598/UBDT-KHTC

Công văn 598/UBDT-KHTC năm 2016 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do Ủy ban Dân tộc ban hành ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 598/UBDT-KHTC V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 Hà Nội, ngày 2 1 tháng 0 6 năm 20 16 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Thực hiện Công văn số 938/TTg-KTTH ngày 04/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ v ề việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau: I. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN K Ế HOẠCH VỐN NĂM 2016 1. Tình hình phân b ổ kế ho ạ ch vốn Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTG ngày 31/12/2015 của Thủ tướn g Chính phủ về việc giao kế hoạch v ố n đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2015 của B ộ trưởng B ộ K ế hoạch và Đầu tư về việc giao chi Tiết k ế hoạch vốn đầu tư phát tri ể n ngu ồ n ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 2501/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân s á ch nhà nước năm 2016, Ủy ban Dân tộc được giao kế hoạch vốn đầu tư n ă m 2016 là 104 tỷ đồng (trong đó: Số vốn bố trí đúng qui định là 76 tỷ đồng; S ố vốn b ố trí cho các dự án kh ở i công mới chưa đủ t hủ tục đầu tư, cần hoàn thiện thủ tục đ ầ u tư trước ngày 31/3/2016 là 28 tỷ đồng). - Ủy ban Dân tộc đã tiến hành phân bổ cho các d ự án đầu tư chuyển tiếp là 76 tỷ đ ồ ng g ồ m: + Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc: 70 tỷ đồng. + Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và ph ầ n m ề m quản lý Điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc: 6 tỷ đồng. - Đối với dự án kh ở i công mới: Ủ y ban Dân tộc đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Xây dựng Học viện Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, B ộ tài chính trước ngày 31/3/2016 là 28 tỷ đồng. 2. Tình hình giải ngân kế ho ạ ch vốn Tính đ ế n ngày 06/6/2016, tình hình giải ngân các dự án như sau: - Dự án Xây dựng Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc: + C ô ng trình đã thi công xong đến tầng 21 và tầng áp mái, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, cung cấp lắp thiết bị. Khối lượng thi công xây lắp đạt: 66 tỷ đồng. + Khối lượng thi công xây lắp từ 01/01/2016 đến 06/6/2016 đ ạt 47 tỷ đ ồ ng. + Kế hoạch vốn năm 2016 đã giải ngân đến ngày 06/6/2016 là: 17 t ỷ đồng hiện đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán kh ố i lượng hoàn th à nh là 28 tỷ đồng. + Dự kiến thanh toán theo ti ế n độ thi công từ 07/6/2016 đ ế n 31/12/2016 đạt: 93 tỷ đồng, (trong đó: tạm ứng theo h ợ p đồng là 20 tỷ đồng và thanh toán theo hồ sơ nghiệm thu, thanh toán kh ố i lượng hoàn thành l à 73 tỷ đồng ). - Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ th ố ng C ổ ng thông tin tích h ợ p dịch vụ công và phần mềm quản lý Điều hành tác nghiệp cho Ủy ban D â n t ộ c: + Hiện tại dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư giai đoạn I I. Cung cấp lắp đặt thi ế t bị mạng, máy chủ; hệ th ố ng điện , tiếp địa, chống sét. + Dự kiến giải ngân 6 tháng cuối năm 2016 là 6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao. II. KHÓ KHĂN VƯỚNG M Ắ C TRONG QUÁ TRÌNH TRI Ể N KHAI Do khó khăn về v ố n nên Dự án Xây dựng, nâng c ấ p hệ thống C ổ ng th ô ng tin tích h ợ p dịch vụ công và phần mềm quản lý Điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc chậm hoàn thành so với Quyết định phê duyệt dự án. III. KIẾN NGHỊ V ớ i tiến độ thi công như hiện nay, dự kiến khối lượng thi công xây lắp năm 2016 đạt 120 tỷ đồng, thanh toán theo hồ sơ nghiệm thu k hố i lượng hoàn thành dự kiến vượt kế hoạch được giao năm 2016 là 40 tỷ đồng. Ủ y ban Dân tộc đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tạo Điều kiện cho ứng vốn kế hoạch năm 2017 là 40 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Ủy ban Dân tộc gửi báo cáo để Quý Cơ quan xem xét, tổng h ợ p./. Nơi nhận: - Như trên; - PTTgCP Vương Đ ì nh Huệ; - Bộ K ế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm; - TT, PCN Lê S ơn Hải; - Cổng TTĐT UBDT; - Lưu VT, Vụ KHTC (03b). BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Đỗ Văn Chiến