1207/QĐ-BNN-XD

Quyết định 1207/QĐ-BNN-XD năm 2011 điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp, phần ban điều phối dự án Trung ương (CPMU) thực hiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1207/QĐ-BNN-XD Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP, PHẦN BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG (CPMU) THỰC HIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp; Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp số Cr.3953-VN ký kết ngày 04/4/2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế và thư ngày 31/3/2011 sửa đổi Hiệp định tín dụng số 3953-VN; Căn cứ Công văn số 342/TTg-QHQT ngày 08/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh và gia hạn dự án Phát triển ngành lâm nghiệp; Căn cứ Quyết định số 1182QĐ/BNN-HTQT ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp; Căn cứ Quyết định số 448QĐ/BNN-HTQT ngày 03/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt sổ tay thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp; Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 27/4/2011 về kế hoạch mua sắm cho giai đoạn kéo dài dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp; Căn cứ các Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006, số 2763/QĐ-BNN-XD ngày 26/9/2006, số 1413/QĐ-BNN-XD ngày 21/5/2007, số 3827/QĐ-BNN-XD ngày 03/12/2008, số 648/QĐ-BNN-XD ngày 12/3/2009, số 702/QĐ-BNN-XD ngày 22/3/2010, số 2613/QĐ-BNN-XD ngày 01/10/2010 và số 3128/QĐ-BNN-XD ngày 22/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp; Xét Tờ trình số 784/DALN-WB3 ngày 28/4/2011 và công văn số 943/DALN-WB3 ngày 20/5/2011 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu (phần ban điều phối dự án Trung ương thực hiện) dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp và hồ sơ kèm theo; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 571/XD-CĐ ngày 06/6/2011), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Phần do ban điều phối dự án Trung ương (CPMU) thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp có tổng giá trị là: 8.418.234 USD (Tám triệu, bốn trăm mười tám ngàn, hai trăm ba mươi tư đô la Mỹ) với nội dung chính như sau: 1. Phần công việc đã thực hiện: gồm 30 gói thầu (Chia ra: 11 gói thầu mua sắm hàng hóa với giá trị: 465.861 USD/Bốn trăm sáu mươi lăm ngàn, tám trăm sáu mươi mốt đô la Mỹ; 15 gói thầu tư vấn với giá trị: 3.900.293 USD/Ba triệu, chín trăm ngàn, hai trăm chín mươi ba đô la Mỹ; 04 gói thầu dịch vụ với giá trị: 87.384 USD/Tám mươi bảy ngàn, ba trăm tám mươi tư đô la Mỹ) với tổng giá trị các gói thầu: 4.453.538 USD (Bốn triệu, bốn trăm năm mươi ba ngàn, năm năm ba mươi tám đô la Mỹ). 2. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: gồm Đào tạo hội thảo của dự án; Chi phí hoạt động dự án (Lương cho cán bộ biên chế; Lương cho nhân viên hợp đồng; Chi phí hoạt động gia tăng); Dự phòng với tổng giá trị: 2.340.430 USD (Hai triệu, ba trăm bốn mươi ngàn, bốn trăm ba mươi đô la Mỹ). 