng đề án đầu tư phát triển hệ thống thương mại điện tử, trên cơ sở thí điểm những doanh nghiệp tiềm năng của tỉnh, sau đó hỗ trợ và nhân rộng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2.8. Đ ố i với hạ tầng đô thị Giao Sở Xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ sau: - Có kế hoạch cụ thể để định hướng phát triển đô thị theo Chương trình hành động số 11-CTr/T U của Tỉnh ủy, trong đó c ầ n ưu tiên đầu tư “ Dự án đầu tư nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên” và xây dựng Đề án huy động vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình nâng cấp phát triển đô thị phải sử dụng hiệu quả, hợp lý quỹ đất đô thị hiện hữu, giữ gìn quỹ đất nông nghiệp nhằm bảo đảm chiến lược an ninh lương thực quốc gia. 2.8. Đố i với hạ tầng g i áo dục và đào tạo a) Giao Sở giáo dục và đào tạo, thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục đầu tư hoàn thành 90% các trường THPT chuyển tiếp, tiếp tục đầu tư mua sắm các trang thiết bị cho các trường đã đầu tư hoàn ch ỉ nh phần xây lắp và triển khai thi công các điểm trường THPT thực hiện mới. Tiếp tục tập trung thực hiện h o àn thành danh mục đầu tư năm 2010 thuộc Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2020 và ưu tiên đầu tư các điểm trường thuộc 17 xã điểm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Lập danh mục đầu tư để đề nghị các Bộ ngành trung ương hỗ trợ Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà c ô ng vụ giáo viên giai đoạn 2013 - 2015 và lộ trình đến n ă m 2020. b) Giao S ở Lao động Thương binh Xã hội, trên cơ sở các trường nghề đã đầu tư lựa chọn các trường phù hợp tiêu chí để đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa vào danh mục Đ ề án 40 trường dạy nghề chất lượng cao đến năm 2020, để được tiếp tục hỗ trợ đầu tư. c) Giao Trường Đại học A n Giang, hoàn chỉnh trang thiết bị Trường Đại học An Giang giai đoạn 2015 - 2020, đáp ứng nhu cầ u đào tạo theo hướng chuẩn hóa, đồng thời phối hợp Sở Y tế tiến tới thành lập Khoa y tại trường. d) Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các Sở, Ngành liên quan, hoàn thành dự án nhà ở sinh viên cụm Bắc Long Xuyên; tranh thủ các nguồn vốn, phấn đấu triển khai dự án nhà ở sinh viên cụm Tây thành phố Long Xuyên, nhằm đảm bảo nhu cầu về ký t ú c xá cho sinh viên. 2.9. Đối với hạ tầng y tế Giao Sở Y tế, thực hiện những vấn đề sau: - Hoàn th à nh Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh (điểm mới), ưu tiên đầu tư các dự án thuộc nhóm danh mục ưu tiên b ố trí vốn đầu tư hoàn thành 2013-2015 và trạm y tế xã thuộc 17 xã điểm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiến tới đầu tư các thiết bị kỹ thuật từ thấp đến cao, bảo đảm tính liên tục về cấp độ chuyên môn và đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hạ tầng trong lĩnh vực y tế. 2.10. Đối với hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch Giao Sở Văn hóa Thể thao và D u lịch thực hiện nhiệm vụ sau: - Tập trung đầu tư các công trình hóa phục vụ đại hội thể dục thể thao năm 2018, danh mục ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành 2013 - 2015 và dự án đã có chủ trương đầu tư (danh mục kèm theo kế hoạch). 2.11. Hạ tầng lao động, thương binh và xã hội Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội , trong giai đoạn, ưu tiên đầu tư các dự án thuộc nhóm danh mục ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành 2013-2015 và dự án đã có chủ trương đầu tư (danh mục kèm theo k ế hoạch) 2.12. Hạ tầng quốc phòng - a n ninh Giao Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh, trong giai đoạn, ưu tiên đầu tư các dự án thuộc nhóm danh mục ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành 2013 - 2015 và dự án đã có chủ trương đầu tư (danh mục kèm the o kế hoạch). 2.13. Hạ tầng trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể Danh m ụ c ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành 2013 - 2015 và dự án đã có ch ủ trương đầu tư (danh mục k è m theo kế hoạch) và trụ sở xã thuộc 17 xã điểm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2013-2015 Trên cơ sở mục tiêu Chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, Chương trình hành động số 1 1 -CTr/TU của T ỉ nh ủ y, ngoài những nhiệm vụ chủ yếu được phân công thực hiện nêu trên, đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai chi tiết, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của kế hoạch theo bảng phân công sau: TT Nhiệm vụ Cơ quan ch ủ trì thực hiện Cơ quan phối hợp Sản phẩm Th ờ i gian thực hiện A Nhiệm vụ ch u ng I Công tác điều hành và tuyên truyền thực hiện Chương trình hàng năm 1 Tổ chức thông tin, tuyên truy ề n phổ biến rộng rãi kế hoạch đến các tổ ch ứ c, cơ quan trong toàn tỉnh S ở TTTT Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông tin, tuyên truyền 2013-2015 II Kế hoạch chung của Sở, ban, ngành và huyện, thị x ã , thành phố 1 Căn cứ Kế hoạch được Ủy ban nhân dân t ỉ nh phê d u yệt, các Sở, Ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cho giai đoạn 2013-2015 và năm 2013 theo nhiệm vụ được phân c ô ng và xem xét t ì nh h ì nh thực t ế triển khai để có đ i ều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Các Sở, ngành v à UBND các huyện, thị xã, thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch xây dựng bám sát các nhóm dự án theo biểu đính kèm, s ắ p xếp thứ tự ưu tiên triển khai thực h i ện chương trình gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư Chậm nhất 8/2013 2 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2013, trên cơ sở ưu ti ê n bố trí vốn đầu tư các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2013 chưa b ố trí đủ vốn và các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2013-2015 có trong Quyết định số 2461/Q Đ -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, không đ ể xảy ra nợ đọng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Các Sở B an, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Kế hoạch Chậm nhất 8/2013 3 Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện 03 năm các công trình nạo vét kênh, gia cố đê, xây dựng c ố ng đập, ph á t triển đường giao thông nông thôn, tr ạm bơm điện, sử dụng từ ngu ồ n thủy lợi ph í tạo nguồn h à ng n ă m và vay tín d ụng ưu đãi. Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Dự toán kinh phí đầu tư 03 năm 2013- 2015 Chậm nhất 8/2013 4 Tổ chức vận hành, triển khai có hiệu quả Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh Sở Tài ch ín h Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành ph ố B an hành chính sách hỗ trợ vốn đầu tư đ ể các nhà đầu tư tiếp cận được vốn 2013-2015 5 Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 03 năm các công tr ì nh nạo vét kênh, gia c ố đê, xây dựng cống đập, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện, để thực hiện theo mô h ì nh "cánh đồng lớn", sử dụng từ nguồn thủy lợi ph í tạo nguồn hàng năm v à vay tín dụng ưu đãi, ph ù hợp với Quyết định số 1320/QĐ-UBND và trên t i nh th ầ n thông báo kết luận 293/TB-VPCP ngày 14 tháng 8 năm 2012 của VP Chính phủ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn K ế hoạch triển khai thực hiện Chậm nhất 8/2013 6 Rà soát điều chỉnh b ổ sung mới các dự án quan trọng của ngành và địa phương để tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, l ựa chọn danh m ụ c và lập đề cương dự án kêu gọi đầu tư theo hình th ứ c BOT, BTO, BT, PPP theo Quyết định số 308/QĐ-UBND . Sở Kế hoạch và Đầu tư Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố QĐ điều chỉnh bổ sung danh mục Chậm nhất quý 3, 4 7 Các Sở, ban, ngành, U B ND huyện, thị xã, thành phố, rà soát các dự án có trong kế hoạch triển khai thực hiện có tiến độ triển khai thực hiện nhanh vượt với mức vốn thông báo (ưu tiên những dự án sử dụng nguồn v ố n trái phiếu Chính phủ và hỗ trợ có mục tiêu) đăng ký tạm ứng ngân s á ch 2014, theo hướng dẫn Bộ kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu t ư + Sở Tài chính Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố Danh mục đang ký Chậm nhất 8/2013 Các huyện, thị xã, thành phố, xác định danh mục đ ầ u tư các công trình kế c ấ u hạ tầng thuộc phạm vi cân đ ố i ngân sách huyện, thị x ã , thành phố, trong đó ưu ti ê n đầu tư cứng hóa mặt l ộ giao thông nông thôn quan trọng đ ấ u n ố i tỉnh lộ phục vụ vận chuyển lương thực, trong khả n ă ng cân đ ố i ngân sách c ấ p huyện quản lý, đồng thời xác định lại kh ố i lượng nợ xây dựng cơ bản (nếu có), để có kế hoạch trả nợ theo quy định. Các huyện, thị xã, thành phố Sở K ế hoạch và Đ ầ u tư, Sở Tài chính Kế hoạch đ ầ u tư xây dựng thuộc ngân sách huyện quản lý Chậm nhất 8/2013 B Nhiệm v ụ cụ th ể từng l ĩ nh vực I Hạ tầng giao th ô ng 1 Tiến hành rà soát lại các quyết định Th ủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch đầu tư nhưng chưa được triển khai đầu tư theo lộ trình hoặc c ó trong kế hoạch đầu tư nh ư ng chưa được triển khai thực hiện v à đang triển khai nhưng chưa đảm bảo nguồn v ố n, kiến nghị B ộ ngành Trung ương tập trung v ố n đầu tư. Sở Giao thông Vận tải S ở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND huyện, thị xã, thành phố 2013-2015 2 Các tuy ế n đường chức năng, liên kết nội vùng theo Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg , giao Sở Giao thông Vận tải hoàn chỉnh thủ tục đ ầ u tư làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương đề nghị nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu để triển khai sau 2015. Sở Giao thông Vận tải Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND huyện, thị x ã , thành phố Dự án ph ê duyệt, kết quả làm việc Hoàn chỉnh hồ sơ giai đoạn 2013- 2015, triển khai đầu tư 2015-2030 3 Ti ế p tục đề nghị Bộ ngành trung ương đ ể đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh các tuy ế n đường t ỉ nh: 942, 943, 944, 948, 952, 954, 955A, 955B, 957 và tuy ế n Tri Tôn - Vàm Rầy và tuyến 941 thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB5) Sở Giao thông Vận tải Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND huyện, thị x ã , thành phố Kết quả làm việc Thời gian thực hiện, trước các kỳ họp Quốc hội 4 Đối với các công trình đường thủy nội địa Trung ương đầu tư trên địa bàn như nạo vét kết hợp đê bao ngăn lũ, các tuy ế n trục chính đảm bảo cho tàu có tải trọng 500 - 2000 DWT lưu thông đến các c ả ng thủy nội địa và giao thương với Campuchia, kiến nghị trung ương sớm hoàn thành, đ ể t ỉ nh c ó kế hoạch triển khai các dự án nạo vét đấu nối. Sở Giao thông Vận tải Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, th à nh phố 2013-2015 và t ầ m nhìn đến 2020 5 Trên cơ sở nhu cầu đ ầ u tư các dự án trong giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chuyển đổi hình thức đầu tư một số dự án có khả n ă ng thu hồi v ố n, theo hướng dẫn Bộ kế hoạch và Đầu tư Sở K ế hoạch và Đầu t ư , Sở Giao thông Vận tải UBND huyện, thị xã, thành phố 2013-2015 và tầm nh ì n đến 2020 6 Trên cơ Sở danh mục đã được Ủ y ban nhân dân tỉnh phê duyệt kêu gọ i đầu tư và danh mục được chuyển đổi h ì nh thức đ ầ u tư cần tham mưu Ủy ban nh â n dân tỉnh cơ chế, ch í nh sách đầ u tư phát triển đối với các loại giao thông và những công trình giao thông chủ yếu theo các hình thức BOT, BT và PPP. Sở Giao thông vận tải Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các UBND các huyện, th ị x ã , thành phố 2013-2015 và tầm nhìn đến 2020 7 C ấp huyện xem xét các tuy ế n đường huyện, đường xã có t í nh chất qu a n trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng ngân sách cấp huyện hằng năm v à huy động các nguồn lực hợp phát khác của địa phương để tổ chức thực hiện. UBND huyện, thị x ã , thành phố Sở Giao thông Vận tải, S ở T ài chính Kế hoạch Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng 8 Tập trung triển khai đ ầ u tư nâng cấp các tuyến đường tỉnh đã được giao kế hoạch v ố n Sở Giao thông Vận tải Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng 9 Triển khai thi công cầu Tân An, ĐT.957 UBND thị xã Tân Châu và UBND huyện An Ph ú Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; S ở Giao thông Vận tải Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 h ằ ng tháng 10 Ti ế p tục triển khai 05 tuy ế n đường huyện và 01 cầu được t ỉ nh hỗ trợ năm 2013 thực h i ện hoàn thành 2013 UBND các huyện: Phú Tân, An Phú, Châu Phú, Chợ Mới và thị xã Châu Đốc, thị xã Tân Châu Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở T à i chính; Sở Giao th ô ng Vận tải Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng 11 Sở Giao thông Vận tải chủ độn g tìm đối tác đ ầ u tư Tuyến tránh thị trấn Cái D ầ u Sở Giao thông Vận tải Sở K ế hoạch và Đầu tư và Trung tâm xúc tiến đầu tư Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng quý 12 Hoàn thành lập dự án sân bay An Giang, để làm cơ sở mời gọ i đầu tư Sở Giao thông Vận tải Sở Kế hoạch và Đầu tư M ờ i gọi đầu tư Báo cáo kết quả cu ố i năm 2013 II Công nghiệp - Điện - Nước 1 Ban Quản lý dự án xây dựng kế hoạch đầu tư KKT làm v i ệc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tranh thủ ngu ồ n v ố n từ ngân sách trung ương đầu tư phát triển hệ th ố ng kết cấu hạ tầng các KKT cửa khẩu, đ ể nh ằ m phát huy nhanh hiệu quả hoạt động của các KKT cửa khẩu. Ban Quản lý Khu kinh t ế Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư , Sở Tài chính Kết quả làm việc Thời gian thực hiện, giai đoạn 2013-2015 2 Sở Công thương cơ quan qu ả n lý chuyên ngành về công thương chủ động kêu gọi đầu tư các dự án (Danh mục dự án do doanh nghiệp đầu tư kèm theo kế hoạch) trong các chương trình x ú c tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản: Sở Công thương Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai 2013-2015 3 Ủ y ban nhân dân hu y ện, thị, thành đầu tư các cụm c ô ng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2012-2015 theo quy định, trong đó ưu tiên các danh mục h o àn thành trong giai đoạn 2013-2015 UBND huyện, thị xã, thành phố Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Kết quả thực hiện 2013-2015 4 Tiếp tục hoàn ch ỉ nh cơ sở hạ tầng còn lại chưa thực hiện hoàn th à nh năm 2012 của các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để kêu gọi đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo hằng tháng t ì nh h ì nh t riể n khai. Định kỳ báo cáo ngày 20 h ằ ng tháng 5 Tiếp tục triển khai Chương trình cấp nước và vệ sinh nông th ô n và công trình cấp nước tập trung và phát triển hệ thống điện cho 17 xã điểm nông thôn mới đến năm 2015 Trung tâm NSVSMTNT và đơn vị có liên quan (17 x ã NTM) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND huyện, thị, th à nh Kế hoạch triển khai thực hiện Định kỳ báo cáo ngày 20 h ằ ng tháng 6 Sở Công thương kiểm tra, giám sát, việc xây dựng kế hoạch và yêu cầu điều chỉnh cho ph ù hợp đối với kế hoạch đầu tư hạ tầng điện theo quy hoạch đ ể đảm bảo điện phục vụ sản xuất sinh hoạt như: Đường dây 220kV, Đường dây 110 kV; Xây mới trạm biến áp, thay thế máy bi ế n áp, việc đầu tư cần t í nh toán phục vụ các trạm bơm điện Sở Công thương Công ty Điện lực An Giang Kết quả thực hiện Báo cáo ngày 15/12 năm III Đối với hạ tầng nông nghiệp - thủy lợi ứng phó với bi ế n đ ổ i kh í hậu 1 Xây dựng đề án đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng thủy lợ i và ứng phó với biến đổi kh í hậu đến năm 2020. S ở NNPTNT Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố 2013-2015 2 Xây dựng đ ề án đ ầ u tư các công trình kiểm soát lũ, ngăn m ặ n, tiêu úng trên và các công trình để điều tiết, ki ể m soát lũ đảm bảo t iê u nước cho các đô thị để huy động nguồn v ố n đầu tư (ODA, hỗ trợ mục tiêu từ ngân s á ch TW , ngân sách tỉnh...). S ở NNPTNT Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố 2013-2015 3 Tập trung đ ầ u tư thực hiện dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Tiền, sông Hậu kết hợp tái định cư các khu dân cư trong v ù ng có ng u y cơ sạt lở. S ở NNPTNT Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, th à nh ph ố 2013-2015 4 Triển khai đ ầ u tư hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản và các dự án thủy lợi vụ sản xuất nông nghiệp đ ố i phó với tình hình biến đổi kh í hậu như hiện nay S ở NNPTNT Các Sở, ngành và UBND huyện, thị x ã , thành phố 2012-2020 5 Xây dựng k ế hoạch trung hạn 03 năm 2013- 2015 nạo vét các công trình kênh mương, gia cố đê, xây dựng vùng bao và định hướng các năm tiếp theo, từ ngu ồ n vốn bù thủy lợi ph í t ạ o ngu ồ n vay k i ên c ố hóa kênh mương …. Sở NNPTNT Các Sở, ngành và UBND huyện, thị x ã , thành phố 2013-2015 6 Xây dựng quy hoạch các v ù ng sản xuất nông nghiệp ứng dụng c ô ng nghệ cao ở các huyện, thị x ã , thành phố, trong đó cần kết hợp với quy hoạch c á nh đ ồ ng mẫu lớn và quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp An Giang đến năm 2020 Sở NNPTNT Sở Khoa học v à Công nghệ và Ủy ban nhân d â n huyện, thị xã, thành phố Ban hành quyết định 2013-2015 7 Tiếp tục ho à n chỉnh xây dựng các trung tâm sản xuất giống Sở NNPTNT Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Bá o cáo kết quả triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng 8 Tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thành các c ô ng trình phòng ch ố ng sạt l ở bờ sông Sở NNPTNT Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Bá o cáo kết quả triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng 9 Tiếp tục triển khai thực h i ện dự án: bảo vệ và phát triển rừng, Trồng c â y bảo vệ đê bao sản xuất 03 vụ, Trạm Bảo vệ TV- Khuy ế n nông - Thú y. Sở NNPTNT Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Bá o cáo kết quả triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng 10 Tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển nông th ô n vùng Bắc Vàm Nao Sở NNPTNT Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Kế hoạch triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng 11 Mô hình hồ ch ứ a nước vùng khô hạn phục vụ nước sinh hoạt cho dân cư vùng huyện Tr i Tôn Sở NNPTNT Sở TNMT, Sở KHĐT, Sở TC, UBND các huyện TT, TB Bá o cáo kết quả triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng 12 Tiếp tục đầu tư hệ thống trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2013. Sở NNPTNT ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch triển khai Định kỳ báo cáo ngày 20 hằng tháng IV Hạ tầng thông tin - truyền thông 1 Xây dựng Đề án đầu tư hạ tầng công nghệ th ô ng tin trong giáo dục để phục vụ ch o c ô ng tác dạy và học của giáo viên và học sinh các trường, sử dụng từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia h ằ ng năm để thực hiện và huy động các nguồn v ố n hợp pháp để đầu tư. Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Thông tin Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Kế hoạch triển khai 2013-2015 2 Tiến hành khảo sát tổng thể các cơ sở y t ế , đ ể xây dựng hệ thống mạng WAN từ các Bệnh viện, Trung tâm y tế đến Trung tâm tin học – S ở Thông tin và Truyền thông (Trung t â m dữ liệu) nhằm tích hợp tạo CSDL Bệnh án điện tử của tỉnh, trên cơ sở nghiên cứu công tác ứng dụng Công nghệ thông của Bộ Y tế (nếu có). Sở Y tế Sở Thông tin Truyền thông K ế hoạch triển khai 2013-2015 3 Dự án xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết hợp phần mềm quản l ý một c ử a tại các s ở ngành tỉnh, phân k ỳ đầu tư hợp l ý phù hợp khả năng cân đối vốn. Các Sở, ngành li ê n quan Sở Thông tin Truyền thông, S ở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Kế hoạch triển khai 2013-2015 4 Tiếp tục triển khai đầu tư đầu tư ứ ng dụng CNTT tại các Sở Ban, Ngành có trong k ế hoạch năm 2013. Các Sở, ngành liên quan Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 h ằ ng tháng 5 Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cấp hệ th ố ng truyền thanh các xã theo lộ trình. Sở Thông tin Truyền thông Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 h ằ ng tháng 6 Triển khai hoàn thành DAĐT quản lý, theo d õ i kết quả GQ đ ơ n thư khiếu nại và t ố cáo của công dân, để cung cấp các v ă n b ả n chỉ đạo điều hành, thủ tục hà nh chính, dịch vụ c ô ng trực tuyến và tra cứu t ì nh trạng hồ sơ của người dân và do a nh nghiệp Văn phòng UBND tỉnh Sở Thông tin Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có l iên quan B áo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 h ằ ng tháng 7 Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Trung tâm dữ liệu tỉnh An Giang và Dự án nâng c ấ p hạ tầng mạng và an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT của các CQNN. Sở Thông t i n Truyền thông Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan B áo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 hằng tháng 8 Hoàn chỉnh hạ tầng cũng như chuẩn bị các điều kiệ n nhằm tăng cường các cuộc họp cấp tỉnh và cấp huyện b ằ ng h ọ p trực tuyến. Sở Thông tin Truyền thông Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố B áo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 hằng tháng 9 Hoàn th à nh lập dự án xây dựng các cơ s ở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành g ắ n với phần mềm một cửa Sở Thông tin Truyền thông Các Sở, ban, ngành, U BND huyện, thị xã, thành phố Quyết định phê duyệt Trước 30/10/2013 10 Xây dựng triển khai thí điểm Đề án ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tích c ự c cho việc trao đổi văn bản điện tử Sở Thông tin Truyền thông Các Sở Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố B áo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 hằng tháng 11 Tiếp tục bố trí vốn đầu tư Đài PTTH: Trung tâm kỹ thuật PTTH và triển khai thực hiện đầu t ư xe truyền h ì nh lưu động HD - 5 Camera Đài phát th a nh truyền hình AG Sở Thông tin Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính B áo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 hằng tháng V Hạ tầng khoa học và công nghệ 1 Tập trung triển khai ứng dụng ti ế n bộ khoa học và công nghệ thuộc các l ĩn h vực c ô ng nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và ch ế biến nông, thủy sản, nh ấ t là các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với đ i ều kiện bi ế n đổi khí hậu ở An Giang. S ở KH&CN Các Sở, ngành và UBND huyện, thị x ã , thành phố Kế hoạch triển khai 2013-2015 2 Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình nông nghiệp ứ ng dụng công nghệ cao theo kế hoạch đã được UBND tỉnh ph ê duyệt Sở Khoa học và Công nghệ Các Sở, ban, ngành, U BND huyện, thị x ã , thành phố Kế hoạch triển khai, kết quả triển khai 2013-2015 2 Triển khai đầu tư Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh AG, Khu huấn luyện KT SX giống, nuôi cá nước ngọt, đ ồ ng thời tranh thủ hỗ trợ trung ương đầu tư Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh AG theo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao theo Quyết định số: 1895/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2 0 12. Sở Khoa học và Công nghệ Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố Kết quả triển khai B áo cáo định kỳ ngày 20 h ằ ng tháng 4 Triển khai thực hiện Dự án tăng cường máy m ó c thiết bị Trạm Quan trắc môi trường vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Trung tâm QT&KTTN MT Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan Báo cáo k ế t quả triển khai Định kỳ ngày 20 h ằ ng tháng 5 Triển khai thực hiện Trại th ự c nghiệm Khoa học Công nghệ (giai đoạn 2) Trung t â m UDTB KHCN Các Sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 hằng tháng 6 Phát triển cây dược liệu qu í vùng bảy núi tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đề nghị Bộ Khoa học và C ô ng nghệ hỗ trợ kinh phí để thực hiện phát triển cây d ược liệu tại 02 huyện Tr i Tôn, Tịnh Biên từ nguồn kinh phí Chương trình Nông thôn M i ền núi và đồng thời t ì m nguồn lực đầu tư theo t i nh thần Nghị quyết số 09-NQ/T U . Sở Khoa học và Công nghệ Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố K ế t quả triển khai Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng VI Hạ tầng tài nguyên - m ô i trường - c ô ng cộng 1 Xây dựng sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác, khu liên hợp xử lý ch ấ t thải r ắ n và các dự án ứng phó với b i ến đổi khí hậu, đồng thời trong Chương trình B ảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015, cần ch ú trọng đầu tư, nhân rộng xây dựng mô h ì nh xử lý rác thải tại khu vực n ô ng thôn đ ang tri ể n khai thực hiện đầu tư tại các khu c ô ng nghiệp, khu đô thị, các huyện và dân cư, kh i triển khai hoàn thành sẽ ngăn chặn, xử lý kịp thời gây ô nhiễm môi trư ờ ng. Sở Tài nguyên và Môi trường Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố Kế hoạch và kết quả triển khai 2013-2015 2 Hệ thốn g thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc, Long Xuyên Công ty điện nước Các Sở, ban, ngành, UBND thị xã, th à nh phố có liên quan Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 hằng tháng 3 Chủ động mời gọi đầu tư tư vốn ODA và các nguồn v ố n khác như: - Nhà máy xử lý rác huyện An Phú UBND huyện An Ph ú Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, các Sở, ban, ngành, liên quan Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 h ằ ng tháng - Khu liên hợp xử lý chất thải r ắ n thành phố Long Xuyên đặt tại xã Bình Hòa - Châu Thành UBND thành phố Long Xuyên - Đối với Nhà máy xử lý rác liên huyện Phú Tân - thị xã Tân Châu - UBND huyện Phủ Tân VII Hạ tầng thương mại 1 T iếp tục đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập và chính sách ưu đãi đối với chợ trong khu kinh tế cửa khẩu vào Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Sở Công thương Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị x ã , th à nh phố Báo cáo kết quả làm việc Định kỳ ngày 20 h ằ ng quý 2 Sở Công thương tiếp tục quan hệ với Bộ Công thương để triển khai đầu tư các chợ khu vực biên giới (đầu tư 18 chợ biên giới, chợ cửa khẩu theo Quyết định số: 6077/QĐ-BCT ngày 15/10/2012) Sở C ô ng thương Các Sở, ngành và UBND huyện, thị x ã , thành phố Kết quả làm việc 2013-2015 3 Đề xuất, ki ế n nghị, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành l i ên q u an đàm phán với Campuchia thực hiện mô h ì nh “một cửa - một điểm dừng" tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Bi ên, nh ằ m tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, thời gian cho doanh nghiệp hai nước trong quan hệ mua bán, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai nước ph át triển nhanh hơn nữa trong thời gian tới Sở Công thương Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, có liê n quan Báo cáo kết quả làm việc Báo cáo năm (15/12) VIII Hạ tầng phát triển đô th ị 1 X â y dựng kế hoạch cụ thể để nâng cấp đ ô thị theo lộ tr ì nh, trong đó cần ưu tiên đầu tư “ Dự án đ ầ u tư nâng c ấ p đ ô thị thành phố Long Xuyên ” từ đó xây dựng Đề án huy động vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, đ i làm việc B ộ Xây dựng, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, c ó li ên quan 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 2 Xây dựng đề án huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu qu ả Đ ề án phát triển nhà ở cho người có thu nhập th ấ p tại khu vực đô thị giai đoạn 2009 - 2015; Ư u tiên tr iển khai các dự án Nhà ở xã hội (Bắc Nguyễn Thái Học, Khu tây Đại học, Khu bắc Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Hòa), Tp.Long Xuyên Sở Xây dựng Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị x ã , có li ên quan Báo cáo kết qu ả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng IX Hạ tầng Giáo dục - Đào tạo – D ạ y nghề 1 Hoàn thành công trình trường Đại học An Giang và đồng thời làm việc các B ộ ngành trung ương tranh thủ nguồn vốn đ ầu t ư trang thiết bị mới 78 phòng học thí nghiệm th ự c hành, để đáp ứng nhu cầu đào tạo theo hướng chuẩn h ó a và hiện đại, nâng cao ch ấ t lượng đ à o tạo. Trường ĐH An Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai dự án và kết quả làm việc 2013-2015, nh ì n đến năm 2020 2 Triển khai dự án Nhà ở sinh viên cụm trường b ắ c TP. Long Xuyên; phấn đ ấ u triển khai Nhà ở sinh viên cụm Tây Long X u yên đ ể đảm bảo đến năm 2020 đáp ứng được 60% nhu cầu nhà ở ch o sinh viên. Sở Xây dựng Các Sở, ng à nh và UBND huyện, thị xã, thành phố Báo cáo kết quả triển khai dự án 2013-2015 3 Tiếp t ụ c đầu tư dự án Trường Cao đẳng nghề tỉnh (kể cả các dự án nghề đầu tư thiết bị nghề) Trường Cao đ ẳng nghề Sở K ế hoạch và Đầu tư , Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 4 Ti ế p tục việc triển khai. Đ ề án trường trung học phổ thông Chuyên; Triển khai thực hiện đ ầ u tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú theo Đ ề án của trung ương. Sở Giáo d ục và Đ à o tạo Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố Báo cáo kết quả triển khai dự án 2013-2015 5 Theo d õ i và đăng ký làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo v ề việc hỗ trợ vốn đầu tư Đề án kiên c ố hóa trường, l ớ p học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013 - 2015 v à lộ trình đến năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Báo cáo kết quả làm việc 2013-2015 6 Căn cứ Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/6/20 1 3 của Bộ Lao động - TBXH, t ỉ nh An Giang được chọn đầu tư 12 nghề trọng điểm ở 05 trường, đạt chuẩn ở 3 cấp độ (Qu ố c tế 02 nghề, khu vực 03 nghề, chuẩn quốc gia 07 nghề), các đơn vị liên quan tranh thủ Bộ ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư Sở Lao động Thương binh Xã hội Các Sở, ngành, Trường Cao đ ẳng Nghề và UBND huyện, thị xã, thành phố Báo cáo kết quả làm việc 2013-2015 7 Kết quả triển khai Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2020, xây dựng kế hoạch đầu tư mới cần ưu tiên đầu tư các điểm trường thuộc 1 7 xã điểm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới Sở Giáo dục và Đào tạo Các Sở, ngành v à UBND huyện, thị x ã , thành phố Quyết định phê duyệt danh mục đầu tư 2013-2015 8 Hoàn thành Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho gi á o viên giai đoạn 2008-2012 Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND huyện, thị xã, thành phố Báo cáo tổng kết chương trình. 2013 9 Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy và học Tiếng Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh gia i đoạn 2011-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, có li ê n quan Báo cáo tiến độ triển khai Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 10 Thực hiện theo QĐ số 102/QĐ-UBND ngày 18/01/2013, Sở kế hoạch và Đầu tư thực hiện: + Hướng dẫn theo dõi các TT DN-GDTX tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các TT dạy ngh ề cấp huyện còn đang d ở dang. + Ph ố i h ợ p các ngành tham mưu UBND tỉnh điều ch ỉ nh dự án hoặc lập dự án đầu tư các TT DN-GDTX hoặc lập dự án bổ sung các TT DN-GDTX và phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho TT DN-GDTX h ằ ng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Lao động Thương binh và x ã hộ i ; Sở Tài chính; Sở Nội vụ và UBND huyện liên quan. Kết quả thực hiện Chậm nhất 8/2013 11 Tập trung phân bổ nguồn lực đầu tư thuộc nh ó m danh mục ưu tiên b ố trí v ố n đầu tư hoàn thành 2013-2015 và s ắ p x ế p thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án thuộc nhóm danh mục có ch ủ trương đầu tư Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, có liên quan Sở K ế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Kết qu ả thực hiện Báo cáo định kỳ ngày 20 h ằ ng tháng 12 Triển khai Đề án củng c ố phát triển hệ th ố ng trường phổ thông Dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị x ã , có liên quan Kế hoạch triển khai; báo cáo tiến độ triển khai 2013-2015 13 Triển khai Đ ề án “phổ cập giáo dục mần non cho tr ẻ 5 tuổi tỉnh An Giang từ nay đến n ă m 2015 ”. Sở Giáo d ục và Đào tạo Các Sở, ban, ngành, U BND huyện, thị x ã , có liên quan K ế hoạch triển khai; báo cáo tiến độ triển khai 2013-2015 X Hạ tầng y tế: 1 Tăng cường đ ầ u tư, nâng cấp hệ thống bệnh viện t ỉ nh, hình thành các bệnh viện chuyên khoa, hoàn chỉnh mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đạ i và đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hạ tầng trong l ã nh vực y t ế . Sở Y tế Các S ở , ngành và UBND huyện, thị x ã , thành phố 2013-2020 2 Xây dựng đ ề án huy động v ố n cho đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng y tế (chủ yếu các th iế t bị kỹ thuật hiện đại..., để điều trị theo yêu cầu của bệnh nhân), để thực hiện kêu gọi đầu tư. Sở Y tế Sở KHĐT, Sở TC 2013-2015 3 Phát triển hạ t ầ ng y t ế là nhằm mục tiêu chiến lược bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y t ế , đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong y học, công tác dân số, k ế hoạch hóa gia đình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y t ế Các Sở, ngành và UBND huyện, thị x ã , thành phố 2013-2020 4 Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh đầu tư xây dựng các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, các trung tâm y t ế dự phòng, các phòng khám khu vực và các trạm y tế xã, phường, trong đó ưu tiên các trạm thuộc 17 xã điểm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Sở Y tế, UBND huyện, thị xã thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 5 Tiếp tục triển khai đầu tư Bệnh viện Đa khoa trung tâm AG (điểm mới); đồng thời cần đầu tư BV Đ KTTAG (Điểm cũ): CT phòng m ổ - khoa ph ẫ u thuật g â y mê h ồ i s ứ c; Mở rộng khoa dược; CT trại 10- khoa sản thành khoa sơ sinh, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, trong kh i bệnh viện điểm mới chưa hoàn thành BV ĐK TT A G Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 6 Tiếp t ụ c đầu tư hoàn thành Khu Tim mạch can thiệp - BV T i m mạch AG; Cải tạo mở rộng bệnh viện Mắt-TMH-RHM Sở Y tế; BV M ắ t TMH- RHM Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 7 Sắ p x ế p th ứ tự ưu tiên đ ầ u tư các dự án c ó chủ trương đầu tư đồng th ời , l ự a chọn những dự á n trọng điểm đ ể ho à n chỉnh thủ tục đầu tư triển khai đầu tư vào cuối giai đoạn 2013- 2015. Sở Y tế và UBND huyện, thị xã, thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Kế hoạch triển khai 2013-2015 8 Sở Y tế cần t ì m nguồn v ố n đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa trung tâm AG (điểm mới) và Bệnh viện Đa Khoa khu vực Châu Đốc S ở Y tế Các Sở, ngành liên quan Báo cáo k ế t quả 2013-2015 9 T ă ng cường đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y t ế , l ò đốt rác y t ế , ch ấ t thải y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế trên đị a bàn tỉnh Sở Y tế Sở, ngành liên quan và UBND huyện, th ị , thành Báo cáo kết quả 2013-2015 và tiếp tục sau năm 2020 XI Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch 1 Tiếp tục triển khai đầu tư có trọng đi ể m các công trình thể thao phục vụ Đại hội thể d ục thể thao tại t ỉ nh An Giang, nhằm phát triển phong trào thể d ục, thể thao th à nh tích cao, quần ch ú ng, nâng cao thể trạng, sức khỏe của người dân và tăng cường hưởng thụ văn hóa t i nh thần của người dân Sở V ă n hóa Thể thao và Du lịch Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, th à nh ph ố Kế hoạch triển khai 2013-2015 2 Tiếp tục đ ầ u tư hoàn thiện hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh, để thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu tham quan cho du khách trong và ngoài nước. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố Kế hoạch triển khai 2013-2015 3 Xây dựng kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển đ ồ ng bộ hạ t ầ ng phục vụ d u lịch tại các khu, điểm du lịch, di t í ch lịch sử của tỉnh để phát huy thế mạnh và khai thác có hiệu qu ả tiềm năng của m ỗ i địa phương các dự án thuộc nhóm danh mục dự án c ó doanh nghiệp đầu tư, nhà nước, vay đầu tư và danh mục dự án do doanh nghiệp đầu tư Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố K ế t quả hu y động vốn đ ầ u tư 2013-2015 4 Kế hoạch năm 2013 sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, tập trung đầu tư các dự án thuộc nhóm danh mục ưu tiên bố trí v ố n đầu tư hoàn thành 2013-2015 và danh mục dự án có chủ trương đầu tư, nhất là: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, T ỉ nh đoàn TNCSHCM và ủ y ban nhân dân các huyện, thị, thành liên quan Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và Sở Thông tin Truyền thông Báo cáo kết qu ả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 5 - Tập trung đầu tư các khu lưu niệm, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử của t ỉ nh, các nhà truyền thống, đền thờ, nhà bia tưởng niệm, nhà bảo tàng, nh à truyền thống, các làng nghề truyền thống, các nhà thiếu nh i , trung t â m hoạt động thanh thiếu niên. - C ần tập trung đầu tư các công trình phục vụ cho các hoạt động thi đấu thể thao và thể thao phong trào cấp huyện, t hị xã, thành phố; cấp tỉnh và cấp quốc gia, như: Nhà th i đấu th ể thao huyện, thị, thành và các h ồ bơi 200 ch ỗ tại thành phố Long Xuyên, 25 chỗ tại các huyện. 5 S ở Văn h ó a Thể thao và Du lịch trên cơ sở công trình văn hóa tiêu biểu được chọn xây dựng k ế hoạch triển khai thực hiện công trình kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 6 Triển khai thực hiện hoàn thành các dự án khu du lịch núi cấm: DA Đ ất chôn lấp rác KDL Núi Cấm Cty PT Du lịch AG Các Sở, ban, ngành, U BND huyện, thị xã, có liên quan Báo cáo kết quả triển khai Định kỳ ngày 20 hằng tháng 7 Tiếp tục triển khai thực hiện CSHT khu du lịch s ố 2 UBND huyện Thoại Sơn Các Sở, ban, ngành có liên quan Báo cáo k ế t quả triển khai Định kỳ ngày 20 hằng tháng XII Hạ tầng lao động, thương binh và x ã hội 1 Tiếp tục đầu tư những dự án có trong k ế hoạch dự kiến hoàn th à nh giai đoạn 2013 - 2015, nh ấ t là dự án Xây dựng nâng c ấ p phòng học, nhà làm việc Trung tâm Giới thiệu Việc làm An Giang. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Kế hoạch triển khai 2013-2015 2 Ti ế p tục triển khai thực hiện các ch í nh sách an sinh x ã hội (thực hiện ho à n thành dự án TT Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội t ỉ nh, Chi cục phòng chống t ệ nạn xã hội AG và các chương trình nh ư : Chương trình hỗ trợ hộ ngh è o về nhà ở theo Quyết định số 167, Chương trình Thực hiện Quyết định 74/2008/QĐ-TTg Sở Lao động, Thương b i nh và Xã hội, Sở Xây dựng Sở Kế hoạch v à Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã, thành phố Báo cáo kết quả triển khai Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 3 Triển khai thực hiện QĐ số 102/QĐ- U BND ngày 18/01/2013, theo chức năng nhiệm vụ phân công. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện, thị xã, thành phố Kế hoạch triển khai Báo cáo năm 2013 4 Triển khai đầu tư hoàn thành Bia lưu niệm địa điểm ra m ắ t MTDT giải phóng UBMTTQ t ỉ nh Sở Lao động, Thương b i nh và x ã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và UBND huyện Tri Tôn Báo cáo kết quả triển khai Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng XIII Hạ tầng an ninh - quốc ph ò ng 1 Lựa chọn một số địa điểm để triển khai trước các khu vực ph ò ng thủ của t ỉ nh, đ ồ ng thời hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công tr ì nh phòng thủ biên giới, các trạm k i ểm soát bi ể n khu vực biên giới, đường tuần tra biên giới và đường ra biên giới đ ể có kế hoạch đầu tư năm tiếp theo. Bộ Chỉ huy Qu â n sự t ỉ nh, c ô ng an t ỉ nh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố Kế hoạch triển khai 2013-2015 2 Sắ p xếp, l ự a chọn những dự án trọng điểm đ ể hoàn ch ỉ nh thủ tục đầu tư triển khai đầu tư vào cuối giai đoạn 2013-2015, các dự án thuộc nhóm Danh mục sẽ tiếp tục cân đ ố i đầu tư nếu còn nguồn, hoặc đề nghị chuyển sang giai đoạn sau 2013-2015. Bộ Chỉ huy Quân sự t ỉ nh, Công an t ỉ nh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Điên phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Kế hoạch triển khai 2013-2015 3 Triển khai dự án đồn BP cửa khẩu sông Tiền 925 (Vĩnh Xương) B ộ Chỉ huy Bộ đội B iê n phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 4 Cần hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công tr ì nh phòng thủ biên giới, các trạm kiểm soát khu vực biên giới để có kế hoạch đầu tư năm tiếp theo và các công trình qu â n sự phục vụ nhân dân Bộ Chỉ huy Quân sự t ỉ nh, Công an t ỉ nh, Độ Chỉ huy Đội đội Biên phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Quyết định phê duyệt dự án Chậm nh ấ t 30/10/2013 XIV Trụ sở l à m việc các cơ quan nhà n ướ c, đảng, đoàn th ể 1 Tiếp tục rà soát nhu cầu các vốn còn lại các Trụ sở cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã hiện đang tri ể n khai thực hiện và ưu tiên đầu tư các Trụ sở xã thuộc 17 x ã nông thôn mới. Các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Báo cáo kết quả triển khai. Báo cáo định kỳ ngày 20 hằng tháng 2 S ắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư Trụ sở cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay còn sử dụng tạm c ơ sở cũ, chưa đáp ứ ng yêu cầu, chưa bảo đảm đủ diện tích nơi làm việc theo quy định Các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, th à nh ph ố liên quan Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ K ế hoạch triển khai 2013-2015 XV Công tác kiểm tra, g i ám sát, xây dựng kế hoạch, t ổ chức hội nghị 1 Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công được UBND tỉnh ph ê duyệt, từng Sở ngành và UBND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch riêng để triển khai thực hiện gửi v ề Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp C á c Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, th à nh ph ố Sở Kế hoạch và Đ ầ u tư Kế hoạch triển khai các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Chậm nhất, sau 01 tuần kh i kế hoạch được ban hành 2 Tổ chức hội nghị mô hình triển khai dự án đầu tư theo h ì nh thức PPP Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, c ó liên quan Thảo luận trao đổi Thực hiện quý IV 3 Định kỳ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013, đ ề xuất nhiệm vụ năm 2014 và tổng kết chương trình cuối năm 2015 B an Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Các Sở, ban, ngành, UB ND huyện, thị xã, có liên quan Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo chương trình C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Sau khi kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố cần xây dựng kế hoạch riêng của từng ngành để triển khai thực hiện (kế hoạch triển khai bám sát vào mục tiêu còn lại chương trình chưa đạt được và danh mục đầu tư bám sát 05 nh ó m danh mục kèm theo kế hoạch triển khai và phải sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư) và gửi kế hoạch về Thường trực Ban chỉ đạo chương trình tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được phân công các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Đối với việc xây dựng các đề án và các quy hoạch phát triển ngành, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nếu có liên quan đến sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiện thì phải gửi đến cơ quan chuyên môn có ý kiến trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện các giải pháp thực hiện theo Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường ki ể m tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ hằng quý gửi báo cáo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tổng hợp bá o cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của ngành phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2013, kế hoạch trung hạn 2013-2015, hoạch định thời gian cụ thể để phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN