777/QĐ-UBND.HC

Quyết định 777/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý môi trường nước thải và chất thải rắn cải thiện môi trường Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 01 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Xét Báo cáo số 1275/SKH-ĐT/TĐ ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định và đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý môi trường nước thải và chất thải rắn cải thiện môi trường Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý môi trường nước thải và chất thải rắn cải thiện môi trường Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung như sau: 1. Phần công việc đã thực hiện: STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị thực hiện (tr. đồng) 1 Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Công ty TNHH Môi trường ACE 68,726 2 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Sở Xây dựng 0,515 3 Tư vấn thẩm định giá thiết bị Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức 30,800 4 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công ty TNHH Môi trường ACE 45,942 5 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Sở Xây dựng 5,004 6 Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cty TNHH Môi trường ACE 185,071 7 Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 4,500 Tổng cộng giá trị thực hiện: 340,558 triệu đồng 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị thực hiện (tr.đồng) 1 Chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác 154,776 2 Chi phí dự phòng 1.429,224 Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.584,000 triệu đồng 3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: Số TT Tên gói thầu Giá gói thầu (tr. đồng) Hình thức, phương thức đấu thầu Thời gian đấu thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Gói thầu số 1: Tư vấn Quản lý dự án 266,268 Chỉ định thầu Năm 2016 Trọn gói 18 tháng 2 Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát 126,787 Chỉ định thầu Năm 2016 Trọn gói 18 tháng 3 Gói thầu số 3: Lập, thẩm định HSYC và đánh giá, thẩm định HSĐX 31,688 Chỉ định thầu Năm 2016 Trọn gói 02 tháng 4 Gói thầu số 4: Chi phí kiểm toán 42,141 Chỉ định thầu Năm 2016 Trọn gói 02 tháng 5 Gói thầu số 5: Bảo hiểm xây dựng công trình 34,879 Chỉ định thầu Năm 2016 Trọn gói 18 tháng 6 Gói thầu số 6: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý môi trường (gồm: hệ thống xử lý môi trường nước và chất thải rắn) 14.734,414 Chỉ định thầu, một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2016 Trọn gói 18 tháng Tổng cộng giá trị thực hiện: 15.236,177 triệu đồng - Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của địa phương. 4. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên, chủ đầu tư phải đảm bảo yêu cầu sau: - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về phần công việc đã thực hiện của dự án và thực hiện gói thầu kiểm toán công trình trên đúng theo quy định hiện hành. - Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ). - Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là ước tính, thời gian thực hiện hợp đồng cho từng gói thầu sẽ được cụ thể khi chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. - Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư phải thực hiện theo tinh thần Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13/02/2012 và Công văn số 184/UBND-KTN ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp. - Khi có Quyết định bố trí vốn cụ thể, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. - Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt. Điều 2 . Giao Lao động - Thương binh và Xã hội là chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước. Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT và các PCT/UBND tỉnh; - Lưu: VT, NC/KTN(mqv). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Hùng