3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: gồm 29 gói thầu (Chia ra: 01 gói thầu xây lắp với giá trị: 53.800 USD/Năm mươi ba ngàn, tám trăm đô la Mỹ; 07 gói thầu mua sắm hàng hóa với giá trị: 377.700 USD/Ba trăm bảy mươi bảy ngàn, bảy trăm đô la Mỹ; 19 gói tư vấn với giá trị: 1.066.420 USD/Một triệu, sáu mươi sáu ngàn, bốn trăm hai mươi đô la Mỹ; 02 gói thầu dịch vụ với giá trị: 126.346 USD/Một trăm hai mươi sáu ngàn, ba trăm bốn mươi sáu đô la Mỹ) với tổng giá trị các gói thầu: 1.624.266 USD (Một triệu, sáu trăm hai mươi bốn ngàn, hai trăm sáu mươi sáu đô la Mỹ). Điều 2. Tên gói thầu, số gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng, đơn vị thực hiện: Xem phụ lục chi tiết kèm theo. Gói thầu Chuyên gia cao cấp phổ cập và tập huấn lâm nghiệp thực hiện theo phương pháp xem xét trước Nguồn vốn: Vay Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) / Nguồn từ chính phủ Phần Lan/ Đối ứng của chính phủ Việt Nam/ Dân đóng góp bằng sức lao động. Điều 3. Quyết định này điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006, số 2763/QĐ-BNN-XD ngày 26/9/2006, số 1413/QĐ-BNN-XD ngày 21/5/2007, số 3827/QĐ-BNN-XD ngày 03/12/2008, số 648/QĐ-BNN-XD ngày 12/3/2009, số 702/QĐ-BNN-XD ngày 22/3/2010, số 2613/QĐ-BNN-XD ngày 01/10/2010 và số 3128/QĐ-BNN-XD ngày 22/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Các Bộ KH&ĐT, TC, TN&MT; - NH nhà nước, Kho bạc NN TW; - UBND và Sở NN&PTNT các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định; - Vụ TC, KH, HTQT, TCCB; - Tổng cục Lâm nghiệp; - Ban QL các dự án LN; - Lưu: VT, Cục XD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hứa Đức Nhị PHỤ LỤC 01 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP, PHẦN BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG (CPMU) THỰC HIỆN (Kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BNN-XD ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đơn vị tính: USD TT Nội dung Kinh phí đầu tư Đã thực hiện đến hết năm 2010 Thực hiện từ năm 2011 Tổng cộng I Tổng mức đầu tư 49.020.040 29.044.058 78.064.098 1 Ban điều phối dự án Trung ương 6.213.867 2.204.367 8.418.234 2 Tỉnh Thừa Thiên Huế 1.965.986 1.364.740 3.330.726 3 Tỉnh Quảng Nam 1.510.317 1.272.906 2.783.223 4 Tỉnh Quảng Ngãi 1.695.188 1.306.246 3.001.434 5 Tỉnh Bình Định 1.841.623 1.099.412 2.941.035 6 Tín dụng cho trồng rừng, dân đóng góp 25.361.660 11.760.467 37.122.127 7 Ngân hàng chính sách (VBSP) 349.515 - 349.515 8 Quỹ bảo tồn VCF 10.081.884 5.885.956 15.967.840 9 Nguồn chưa phân bổ - 4.149.964 4.149.964 II Nguồn vốn 49.020.040 29.044.058 78.064.098 1 Vay Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) 27.712.656 14.602.344 42.315.000 2 Nguồn từ chính phủ Phần Lan 4.668.000 - 4.668.000 3 Nguồn từ chính phủ Hà Lan 5.664.570 - 5.664.570 4 Quỹ môi trường toàn cầu GEF 3.247.052 5.752.948 9.000.000 5 Nguồn vốn EU 1.051.743 - 1.051.743 6 Đối ứng từ chính phủ Việt Nam 1.655.705 2.809.080 4.464.785 Đối ứng của chính phủ Việt Nam cho các hợp phần Phát triển thể chế, Trồng rừng sản xuất; Quản lý, giám sát và đánh giá dự án 1.537.186 2.676.072 4.213.258 Đối ứng của chính phủ Việt Nam cho hợp phần Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng (VCF) 118.519 133.008 251.527 7 Dân đóng góp bằng sức lao động 5.020.314 5.879.686 10.900.000 III Theo hợp phần 49.020.040 29.044.058 78.064.098 1 Phát triển thể chế 493.205 709.623 1.202.828 2 Trồng rừng sản xuất 30.344.307 15.494.148 45.838.455 3 Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng VCF 10.081.884 5.885.956 15.967.840 4 Quản lý, giám sát và đánh giá dự án 8.100.644 2.804.367 10.905.011 5 Nguồn tiền chưa phân bổ - 4.149.964 4.149.964 PHỤ LỤC 02 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP, PHẦN DO BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG (CPMU) THỰC HIỆN (Kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BNN-XD ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đơn vị tính: USD TT Tên gói thầu Số hiệu gói thầu Giá gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Đơn vị thực hiện I Phần công việc đã thực hiện 4.453.538 I.1 Hàng hóa 465.861 1 Nội thất văn phòng (theo Quyết định số 1202/QĐ-DALN-WB3 ngày 24/7/2008) XL02 6.852 Chào hàng cạnh tranh (SN) 1 túi hồ sơ Quý II/2008 Trọn gói 2 (tháng) CPCU 2 Thiết bị văn phòng giai đoạn khởi động (theo Quyết định số 3545/QĐ-BNN-XD ngày 19/12/2005) HH01 16.220 Quý IV/2005 Trọn gói 1 (tháng) CPCU 3 Bàn ghế văn phòng giai đoạn khởi động (theo Quyết định số 3587/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2005) HH02 8.766 Quý IV/2005 Trọn gói 1 (tháng) CPCU 4 Máy điều hòa nhiệt độ cho văn phòng (theo Quyết định số 377/QĐ-DALN-WB3 ngày 23/3/2006) HH03 2.720 Quý I/2006 Trọn gói 1 (tháng) CPCU 5 Mắc hệ thống điện thoại và internet cho văn phòng (theo Quyết định số 90/QĐ-DALN-WB3 ngày 16/01/08) HH04 4.625 Quý IV/2007 Trọn gói 1 (tháng) CPCU 6 Thiết bị máy văn phòng phục vụ công tác quản lý (theo Quyết định số 4082/QĐ-BNN-XD ngày 29/12/2006) HH05 18.724 Quý IV/2006 Trọn gói 1 (tháng) CPCU 7 Mua thiết bị văn phòng bổ sung (theo Quyết định số 1186/QĐ-DALN-KHKT ngày 07/7/2010) HH25 96.105 Đấu thầu rộng rãi (NCB) 1 túi hồ sơ Quý III/2010 Trọn gói 0,5 (tháng) CPCU 8 Mua máy GPS (theo Quyết định số 1910/QĐ-DALN-WB3 ngày 04/10/2010) HH26 9.053 Chào hàng cạnh tranh (SN) Quý III/2010 Trọn gói 0,5 (tháng) CPCU 9 Mua cây đầu dòng (theo Quyết định số 1390/QĐ-DALN-KHKT ngày 10/7/2009) CT01 46.809 Chỉ định thầu Quý III/2009 Trọn gói 3 (tháng) CPCU 10 Xây dựng mô hình trình diễn (theo Quyết định số 2012/QĐ-DALN-KHKT ngày 14/10/2009) CT02 117.390 Tự thực hiện Quý III/2009 Trọn gói 10 (tháng) CPCU 11 Mua xe ô tô của dự án theo Quyết định số 1414/QĐ-BNN-XD ngày 21/5/2007) Mua 01 xe ô tô cho CPCU vào giai đoạn khởi động + Mua 05 xe ô tô cho dự án (1 chiếc cho CPCU và 4 tỉnh dự án) HH19 HH21 138.597 Đấu thầu quốc tế (ICB) Quý II/2007 Trọn gói 3 (tháng) CPCU I.2 Tư vấn 3.900.293 1 Tư vấn mua sắm trong nước (theo Quyết định số 1439/QĐ-DALN-WB3 ngày 13/10/2005) TV01 5.753 IC 1 túi hồ sơ Quý III/2005 Theo thời gian 6 (tháng) CPCU 2 Quản lý Dự án (theo Quyết định số 2648/QĐ-BNN-XD ngày 12/../2007) TV02 1.352.367 QCBS 2 túi hồ sơ Quý II/2007 Theo thời gian 72 (tháng) CPCU 3 Trồng rừng hộ gia đình và quản lý