21/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, vốn cân đối ngân sách địa phương và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành HỘI Đ Ồ NG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2019/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật T ổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020; trên cơ sở B á o c á o s ố 247/BC-UBND ngày 29 th á ng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đ á nh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020; Báo c á o thẩm tra của Ban Kinh t ế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, vốn cân đ ối ngân sách địa phương Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết. Điều 2. Tổng vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh là 5.876,178 tỷ đồng; trong đó: 1. Vốn cân đối ngân sách địa phư ơ ng 4.037,45 tỷ đồng, bao gồm: a) Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức được quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg là 1.932,45 tỷ đồng; b) Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 tỷ đồng; c) Vốn xổ số kiến thiết của tỉnh: 105 tỷ đồng. 2. Vốn ngân sách Trung ương 1.838,728 tỷ đồng, bao gồm: a) Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 813,552 tỷ đồng; b) Vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg: 11,029 tỷ đồng; c) V ố n chương trình mục tiêu ngân sách trung ương: 435 tỷ đồng; d) Vốn trái phiếu Chính phủ: 9,5 tỷ đồng; đ) Vốn từ “nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 v à nguồn 10.000 tỷ đ ồ ng điều chỉnh giảm nguồn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia”: 187,6 tỷ đồng; e) Vốn nước ngoài (ODA): 382,047 tỷ đồng. Điều 3. Phân b ổ vốn cân đối ngân sách địa phương 1. Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức được quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg là 1.932,45 tỷ đồng, cụ thể: a) Phân cấp cho 14 huyện, thành phố 353 tỷ đồng; b) Bố tr í trả nợ quyết toán 30 tỷ đồng; c) Hoàn ứng và trả nợ ngân sách 119,4 tỷ đồng, bao gồm 14,4 t ỷ đồng hoàn trả ứng trước từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. d) Đối ứng các dự án ODA: 39,160 tỷ đồng; đ) Chuẩn bị đầu tư: 15 tỷ đồng; e) Bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP là 143 tỷ đồng; g) Bố trí Chương trình xây dựng nông thôn m ớ i là 160,9 tỷ đồng ; h) Bố trí thực hiện Chương trình ATK là 10 tỷ đồng; i) Bố trí tr iển khai các dự án là 1.026,39 tỷ đồng; k) Bố trí thực hiện các dự án quy hoạch là 50 tỷ đồng. Chi tiết phân bổ vốn cân đối ngân sách địa phương theo Phụ lục tổng h ợ p và các Phụ lục 2, 3, 4, 5, 6 kèm theo Nghị quyết. 2. Vốn xổ số kiến thiết là 105 tỷ đồng: B ố trí 14,4 tỷ đồng hoàn trả ứng trước; bố trí 46,6 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; còn lại 44 tỷ đồng tập trung bố tr í thực hiện các dự án chuyển tiếp thuộc ngành y tế, giáo dục (chi tiết theo Phụ lục 7 kèm Nghị quyết). 3. V ố n từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 tỷ đồng: a) Tỉnh quản lý 1.459,66 tỷ đồng, tr ong đó phân bổ: Thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 80 tỷ đồng; thực hiện các dự án quỹ đất tỉnh quản lý 565,462 tỷ đồng; bổ sung vốn trong cân đối ngân sách địa phương để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án 814,198 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục 6, Phụ lục 8 kèm Nghị quyết). b) Giao các huyện thu, chi 540,34 tỷ đồng. Điều 4. Phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương 1. Thống nhất theo Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khi có Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ K ế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch đúng theo danh mục và mức vốn được Trung ương giao. 2. Đối với vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết bằng Nghị quyết riêng. Điều 5. Tổ ch ứ c thực hiện 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tr iển khai thực hiện Nghị quyết. Định kỳ sáu tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh, tr ong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đ i ều 6. Hiệu l ự c thi hành Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./. Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu của U BTVQH; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Vụ pháp chế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ T ư pháp; - TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy; - Đại biểu Quốc hội bầu ở tỉnh ; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; - Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tr ên địa bàn tỉnh; - V ă n phòng UBND tỉnh, V ă n phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV; - Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh; - Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi; - Lưu: VT, KTNS (01).A180. CHỦ TỊCH Bùi Thị Quỳnh Vân PHỤ LỤC TỔNG HỢP TỔNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ -HĐND ngày 11 / 1 2/20 1 9 của HĐND t ỉ nh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT NGUỒN VỐN Dự kiến kế hoạch vốn năm 2020 Ghi chú Tổng số Trong đó ch i từ nguồn thu tiền sử dụng đất Tổng cộng 5.876.178 2.000.000 A Vốn ngân sách địa phương 4.037.450 2.000.000 I V ố n cân đối theo tiêu chí, định mức 1.932.450 814.198 1 Phân cấp cho các huyện thành phố 353.000 Phụ lục 2 2 Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và b ố tr í trả nợ quyết toán 30.000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND t ỉ nh khi phân khai 3 Bố trí hoàn ứng và tr ả nợ ngân sách 105.000 Phụ lục 3 4 Đối ứng các dự án ODA 39.160 Phụ lục 4 5 Chuẩn bị đầu tư 15 . 000 UBND tỉnh trình HĐND t ỉ nh 6 Bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP 143.000 Phụ lục 5 7 Chương trình xây d ự ng nông thôn mới 160.900 HĐND t ỉ nh ph â n bổ theo Nghị quyết riêng 8 Bố tr í thực hiện Chương tr ì nh ATK 10.000 9 Vốn bố trí cho các dự án 1.026.390 814.198 Phụ lục 6 10 Bố trí thực hiện dự án quy hoạch 50.000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh khi phân khai II Vốn X ổ số ki ế n thiết 1 05.000 Phụ lục 7 - B ố trí thực hiện Chương trình Nông thôn mới 46.600 - Bố tr í hoàn trả ứng trước 14.400 - Bố trí chuyển tiếp 44.000 III Vốn từ nguồn thu tiền s ử dụng đất 2.000.000 1.185.802 Phụ lục 8 (t ổ ng vốn từ nguồn thu ti ề n sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng, tr ong đó 814,198 c â n đối bổ sung vốn cho các dự án đ ang thực hiện tại phụ lục 6 ) B Vốn ngân sách Trung ươ ng 1.838.728 1 Chương trình mục tiêu quốc gia 813.552 Nghị quyết riêng 1.1 Chương trình xây d ựng Nông thôn mới 434.720 V ố n trong nước 284.720 V ố n nước ngoài 150.000 1.2 Chương trình giảm nghèo bền vững 378 . 832 Vốn trong nước 320.279 V ố n nước ngoài 58.553 2 Chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ th ể khác 455.529 Giao theo Quyết định của Trung ương 2.1 H ỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2085/QĐ-TTg 11.029 2.2 Chương trình mục tiêu 435.000 Trong đ ó : Thu hồi các khoản ứng trước 50.061 2.3 Chương trình kiên cố hóa trường lớp (TPCP) 9.500 3 Từ nguồn dự phòng chung và 10 nghìn tỷ đồng 187.600 Giao theo Quyết định của Trung ương 3.1 Dự ph ò ng chung 127.600 3.2 Nguồn 1 0 nghìn t ỷ đồng 60.000 4 Vốn nước ngoài 382.047 Giao theo Quyết định của Trung ương Chương trình mục tiêu ứng phó với bi ế n đổi kh í hậu và tăng trưởng xanh 48.177 PHỤ LỤC 1 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN VỐN: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quy ết số 21/2019/NQ-HĐND ng à y 1 1/12/2019 của HĐND t ỉ nh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục/Dự án Đầu mối giao k ế hoạch Đ ị a điểm xây dựng Năng lực thiết kế Th ờ i gian thực hiện Quyết định đầu tư Lũy kế v ố n đã bố tr í đến năm 2015 V ố n trung hạn NSĐP 2016 - 2020 đư ợ c giao Kế hoạch hằng năm đ ược giao trong 04 năm 2016 - 2019 Điều chỉnh KH trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Ghi chú Số Quyết định T ổ ng mức đầu tư Trong đó: Ngân sách địa phương T ổ ng s ố Trong đó Giảm Tăng T Ổ NG CỘNG 487.022 417.014 86.791 1.328.775 1.014.262 1 . 328.775 47.775 47.775 A Dự án ho à n thành, vướng mắc điều chỉnh giảm kế ho ạ ch 487.022 417.014 86.791 260.000 217.950 218.550 41.450 - 1 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên t ỉ nh Quảng Ngãi Tỉnh đoàn TP. Quảng Ngãi Nhà 1.889m2 v à nhiều ... 2013-2018 3617a-Q Đ /TW Đ TN 22/10/2012 89.201 39.193 12.500 23.000 17.000 17.000 6.000 - Vư ớ ng mặt bằng 2 Đường trục chính trung tâm Nam - Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới) UBND huyện Sơn Tịnh Sơn Tịnh Chiều dài đường 1.473,08 m 2014-2019 1602/QĐ-UBND 30/10/2014 193.862 173.862 30.000 100.000 96.000 96.000 4.000 Hoàn th à nh, đủ vốn 3 Trung tâm th ô ng tin triển lãm tỉnh Quảng Ngãi BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh TP Quảng Ngãi Khối nhà ch í nh 1.500m2 2017-2019 2033/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 27.000 27.000 20.000 1.400 2.000 18.000 Vướng mặt bằng 4 Trụ sở làm việc BQL d ự án các công trình Giao th ô ng tỉnh BQL Dự á n ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh TP. Quảng Ngãi 2.885m2 2017-2019 553/QĐ- U BND ngày 31/3/2017 40.000 40.000 35.000 28 . 000 28.000 7.000 Hoàn thành, đ ủ vốn 5 Trường Chính trị tỉnh BQL Dự á n ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh TP. Qu ả ng Ngãi Diện tích sàn 6.630m2 2017-2020 791/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 56.781 56.781 50.000 47.000 47.000 3.000 Hoàn thành, đủ vốn 6 Nhà làm việc Huyện ủy Mộ Đức Huyện ủy Mộ Đức Mộ Đức Nhà làm việc 3 t ầ ng, dt sàn 1.800 m2; hội trường 350 chỗ 2014-2017 1382/QĐ-UBND, 20/9/2012 35.601 35.601 16.291 17.000 15.050 15.050 1.950 Hoàn th à nh, đủ vốn 7 Truờng THPT Lương Thế Vinh, Đức Phổ UBND huyện Đức Phổ Đức Phổ 45 lớp, 2.000 học sinh; 6135m2 sàn 92/QĐ-UBND, 16/01/2012 44.577 44.577 28.000 15.000 13.500 13.500 1.500 Hoàn thành, đủ vốn B Danh mục/Dự á n điều chỉnh, b ổ sung trung hạn 1.068.775 796.312 1.110.225 6.325 47.775 1 Chương trình mục ti ê u quốc gia Xây dựng Nông thôn mới 845.000 641.500 849.000 4.000 2 Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và bố trí tr ả nợ quyết toán 111.450 97.812 127.400 15.950 3 Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐĐT05) UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 0,9km 2018-2020 1957/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 57.000 50.000 25.000 26.500 26.500 1.500 Năm 2020 yêu cầu NS huyện cân đ ố i thực hiện 4 Hỗ trợ v ố n các vùng chuyên canh cây nông nghiệp ( đ ầu tư cây giống và hỗ trợ kỹ thuật) - - - 66.325 30.000 66.325 6.325 6.325 HTMT cho ngân sách huyện thực hiện Vùng chuyên canh c â y Cau, huyện Sơn Tây UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 32.000 10.000 32.000 Vùng chuyên canh cây Chè, huyện Minh Long UBND huyện Minh Long Minh Long 6.000 6.000 6.000 Vùng chuyên canh c â y Mít thái, huyện Sơn Hà UBND huyện Sơn Hà Sơn Hà 8.000 4.000 8.000 Vùng chuyên canh cây Mít thái, huyện Ba Tơ UBND huyện Ba Tơ Ba Tơ 8.000 4.000 8.000 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây qu ế Trà Bồng UBND huyện Trà Bồng Trà Bồng 6.325 - - 6.325 UBND huyện Trà Bồng báo cáo kh ô ng th ự c hiện được và đề nghị rút vốn 2019 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây qu ế Tây Trà UBND huyện Tây Trà Tây Trà 6.000 3.000 6 . 000 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh c â y ăn quả huyện Nghĩa Hành UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 3.000 6.325 6.325 5 Nhà A3 Tỉnh ủy BQL DA ĐTXD các CT DD và CN t ỉ nh TPQN 2020-2023 65.400 65.400 500 500 20.500 20.000 Thực hiện kết luận số 1213-KL/TU ngày 09/10/2019 của BTV Tỉnh ủy 6 Xây dựng khu tái định cư và cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân b ị ảnh hư ở ng b ở i dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa Tư Nghĩa 20.500 20.500 Trung hạn chưa bao gồm 06 t ỷ đồng đ ã bố trí từ nguồn vượt thu 2018 Trong đó: Xây dựng khu tái định cư phục vụ nhân dân bị ảnh hư ở ng b ở i dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa UBND huyện Tư Nghĩa 12.500 12.500 Cấp nước sinh hoạt An Hội Nam 2 8.000 8.000 Hỗ trợ sau đầu tư PHỤ LỤC 2 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 PHÂN CẤP VỐN CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NGUỒN VỐN: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết s ố 2 1/2019/NQ-H ĐND ngày 11 / 1 2/2 01 9 của HĐND t ỉ nh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT Đ ơ n vị D ự kiến kế hoạch năm 2020 Ghi chú TỔNG CỘNG 353.000 1 UBND huyện Bình Sơn 29.266 2 UBND huyện Sơn Tịnh 19.417 3 UBND thành phố Quảng Ngãi 94.706 4 UBND huyện Tư Nghĩa 23.738 5 UBND huyện Mộ Đức 24.545 6 UBND huyện Đức Phổ 26.450 7 UBND huyện Nghĩa Hành 18.226 8 UBND huyện Minh Long 9.613 9 UBND huyện Ba Tơ 26.516 10 UBND huyện Sơn H à 26.468 11 UBND huyện Sơn Tây 14.677 12 UBND huyện Trà Bồng 14.857 13 UBND huyện Tây Trà 13.891 14 UBND huyện Lý Sơn 10.630 Ghi chú: Các huyện, thành phố phải bố trí tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục - Đào tạo. PHỤ LỤC 3 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 HOÀN ỨNG VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH NGUỒN VỐN: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 21/201 9/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đầu mối giao kế hoạch Kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 NSĐP điều chỉnh Lũy kế vốn đã b ố trí để hoàn ứng đến hết kế hoạch 2019 Kế hoạch 2020 để thu hồi ứng trước Ghi chú Tổng cộng 959.833 719.313 119.400 I Hoàn trả các khoản ứng trước ngân sách tỉnh 573.563 466.813 81.150 I. a Phần Sở Ngành 518.263 413.263 79.400 Sở Giao thông vận tải 223.226 173.226 