291/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 291/2019/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 1) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 291/2019/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LẬP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (LẦN 1) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số 388/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (lần 1), với những nội dung như sau: Dự kiến tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh là 25.177,4 tỷ đồng , với phương án phân bổ như sau: 1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 16.756 tỷ đồng. a) Vốn ngân sách tập trung: 6.456 tỷ đồng, gồm: cấp Tỉnh quản lý 3.828 tỷ đồng, cấp Huyện quản lý là 2.628 tỷ đồng. b) Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.000 tỷ đồng. c) Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 7.300 tỷ đồng. 2. Vốn ngân sách Trung ương (gồm vốn nước ngoài - ODA) và vốn trái phiếu Chính phủ: 8.421,4 tỷ đồng. a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu: 4.680,7 tỷ đồng. b) Vốn nước ngoài (ODA): 2.077,5 tỷ đồng. c) Vốn trái phiếu Chính phủ: 1.663,2 tỷ đồng. (Chi tiết Phụ lục 1, 2 - gửi đính kèm) Điều 2. Tổ chức thực hiện. - Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, làm cơ sở gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh theo quy định. - Đối với danh mục dự án đề nghị vốn hỗ trợ của Trung ương (nguồn vốn hỗ trợ khác từ các Bộ, ngành Trung ương như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an…) thống nhất giao Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục các dự án để đề nghị Trung ương hỗ trợ. (Chi tiết Phụ lục 3 - gửi đính kèm) Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2019./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - VPQH, VPCP (I, II), Ban CTĐBQH; - Cục kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp; - TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh; - UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh; - Các Sở, ban, ngành Tỉnh; - TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Công báo Tỉnh; - Lưu: VT, KT-NS. CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng PHỤ LỤC 01 TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Nghị quyết số 291/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị tính: tỷ đồng TT Nội dung Ghi chú Tổng cộng Ngân sách tập trung Xổ số kiến thiết Ngân sách Trung ương vốn ngoài nước (ODA) Trái phiếu Chính phủ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 31 TỔNG CỘNG 25.177.400 6.456.000 7.300.000 4.680.700 2.077.500 1.663.200 I Cấp tỉnh quản lý 19.549.400 3.828.000 59,3% 7.300.000 4.680.700 2.077.500 1.663.200 a Vốn quy hoạch 50.000 50.000 b Chuẩn bị đầu tư, tất toán công trình hoàn thành 100.000 50.000 50.000 c Chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư 19.399.400 3.728.000 100% 7.250.000 99% 4.680.700 98% 2.077.500 89% 1.663.200 100% 1 An ninh quốc phòng 482.200 2,5% 406.200 10,9% 76.000 2 Khoa học công nghệ - thông tin 448.600 2,3% 328.600 8,8% 40.000 80.000 1,7% + Công nghệ thông tin 203.600 1,0% 113.600 3,0% 40.000 50.000 1,1% + Khoa học công nghệ 245.000 1,3% 215.000 5,8% 30.000 0,6% 3 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 3.030.000 15,6% 2.930.000 40,4% 100.000 2,1% 4 Y tế 1.091.200 5,6% 720.000 9,9% 220.000 151.200 9,1% 5 Giao thông 5.209.000 26,9% 417.000 11,2% 1.800.000 24,8% 1.480.000 31,6% 1.512.000 90,9% 6 Hạ tầng đô thị, CN-TMDL 4.220.500 21,8% 2.085.400 55,9% 1.118.600 15,4% 185.200 4,0% 831.300 40,0% 7 Nông nghiệp và PTNN 4.351.300 22,4% 146.000 3,9% 447.000 6,2% 2.732.100 58,4% 1.026.200 49,4% 8 Quản lý nhà nước 191.200 1,0% 191.200 5,1% 9 Văn hóa xã hội 375.400 1,9% 153.600 4,1% 194.400 2,7% 27.400 0,6% II Cấp huyện quản lý 2.628.000 2.628.000 40,7% III Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.000.000 PHỤ LỤC 02 TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 291/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục đầu tư Số DA, chương trình Dự kiến cơ quan lập BC đề xuất hoặc BC nghiên cứu tiền khả thi Nhóm dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT TMĐT Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 Dự kiến KH đầu tư giai đoạn 2021-2025 Ghi chú Tổng số (tất cả các nguồn vốn) trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) trong đó: Tổng vốn đầu tư công do Tỉnh quản lý và phân bổ trong đó: Vốn khác (vốn của Bộ ngành dọc hỗ trợ; vốn NS cấp huyện; vốn huy động...) Tổng vốn đầu tư công do Tỉnh quản lý và phân bổ Trong đó: Vốn khác (vốn của Bộ ngành dọc hỗ trợ; vốn NS cấp huyện; vốn huy động...) NSTT (phần vốn tỉnh quản lý) XSKT NSTW (kể cả vốn ngoài nước) TPCP NSTT (phần vốn tỉnh quản lý) XSKT NSTW Vốn nước ngoài (ODA) TPCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(12+17) 12=(13+14+15 +16) 13 14 15 16 17 18=(19+25) 19=(20+21+2 2+23+24) 20 21 22 23 24 25 26 TỔNG SỐ (Cấp tỉnh quản lý) 47.157.420 4.356.378 35.679.100 19.056.800 7.019.000 8.978.400 8.672.800 1.663.200 9.345.700 29.009.900 19.549.400 3.828.000 7.300.000 4.680.700 2.077.500 1.663.200 9.460.500 A Vốn quy hoạch Sở KHĐT 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 B Chuẩn bị đầu tư, tất toán công trình hoàn thành 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 C Chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư 47.007.420 4.356.378 35.529.100 18.906.800 6.969.000 8.878.400 8.672.800 1.663.200 9.345.700 28.859.900 19.399.400 3.728.000 7.250.000 4.680.700 2.077.500 1.663.200 9.460.500 * Phân bổ theo ngành, lĩnh vực 141 47.007.420 4.356.378 35.529.100 18.906.800 6.969.000 8.878.400 8.672.800 1.663.200 9.345.700 28.859.900 19.399.400 3.728.000 7.250.000 4.680.700 2.077.500 1.663.200 9.460.500 - An ninh quốc phòng 28 1.124.119 1.110.800 976.100 890.100 86.000 134.700 1.049.400 482.200 406.200 76.000 567.200 - Khoa học công nghệ - thông tin 20 492.069 490.800 490.800 355.300 45.000 90.500 448.600 448.600 328.600 40.000 80.000 + Công nghệ thông tin 10 227.000 225.800 225.800 180.800 45.000 203.600 203.600 113.600 40.000 50.000 + Khoa học công nghệ 10 265.069 265.000 265.000 174.500 90.500 245.000 245.000 215.000 30.000 - Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 9 5.622.992 1.383.274 4.810.000 4.106.000 4.006.000 100.000 704.000 3.734.000 3.030.000 2.930.000 100.000 704.000 - Y tế 8 2.775.235 1.305.000 1.158.600 1.158.600 787.400 220.000 151.200 1.091.200 1.091.200 720.000 220.000 151.200 - Giao thông 19 12.809.075 315.740 10.711.600 6.520.600 317.000 3.215.600 1.476.000 1.512.000 4.191.000 9.413.000 5.209.000 417.000 1.800.000 1.480.000 1.512.000 4.204.000 - Hạ tầng đô thị, CN-TMDL 12 12.262.840 593.696 10.511.600 4.824.800 75.000 2.376.800 3.235.000 7.101.800 4.220.500 2.085.400 1.118.600 185.200 831.300 2.881.300 - Nông nghiệp và PTNN 24 10.987.504 732.668 5.928.100 4.947.100 166.000 571.000 4.210.100 981.000 5.247.300 4.351.300 146.000 447.000 2.732.100 1.026.200 896.000 - Quản lý nhà nước 8 254.635 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 - Văn hóa xã hội 13 678.952 26.000 616.400 516.400 224.600 178.400 113.400 100.000 583.400 375.400 153.600 194.400 27.400 208.000 * trong đó: - Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện 7.978.698 7.978.698 7.978.698 3.456.122 2.891.084 1.631.492 3.581.000 3.581.000 1.357.400 1.123.600 1.100.000 * Phân bổ theo loại dự án 141 47.007.420 4.356.378 35.529.100 26.183.400 6.969.000 8.878.400 8.672.800 1.663.200 9.345.700 28.859.900 19.399.400 3.728.000 7.250.000 4.680.700 2.077.500 1.663.200 9.460.500 1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 20 8.484.566 4.356.378 2.357.200 2.208.200 59.400 1.131.900 865.700 151.200 149.000 2.239.300 2.090.300 58.600 1.061.900 267.600 551.000 151.200 149.000 2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 121 38.522.855 33.171.900 23.975.200 6.909.600 7.746.500 7.807.100 1.512.000 9.196.700 26.620.600 17.309.100 3.669.400 6.188.100 4.413.100 1.526.500 1.512.000 9.311.500 2.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 108 22.969.544 21.577.900 15.885.200 5.669.600 4.222.500 4.481.100 1.512.000 5.692.700 17.344.300 10.836.800 3.179.400 3.068.100 1.826.000 1.251.300 1.512.000 6.507.500 2.2 - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 13 15.553.311 11.594.000 1.240.000 3.524.000 3.326.000 3.504.000 9.276.300 6.472.300 490.000 3.120.000 2.587.100 275.200 2.804.000 I An ninh quốc phòng 28 1.124.119 1.110.800 976.100 890.100 86.000 134.700 1.049.400 482.200 406.200 76.000 567.200 1 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 28 1.124.119 1.110.800 976.100 890.100 86.000 134.700 1.049.400 482.200 406.200 76.000 567.200 1.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 28 1.124.119 1.110.800 976.100 890.100 86.000 134.700 1.049.400 482.200 406.200 76.000 567.200 1 - Kè chống sạt lở và trồng cây bảo vệ đường tuần tra biên giới 1 Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT B TXHN - TH chiều dài gia cố 24,354km 2021- 2024 96.000 86.000 86.000 86.000 76.000 76.000 76.000 2 - Đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng Bộ CHQS Tỉnh 1 Bộ CHQS Tỉnh C TPCL Hệ thống cổng chính, hàng rào chiều dài 850m, đường ô tô có diện tích 4.500 m2, cống tròn ĐK 800 chiều dài 6,5 km, hệ thống đường điện dài 2 km, nhà ở và làm việc với diện tích 1.660 m2, nhà kho 260 m2… 2021- 2023 32.613 32.600 16.000 16.000 16.600 30.000 15.000 15.000 15.000 nguồn vốn BTL QK9 hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 3 - Công trình bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật Bộ CHQS Tỉnh 1 Bộ CHQS Tỉnh C TPCL diện tích xây dựng 3.343 m2 2021- 2023 23.500 23.000 11.500 11.500 11.500 21.000 10.500 10.500 10.500 nguồn vốn BTL QK9 hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 4 - Cải tạo nâng cấp Doanh trại Ban CHQS huyện, thị, thành phố 1 Bộ CHQS Tỉnh C tỉnh ĐT diện tích xây dựng 9.600m2 2021- 2023 30.800 30.800 15.400 15.400 15.400 28.000 14.000 14.000 14.000 nguồn vốn BTL QK9 hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 5 - Xây dựng các công trình chiến đấu theo đề án khu vực phòng thủ Tỉnh 1 Bộ CHQS Tỉnh B tỉnh ĐT theo đề án xây dựng khu vực phòng thủ, đề án phòng không nhân dân 2022- 2025 98.000 98.000 98.000 98.000 88.000 88.000 88.000 6 - Xây dựng mới Trung đoàn bộ binh 320 1 Bộ CHQS Tỉnh B tỉnh ĐT diện tích quy hoạch 25 ha 2021- 2024 404.000 404.000 404.000 404.000 400.000 400.000 nguồn quỹ phát triển đất của Tỉnh 7 - Nhà khách Bộ CHQS Tỉnh 1 Bộ CHQS Tỉnh C tỉnh ĐT khối nhà chính 06 tầng; các hạng mục phụ 2021- 2023 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 nguồn quỹ phát triển đất của Tỉnh 8 - Trạm KSBP Mộc Rá 1 BCH BĐBP Tỉnh C TXHN diện tích xây dựng 621m2 2021- 2023 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9 - Trạm KSBP CKQT Dinh Bà 1 BCH BĐBP Tỉnh C TH 3.262m2 (nhà làm việc 728m2; sân đan, cổng hàng rào…) 2021- 2023 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10 - Trạm KSBP Tân Thành B 1 BCH BĐBP Tỉnh C TH 2.891m2 (nhà làm việc 520m2; sân đan, cổng hàng rào…) 2021- 2023 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11 - Trạm KSBP Bình Phú 1 BCH BĐBP Tỉnh C TH 2.891m2 (nhà làm việc 520m2; sân đan, cổng hàng rào…) 2021- 2023 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12 - Trạm KSBP Cả Xiêm 1 BCH BĐBP Tỉnh C TH 2.891m2 (nhà làm việc 520m2; sân đan, cổng hàng rào…) 2023- 2025 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13 - Trạm KSBP Kinh Thống Nhất 1 BCH BĐBP Tỉnh C TXHN 2.891m2 (nhà làm việc 520m2; sân đan, cổng hàng rào…) 2023- 2025 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14 - Dự án sửa chữa Doanh trại ngành Công an giai đoạn 2021- 2025 1 Công an Tỉnh C toàn tỉnh cải tạo sửa chữa Trụ sở Công an tỉnh và các huyện, thị, thành 2021- 2023 35.000 35.000 35.000 35.000 31.000 31.000 31.000 15 - Hệ thống Kho lưu trữ hồ sơ của Công an các huyện, thị, thành phố thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp 1 Công an Tỉnh B toàn tỉnh - 12 kho, gồm 02 mẫu: + mẫu số 1: quy mô < 100.000 hồ sơ, diện tích 384 m2 sàn XD. + mẫu số 2: quy mô >100.000 hồ sơ, diện tích 480m2. 2021- 2024 45.000 45.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 16 - Nhà làm việc đội Cảnh sát PCCC&CNCH thị xã Hồng Ngự 1 Công an Tỉnh C TXHN quy mô 50CBCS, nhà làm việc và để xe PCCC: 890m2; nhà ở tập thể: 470m2; nhà ăn: 155m2, và các hạng mục phụ trợ khác 2021- 2023 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 27.000 13.500 13.500 13.500 nguồn vốn Bộ CA hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 17 - Nhà làm việc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản 1 Công an Tỉnh C TPCL quy mô 50CBCS, Nhà làm việc và để xe PCCC: 890m2; nhà ở tập thể: 470m2; nhà ăn: 155m2, và các hạng mục phụ trợ khác 2022- 2024 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 27.000 13.500 13.500 13.500 nguồn vốn Bộ CA hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 18 - Nhà làm việc đội cảnh sát giao thông khu vực TXHN 1 Công an Tỉnh C TXHN quy mô 15CBCS, gồm: Nhà làm việc; nhà ở tập thể; nhà ăn, nhà để xe vi phạm ATGT; nhà để xe CBCS 2022- 2024 17.000 17.000 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 19 - Doanh trại Đại đội Cảnh sát Cơ động 1 Công an Tỉnh C TPCL nhà 3 tầng, diện tích: 1.540 m2 2022- 2024 17.000 17.000 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 20 - Kho vũ khí Công an tỉnh Đồng Tháp 1 Công an Tỉnh C TPCL đảm bảo việc quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an tỉnh nhà 2023- 2025 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 21 - Nhà làm việc đội cảnh sát giao thông khu vực Tháp Mười 1 Công an Tỉnh C TM quy mô 15CBCS, gồm: nhà làm việc; nhà ở tập thể; nhà ăn, nhà để xe vi phạm ATGT; nhà để xe CBCS 2023- 2025 17.000 17.000 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 22 - Nhà làm việc đội Cảnh sát giao thông- huyện Hồng Ngự 1 Công an Tỉnh C HN quy mô 15CBCS, gồm: Nhà làm việc; nhà ở tập thể; nhà ăn, nhà để xe vi phạm ATGT; nhà để xe CBCS 2023- 2025 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 23 - Đường nhựa giao thông Lộ 30 cũ 1 Đoàn KTQP 959 C TH kết nối từ trung tâm xã Bình Phú đến đường Thống Nhất và đường tuần tra biên giới, dài 6,5km, mặt 5,5m, láng nhựa 2021- 2023 49.000 49.000 24.500 24.500 24.500 44.000 22.000 22.000 22.000 đề nghị Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 24 - Đê bao ngăn lũ Đìa Cát 1 Đoàn KTQP 959 C HN 2,4km 2022- 2024 7.920 7.800 3.900 3.900 3.900 7.800 3.900 3.900 3.900 đề nghị Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 25 - Cầu kênh An Bình 1 Đoàn KTQP 959 C TN 2022- 2024 11.000 11.000 5.500 5.500 5.500 11.000 5.500 5.500 5.500 nguồn vốn Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 26 - Cải tạo, nâng cấp láng nhựa đường ra biên giới từ Tân Thành Lò Gạch đến cầu Cả Xiêm 1 Đoàn KTQP 959 C TH thuộc trục đường ĐT.843B sẽ hình thành trong tương lai và kết nối thông tuyến từ đường tuần tra biên giới đến Quốc lộ 30 và ĐT.842; dài 7km, mặt 5,5m, láng nhựa 2023- 2025 29.600 29.000 14.500 14.500 14.500 27.000 13.500 13.500 13.500 nguồn vốn Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 27 - Đường nhựa từ bờ nam kênh Tân Công Sính 1 (cầu Cô Đông ĐT842 đến kênh An Bình) 1 Đoàn KTQP 959 C TN 6km 2023- 2025 17.000 17.000 8.500 8.500 8.500 15.000 7.500 7.500 7.500 nguồn vốn Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 28 - Gia cố mái taluy đường Việt Thược 1 Đoàn KTQP 959 C TH gia cố một số doạn xung yếu, 2.500m 2021- 2023 8.686 8.600 4.300 4.300 4.300 8.600 4.300 4.300 4.300 nguồn vốn Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% II Khoa học công nghệ - thông tin 20 492.069 490.800 490.800 355.300 45.000 90.500 448.600 448.600 328.600 40.000 80.000 II.1 Công nghệ thông tin 10 227.000 225.800 225.800 180.800 45.000 203.600 203.600 113.600 40.000 50.000 1 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 10 227.000 225.800 225.800 180.800 45.000 203.600 203.600 113.600 40.000 50.000 1.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 10 227.000 225.800 225.800 180.800 45.000 203.600 203.600 113.600 40.000 50.000 1 - Xây dựng Hệ thống thông tin ngành Thông tin và truyền thông 1 Sở TTTT C tỉnh ĐT xây dựng lớp cơ sở dữ liệu ngành trên nền GIS 2021- 2023 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 2 - Dự án Cổng dịch vụ công và điều hành tác nghiệp nội bộ tỉnh Đồng Tháp 1 Sở TTTT C tỉnh ĐT Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh, phần mềm xử lý chuyên ngành hỗ trợ giải quyết TTHC; hệ thống hướng dẫn, hỏi đáp và trợ giúp TTHC và các phần mềm dùng chung... 2022- 2024 23.200 23.200 23.200 23.200 20.800 20.800 20.800 3 - Nâng cấp Hệ thống an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Tháp 1 Sở TTTT C tỉnh ĐT hệ thống giám sát an ninh mạng tỉnh (SIEM); nâng cấp phần mềm quản lý tường lửa tập trung và các thiết bị tường lửa tại các đơn vị, địa phương 2022- 2024 26.300 26.300 26.300 26.300 23.500 23.500 23.500 4 - Nâng cấp Hệ thống hạ tầng phục vụ Chính quyền số tỉnh Đồng Tháp 1 Sở TTTT C tỉnh ĐT hệ thống máy chủ; hệ thống lưu trữ SAN; tường lửa; thiết bị tích điện UPS; các thiết bị chuyển mạch (core switches, cân bằng tải, switches...); nâng cấp đường truyền Internet, TSLCD tại Trung tâm THDL… 2021- 2023 29.500 29.500 29.500 29.500 26.500 26.500 26.500 5 - Dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IoC) 1 Sở TTTT C tỉnh ĐT xây dựng kiến trúc ICT đô thị thông minh; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường; hệ thống hỏi đáp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị tập trung toàn tỉnh; hệ thống hỗ trợ, giám sát dịch vụ cơ bản về dịch vụ công, y tế, giáo dục, du lịch; hệ thống giám sát, tổng hợp đối với các dịch vụ công ích, sự nghiệp công 2023- 2025 25.000 25.000 25.000 25.000 22.500 22.500 22.500 6 - Xây dựng nền tảng số hóa và dữ liệu mở tỉnh Đồng Tháp 1 Sở TTTT C tỉnh ĐT 2022- 2024 21.000 21.000 21.000 21.000 18.500 18.500 18.500 7 - Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Gis phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, trên địa bàn huyện Cao Lãnh 1 Sở TNMT C CL 2021- 2023 19.337 19.000 19.000 19.000 17.000 17.000 17.000 8 - Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Gis phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, trên địa bàn huyện Lai Vung 1 Sở TNMT C Lvung 2022- 2024 13.111 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 9 - Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Gis phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, trên địa bàn huyện Lấp Vò 1 Sở TNMT C Lvo 2023- 2025 18.752 18.000 18.000 18.000 16.000 16.000 16.000 10 - Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp 1 Sở GDĐT B toàn tỉnh trang bị phòng máy tính thực hành, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm (quản lý thư viện, quản lý thiết bị dạy học, tuyển sinh đầu cấp, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung) 2021- 2024 45.000 45.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 II.2 Khoa học công nghệ 10 265.069 265.000 265.000 174.500 90.500 245.000 245.000 215.000 30.000 1 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 10 265.069 265.000 265.000 174.500 90.500 245.000 245.000 215.000 30.000 1.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 10 265.069 265.000 265.000 174.500 90.500 245.000 245.000 215.000 30.000 1 - Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025 1 Sở KHCN B TPCL trang bị những thiết bị cần thiết cho hoạt động phân tích thử nghiệm; kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2021- 2024 63.569 63.500 63.500 63.500 57.000 57.000 57.000 2 - Xây dựng xưởng sản xuất thực nghiệm và phòng kiểm định hiệu chuẩn 1 Sở KHCN C TPCL xây dựng mới xưởng sản xuất thực nghiệm và ứng dụng KHCN 400 m2; phòng 320m2 2022- 2024 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3 - Tăng cường cơ sở vật chất, phát triển tiềm lực, khuyến khích, đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 1 Trường CĐ cộng đồng ĐT C TPCL xây dựng các phòng thí nghiệm, thư viện, tạp chí, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ (Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ Quy định việc đầu tư, phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học) 2021 - 2024 44.500 44.500 44.500 44.500 40.000 40.000 40.000 4 - Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh 1 Sở TTTT C TPCL - Tích hợp các cơ sở dữ liệu của Sở ban ngành tỉnh, và cấp huyện; phục vụ cho công tác dự báo chiến lược phát triển của tỉnh... - Xây dựng nền tảng dữ liệu mở, từ đó chia sẻ tài nguyên dữ liệu với người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế tri thức. - Xây dựng công cụ lập trình cho phép bên thứ 3 xây dựng các tiện ích kèm theo và tận dụng được các tính năng có sẵn của chính quyền điện tử, khuyến khích sự tham gia phát triển dịch vụ của cộng đồng sáng tạo 2021- 2023 22.300 22.300 22.300 22.300 20.000 20.000 20.000 5 - Xây dựng Hệ thống đào tạo trực tuyến tỉnh 1 Sở TTTT C TPCL đào tạo tập huấn trực tuyến; sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu, hướng dẫn, video cho nhiều chương trình đào tạo; hỗ trợ ứng dụng trên các thiết bị di động 2021- 2023 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 6 - Thí điểm các tiện ích phục vụ 03 làng thông minh 1 Sở KHCN C xây dựng các tiện ích dịch vụ công cộng; hệ thống phục vụ quản trị an toàn công cộng xã hội, phòng chống tội phạm và các lĩnh vực quản lý xã hội khác; các mô hình cung ứng, phục vụ dịch vụ công tại khu dân cư; xây dựng kênh kết nối, trao đổi thông tin giữa công dân và chính quyền phục vụ phát triển văn hóa của khu dân cư... 2022 - 2024 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 7 - Xây dựng Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị 1 Sở Xây dựng B tỉnh ĐT hệ thống thông tin quản lý quy hoạch đô thị; hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong công tác lập, thẩm định, công bố công khai quy hoạch đô thị, giám sát thực hiện quy hoạch đô thị; hệ thống thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị 2021 - 2024 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 16.000 30.000 8 - Xây dựng Hệ thống phục vụ du lịch thông minh 1 Sở VHTT&DL C tỉnh ĐT hệ thống điều hành du lịch thông minh; hệ thống bán vé du lịch điện tử, bán hàng tự động tại các khu du lịch; hệ thống trợ lý du lịch ảo cho các khu du lịch; hệ thống hỗ trợ, cung cấp tài liệu, tập huấn phát triển du lịch cho các người làm du lịch của các điểm du lịch, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, quán ăn,... 2022 - 2024 20.000 20.000 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 9 - Xây dựng Hệ thống phục vụ nông nghiệp số 1 Sở NN&PTNT C tỉnh ĐT Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch vùng nông sản, quản lý thông tin, tình hình lây lan bệnh dịch, kiểm soát bệnh dịch và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh; xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế nông nghiệp và công cụ phục vụ việc quy hoạch vùng sản xuất; số hóa sổ tay nhật ký sản xuất và sổ tay nhật ký quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn GAP trên ứng dụng di động và website; Sàn kết nối nông sản điện tử: kênh tương tác giữa doanh nghiệp, thương lái với nông dân 2023 - 2025 21.000 21.000 21.000 21.000 18.500 18.500 18.500 10 - Xây dựng Hệ thống quản lý hạ tầng giao thông 1 Sở GTVT C tỉnh ĐT hệ thống quản lý dữ liệu cơ sở hạ tầng giao thông; hệ thống Giám sát và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng; quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số GlS; cổng thông tin trực tuyến trên nền bản đồ số GIS để cung cấp thông tin giao thông ứng dụng thông tin địa lý GIS phục vụ công tác quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông 2022 - 2024 20.700 20.700 20.700 20.700 18.500 18.500 18.500 III Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 9 5.622.992 1.383.274 4.810.000 4.106.000 4.006.000 100.000 704.000 3.734.000 3.030.000 2.930.000 100.000 704.000 1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 2 1.897.279 1.383.274 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 1.1 - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 2 1.897.279 1.383.274 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 1 - Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020 1 Sở GDĐT Chương trình toàn tỉnh 1.439 phòng học, 1.791 phòng chức năng và các hạng mục hỗ trợ khác 2016- 2022 1.866.649 1.371.074 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 trong đó gồm dự án trường THPT Kiến Văn: 75.000 triệu đồng; trường THPT TPCL: 90.000 triệu đồng 2 - Nâng cấp, mở rộng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp 1 BQLDA ĐTXDCT DD&CN Tỉnh C TPCL tháo dỡ các hạng mục đã xuống cấp; cải tạo nâng cấp và xây mới; mua sắm thiết bị 2019- 2021 30.630 12.200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 7 3.725.713 4.395.000 3.691.000 3.591.000 100.000 704.000 3.319.000 2.615.000 2.515.000 100.000 704.000 2.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 6 395.402 361.000 361.000 361.000 334.000 334.000 334.000 1 - Chương trình xây dựng Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng cấp xã giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ cấp huyện) 1 Sở VHTT&DL Chương trình 34 xã, hỗ trợ 3 tỷ đồng/trung tâm 2021- 2025 136.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 - Đến năm 2025: có khoảng 90% số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2025 (107 xã) (BC số 190/BC-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh). Như vậy trong gđ 21-25 phải bố trí ít nhất 34 xã = (107-30- 37-6) để đạt 90%. - Trước mắt đề xuất 34 xã theo định hướng đến năm 2020, sau đó sẽ làm việc với Sở Nội vụ về việc sát nhập đơn vị hành chính cấp xã. Trên cơ sở đó, sẽ bố trí đủ vốn để xây dựng cho các xã còn lại trên địa bàn tỉnh 2 - Dự án Mua sắm thiết bị mầm non giai đoạn 2021-2025 1 Sở GDĐT B toàn tỉnh 500 bộ thiết bị và 30 phòng máy tính cho mầm non 2021- 2024 59.950 59.900 59.900 59.900 53.500 53.500 53.500 3 - Dự án Mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ 1 Sở GDĐT B toàn tỉnh thiết bị và phần mềm dạy học tại 273 phòng dạy học ngoại ngữ 2021- 2024 74.100 74.100 74.100 74.100 66.500 66.500 66.500 Giai đoạn 16-20: dự án được duyệt khoảng 128 tỷ; được bố trí 57,4 tỷ để mua sắm thí điểm. 4 - Hội trường trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu 1 Sở GDĐT C TPCL 1.000 chỗ (chi phí XD: 13.174trđ, thiết bị: 5.875tr) 2021- 2023 24.536 24.500 24.500 24.500 22.000 22.000 22.000 6,5tr/m2 5 - Dự án Mua sắm thiết bị bàn ghế học sinh phổ thông 1 Sở GDĐT B TPCL 35.150 bộ bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (462 trường: 43 THPT; 139 THCS; 282 TH) 2021- 2024 64.547 64.500 64.500 64.500 58.000 58.000 58.000 Tổng số bàn ghế 04 chỗ là 23.303 bộ; giai đoạn 2016- 2020 đã mua sắm 5.782 bộ; còn lại 17.575 bộ (loại 04 chỗ) tương đương 35.150 bộ 02 chỗ (1,84tr/bộ) 6 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp (giai đoạn 2) 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh C TPCL cải tạo, sửa chữa một số công trình hiện trạng; đầu tư xây dựng mới khối phòng học lý thuyết và thực hành cho 2 khoa Cơ khí – Xây dựng và khoa Điện – Điện tử 2021- 2023 36.269 36.000 36.000 36.000 32.000 32.000 32.000 2.2 - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 1 3.330.311 4.034.000 3.330.000 3.230.000 100.000 704.000 2.985.000 2.281.000 2.181.000 100.000 704.000 - Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 1 Sở GDĐT Chương trình toàn tỉnh 1.663 phòng học, 2.264 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ 2021- 2026 3.330.311 4.034.000 3.330.000 3.230.000 100.000 704.000 2.985.000 2.281.000 2.181.000 100.000 704.000 IV Y tế 8 2.775.235 1.305.000 1.158.600 1.158.600 787.400 220.000 151.200 1.091.200 1.091.200 720.000 220.000 151.200 1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 1 1.724.105 1.305.000 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 1.1 - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 1 1.724.105 1.305.000 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 1 - Dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 1 Sở Y tế A TPCL 866/QĐ-UBND-HC ngày 31/7/2017 của UBND Tỉnh 2014- 2021 1.724.105 1.305.000 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 Vốn TPCP hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 là 1.456.200 triệu đồng; dự kiến 2016-2020 NSTW sẽ không bố trí đủ vốn như thông báo (thiếu 151.200 triệu đồng) 2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 7 1.051.130 1.007.400 1.007.400 787.400 220.000 940.000 940.000 720.000 220.000 2.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 7 1.051.130 1.007.400 1.007.400 787.400 220.000 940.000 940.000 720.000 220.000 1 - Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh B HN nâng cấp lên bệnh viện hạng II 2022- 2025 46.000 46.000 46.000 46.000 40.000 40.000 40.000 2 - Bệnh viện Sản Nhi Đồng Tháp (Trung tâm Sản nhi) 1 Sở Y tế B TPCL 300gb 2021- 2024 428.700 385.000 385.000 165.000 220.000 385.000 385.000 165.000 220.000 - Chi phí thiết bị: 220 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Chính phủ Hàn quốc 3 - Xây dựng mới khu điều trị nội trú - lâm sàng và cận lâm sàng thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (tại vị trí khu C đã xuống cấp) 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh B TM 250 gb 2022- 2025 357.000 357.000 357.000 357.000 320.000 320.000 320.000 4 - Nâng cấp Mở rộng Bệnh viện Phổi 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh B CL 200 gb (mở rộng thêm 80 gb) 2021- 2024 118.000 118.000 118.000 118.000 105.000 105.000 105.000 5 - Trạm kiểm dịch Y tế Thường Phước 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh C HN xây dựng mới 2023- 2025 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6 - Trạm kiểm dịch Y tế Dinh Bà 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh C TH xây dựng mới 2023- 2025 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 - Trang bị bổ sung mới trang thiết bị chuyên môn (cho 8 TTYT có giường bệnh) 1 Sở Y tế B tỉnh ĐT hệ thống phẫu thuật nội soi ổ, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy X quang cố định, máy gây mê kèm thở… 2022- 2025 91.430 91.400 91.400 91.400 80.000 80.000 80.000 V Giao thông 19 12.809.075 315.740 10.711.600 6.520.600 317.000 3.215.600 1.476.000 1.512.000 4.191.000 9.413.000 5.209.000 417.000 1.800.000 1.480.000 1.512.000 4.204.000 1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 9 1.314.301 315.740 673.000 524.000 17.000 507.000 149.000 673.000 524.000 17.000 507.000 149.000 1.1 - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 9 1.314.301 315.740 673.000 524.000 17.000 507.000 149.000 673.000 524.000 17.000 507.000 149.000 1 - Nâng cấp đường liên huyện Tân Hội Trung - Thanh Mỹ 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông C TM-CL Cấp V - đồng bằng, chiều dài 13,5km 2019- 2021 69.454 40.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 2 - Đường vành đai Tây Bắc thuộc khu di tích Gò Tháp 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông C TM Chiều dài 1,39km 2019- 2021 25.647 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 3 - Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 841 và xây dựng mới cầu Nguyễn Tất Thành 2 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông B HN- TXHN Cấp IV - đồng bằng, chiều dài 9,8km 2019- 2023 328.171 20.000 275.000 150.000 150.000 125.000 275.000 150.000 150.000 125.000 - Điều chỉnh TMĐT, bổ sung 8,2km đoạn nâng cấp đến Thường Phước và 1,12km đoạn xây mới tuyến tránh (874/VPUBND-ĐTXD ngày 20/8/2019) - dự kiến bổ sung từ nguồn tăng thu XSKT: 125 tỷ 4 - Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ vòng xoay khu công nghiệp C đến nút giao ĐT849 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông C LVo- TPSĐ Cấp III - đồng bằng, chiều dài 16,93km 2019- 2021 79.125 15.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5 - Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ nút giao ĐT849 đến cầu Cái Tàu Thượng 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông C LVo Cấp IV - đồng bằng, chiều dài 10,45km 2019- 2021 79.000 5.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 6 - Mở rộng đường ĐT 849 đoạn từ ĐT 848 đến Quốc lộ 80 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông B LVo Cấp III - đồng bằng, chiều dài 9,8km 2020- 2023 118.237 8.740 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 7 - Mở rộng đường ĐT846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông C TM Cấp IV - đồng bằng, chiều dài 8,55km 2020- 2022 78.865 5.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 8 - Đường kết nối ĐT853 (Đồng Tháp) - ĐT908 (Vĩnh Long), huyện Châu Thành (NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu) 1 UBND huyện Châu Thành C CT Cấp V - đồng bằng, chiều dài 6,57km 2020- 2021 58.502 11.000 41.000 17.000 17.000 24.000 41.000 17.000 17.000 24.000 NS huyện đối ứng 24.000 triệu đồng 9 - Đường từ Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa 1 Sở GTVT B TPCL Chiều dài L=2,209km; lộ giới 26m (5-7-2-7-5) 2017- 2021 477.300 196.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 10 11.494.774 10.038.600 5.996.600 300.000 2.708.600 1.476.000 1.512.000 4.042.000 8.740.000 4.685.000 400.000 1.293.000 1.480.000 1.512.000 4.055.000 2.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 7 9.154.774 8.438.600 4.396.600 300.000 2.584.600 1.512.000 4.042.000 7.266.000 3.211.000 400.000 1.209.000 90.000 1.512.000 4.055.000 1 - Tuyến QL30 cao tốc An Hữu - Cao Lãnh 1 Ban QLDA 7; Sở GTVT ĐT A Tiền Giang - Đồng Tháp giải phóng mặt bằng cao tốc Quốc lộ 30 đoạn An Hữu-Cao Lãnh 2021- 2025 5.380.000 4.842.000 800.000 300.000 500.000 4.042.000 4.842.000 800.000 400.000 400.000 4.042.000 Vốn 4.042 tỷ đồng gồm: vốn Bộ GTVT: 3.228 tỷ; và vốn huy động khác: 814 tỷ 2 - Đường ĐT852B giai đoạn III (đoạn ĐT849-vành đai ĐT848 và đoạn ĐT849 từ Quốc lộ 80 đến Quốc lộ 54) 1 Sở GTVT A Lvo- Lvung- TPSĐ đường cấp III dài khoảng 23,3 km, xây dựng 25 cầu và cống trên tuyến tải trọng HL.93 2021- 2025 1.664.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000 3 - Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT842 1 Sở GTVT B TXHN- HTH nâng cấp mở rộng đạt cấp IV đồng bằng; dự án trên địa bàn biên giới 2023- 2025 100.000 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 4 - Xây dựng cầu Tân Thành B tuyến ĐT843 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông C TH xây dựng mới cầu Tân Thành B HL93 2022- 2024 35.000 35.000 35.000 35.000 31.000 31.000 31.000 5 - Nâng cấp đường ĐT844 đoạn nội ô Thị trấn Tràm Chim và hệ thống cầu đoạn Tràm Chim - Trường Xuân 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông B TM-TN thảm nhựa đoạn nội ô thị trấn Tràm Chim dài 2,2km và nâng cấp mở rộng 13 cầu đoạn Tràm Chim- Trường Xuân 2022- 2025 120.000 120.000 120.000 120.000 100.000 100.000 100.000 6 - Bến Phà An Long- Tân Quới huyện Thanh Bình 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông C TB xây dựng mới cấp IV tải trọng 16 tấn qua 5 xã cù lao huyện Thanh Bình 2022- 2024 70.000 70.000 70.000 70.000 63.000 50.000 50.000 13.000 Vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của phà Đồng Tháp 7 Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện (đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới) 1 UBND huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh 2021- 2025 1.785.774 1.759.600 1.759.600 1.759.600 628.000 628.000 628.000 Giai đoạn 2016-2020: hỗ trợ 771,457 tỷ đồng cho cấp huyện (không kể 02 thành phố) 2.2 - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 3 2.340.000 1.600.000 1.600.000 124.000 1.476.000 1.474.000 1.474.000 84.000 1.390.000 1 - Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30- ĐT.845 1 Sở GTVT B TB-CL- TM đường cấp V đồng bằng dài 43 Km (GPMB theo đường cấp IV), xây dựng khoảng 10 cầu và cống trên tuyến tải trọng HL93; trong đó: + giai đoạn 1 (QL30-ĐT856): dài khoảng 28,0 Km, xây dựng 1 cầu. + giai đoạn 2 (ĐT856-ĐT845): dài khoảng 15km, xây dựng 9 cầu. 2023- 2026 1.000.000 900.000 900.000 74.000 826.000 814.000 814.000 74.000 740.000 2 - Đường ĐT845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước 1 Sở GTVT B TN-TH đường cấp IV dài khoảng 27,0 km, xây dựng 12 cầu và cống trên tuyến tải trọng HL93; trong đó: + giai đoạn 1 (Trường Xuân- Hòa Bình): dài khoảng 20,0 km, xây dựng 8 cầu và cống trên tuyến tải trọng HL.93 + giai đoạn 2 (Hòa Bình-Tân Phước): dài 7km, xây dựng 04 cầu 2023- 2026 1.200.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 tuyến đường phục vụ Quốc phòng - An ninh phòng thủ biên giới và liên kết tiểu vùng ĐTM 3 - Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.855 đoạn TT Tràm Chim - Hòa Bình 1 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông B TN nâng cấp mở rộng tuyến đạt mặt 5,5m và xây dựng 05 cầu trên tuyến HL93 2025- 2028 140.000 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 VI Hạ tầng đô thị, CN-TMDL 12 12.262.840 593.696 10.511.600 4.824.800 75.000 2.376.800 3.235.000 7.101.800 4.220.500 2.085.400 1.118.600 185.200 831.300 2.881.300 1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 2 1.460.479 593.696 66.000 66.000 30.800 35.200 65.200 65.200 30.000 35.200 1.1 - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 2 1.460.479 593.696 66.000 66.000 30.800 35.200 65.200 65.200 30.000 35.200 1 - Hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười 1 BQL Khu kinh tế A TM 150ha 2017- 2023 1.266.175 449.696 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 35.200 NSTW hỗ trợ 90 tỷ đồng (giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ 54,8 tỷ đồng) 2 - Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp 2 1 TT đầu tư và khai thác hạ tầng (BQL Khu kinh tế ĐT); UBND huyện Cao Lãnh B CL 37,011ha 2019- 2021 194.304 144.000 30.800 30.800 30.800 30.000 30.000 30.000 2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 10 10.802.361 10.445.600 7.210.600 4.794.000 75.000 2.341.600 3.235.000 7.036.600 4.155.300 2.055.400 1.118.600 150.000 831.300 2.881.300 2.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 7 7.101.361 6.755.600 5.970.600 3.554.000 75.000 2.341.600 785.000 4.046.600 2.915.300 1.565.400 368.600 150.000 831.300 1.131.300 1 - Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3) 1 BQL Khu kinh tế B TH-HN- TXHN hệ thống giao thông, thoát nước…; trạm kiểm soát liên ngành CKQT Thường Phước; Quốc môn 2021- 2024 204.130 204.000 204.000 54.000 150.000 183.000 183.000 33.000 150.000 2 - Cụm tiểu thủ công nghiệp, kết hợp khu khởi nghiệp thành phố Cao Lãnh 1 UBND TPCL B TPCL 50ha 2022- 2025 785.000 785.000 350.000 350.000 435.000 700.000 350.000 350.000 350.000 đền bù: 350 tỷ đồng; và vốn nhà đầu tư 3 - Cụm công nghiệp dược phẩm Quảng Khánh 1 Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh B TPCL-CL 18,6ha 2022- 2025 132.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 nguồn quỹ phát triển đất của Tỉnh 4 - Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sa Đéc (công suất 10.000m3/ngđ) 1 UBND TPSĐ B TPSĐ 10.000m3/ngđ (vốn ODA vay của Chính phủ Hungary 2021- 2025 736.230 712.600 712.600 50.000 662.600 712.600 381.300 50.000 331.300 331.300 - Chính phủ cho địa phương vay lại 331,3 tỷ đồng (cân đối trả nợ vay giai đoạn sau) - NSTW cấp phát 331,3 tỷ đồng 5 - Hệ thống thoát nước, khu xử lý nước thải thị xã Hồng Ngự 1 UBND TXHN B TXHN 2022- 2025 500.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 6 - Dự án đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp 1 Sở Xây dựng B toàn tỉnh 2022- 2025 664.487 475.000 125.000 25.000 100.000 350.000 475.000 125.000 25.000 100.000 350.000 NSNN đối ứng và vốn huy động nhà đầu tư 7 - Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện) 1 UBND huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh 2021- 2025 4.079.514 4.079.000 4.079.000 3.050.000 1.029.000 1.476.000 1.476.000 1.182.400 293.600 2.2 - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 3 3.701.000 3.690.000 1.240.000 1.240.000 2.450.000 2.990.000 1.240.000 490.000 750.000 1.750.000 1 - Khu công nghiệp Ba Sao 1 BQL Khu kinh tế A CL 150ha 2021- 2026 1.652.000 1.650.000 450.000 450.000 1.200.000 950.000 450.000 450.000 500.000 đền bù 450 tỷ đồng; và vốn nhà đầu tư 2 - Khu công nghiệp Trần Quốc Toản mở rộng 1 BQL Khu kinh tế; Công ty CP Xây lắp VLXD Đồng Tháp A TPCL 70ha 2022- 2026 1.099.000 1.090.000 490.000 490.000 600.000 1.090.000 490.000 490.000 600.000 đền bù 490 tỷ đồng; và vốn nhà đầu tư 3 - Khu công nghiệp Sông Hậu 2 (giai đoạn 1) 1 BQL Khu kinh tế A Lvung hoặc Lvo 75ha 2023- 2028 950.000 950.000 300.000 300.000 650.000 950.000 300.000 300.000 650.000 đền bù 300 tỷ đồng; và vốn nhà đầu tư VII Nông nghiệp và PTNN 24 10.987.504 732.668 5.928.100 4.947.100 166.000 571.000 4.210.100 981.000 5.247.300 4.351.300 146.000 447.000 2.732.100 1.026.200 896.000 1 Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 4 2.012.850 732.668 1.010.100 1.010.100 207.000 803.100 893.000 893.000 137.000 205.000 551.000 1.1 - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 4 2.012.850 732.668 1.010.100 1.010.100 207.000 803.100 893.000 893.000 137.000 205.000 551.000 1 - Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9 + Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười - các huyện phía Bắc tỉnh Đồng Tháp 1 Sở NN&PTNT B HN- TXHN- TN-TB 22.806ha 2018- 2022 664.300 301.000 309.700 309.700 60.500 249.200 309.000 309.000 60.000 249.000 - Trả nợ vay 60,566 tỷ đồng gồm: nợ gốc 51,327 tỷ đồng, lãi vay 9,239 tỷ đồng. - Tổng vốn ODA 21-25 là 249,211 tỷ, gồm: + Vốn ODA không sử dụng hết trong gd 16-20 đề nghị chuyển sang 21-25: 75 tỷ + Vốn NSTW còn lại của dự án trong gđ21-25: 174.211 triệu đồng. (vốn vay lại trong gđ21-25 là 31 tỷ) 2 - Dự án phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp 1 UBND huyện Thanh Bình B TB hệ thống đê phòng chống lũ 66,049km; hạ tầng giao thông 28,137km 2018- 2022 678.248 100.868 577.300 577.300 119.500 457.800 461.000 461.000 50.000 152.000 259.000 - NSTW: 169,562 tỷ - ODA: 339,124 tỷ; 16-20 đã bố trí 50,868 tỷ; còn 288,256 tỷ. - NSĐP: 169,562 tỷ; 16-20 đã bố trí 50 tỷ 3 - Hệ thống đê bao nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 1 UBND huyện Tam Nông B TN tuyến đê bao dài 8,3km; kè bảo vệ kết hợp đê bao dài 4,9km; trạm bơm… 2018- 2022 337.697 223.800 80.100 80.100 27.000 53.100 80.000 80.000 27.000 53.000 4 - Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) tỉnh Đồng Tháp 1 Sở NN&PTNT B tỉnh ĐT 2016- 2022 332.605 107.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 Dự án được bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020 là 138 tỷ đồng; nhu cầu thực tế của dự án trong giai đoạn 2016-2020 là 95 tỷ đồng; còn lại 43 tỷ đồng đề nghị chuyển qua giai đoạn 2021-2025 tiếp tục bố trí cho dự án 2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 20 8.974.654 4.918.000 3.937.000 166.000 364.000 3.407.000 981.000 4.354.300 3.458.300 146.000 310.000 2.527.100 475.200 896.000 2.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 14 2.792.654 2.648.000 2.017.000 166.000 194.000 1.657.000 631.000 2.527.000 1.981.000 146.000 205.000 1.430.000 200.000 546.000 1 - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1 Sở NN&PTNT Chương trình toàn tỉnh 2021- 2025 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 2 - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 1 Sở LĐTB&XH Chương trình toàn tỉnh 2021- 2025 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 3 - Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn tỉnh 1 Sở Xây dựng B toàn tỉnh 26 cụm dân cư 2021- 2024 80.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 4 - Hạ tầng quản lý bảo vệ rừng và phát triển hệ sinh thái bền vững Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2021-2025 1 VQG Tràm Chim B TN 2022- 2025 84.000 65.000 65.000 15.000 50.000 65.000 65.000 15.000 50.000 5 - Bảo tồn và phát triển sinh vật đặc trưng ở phân khu A3 Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2021-2025 1 VQG Tràm Chim C TN 2021- 2023 38.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 6 - Kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ sông Tiền (giai đoạn 3) 1 Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT B TB-CL xây dựng kè bờ 2021- 2024 150.000 140.000 20.000 20.000 120.000 120.000 20.000 20.000 100.000 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sạt lở 7 - Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền trên địa bàn xã Tịnh Thới TP. Cao Lãnh 1 Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT B TPCL 2021- 2024 125.000 120.000 20.000 20.000 100.000 110.000 20.000 20.000 90.000 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sạt lở 8 - Xử lý sạt lở cấp bách sông Tiền Khu vực Phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự 1 Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT B dài 1.800m (xuất phát từ cầu Sở Thượng ra sông Tiền 300m và kéo dài về hướng thượng lưu 1500m) 2021- 2024 205.000 205.000 5.000 5.000 200.000 185.000 5.000 5.000 180.000 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sạt lở 9 - Xử lý sạt lở cấp bách sông Tiền Khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh 1 Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT C dài 500m (xuất phát từ Vàm sông Cái Bèo hướng về hạ lưu) 2021- 2023 90.000 90.000 5.000 5.000 85.000 81.000 5.000 5.000 76.000 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sạt lở 10 - Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, Thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 2) 1 Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT B TPCL dài 13,18km 2022- 2025 410.000 387.000 387.000 100.000 287.000 380.000 380.000 100.000 280.000 11 - Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tỉnh Đồng Tháp và An Giang 1 Sở NN&PTNT B HN 2021- 2024 146.000 146.000 20.000 20.000 126.000 120.000 20.000 20.000 100.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ, NSĐP đối ứng 12 - Nâng cấp Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 2) 1 Sở NN&PTNT C TPSĐ 2021- 2023 29.654 29.000 29.000 29.000 25.000 25.000 25.000 13 - Dự án xây dựng các cụm, tuyến dân cư 1 UBND huyện, thị xã, thành phố B toàn tỉnh 1.215 hộ 2022- 2025 250.000 175.000 175.000 25.000 150.000 175.000 175.000 25.000 150.000 14 - Dự án “Chuyển đổi Đồng bằng sông Cửu Long” từ nguồn vốn Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tỉnh Đồng Tháp 1 Sở NN&PTNT B tỉnh ĐT gồm: + Chuyển đổi đất lúa sang trồng sen, phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch. + Xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. + Thí điểm công trình chính trị và chống xói lở ở ấp Trung, xã Phú Thuận B (đầu cù lao Tây huyện Thanh Bình) 2022- 2025 235.000 235.000 235.000 15.000 220.000 210.000 210.000 10.000 200.000 2.2 - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 6 6.182.000 2.270.000 1.920.000 170.000 1.750.000 350.000 1.827.300 1.477.300 105.000 1.097.100 275.200 350.000 1 - Dự án Nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng cây ăn trái trọng điểm tỉnh Đồng Tháp 1 Sở NN&PTNT A toàn tỉnh 2023- 2028 2.000.000 350.000 350.000 50.000 300.000 290.200 290.200 15.000 275.200 2 - Dự án Chống biến đổi khí hậu hồ trữ nước ngọt Gáo Giồng tỉnh Đồng Tháp 1 Sở NN&PTNT B CL 2024- 2027 650.000 220.000 220.000 20.000 200.000 205.100 205.100 20.000 185.100 3 - Dự án Nâng cấp và cải tạo trạm bơm và công trình nội đồng tỉnh Đồng Tháp 1 Sở NN&PTNT B toàn tỉnh 2023- 2026 450.000 160.000 10.000 10.000 150.000 160.000 10.000 10.000 150.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 4 - Dự án liên kết nâng cấp chuỗi giá trị xoài Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang và Hậu Giang 1 Sở NN&PTNT A các tỉnh 2023- 2028 1.500.000 470.000 270.000 20.000 250.000 200.000 470.000 270.000 20.000 250.000 200.000 Đã được BKHĐT tổng hợp vào danh mục chương trình, dự án liên kết Vùng theo Quyết định 593/QĐ- TTg ngày 6/4/2016 của TTCP ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển KTXH Vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 (Công văn số 3974/BKHĐT- KTĐPLT ngày 11/6/2019) 5 - Hoàn chỉnh hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và cấp nước vùng Đồng Tháp Mười phục vụ phát triển KTXH cho tiểu vùng (gồm Kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng; kênh Phước Xuyên - 28) 1 Sở NN&PTNT B 2024- 2027 732.000 220.000 220.000 20.000 200.000 220.000 220.000 20.000 200.000 Đã được BKHĐT tổng hợp vào danh mục chương trình, dự án liên kết Vùng theo Quyết định 593/QĐ- TTg ngày 6/4/2016 của TTCP ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển KTXH Vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 (Công văn số 3974/BKHĐT- KTĐPLT ngày 11/6/2019) 6 - Đầu tư các dự án liên kết Vùng theo Quyết định 593/QĐ- TTg ngày 6/4/2016 của TTCP ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển KTXH Vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 1 Sở NN&PTNT B toàn tỉnh 2023- 2026 850.000 850.000 850.000 50.000 800.000 482.000 482.000 20.000 462.000 VIII Quản lý nhà nước 8 254.635 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 1 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 8 254.635 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 1.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 8 254.635 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 1 - Xây dựng Trụ sở UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp (hỗ trợ có mục tiêu) 1 UBND huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh 30 trụ sở 2021- 2025 210.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Giai đoạn 2016-2020: đầu tư 285,4 tỷ cho 59/104 trụ sở xã xuống cấp nghiêm trọng. Còn 45 trụ sở chưa được đầu tư. Tỉnh sẽ khảo sát nhu cầu thực tế tại các trụ sở còn lại, trước mắt đề xuất 30 trụ sở 2 - Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ 1 Sở KHCN C TPCL xây dựng mới khoảng 800m2; sửa chữa, nâng cấp nhà hiện tại 800m2; chuyển Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về chung trụ sở 2021- 2023 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 3 - Dự án Xây dựng Hội trường và kho lưu trữ hồ sơ địa chính cho Văn phòng Đăng ký Đất đai Tỉnh. 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh C TPCL 2021- 2023 18.735 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 4 - Dự án Kho lưu trữ, nhà xe ô tô, nhà xe mô tô, nhà ở đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Văn phòng UBND tỉnh 1 VPUBND Tỉnh C TPCL 2021- 2023 14.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 5 - Sửa chữa 04 công trình thực hiện theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 4 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt + Hạt Kiểm lâm, Nhà công vụ Vườn Quốc gia Tràm Chim 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh C TN 1.046m2 2021- 2023 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 + Trụ sở làm việc Hội đông y tỉnh Đồng Tháp 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh C TPCL 123m2 2021- 2023 150 150 150 150 150 150 150 + Trường Trung học phổ thông Thành phố Sa Đéc, hạng mục: Dãy phòng học A, Dãy phòng học B 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh C TPSĐ 2.189m2 2021- 2023 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 + Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Kỹ thuật Hướng nghiệp tỉnh, hạng mục: dãy phòng học cơ sở 1 1 Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình DD&CN Tỉnh C TPCL 448m2 2021- 2023 400 400 400 400 400 400 400 IX Văn hóa xã hội 13 678.952 26.000 616.400 516.400 224.600 178.400 113.400 100.000 583.400 375.400 153.600 194.400 27.400 208.000 1 Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 2 75.552 26.000 41.900 41.900 11.600 2.900 27.400 41.900 41.900 11.600 2.900 27.400 1.1 - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 2 75.552 26.000 41.900 41.900 11.600 2.900 27.400 41.900 41.900 11.600 2.900 27.400 1 - Các khu du lịch trọng điểm: Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu du lịch Xẻo Quít 1 Sở VHTT&DL C TPCL-CL 2020- 2022 19.593 6.000 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 2 - Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và văn hóa Óc Eo tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp 1 BQLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp Tỉnh A TM 2020- 2022 55.959 20.000 30.300 30.300 2.900 27.400 30.300 30.300 2.900 27.400 NSTW hỗ trợ giai đoạn 2016- 2020 là 27.400 triệu đồng; dự kiến 2016-2020 NSTW sẽ không bố trí đủ vốn như thông báo 2 Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 11 603.400 574.500 474.500 213.000 175.500 86.000 100.000 541.500 333.500 142.000 191.500 208.000 2.1 - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 11 603.400 574.500 474.500 213.000 175.500 86.000 100.000 541.500 333.500 142.000 191.500 208.000 1 - Dự án Thiết bị truyền hình kỹ thuật số chuẩn HD 1 Đài PT & TH Đồng Tháp B TPCL hệ thống mạng lưu trữ; thiết bị, phim trường 2021- 2025 58.000 58.000 58.000 58.000 52.000 30.000 30.000 22.000 Vốn NSNN và vốn huy động của đơn vị 2 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp (vị trí mới) 1 BQLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp Tỉnh B CL 380 đối tượng 2022- 2025 157.000 141.000 41.000 41.000 100.000 141.000 41.000 41.000 100.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ LĐTBXH) hỗ trợ 3 - Nâng cấp, mở rộng cơ sở Điều trị nghiện tỉnh ĐT 1 Sở LĐTB&XH B CL 300 học viên 2021- 2024 100.000 90.000 90.000 4.000 86.000 90.000 4.000 4.000 86.000 - QĐ số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của TTCP phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 - nguồn vốn Trung ương (Bộ LĐTBXH) hỗ trợ 4 - Tu bổ chống xuống cấp các di tích 1 Sở VHTT&DL B tỉnh ĐT 5 di tích cấp Tỉnh 2021- 2024 38.500 38.500 38.500 38.500 34.500 34.500 34.500 5 - Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị Bảo tàng tỉnh thành điểm du lịch của Tỉnh 1 Sở VHTT&DL C TPCL Trưng bày cố định theo hướng hiện đại; Phục dựng - trưng bày chuyên đề tại các di tích nhà Dinh Quận; Dinh Cò Tây; Cải tạo sửa chữa Kho hiện trạng thành Nhà làm việc (1.420m2) 2022- 2024 35.000 35.000 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000 6 - Dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích Gò Tháp 1 Sở VHTT&DL B TM lập Quy hoạch tổng thể KDT Gò Tháp tỉ lệ 1/2000 và tỉ lệ 1/500; lập hồ sơ Vinh danh di sản văn hóa Thế giới giai đoạn 2 (Lập hồ sơ, khai quật khảo cổ, xây dựng công trình tạm bảo quản hiện trạng khai quật, lập hồ sơ khoa học…); xây dựng Tượng Võ Duy Dương; xây dựng tượng Đốc Binh Kiều; mở rộng Bãi xe tập trung Gò Tháp – Đồng Sen; Nâng cấp mạng lưới điện trung thế phục vụ các Khu vực đầu tư 2023- 2025 45.000 45.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 7 - Dự án phát triển khu du lịch tràm chim 1 Sở VHTT&DL C TN bến tàu lên xuống khách tại các điểm dừng chân; nhà vệ sinh đạt chuẩn du lịch; hệ thống bảng chỉ dẫn; hệ thống điện năng lượng mặt trời và nhà diễn giải môi trường 2021- 2023 7.900 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8 - Dự án bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 1 Sở VHTT&DL C TPCL tu bổ (sơn hàng rào bảo vệ khu di tích); tôn tạo các hạng mục công trình tại Làng Hòa An; tôn tạo cảnh quan Khu di tích; tu bổ văn phòng làm việc cũ thành nhà tiếp đó khách tham quan, nghiên cứu 2021- 2023 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9 - Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất khu liên hợp TDTT 1 BQLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp Tỉnh C TPCL nhà thi đấu đa năng; hồ bơi; khán đài, hệ thống điện - nước sân vận động, chỗ ở cho VĐV các đội bóng trẻ... 2021- 2023 30.000 30.000 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000 10 - Công trình phát huy giá trị di tích lịch sử các mạng 1 Sở VHTT&DL C TH-CL- TM-Lvo vụ thảm sát nhân dân ở rạch Cái Dứa, căn cứ kháng chiến cả chấp, chống lấn chiếm Vàm xáng Mỹ Thọ; chống lấn chiếm Kinh ba Mỹ Điền; vụ thảm sát Mương Chùa 2021- 2023 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11 Hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện 1 UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh ĐT xây dựng, nâng cấp khu liên hợp TDTT huyện (6 huyện); tổ hợp thể thao cấp xã (27 xã) 2021- 2025 110.000 110.000 110.000 110.000 100.000 100.000 100.000 PHỤ LỤC 03 TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRANH THỦ VỐN HỖ TRỢ CỦA TRUNG ƯƠNG (TỪ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG NHƯ BỘ NN&PTNT, BỘ LĐTBXH, BỘ CÔNG AN…) (Kèm theo Nghị quyết số 291/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Danh mục đầu tư Số DA, chương trình Dự kiến cơ quan lập BC đề xuất hoặc BC nghiên cứu tiền khả thi Nhóm dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-HT TMĐT Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 Dự kiến KH đầu tư giai đoạn 2021-2025 Ghi chú Tổng số (tất cả các nguồn vốn) trong đó: Tổng số (tất cả các nguồn vốn) trong đó: Vốn đầu tư công do Tỉnh quản lý và phân bổ Vốn khác (vốn của Bộ ngành dọc hỗ trợ) Vốn đầu tư công do Tỉnh quản lý và phân bổ Vốn khác (vốn của Bộ ngành dọc hỗ trợ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(11+12) 11 12 13=(14+15) 14 15 16 TỔNG SỐ (Cấp tỉnh quản lý) 3.174.270 2.426.031 323.731 2.102.200 2.308.900 244.200 2.064.700 * Phân bổ theo ngành, lĩnh vực 31 3.174.270 2.426.031 323.731 2.102.200 2.308.900 244.200 2.064.700 - An ninh quốc phòng 11 270.119 268.800 134.100 134.700 246.400 123.200 123.200 - Nông nghiệp và PTNN 15 2.572.471 1.864.631 148.631 1.716.000 1.770.000 80.000 1.690.000 - Văn hóa xã hội 5 331.680 292.600 41.000 251.500 292.500 41.000 251.500 I An ninh quốc phòng 11 270.119 268.800 134.100 134.700 246.400 123.200 123.200 1 - Đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng Bộ CHQS Tỉnh 1 Bộ CHQS Tỉnh C TPCL Hệ thống cổng chính, hàng rào chiều dài 850m, đường ô tô có diện tích 4.500 m2, cống tròn ĐK 800 chiều dài 6,5 km, hệ thống đường điện dài 2 km, nhà ở và làm việc với diện tích 1.660 m2, nhà kho 260 m2… 2021- 2023 32.613 32.600 16.000 16.600 30.000 15.000 15.000 nguồn vốn BTL QK9 hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 2 - Công trình bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật Bộ CHQS Tỉnh 1 Bộ CHQS Tỉnh C TPCL diện tích xây dựng 3.343 m2 2021- 2023 23.500 23.000 11.500 11.500 21.000 10.500 10.500 nguồn vốn BTL QK9 hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 3 - Cải tạo nâng cấp Doanh trại Ban CHQS huyện, thị, thành phố 1 Bộ CHQS Tỉnh C tỉnh ĐT diện tích xây dựng 9.600m2 2021- 2023 30.800 30.800 15.400 15.400 28.000 14.000 14.000 nguồn vốn BTL QK9 hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 4 - Nhà làm việc đội Cảnh sát PCCC&CNCH thị xã Hồng Ngự 1 Công an Tỉnh C TXHN quy mô 50CBCS, nhà làm việc và để xe PCCC: 890m2; nhà ở tập thể: 470m2; nhà ăn: 155m2, và các hạng mục phụ trợ khác 2021- 2023 30.000 30.000 15.000 15.000 27.000 13.500 13.500 nguồn vốn Bộ CA hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 5 - Nhà làm việc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản 1 Công an Tỉnh C TPCL quy mô 50CBCS, Nhà làm việc và để xe PCCC: 890m2; nhà ở tập thể: 470m2; nhà ăn: 155m2, và các hạng mục phụ trợ khác 2022- 2024 30.000 30.000 15.000 15.000 27.000 13.500 13.500 nguồn vốn Bộ CA hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 6 - Đường nhựa giao thông Lộ 30 cũ 1 Đoàn KTQP 959 C TH kết nối từ trung tâm xã Bình Phú đến đường Thống Nhất và đường tuần tra biên giới, dài 6,5km, mặt 5,5m, láng nhựa 2021- 2023 49.000 49.000 24.500 24.500 44.000 22.000 22.000 đề nghị Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 7 - Đê bao ngăn lũ Đìa Cát 1 Đoàn KTQP 959 C HN 2,4km 2022- 2024 7.920 7.800 3.900 3.900 7.800 3.900 3.900 đề nghị Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 8 - Cầu kênh An Bình 1 Đoàn KTQP 959 C TN 2022- 2024 11.000 11.000 5.500 5.500 11.000 5.500 5.500 nguồn vốn Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 9 - Cải tạo, nâng cấp láng nhựa đường ra biên giới từ Tân Thành Lò Gạch đến cầu Cả Xiêm 1 Đoàn KTQP 959 C TH thuộc trục đường ĐT.843B sẽ hình thành trong tương lai và kết nối thông tuyến từ đường tuần tra biên giới đến Quốc lộ 30 và ĐT.842; dài 7km, mặt 5,5m, láng nhựa 2023- 2025 29.600 29.000 14.500 14.500 27.000 13.500 13.500 nguồn vốn Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 10 - Đường nhựa từ bờ nam kênh Tân Công Sính 1 (cầu Cô Đông ĐT842 đến kênh An Bình) 1 Đoàn KTQP 959 C TN 6km 2023- 2025 17.000 17.000 8.500 8.500 15.000 7.500 7.500 nguồn vốn Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% 11 - Gia cố mái taluy đường Việt Thược 1 Đoàn KTQP 959 C TH gia cố một số đoạn xung yếu, 2.500m 2021- 2023 8.686 8.600 4.300 4.300 8.600 4.300 4.300 nguồn vốn Bộ QP hỗ trợ, NSĐP đối ứng 50% II Nông nghiệp và PTNN 15 2.572.471 1.864.631 148.631 1.716.000 1.770.000 80.000 1.690.000 1 - Kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ sông Tiền (giai đoạn 3) 1 Sở NN&PTNT; Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT B TB-CL xây dựng kè bờ 2021- 2024 150.000 140.000 20.000 120.000 120.000 20.000 100.000 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sạt lở 2 - Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền trên địa bàn xã Tịnh Thới TP. Cao Lãnh 1 Sở NN&PTNT; Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT B TPCL 2021- 2024 125.000 120.000 20.000 100.000 110.000 20.000 90.000 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sạt lở 3 - Xử lý sạt lở cấp bách sông Tiền Khu vực Phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự 1 Sở NN&PTNT; Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT B dài 1.800m (xuất phát từ cầu Sở Thượng ra sông Tiền 300m và kéo dài về hướng thượng lưu 1500m) 2021- 2024 205.000 205.000 5.000 200.000 185.000 5.000 180.000 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sạt lở 4 - Xử lý sạt lở cấp bách sông Tiền Khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh 1 Sở NN&PTNT; Ban QLDA ĐXDCT Nông nghiệp & PTNT C dài 500m (xuất phát từ Vàm sông Cái Bèo hướng về hạ lưu) 2021- 2023 90.000 90.000 5.000 85.000 81.000 5.000 76.000 nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sạt lở 5 - Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tỉnh Đồng Tháp và An Giang 1 Sở NN&PTNT B HN 2021- 2024 146.000 146.000 20.000 126.000 120.000 20.000 100.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ, NSĐP đối ứng 6 - Dự án Nâng cấp và cải tạo trạm bơm và công trình nội đồng tỉnh Đồng Tháp 1 Sở NN&PTNT B toàn tỉnh 2023- 2026 450.000 160.000 10.000 150.000 160.000 10.000 150.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 7 - Hệ thống công trình chống biến đổi khí hậu TP. Cao Lãnh 1 Sở NN&PTNT B TPCL 2023- 2026 1.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 8 - Kênh Đốc Vàng Thượng 1 Sở NN&PTNT C TB cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp 2022- 2024 75.190 75.000 75.000 75.000 75.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 9 - Kênh Đốc Vàng Hạ 1 Sở NN&PTNT B TB cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp 2022- 2025 81.370 80.000 80.000 80.000 80.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 10 - Rạch Cái Tre 1 Sở NN&PTNT C TB cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp 2023- 2025 43.260 43.000 43.000 43.000 43.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 11 - Ngọn Cái Dầu-Kênh Giáo Đường 1 Sở NN&PTNT C TB cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp 2023- 2025 48.410 48.000 48.000 48.000 48.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 12 - Kênh Cái Bèo 1 Sở NN&PTNT B CL cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp 2023- 2025 89.610 89.000 89.000 89.000 89.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 13 - Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 1 Sở NN&PTNT C toàn tỉnh 2022- 2024 30.000 30.000 30.000 25.000 25.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 14 - Dự án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 1 Sở NN&PTNT C toàn tỉnh 2022- 2024 18.000 18.000 18.000 16.000 16.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ 15 - Phương án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2019-2030 1 Sở NN&PTNT C TM 2021- 2024 20.631 20.631 20.631 18.000 18.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ NN) hỗ trợ III Văn hóa xã hội 5 331.680 292.600 41.000 251.500 292.500 41.000 251.500 1 - Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Đồng Tháp 1 Sở LĐTB&XH B TPCL 80 giường 2021- 2024 80.000 72.000 72.000 72.000 72.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ LĐTBXH) hỗ trợ 2 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp (vị trí mới) 1 Sở LĐTB&XH; BQLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp Tỉnh B CL 380 đối tượng 2022- 2025 157.000 141.000 41.000 100.000 141.000 41.000 100.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ LĐTBXH) hỗ trợ 3 - Dự án tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc Người cao tuổi chất lượng cao 1 Sở LĐTB&XH C CL 400 đối tượng 2021- 2023 49.500 34.500 34.500 34.500 34.500 nguồn vốn Trung ương (Bộ LĐTBXH) hỗ trợ (Công văn số 3525/LĐTBXH-BTXH ngày 15/8/2019 của Bộ LĐTB&XH; Tờ trình 49/TTr-UBND ngày 03/6/2019 của UBND Tỉnh) 4 - Xây mới đền thờ liệt sỹ huyện Hồng Ngự 1 Sở LĐTB&XH C 2022- 2024 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ LĐTBXH) hỗ trợ 5 - Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Bình 1 Sở LĐTB&XH C 2022- 2024 22.180 22.100 22.000 22.000 22.000 nguồn vốn Trung ương (Bộ LĐTBXH) hỗ trợ