giao đất (theo Quyết định số 2874/QĐ-BNN-XD ngày 28/9/2007) TV03 1.794.196 QBS Quý II/2007 Theo thời gian 72 (tháng) CPCU 4 Kiểm toán hàng năm (theo Quyết định số 599/QĐ-BNN-TC ngày 09/3/2009) TV04 48.033 LCS Quý I/2007 Trọn gói 6 (tháng) CPCU 5 Tư vấn tham gia của cộng đồng cho Bình Định (theo Quyết định số 978/QĐ-DALN-WB3 ngày 02/7/2007) TV05 70.561 Tư vấn cá nhân IC 1 túi hồ sơ Quý I/2007 Theo thời gian 40 (tháng) CPCU 6 Tư vấn tham gia của cộng đồng cho Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số 618/QĐ-BNN-XD ngày 12/3/2007) TV06 59.678 Quý I/2007 Theo thời gian 40 (tháng) CPCU 7 Tư vấn tham gia của cộng đồng cho Quảng Nam (theo Quyết định số 4147QĐ-BNN-XD ngày 27/12/2007) TV07 46.100 Quý I/2007 Theo thời gian 40 (tháng) CPCU 8 Tư vấn tham gia của cộng đồng cho Quảng Ngãi (theo Quyết định số 4147/QĐ-BNN-XD ngày 27/12/2007) TV08 55.360 Quý I/2007 Theo thời gian 40(tháng) CPCU 9 Cố vấn quản lý dự án (theo Quyết định số 3440/QĐ-BNN-XD ngày 08/12/2005) TV12 158.791 Quý III/2005 Theo thời gian 6 (tháng) CPCU 10 Phiên dịch ngắn hạn cho Cố vấn quản lý dự án (theo Quyết định số 53/QĐ-DALN-WB3 ngày 10/01/2006) TV13 11.917 Quý III/2005 Theo thời gian 8 (tháng) CPCU 11 Trợ lý dự án (theo Quyết định số QĐ-DALN-WB3 ngày 28/6/2007) TV26 15.732 Quý III/2007 Theo thời gian 13 (tháng) CPCU 12 Sản xuất phim cho dự án (theo Quyết định số 855/QĐ-DALN-KHKT ngày 24/5/2010) TV28 43.684 CQ Quý III/2010 Trọn gói 6 (tháng) CPCU 13 Mua phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin địa lý Geodatabase (theo Quyết định số 868/QĐ-DALN-WB3 ngày 26/5/2010) TV29 57.895 Quý III/2010 Trọn gói 3 (tháng) CPCU 14 Xây dựng hệ thống biểu sản lượng (theo Quyết định số 234/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/5/2011) TV31 84.678 CQ 2 túi hồ sơ Quý IV/2010 Trọn gói 6 (tháng) CPCU 15 Phân tích khả thi địa điểm trồng rừng (theo Quyết định số 2507/QĐ-DALN-KHKT ngày 23/12/2010) TV32 95.548 Tự thực hiện 1 túi hồ sơ Quý IV/2010 Trọn gói 3 (tháng) CPCU I.3 Dịch vụ 87.384 1 In ấn tài liệu phổ cập tuyên truyền cho dự án giai đoạn khởi động (theo Quyết định số 459/QĐ-DALN-WB3 ngày 06/4/2006) DV02 6.164 Chào hàng cạnh tranh (Shopping) 1 túi hồ sơ Quý I/2006 Trọn gói 1 (tháng) CPCU 2 In tài liệu phổ cập tuyên truyền cho dự án (theo Quyết định số 294/QĐ-DALN-WB3 ngày 29/2/2008) DV03 21.850 Quý I/2008 1 (tháng) CPCU 3 In ấn tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật (theo Quyết định số 1197/QĐ-DALN-KHKT ngày 17/6/2009) DV04 17.460 Quý II/2009 1 (tháng) CPCU 4 In tài liệu khuyến lâm và bản đồ vùng dự án (theo Quyết định số 224/QĐ-DALN-KHKT ngày 20/01/2011) DV05 41.910 Quý IV/2010 1 (tháng) CPCU II Phần công việc không áp dụng đấu thầu 2.340.430 II.1 Đã thực hiện đến hết năm 2010 1.706.598 1 Đào tạo hội thảo của dự án 1.209.130 2 Chi phí hoạt động gia tăng 497.468 II.2 Thực hiện từ năm 2011 633.832 1 Đào tạo hội thảo của dự án 327.116 2 Chi phí hoạt động dự án 252.985 a Lương cho cán bộ biên chế 21.232 b Lương cho nhân viên hợp đồng 17.858 c Chi phí hoạt động gia tăng 213.894 3 Dự phòng 53.731 III Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu 1.624.266 III.1 Xây lắp 53.800 1 Nâng cấp vườn ươm cho Thanh Hóa và Nghệ An XL09 53.800 Xây lắp nhỏ (Small work) 1 túi hồ sơ Quý III/2011 Trọn gói 2 (tháng) CPMU III.2 Hàng hóa 377.700 1 Mua máy DGPS HH23 97.500 Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) 1 túi hồ sơ Quý III/2011 Trọn gói 3 (tháng) CPMU 2 Mua xe máy cho dự án HH24 38.000 Chào hàng cạnh tranh (Shopping) Quý II/2011 1 (tháng) CPMU 3 Thiết bị văn phòng HH28 85.000 Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) Quý II/2011 0,5 (tháng) CPMU 4 Mua cây đầu dòng cho các vườn ươm thuộc Thanh Hóa và Nghệ An HH29 32.000 Chào hàng cạnh tranh (Shopping) Quý II/2011 0,5 (tháng) CPMU 5 Nâng cấp trang thiết bị vườn ươm cho Thanh Hóa và Nghệ An HH30 48.700 1 túi hồ sơ Quý II/2011 1 (tháng) CPMU 6 Trang bị máy hỗ trợ cập nhật dữ liệu cho phần mềm Geodatabase HH31 39.000 Quý II/2011 0,5 (tháng) CPMU 7 In sổ tay hiện trường DV06 37.500 Quý II/2011 1 (tháng) CPMU III.3 Tư vấn 1.066.420 1 Cấp chứng chỉ rừng trồng TV30 55.000 Lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CO) 2 túi hồ sơ Quý II/2011 Trọn gói 6 (tháng) CPMU 2 Chuyên gia cao cấp trồng rừng/nhóm trưởng TV33 198.000 Tư vấn cá nhân (IC) 1 túi hồ sơ Quý II/2011 Theo thời gian 10 (tháng) CPMU 3 Chuyên gia trồng rừng TV34 20.640 Quý II/2011 6 (tháng) CPMU 4 Chuyên gia cao cấp vườn ươm TV35 53.400 Quý II/2011 3 (tháng) CPMU 5 Chuyên gia vườn ươm TV36 20640 Tư vấn cá nhân (IC) 1 túi hồ sơ Quý II/2011 6 (tháng) CPMU 6 Chuyên gia cao cấp phổ cập và tập huấn lâm nghiệp TV37 106.800 Quý II/2011 6 (tháng) CPMU 7 Chuyên gia phổ cập và tập huấn lâm nghiệp TV38 20.640 Quý II/2011 6 (tháng) CPMU 8 Chuyên gia cao cấp chứng chỉ rừng TV39 71.200 Quý II/2011 4 (tháng) CPMU 9 Chuyên gia chứng chỉ rừng TV40 20.640 Quý II/2011 6 (tháng) CPMU 10 Chuyên gia cao cấp dân tộc thiểu số/phát triển xã hội TV41 32.700 Quý II/2011 2 (tháng) CPMU 11 Chuyên gia dân tộc thiểu số/phát triển xã hội TV42 15.760 Quý II/2011 4 (tháng) CPMU 12 Chuyên gia giám sát đánh giá TV43 29.400 Quý II/2011 10 (tháng) CPMU 13 Phiên dịch TV44 29.400 Quý II/2011 10 (tháng) CPMU 14 04 chuyên gia tư vấn cộng đồng cho 04 tỉnh TV45 99.200 Quý II/2011 10 (tháng) CPMU 15 Nâng cấp phần mềm kế toán TV46 8.000 Quý III/2011 Trọn gói 4 (tháng) CPMU 16 Nâng cấp phần mềm Geodatabase TV47 35.000 Chỉ định thầu (SSS) 1 túi hồ sơ Quý II/2011 Trọn gói 5 (tháng) CPMU 17 Kiểm toán bổ sung TV48 20.000 Quý II/2011 12 (tháng) CPMU 18 Nghiên cứu phát triển thể chế TV49 50.000 Lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQ) 2 túi hồ sơ Quý IV/2011 6 (tháng) CPMU 19 Xây dựng bản đồ hoàn công cho dự án TV50 180.000 Quý II/2011 3 (tháng) CPMU III.4 Dịch vụ 126.346 1 Xây dựng mô hình trình diễn cho Thanh Hóa và Nghệ An DV07 35.000 Tự thực hiện (Force Account) 1 túi hồ sơ Quý II/2011 Trọn gói 10 (tháng) CPMU 2 Phân tích khả thi địa điểm trồng rừng cho các huyện mới DV08 91.346 Quý III/2011 3 (tháng) CPMU Tổng cộng 8.418.234 (Tám triệu, bốn trăm mười tám ngàn, hai trăm ba mươi tư đô la Mỹ)