50.000 1 Sửa chữa nâng cấp tuyến đường Sơn Hà - Sơn Tây Sở GTVT 30.000 30.000 - 2 Nâng cấp, mở rộng tuy ế n ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2 Sở GTVT 15.000 15.000 - 3 TĐC và khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB nâng cấp QL1A Sở GTVT 30.000 30.000 - 4 Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2) BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh 40.000 40.000 - 5 Đường bờ Nam sông Trà Khúc BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh 100.000 50.000 50.000 6 Hỗ trợ liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng QL24 Sở GTVT 8.226 8.226 - Sở Nông nghiệp và PTNT 22.500 22.500 - 7 Đường vào cảng c á Lý Sơn Sở NN và PTNT 4.800 4.800 - 8 Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cây Bứa BQLDA NN và PTNT t ỉ nh 10.000 10.000 - 9 Chỉnh tuyến kênh B10 Cty TNHH MTV KTCTTL 7.700 7.700 - Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 20.000 - 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Hướng nghiệp và Dạy nghề tỉnh (cải tạo phòng 3 tầng và xây d ựng nhà hiệu bộ) Sở GDĐT 3.000 3.000 - 11 Đề án mầm non Sở GDĐT 17.000 17.000 - Sở Y tế 50.000 25.000 14.400 12 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi Sở Y tế 50.000 25.000 14.400 Hoàn ứng từ vốn XSKT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15.000 - 15.000 13 Khu lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng giai đoạn 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15.000 - 15.000 Ban quản lý KKT Dung Quất 156.737 156.737 - 14 Di dời NM ch ế tạo và t ổ hợp thiết bị DQ phục vụ mặt bằng cho NM Guang Lian BQL KKT Dung Quất 30.000 30.000 - 15 Thực hiện bồi thường, tái định cư và hỗ trợ GPMB KKT Dung Quất BQL KKT Dung Quất 84.500 84.500 - 16 Bồi thường, hỗ trợ bổ sung thuộc mặt bằng dự án thành phần II đoạn Bình Long - Dung Quất BQL KKT Dung Quất 2.937 2.937 - 17 Đường Gom QL1A: D3 và D4 (Hạ tầng VSIP) BQL KKT Dung Quất 34.300 34.300 - 18 Cầu Trà Bồng BQL KKT Dung Quất 5.000 5.000 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 15.000 - - 19 Xe Truyền hình lưu động 05 camera Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh 15.000 - Trường ĐH Phạm Văn Đồng 800 800 - 20 Nhà lớp học 10 phòng - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 800 800 - Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và K i nh doanh dịch vụ tỉnh Quảng Ngãi 15.000 15.000 - 21 Đường số 3 KCN Tịnh Phong QISC 15.000 15.000 - I.b U BND các huyện, TP 55.300 53.550 1.750 UBND huyện Bình Sơn 3.350 3.350 - 22 Đầu tư đường GTNT Bình Đông, xã Bình Chánh UBND huyện B ì nh Sơn 3.350 3.350 - UBND huyện Sơn Tịnh 8.000 8.000 - 23 Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong (Hạ tầng VS I P) UBND huyện Sơn Tịnh 6.000 6.000 - 24 Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC thôn Phong Niên, xã Tịnh Phong (Hạ tầng VSIP) UBND huyện Sơn Tịnh 2.000 2.000 - UBND huyện Tư Nghĩa 3.600 3.600 - 25 Hỗ tr ợ công trình Đường ống dẫn nước từ HCN Hóc Xoài về Hồ Hố Tạc và Hố Tre, Tư Nghĩa UBND huyện Tư Nghĩa 3.600 3.600 - UBND huyện Nghĩa Hành 13.000 13.000 - 26 Hỗ trợ công trình Cầu Suối Rau, tuyến ĐH57 (ĐT.624- Dốc Nhây) UBND huyện Nghĩa Hành 8.000 8.000 - 27 Nâng cấp Đập Đồng Thét UBND huyện Nghĩa Hành 5.000 5.000 - UBND huyện Ba Tơ 2.000 2.000 - 28 Nâng cấp, mở rộng trụ s ở làm việc huyện ủy Ba Tơ Huyện ủy Ba Tơ 2 . 000 2.000 - UBND huyện Sơn Hà 21.000 19.250 1.750 29 Cầu Mò O UBND huyện Sơn Hà 5.000 5.000 - 30 Tuyến đường Sơn Thượng - Sơn Tinh UBND huyện Sơn Hà 8.000 6.250 1.750 31 Tuyến đường ĐH - Làng Trá UBND huyện Sơn H à 8.000 8.000 - UBND huyện Lý Sơn 4.350 4.350 - 32 Hỗ trợ công trình Nhà văn hóa thể thao An Hải, Lý Sơn UBND huyện Lý Sơn 4.350 4.350 - II Trả nợ vay tín dụng ưu đãi (bố trí năm 2016 và 2018) 203.750 203.750 - III B ổ sung trung hạn để hoàn trả ứng trước (các khoản ứng chưa có KH trung hạn) 182.520 48.750 38.250 1 Bổ sung trả nợ gốc 87.000 48.750 38.250 3 Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II đê bao, TPQN UBND thành phố Quảng Ngãi 85.000 - Thực tế giải ngân ứng trước 83,573 tỷ đồng 4 Khu TĐC thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh UBND huyện Sơn Tịnh 10.520 - PHỤ LỤC 5 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ THAM GIA DỰ ÁN PPP NGUỒN VỐN: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Quy ế t định đầu tư Lũy kế vốn đã giao đến hết KH 2019 K ế hoạch năm 2020 Gh i chú Số Quyết định Tổng mức đầu tư Trong đó: Ngân sách địa phương Tổng cộng 331.217 266.722 94.107 143.000 I Danh mục dự án chuyển tiếp 331.217 266.722 94.107 61.000 1 Khu liên hợp thể dục thể thao t ỉ nh BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp TPQN 1919/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 111.736 111.736 23.000 20.000 2 ĐTXD tuyến đường Phan Bội Châu nối dài UBND TP Quảng Ngãi TPQN 2594/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 20.000 20.000 7.596 5.000 3 Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B v à o khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận. BQLDA Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Tư Nghĩa 2010/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 69.986 69.986 25.000 5.000 4 Đường vào vùng lõi trang trại bò sữa Vinami l k UBND huyện Mộ Đức Mộ Đức 4797/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 20.000 20.000 14.000 3.000 HTMT cho NS huyện 5 Đường vào nhà máy xử lý rác Đồng Nà UBND thành phố Quảng Ngãi TPQN 1928/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 45.000 45.000 10.500 10.000 6 Đường vào công viên Nghĩa Trang Sơn Viên Lạc Cảnh BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Sơn Tịnh 1336/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 14.995 5.000 8.000 7 Hỗ trợ đầu tư khẩn cấp khu TĐC để di dời các hộ dân tại Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 49.500 9.01 1 10.000 HTMT cho NS huyện khoảng 20 tỷ đồng * Còn lại phân khai sau 82.000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh khi phân khai PHỤ LỤC 6 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 DANH MỤC DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGUỒN VỐN: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quy ết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND t ỉ nh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đầu mối giao k ế hoạch Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Th ờ i gian thực hiện Quyết định đầu tư L ũ y kế vốn đã b ố trí đ ế n năm 2015 V ố n trung hạn NSĐP 2016 - 2020 điều chỉnh L ũ y kế v ố n bố trí đến hết KH 2019 KH trung hạn còn lại K ế hoạch năm 2020 Ghi chú Số Quyết định T ổ ng m ứ c đầu tư Trong đó: Ngân sách địa phương Tổng số Trong đ ó ch i từ nguồn thu tiền sử dụng đất TỔNG CỘNG 15.621.988 11.936.064 915.150 5.844 . 325 4.423.975 2 . 336.850 1.840 .5 88 814.198 A Danh mục chuy ể n tiếp từ năm 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 2.698.433 2.151.509 910.000 675.100 1.488.988 96.112 93.000 - Phần Sở, ban, ngành 2.268.570 1.741.646 816.850 444.800 1.176.094 85.556 84.000 - Nông nghiệp v à PTNT 218.407 134.204 20.000 77.500 79.500 18.000 18.000 - 1 Đê kè Hòa Hà BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT t ỉ nh Tư Nghĩa 4.982m đê 2010-2015 1691/QĐ-UBND, 30/10/2009; 784/QĐ-UBND, 3/6/2011 168.407 84.204 20.000 27.500 39.500 8.000 8.000 Điều chỉnh quy mô dự án 2 Bố trí thực hiện ch ươ ng trình bảo vệ và phát triển rừng Sở NN&PTNT Toàn tỉnh 2016-2020 50.000 50.000 50.000 40.000 10.000 10.000 T ỉ nh Đoàn 89.201 39.193 12.500 17.000 29.500 - - - 3 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên t ỉ nh Quảng Ngãi T ỉ nh đoàn TP. Quảng Ngãi Nhà 1.889m2 và nhiều ... 2013-2018 3617a-Q Đ /TW Đ TN 22/10/2012 89.201 39.193 12.500 17.000 29.500 - Đề xuất điều chỉnh gi ả m KH trung hạn tại Phụ biểu 1 Ban quản lý KKT Dung Quất 1.510.989 1.138.277 678.500 110.000 733.500 55.000 55.000 - 4 Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và ph í a Nam đ ô thị Vạn Tường BQL KKT Dung Qu ấ t và các KCN tỉnh B ì nh Sơn 9,644 km 2014-2018 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 397.712 25.000 5.000 20.000 20.000 5.000 5.000 5 Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất (giai đoạn 1) BQL KKT Dung Quất và c á c KCN t ỉ nh Bình Sơn 6,257km 2014-2018 648/QĐ-UBND 29/4/2014 1.1 13.277 1.113.277 673.500 90.000 713.500 50.000 50.000 Lũy kế vốn bố trí chưa bao gồm 90,477 tỷ đồng bố trí t ừ nguồn thu Hòa Phát năm 2018 Bộ ch ỉ huy Quân sự t ỉ nh 20.110 20.110 12.700 10.000 20.700 2.000 2.000 - 6 Rừng phòng hộ cảnh quan môi trường Lý Sơn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lý Sơn Trồng 107,28 ha rừng 2011-2017 966/QĐ- UBND, 8/7/2011 20.110 20.110 12.700 10.000 20.700 2.000 2.000 Đi ề u chỉnh tăng TMĐT UBND các huyện, TP 429.863 409.863 93.150 230.300 312.894 10.556 9.000 - UBND huyện S ơn Tịnh 366.877 346.877 70.000 196.000 262.000 4.000 3 . 000 - 7 Khu chính trị - hành chính huyện Sơn Tịnh (mới) UBND huyện Sơn Tịnh Sơn Tịnh 5 ha 2014-2018 1612/QĐ-UBND, 30/10/2014 173.015 173 . 015 40.000 100.000 136.000 4 . 000 3.000 Đang quyết toán dự án 8 Đường trục chính trung tâm Nam - Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới) UBND huyện Sơn Tịnh Sơn Tịnh Chiều dài đường 1.473,08 m 2014-2019 1602/QĐ- U BND, 30/10/2014 193.862 173.862 30.000 96.000 126.000 - Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn tại Phụ biểu 1 UBND huyện Nghĩa Hành 18.502 18.502 8.150 8.300 14.394 2.056 2.000 - 9 Hồ chứa nước Hố S ổ UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành Chiều dài kênh 3.000 m 2014-2016 1342/QĐ-UBND, 19/9/2014 18.502 18.502 8.150 8.300 14.394 2.056 2.000 Chậm tiến độ UBND huyện Sơn H à 44.484 44.484 15.000 26.000 36.500 4.500 4.000 - 10 Đường Nghĩa trang liệt sỹ - Nước Rạc UBND huyện Sơn Hà Sơn Hà 472m 2015-2017 1434/QĐ- UBND, 30/9/2011 44.484 44.484 15.000 26.000 36.500 4.500 4000 B Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 12.923.556 9.784.555 5.150 5.169.225 3.114.013 2.240.738 1.747.588 814.198 a Dự án đã khởi công mới trong 03 năm 2016 - 2018 9.565.453 6.528.232 5.150 3.596.900 2.595.063 1.131.963 863.838 474.198 Phần Sở, ban, ngành 6.862.963 4.280.010 5.150 1.749.700 1.039.948 756.305 609.838 394.198 Giao thông vận tải 4.919 . 136 3.243.286 150 1.114.500 592.103 563.950 451.300 334.198 1 Cảng B ế n Đ ì nh BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông t ỉ nh Lý Sơn Tàu 1000DWT và tàu 200 ghế 2016-2020 681/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 256.796 156.796 150 100.000 141.553 - Lũy kế v ố n bố trí bao gồm v ố n vượt thu 2 Đường tr ánh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (đoạn km 0 -km22+336) BQL Dự á n ĐTXD công trình Giao thông tỉnh Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà Đường cấp VI miền núi; 22,336km 2016-2017 926/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 210.000 210.000 - 100.000 65.000 35.000 35.000 Lũy kế v ố n bố trí chưa bao gồm 15 tỷ đồng vượt thu năm 2018 3 Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi-Chợ Chùa BQL Dự án ĐTXD công tr ì nh Giao thông tỉnh Tư Nghĩa, Nghĩa hành 5km, Cấp III đồng b ằ ng 2017-2021 2088/QĐ-UBND ngày 1/10/2016 146.978 76.128 60.000 60.000 - 4 Cầu Cửa Đại BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông t ỉ nh TP. Quảng Ngãi Tổng chiều dà i 2,5km 2017-2021 468/QĐ-UBND, 20/3/2017 2.250.000 750.000 500.000 217.350 282.650 200.000 200.000 6 Nâng cấp tuy ế n đường ĐT.624B (Quán Lát - đ á Chát), từ KM0-KM8 BQL Dự án ĐTXD công tr ì nh Giao thông tỉnh Mộ Đức 8km 2018-2022 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 100.000 100.000 30.000 29.300 700 700 Vốn đã bố trí 2016-2018 chưa bao gồm 20 tỷ đồng vượt thu 2017 7 Nâng cấp, m ở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2 BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh Tư Nghĩa, TP. Quảng Ngãi Đườ n g cấp IV đồng bằn g, L=8,8Km 2018-2022 2003/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 167.362 167.362 40.000 34.400 5.600 5.600 Vốn đã bố trí 2016-2018 chưa bao gồm 30 tỷ đồng vượt thu 2017 8 Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc BQLDA Đầu tư Xây d ự ng các công tr ì nh giao thông TPQN Đập dài 893m; cầu giao thông dài 1.125m 2018-2021 1994/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 1.498.000 1.498.000 150.000 - 150.000 150.000 100.000 NS đã bố trí 390 tỷ đồng từ vượt thu 200 tỷ, làm lương 190 tỷ 9 C ầ u Sông Rin BQLDA Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Sơn Hà 3.56 1km, trong đ ó : cầu s ô ng Rin dài 319m 2018-2021 1680/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 245.000 245.000 130.000 40.000 90.000 60.000 34.198 Chưa tính 80 tỷ đ ồng bố trí n ă m 2018 từ nguồn vượt thu Nông nghiệp và PTNT 269.995 201.995 - 135.000 89.500 45.500 34.938 10.000 10 Các tuyến đê huyện B ì nh Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PT NT tỉnh Bình Sơn 281,6m 2018-2020 556/QĐ-UBND, 31/3/2017 170.000 102.000 65.000 57.000 8.000 8.000 Triển khai 02 giai đoạn ngay trong 2016- 2020; đã bổ sung 20 tỷ đồng từ nguồn thu Tập đoàn Hòa Phát 11 Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước BQLDA ĐTXD các công trình NN v à PTNT Bình S ơ n Dài 300m 2018-2020 2012/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 99.995 99.995 70.000 32.500 37.500 26.938 10.000 BQL Dân dụng và Công nghiệp 954.824 269.687 5.000 108.200 107.600 5.600 5.000 - 12 Trung tâm thông t i n triển lãm t ỉ nh Quảng Ngãi BQL Dự án ĐTXD các c ô ng trìn h DD và CN tỉnh TP Qu ả ng Ngãi Khối nhà chính 1.500m2 2017-2019 2033/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 27.000 27.000 2.000 1.400 600 Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn tại Phụ biểu 1 13 Trụ s ở làm việc BQL dự án các công trình Giao thông t ỉ nh BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh TP. Quảng Ng ã i 2.885m2 2017-2019 553/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 40.000 40.000 28.000 28.000 - Đề xuất điều chỉnh giảm KH trung hạn tại Phụ biểu 1 14 Trường Chính trị tỉnh BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh TP. Quảng Ngãi Diện tích sàn 6.630m2 2017-2020 791/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 56.781 56.781 47.000 47.000 - Đ ề xuất đi ề u chỉnh giảm KH trung hạn tại Phụ biểu 1 15 Khu du lịch v ă n hóa Thiên Ấ n BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh TP Quảng Ngãi 67,4 ha 2018-2020 2028/QĐ-UBND, 31/10/2017 25.000 25.000 14.200 12.200 2.000 2.000 Triển khai 2018 từ vốn vượt thu 08 tỷ đồng 16 C ấ p điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013- 2020 (giai đoạn 1) Sở Công thương Toàn tỉnh Đường dây 22kv dài 201,511 km; trạm bi ến á p 2016-2020 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 806.043 120.906 5.000 17.000 19.000 3.000 3.000 B an qu ả n lý KKT Dung Quất 374.653 374.653 - 249.500 143.800 105.700 92.700 50.000 17 Mặt đường, v ỉ a hè, điện chi ế u sáng, cấp thoát nước đường số 8 KCN Tịnh Phong BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Sơn Tịnh 828,9m 2017-2019 235/QĐ-BQL ngày 24/7/2017 19.463 19.463 17.000 14.000 3.000 3.000 18 Hệ thống xử lý n ư ớc thải KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1) BQL KKT Dung Qu ấ t v à c á c KCN t ỉ nh Sơn Tịnh 1.000m3 /ngày, đêm 2017-2019 254/QĐ-BQL ng à y 16/8/2017 47.190 47.190 40.000 3 2. 000 8.000 8.000 19 Xây dựng nghĩa trang nh â n dân Phượng Hoàng. BQL KKT Dung Qu ấ t B ì nh Sơn 12 ha 2018 - 2020 421/QĐ-BQL ngày 30/10/2017 30.000 30.000 20.000 18.300 1.700 1.700 20 K è ch ắ n cát cảng Dung Qu ấ t (giai đoạn 2) BQL KKT Dung Quất và c á c KCN tỉnh Bì nh Sơn 500m 2018-2022 1979/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 278.000 278.000 172.500 79.500 93.000 80.000 50.000 Được bổ sung 70 tỷ đồng t ừ nguồn thu Tập đo à n H ò a Phát Tỉnh Đoàn 55.107 15.741 - 15.000 8.000 7.000 7.000 - 21 L à ng thanh ni ê n lập nghiệp Sơn Bua Tỉnh Đo à n Sơn Tây 750 ha 2017-2020 978 Q Đ /TW Đ TN-TNXP ngày 30/10/2015 55.107 15.74 1 15.000 8.000 7 . 000 7.000 Đài Phát thanh - Truyền h ì nh t ỉ nh 15.000 15.000 - 12.000 7.200 4.800 2.000 22 H ệ th ố ng điều khiển, lưu trữ, phát sóng và thiết bị sản xuất chương tr ì nh truyền h ì nh tại trung tâm theo chuẩn HD Đài Phát thanh-T ru yền h ì nh tỉnh TP. Quảng Ng ã i 2018-2019 2030/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 15.000 15.000 12.000 7.200 4. 800 2.000 Li ê n đoàn lao động tỉnh 40.000 10.000 - 10.000 8.000 2.000 2.000 - 23 Nh à v ă n h ó a lao động tỉnh Li ê n đoàn Lao động tỉnh TPQN Công trình thể thao, c ấ p III 2017-2018 1584/QĐ-TLĐ, 14/9/2017 40.000 10.000 10.000 8.000 2.000 2.000 C ô ng an tỉnh 26.000 21.000 - 18.500 15.900 2.600 2.300 - 24 Trụ sở làm việc Trạm CSGT đường thủy Công an tỉnh Bình Sơn 600m2 2018-2019 3316/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 6.000 6.000 5.000 4.200 800 800 25 Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh TPQN Diện tích đất 2.668 m2 2018 - 2020 2032/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 20.000 15.000 13.500 11.700 1.800 1.500 C ả nh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Qu ả ng Ngãi 99.500 19.900 - 16.500 12.000 4.500 3.000 - 26 Xây dựng trụ sở làm việc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi - phần NS tỉnh hỗ trợ Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi TP. Quảng Ngãi 2018-2019 99.500 19.900 16.500 12.000 4.500 3.000 Bộ ch ỉ huy Quân sự tỉnh 69.000 69.000 - 39.500 33.325 6.175 5.600 - 27 Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh Quảng Ngãi BCH Quân sự t ỉ nh Đức Phổ 2016-2018 33.000 33.000 - 23.500 22.125 1.375 1.000 Vướng BT 28 Doanh trại trung đội vận t ả i thủy bộ Bộ ch ỉ huy Quân sự tỉnh xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi 2017-2018 2159/QĐ-SXD ngày 24/7/2017 5.000 5.000 4.000 3.800 200 29 Đường Hầm SCH cơ bản Bình Sơn BCH Quân sự tỉnh B ì nh S ơn 2020-2022 675/QĐ- UBND 03/5/2018; 223/QĐ-BTL, 27/02/2019 31.000 31.000 12.000 7.400 4.600 4.600 Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh 39.748 39.748 - 31.000 22.520 8.480 4.000 - 30 Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại cơ quan Bộ ch ỉ huy BĐBP tỉnh BCH Biên phòng tỉnh TP. Qu ả ng Ngãi NLV 4 tầng: DT sàn 1.258 m2 2017-2018 2139/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 19.748 19.748 17.000 14.320 2.680 31 Xây d ự ng mới Đồn Biên phòng B ì nh H ả i BCH Biên phòng tỉnh Bình S ơ n 2018-2020 2002/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 20.000 20.000 14.000 8.200 5.800 4.000 UBND các huyện, TP 2.702 . 490 2.248.221 - 1.847.200 1.555.115 375.658 254.000 80.000 UBND huyện Bình Sơn 114.500 71.500 - 62.000 49.200 12.800 12.000 - 32 Đường kè Bắc sông Trà Bồng (đoạn ha lưu c ầ u Châu Ổ) UBND huyện B ì nh Sơn B ì nh Sơn 1 ,2km 2017-2020 2173/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 72 . 000 29.000 29.000 24.000 5.000 5.000 33 Đường vào đập tràn Vực B à UBND huyện Bình Sơn B ì nh Sơn 5 km 2018-2020 1980/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 15.000 15.000 13.000 9.200 3.800 3.000 34 Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh) UBND huyện B ì nh Sơn Bình S ơ n Tưới 55 ha 2018-2020 2007/QĐ-UBND ng à y 31/10/2017 27.500 27.500 20.000 16.000 4.000 4.000 UBND huyện Sơn Tịnh 100.913 80.000 - 20.000 17.300 2.700 2.700 - 35 Tuy ế n D9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới UBND huyện S ơ n T ị nh Sơn Tịnh 1,04km 2018-2021 1984/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 100.913 80.000 20.000 17.300 2.700 2.700 UBND thành ph ố Quảng Ng ã i 1.264.6 1 0 1.130.742 - 955.000 811.815 226.758 134.700 80.000 36 Cầu Thạch Bích UBND TP Quảng Ngãi TP. Qu ả ng Ngãi c ầ u 875,65m; đường dẫn 1.549,07 m 2016-2020 323/QĐ-UBND 03/3/2016 643.184 560.000 - 511.000 501.242 9.758 9.700 37 Nghĩa địa thành phố (giai đoạn 2) UBND TP Quảng Ngãi TP. Quảng Ngãi 9,31 ha 2016-2020 2363/QĐ-UBND, 30/12/2015 56.281 39.397 - 39.000 37.000 2.000 CĐT không đăng ký nhu cầu vốn 38 Khu dân cư phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi UBND TP Quảng Ngãi TP. Quảng Ngãi 6,37 ha 2016-2020 1964a/QĐ-UBND, 30/10/2015 296.459 296.459 - 190.000 163.573 110.000 50.000 30.000 39 Cầu An Phú qua sông Phú Thọ UBND TP Quảng Ngãi TP. Quảng Ngãi 372m 2017-2021 1192/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 169.000 135.200 115.000 85.000 30 . 000 25.000 40 Đường Chu Văn An v à khu dân cư (đoạn từ H ù ng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) UBND TP Quảng Ngãi TPQN 500m và 0,93ha 2019-2022 1022/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 99.686 99.686 100.000 25.000 75.000 50.000 50.000 UBND huyện Tư Nghĩa 186.036 115.036 - 100.200 83.200 17.000 15.000 - 41 Đường Nghĩa Phương - Nghĩa Mỹ UBND huyện Tư Nghĩa Tư Nghĩa Đường cấp IV đồng bằng, d ài 1.751m 2017-2020 2128/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 47.036 47.036 42.000 40.000 2.000 1.000 42 Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà UBND huyện Tư Nghĩa T ư Nghĩa 1 ,225km 2017-2021 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 114.000 43.000 43.000 33.000 10.000 10.000 43 Đường Bàu Giang - Nghĩa Hành, đoạn qua huyện Tư Nghĩa (gđ2) UBND huyện Tư Nghĩa Tư Nghĩa 3 km 2018-2019 1967/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 25.000 25.000 15.200 10.200 5.000 4.000 Được bổ sung vượt thu 2017 là 10 tỷ đồng UBND huyện Mộ Đ ứ c 105.000 61.500 - 56.500 43.000 13.500 13.500 - 44 Hệ thống tiêu nước nổi các xã Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng UBND huyện Mộ Đức Mộ Đức 11 km 2018-2020 2124/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 35.000 35.000 30.000 22.000 8.000 8.000 45 Tuyến đường Đông thị trấn Mộ Đức (Đường nội thị) UBND huyện Mộ Đức Mộ Đức 1,32 km 2017-2020 70.000 26.500 26.500 21.000 5.500 5.500 UBND huyện Đức Phổ 49.900 39.900 - 39.000 28.000 11.000 6.000 - 46 Tuyến đường V õ Trung Th à nh đ ế n giáp đường tránh Đông (nút 24) UBND huyện Đức Phổ Đức Ph ổ 1.168,9 m 2017-2020 2136/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 49.900 39.900 39.000 28.000 11.000 6.000 UBND huyện Nghĩa H à nh 69.999 64.999 - 42.500 42.500 - - - 47 Đường Tránh lũ Hành Tín Đông - Hành Thiện - Hành Thịnh UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 11,5 km 2016-2018 1432/QĐ-UBND 08/8/2016 44.999 44.999 - 32.500 32.500 - - 48 Đường huyện ĐH.54 (ĐT.624-Nghĩa Kỳ) UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 2018-2020 1227/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 25.000 20.000 10.000 10.000 - - Vượt thu 2017 bố trí 10 tỷ đồng UBND huyện Minh Long 79.987 60.000 - 60.000 53.000 7.000 5.000 - 49 Cầu sông Phước Giang (thôn 2 Long Hiệp đi qua) UBND huyện Minh Long Minh Long 108m cầu+đường 2 đầu cầu 2017-2020 2147/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 79.987 60.000 60.000 53.000 7.000 5.000 UBND huyện Ba T ơ 201.786 161.786 - 136.000 131.100 4.900 4.500 - 50 Đường cứu hộ cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang (giai đoạn 1) UBND huyện Đa Tơ Ba Tơ 20,227km 2016-2020 1968h/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 74.986 74.986 - 65.000 65.000 - 51 Đường Ba Tơ - Ba Trang - Ba Khâm (đoạn Ba Trang - Ba Khâm) UBND huyện Ba Tơ Ba Tơ 19,7 km 2017-2020 2064/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 120.000 80.000 65.000 61.000 4.000 4.000 Được bổ sung KH19 10 tỷ 52 Cầu Nước Sung, xã Ba Vinh UBND huyện Ba Tơ Ba Tơ 45m 2018-2019 1456/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 6.800 6.800 6.000 5.100 900 500 UBND huyện Sơn Hà 86.600 86.600 - 74.000 63.500 10.500 6.000 - 53 Đường ĐH 72 (đoạn Sơn Cao - Sơn Kỳ) UBND huyện S ơ n Hà Sơn Hà 8,7km 2016-2018 2152/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 39.400 39 . 400 - 32.000 30.000 2.000 1.000 54 Đường Sơn Thủy - Giá Gối UBND huyện S ơn Hà Sơn Hà 14km 2017-2020 2087/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 47.200 47.200 42.000 33.500 8.500 5.000 UBND huyện Sơn Tây 124.969 117.969 - 86.500 77.800 8.700 8.100 - 55 Đường Sơn Liên - Cầu Tà Meo UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 6,5km 2017-2019 2127/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 67.969 67.969 60.000 51.300 8.700 8.100 56 Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐĐT05) UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 0,9km 2018-2020 1957/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 57.000 50.000 26.500 26.500 Đề xuất điều ch ỉ nh giảm KH trung hạn tại Phụ biểu 1; Năm 2020 yêu cầu NS huyện cân đối thực hiện UBND huyện Trà Bồng 5 9.989 59.989 - 53.000 42.200 10.800 7.500 - 57 Đường Trà Tân - Trà Nham UBND huyện Trà Bồng Trà Bồng 7km 2017-2020 2148/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 49.989 49.989 45.000 35.000 10.000 7.000 58 Cầu Suối Nang 2 UBND huyện Trà Bồng Trà Bồng Chiều d ài 100m 2018-2019 2329/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 10.000 10.000 8.000 7.200 800 500 UBND huyện Tây Trà 103.201 103.201 - 94.000 74.000 20.000 16.000 - 59 Đường Eo chim - Trà Nham - dốc B ì nh Minh UBND huyện Tây Trà Tây Tr à 7, 1 km 2017-2020 2142/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 63.249 63.249 58.000 48.000 10.000 8.000 60 Tuyến đường số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà UBND huyện Tây Trà Tây Trà 1 ,5km 2017-2020 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 39.952 39.952 36.000 26.000 10.000 8.000 UBND huyện Lý Sơn 155.000 95.000 - 68.500 38.500 30.000 23.000 - 61 Khu Ch í nh trị - Hành chính huyện Lý Sơn UBND huyện Lý Sơn Lý Sơn 2018-2022 2009/QĐ- UBND ngày 31/10/2017 80.000 80.000 55.000 36.500 18.500 18.000 62 Hệ thống t r ữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm n ướ c cho n ô ng nghiệp đảo Lý Sơn UBND huyện Lý Sơn Lý S ơ n cấp nước 1.000 người và tưới tiết kiệm cho 80ha đất 2018-2020 2040/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 75.000 15.000 13.500 2.000 11.500 5.000 Chậm ti ế n độ II Dự án kh ởi công mới năm 2019, chuy ể n tiếp sang năm 2020 2.867.823 2.765.423 - 1.380.325 517.450 917.275 701.250 290.000 Sở, ban, ngành tỉnh 2.285.358 2.275.358 - 997.000 311.150 740.250 556.800 290.000 1 Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa , thành phần 1 BQLDA Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Mộ Đức 13,2km 2019-2022 523/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 1.200.000 1.200.000 500.000 194.400 360.000 270.000 190.000 2 Đường nối từ cầu Thạch Bích đ ế n Tịnh Phong BQLDA Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông TPQN, Sơn Tịnh 2019-2023 1247/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 694.057 694.057 200.000 500 199.500 150.000 100.000 Ưu tiên thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo Kết luận số 1181-KL/TU ngày 23/8/2019 c ủ a BTVTU. Lũy k ế v ố n chưa bao gồm 15 tỷ đồng vượt thu 2018. 3 Nâng cấp tuy ế n đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà BQLDA Đầu tư Xây dựng c á c công trình giao thông TPQN, Tư Nghĩa 2019-2020 1923/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 135.000 135.000 120.000 40.200 79.800 50.000 4 Kênh tiêu, thoát nước Từ Ty (đoạn qua Phường Quảng Phú) BQL Dự án ĐTXD các công trình NN v à PTNT TPQN 3.000m 2019-2022 1890/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 79.892 79.892 50 . 000 14.100 35.900 27.000 5 Đường số 6 KCN Tịnh Phong BQL KKT Dung Quất S ơn Tịnh 863m 2019-2020 344/QĐ-BQL ngày 31/10/2018 26.545 26.545 20.000 10.100 9.900 9.000 6 Tôn tạo, nâng c ấ p mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng BQL DA ĐTXD các CT DD và CN tỉnh 2019-2020 1109/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 9.915 9.915 8.000 100 7.900 7.000 7 Công viên tỉnh Quảng Ngãi - Hạng mục: đường trục phía Nam công viên BQLDA ĐTXD các CT DD và CN tỉnh TP . Quảng Ngãi 2019-2020 1929/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 40.000 30.000 30.000 15.200 14.800 14.000 8 Tăng cường đ ả m bảo an toàn thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 Sở Thông tin và Truyền thông TP Quảng Ng ã i 2019-2021 1930/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 25.000 25.000 12.000 5.100 6.900 6.500 9 Tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học - Công nghệ TP. Quảng Ngãi M á y móc thiết bị 2019-2020 2036/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 14.949 14.949 12.000 5.200 6.800 6.800 10 Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học cho Trại nghiên cứu thực nghiệm ứ ng dụng CNSH phục vụ s ả n xuất nông nghiệp S ở Khoa học và Công nghệ Nghĩa Hành Đầu t ư phòng thí nghiệm 2019- 2020 3423/QĐ-SXD ngày 31/10/2018 5.000 5.000 5.000 4.050 950 500 11 Nhà tiểu đội dân quân thường trực các x ã tr ọng điểm (23 xã) Bộ Ch ỉ huy Quân sự tỉnh 23 xã 2019-2020 1888/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 27.000 27.000 20.000 12.100 7.900 7.000 12 Nhà làm việc c ô ng an 40 xã Công an t ỉ nh Nhiều huyện 2019-2020 1879/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 28.000 28.000 20.000 10.100 9.900 9.000 Các huyện, thành phố 582.465 490.065 - 383.325 206.300 177.025 144.450 - 13 Đường vành đai Tây Bắc Thị trấn Châu Ổ UBND huyện Bình Sơn Bình Sơn 1,22 km 2019-2021 1924/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 69.000 41.400 30.000 15.100 14900 11.950 Vốn t ỉ nh 60%, vốn huyện 40% 14 Tuy ế n N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới UBND huyện Sơn Tịnh Sơn Tịnh 1 ,6km 2019-2021 1921/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 82.000 49.200 35.000 16.100 18.900 12 . 000 Vốn t ỉ nh 60%, vốn huyện 40% 15 Tuyến đường QL 1A - Đá Bạc UBND huyện Mộ Đức Mộ Đức 4,6 km 2019-2021 1931/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 50.000 50.000 45.000 25.100 19.900 15.000 16 Tuyến đường ĐH.417 (Phổ Ninh - Ba Khâm) UBND huyện Đức Phổ Đức Phổ 5169m 2019-2021 1917/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 35.000 35.000 20.000 15.100 4.900 4.000 17 Đường Bờ hữu sông Phước Giang UBND huyện Minh Long Minh Long 2018-2020 1425/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 13.000 13.000 10.000 5.300 4.700 4.000 18 Đường Sơn Thượng - Sơn Tinh UBND huyện Sơn Hà Sơn Hà 14km 2019-2021 1864/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 55.000 55.000 15.000 7.400 7.600 7.000 19 Đường tránh đông huyện Nghĩa Hành UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành L=2km 2019-2021 1925/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 80.000 48.000 30.000 15.100 14.900 14.000 Vốn tỉnh 60%, vốn huyện 40% 20 Cầu Phủ thuộc tuyến đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi Nghĩa Hành UBND huyện Tư Nghĩa T ư Nghĩa 36m 2019-2021 1898/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 24 . 150 24.150 20.000 10.150 9.850 9.000 21 Nâng cấp, mở rộng tuy ế n đường Trà B ì nh đi Trà Tân, huyện Trà Bồng UBND huyện Tr à Bồng Trà Bồng 2019-2020 1922/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 22.000 22.000 19.000 15.100 3.900 3.000 22 Nâng cấp, m ở rộng tuyến đường ngã 3 Trà Xinh đi thôn Tr à Ôi, x ã Trà Xinh UBND huyện Tây Trà Tây Trà 3.000m 2019-2020 1394/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 15.000 15.000 13.000 8.100 4.900 4.000 23 Khắc phục các điểm sạt lở tr ên tuyến đường Trà Phong - Trà Thanh UBND huyện Tây Trà Tây Trà 2.000m 2019-2020 1393/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 10.500 10.500 10.000 7.100 2.900 2.500 24 Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông UBND huyện Ba Tơ Ba Tơ 14,2km 2019-2022 1926/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 112.709 112.709 60.000 30.200 29.800 29.000 25 Khôi phục bộ xương cá Ông Lăng Tân (bao gồm nhà trưng bày) UBND huyện Lý Sơn Lý Sơn 800m2 2019-2020 1468/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 14.106 14.106 10.000 6.450 3.550 3.000 26 H ỗ tr ợ vốn các vùng chuyên canh cây nông nghiệp (đầu tư cây giống và h ỗ tr ợ kỹ thuật) - - - 66.325 30.000 36.325 26.000 HTMT cho ngân sách huyện thực hiện Vùng chuyên canh cây Cau, huyện Sơn Tây UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 32.000 10.000 22.000 13.000 Vùng chuyên canh cây Chè, h uyện Minh Long UBND huyện Minh Long M i nh Long 6.000 6.000 - Vùng chuyên canh cây M í t th á i, huyện Sơn Hà UBND huyện Sơn Hà Sơn Hà 8.000 4.000 4.000 4.000 Vùng chuyên canh cây Mít thái, huyện Ba Tơ UBND huyện Ba Tơ Ba Tơ 8.000 4.000 4.000 4.000 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây quế Trà Bồng UBND huyện Trà B ồ ng Trà Bồng Đề xuất điều chỉnh trung hạn tại Phụ biểu 1 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây quế Tây Tr à UBND huyện Tây Trà Tây Trà 6.000 3.000 3 . 000 3.000 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả huyện Nghĩa Hành UBND huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 6.325 3.000 3.325 2.000 Đề xuất điều chỉnh trung hạn tại Phụ biểu 1 b Danh mục khởi công mới năm 2020 490.280 490.900 0 192.000 1.500 191.500 182.500 50.000 S ở , ban, ngành tỉnh 423 . 280 423.900 0 121.500 1.500 121.000 5.000 0 1 Xây d ựng m ớ i Trạm kiểm soát bi ê n phòng Sa Huỳnh BCH Biên phòng tỉnh Đức Phổ 2020 QĐ số 3873/QĐ-SXD ngày 19/12/2019 5.880 6.500 5.000 - 5.000 5.000 Các huyện, th à nh ph ố 67.000 67.000 0 70.500 0 70.500 62.500 2 Xây dựng khu tái định cư v à cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân d â n bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa 20.500 - 20.500 12.500 Trung hạn chưa bao gồm 06 tỷ đồng đã bố tr í từ nguồn vượt thu 2018 Xây dựng khu tái định cư ph ục vụ nhân dân bị ảnh hư ở ng bởi dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại x ã Nghĩa Kỳ, huyện Tư N ghĩa UBND huyện Tư Nghĩa 12.500 12.500 12.500 Cấp nước sinh hoạt An Hội Nam 2 8.000 Hỗ trợ sau đầu t ư 3 Trụ sở làm việc UBND huyện Sơn Tây UBND huyện Sơn Tây Sơn Tây 1.500 m2 2020-2022 1615/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 25.000 25.000 15.000 - 15.000 15.000 4 Hệ thống thoát nước trung tâm Thị Trấn Đ ứ c Phổ UBND huyện Đức Phổ Đức Phổ 2020-2022 2035/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 42.000 42.000 35.000 - 35.000 35.000 Bố tr í cho các dự án khởi công mới kh i đảm b ả o thủ tục 115.000 50.000 UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh kh i phân khai PHỤ LỤC 7 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN: XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Nghị quyết s ố 21/2019/NQ-HĐND ngày 1 1/ 1 2/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Chủ đầu tư Địa đi ể m xây dựng Năng lực thiết kế Th ời gian thực hiện Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2015 (tất c ả các nguồn vốn) Vốn trung hạn NS Đ P 2016 - 2020 điều chỉnh Lũy kế vốn giao đến hết KH 2019 Kế hoạch vốn 2020 Ghi ch ú S ố Quyết định T ổ ng mức đầu tư Trong đó: Ngân sách địa phư ơn g TỔNG CỘNG 410.220 410.220 43.400 270.109 179.033 105.000 I Bố trí thực hiện Chư ơn g trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 46.600 Phân bổ theo Nghị quyết riêng về vốn chư ơ ng trình nông thôn mới II Bố trí hoàn trả ứng trước - - - 50.000 25.000 14.400 1 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh TP. Quảng Ngãi 50.000 25.000 14.400 Thực tế chỉ giải ngân số ứ ng là 39,4 t ỷ đồng III Thực hiện dự án 410.220 410.220 43.400 220.109 154.033 44.000 Dự án chuyển tiếp sang năm 2020 410.220 410.220 43.400 220.109 154.033 44.000 2 Xây dựng các Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi S ở Y tế Các huyện/th à nh ph ố 2014-2016 72.957 72.957 43 . 400 28.000 28.000 - Hoàn thành, đủ vốn 3 Trường THPT Lê Trung Đình - Đền bù GPMB; xây dựng 12 phòng học, hội trường (giai đoạn 2) BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh TP. Quảng Ngãi 2.001 m2 sàn 2016-2018 21/QĐ- UBND, 12/01/2016 25.014 25.014 - 22.500 12.827 3.000 4 Trường GD trẻ khuyết tật - GPMB; XD nhà hiệu bộ, tường rào BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN t ỉ nh TP. Quảng Ngãi 711 m2 sàn 2017 544/QĐ-SXD ngày 02/3/2017 7.197 7.197 7.000 5.308 1.000 5 Trường THPT chuyên Lê Khiết - Cải tạo, xây dựng phòng học, các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 1) BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh TP. Quảng Ngãi 2018 2011/QĐ-UBND, 31/10/2017 55.000 55.000 45.609 30.609 15.000 6 Sửa chữa, nâng cấp trường Cao đẳng y tế Đặng Thùy Tr â m Trường Cao đẳng y tế Đặng T hù y Trâm TPQN 2019-2021 3421/QĐ-SXD ngày 31/10/2018 14.000 14.000 10.000 5.050 3.000 7 Trường THCS DTNT Sơn Hà - Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh Sơn Hà 717 m2 sàn 2018 3225/QĐ-SXD ngày 24/10/2017 5.399 5.399 5.000 3.712 Hoàn thành, đủ v ố n 8 Trường THPT số 2 Mộ Đức - Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng BQL Dự án ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh Mộ Đức 761 m2 sàn 2018 3240/QĐ-SXD ngày 24/10/2017 5.693 5.693 5.000 3.940 Hoàn thành, đủ vốn 9 Nâng cấp BVĐK tỉnh lên hạng 1 BQL Dự án ĐTXD các công trình DD v à CN tỉnh TP. Quảng Ngãi 2018-2020 78.000 78.000 21.000 1.600 10.000 10 Trường THPT Lý Sơn - Nhà học bộ môn BQL DA ĐT XD các CT DD v à CN tỉnh Lý Sơn 854 m2 sàn 2019-2020 3037/QĐ-SXD ngày 10/10/2017 7.324 7.324 6.000 5.950 Hoàn thành, đủ vốn 11 Trường THPT Tây Trà - Nhà tập đa năng BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh Tây Trà 819 m2 sàn 2019-2020 3413/QĐ-SXD ngày 30/10/2018 6.676 6.676 5.000 4.950 Hoàn thành, đủ vốn 12 Trường THPT Phạm Kiệt - Nhà học bộ môn BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh Ba Tơ 854 m2 sàn 2019-2020 3415/QĐ-SXD ngày 30/10/2018 6.960 6.960 5.000 4.950 Hoàn thành, đủ vốn 13 Bệnh viện y học cổ truyền BQL DA ĐT XD các CT DD và CN tỉnh TPQN 9.700 m2 2019-2022 1916/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 126.000 126.000 60.000 47.137 12.000 PHỤ LỤC 8 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 NGUỒN VỐN: NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Kèm theo Nghị quy ết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND t ỉ nh Quảng Ngãi) Đơn vị: Triệu đồng TT TÊN DỰ ÁN Đ ầu mối giao kế hoạch Địa đi ể m xây dựng Năng lực thiết kế Thời gian thực hiện Quy ế t định đầu tư Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 Lũy k ế vốn bố tr í đến hết 2019 Vốn trung hạn còn lại Kế hoạch v ố n 2020 Gh i chú Số Quyết định T ổ ng mức đầu tư T Ổ NG CỘNG 1.771.655 2.462.204 1.695.243 766.961 2.000.000 I Bố trí thực hiện dự án khai thác quỹ đất tỉnh quản lý 1.771.655 1.462.204 606.243 855.961 1.459.660 * Dự án chuyển tiếp 1.77 1 .655 1.192.204 436.243 755.961 565.462 1 Khu dân cư Yên Phú Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Quảng Ngãi 65.885m2 2011-2018 832/QĐ-UBND, 10/6/2011; 123.873 26.000 26.000 - 9.410 Bố trí thu hồi vốn ứ ng trước 9,41 tỷ 2 Khu Tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng hệ th ố ng đê bao nhằm ứng ph ó v ớ i biến đổi kh í hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi Sở T à i nguyên Môi trường T P . Quảng Ngãi 7,5ha 2015-2018 312/QĐ-UBND, 29/02/2016 101.957 100.000 90.244 9.756 9.756 3 Khu dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2 Sở Tài nguyên M ô i trường TP. Quảng Ngãi 3 ha 2017-2020 14 1 6/QĐ-UBND 01/8/2017 40.000 40.000 21.000 19.000 19.000 4 Hệ th ố ng điện chiếu sá n g đoạn km 1 027- km 1 045+780 và c ây xanh tại nút giao thông dốc sỏi thuộc tuyến QL1A, tỉnh Quảng Ngãi BQL dự án ĐTXD các công tr ì nh giao thông tỉnh Bình Sơn, Sơn Tịnh Đầu tư mới đường dây từ km 1 027- km 1 045+780 và các nút cây xanh 2017-2019 2150/QĐ-UBND 31/10/2016 44.476 40.000 40.000 40.000 5 Khu dân cư trục đường Bàu Giang - C ầ u Mới QISC TP. Quảng Ng ã i 2.227m2 932/QĐ-UBND, 20/6/2012; 1077/QĐ-UBND, 30/6/2015 641.777 354.900 110.300 244.600 100.000 6 Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Tr ư ng) QISC TP. Quảng Ngãi san nền 5,43ha và 876m đường 2016-2020 505/QĐ-UBND 31/3/2016, 1019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 220.204 220.204 54.200 166.004 149.296 7 KDC phía Nam đường Hai Bà T rưn g, thành ph ố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) QISC TP. Quảng Ngãi san nền 6,44ha 2016-2018 446/QĐ-UBND 24/3/2016 246.537 181.100 67.500 113.600 75.000 8 Khu dân cư phía Bắc Đường Huỳnh Thúc Kháng QISC TP. Quảng Ngãi 74.91 1 m2 2017-2019 1652/QĐ-UBND 01/9/2017 167.000 130.000 32.000 98.000 98.000 Bao gồm hoàn trả ứng trước 85 tỷ đồng ứ ng tại QĐ 716/QĐ-UBND, 16/9/2019 9 Kè và Khu dân cư nam sông Vệ QISC Mộ Đức 19,97 ha 2017-2019 1973/QĐ-UBND, 29/9/2017 185.831 100.000 34.999 65.001 65.000 Bao gồm hoàn trả ứng trước 45 tỷ đồng ứng tại QĐ 716/QĐ-UBND, 16/9/2019 * B ổ sung b ố trí cho các dự án đang đầu tư từ nguồn cân đối - 814.198 Phân chi tiết tại Phụ lục 6 * B ố tr í thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ s ơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ 270.000 170.000 100.000 80.000 II GIAO HUYỆN, TH À NH PH Ố THU - CHI 1.000.000 1.089.000 540.340 FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN