126/BC-UBND

Báo cáo 126/BC-UBND năm 2016 về kết quả thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, do WB tài trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126 /BC- UBND Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TẠI 8 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, DO WB TÀI TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Thực hiện Công văn số 9378/BNN-TCTL ngày 16/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ số giải ngân Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng s ô ng Hồng, do WB tài trợ (Chương trình PforR), UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2015, như sau: I. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH 1. Tên Ch ươ ng trình: Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT dựa trên kết quả đầu ra do Ngân hàng Thế giới tài trợ (gọi tắt là Chương trình P fo rR) được thực hiện tại 8 tỉnh, gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà N am, Quảng Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa. 2. Mục tiêu cụ thể của Ch ươ ng trình - Cung cấp nước sạch bền v ữ ng cho 340.000 gia đình nông thôn tại 8 tỉnh; - Cải thiện điều kiện sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 130.000 hộ nông thôn; - Cung cấp n ướ c và điều k iện vệ sinh ở các tr ườ ng học, trạm y tế xã và các công trình công cộng; - Nâng cao năng lực phân tích thông tin về ngành nước và vệ sinh, xác định ưu tiên và công tác quản lý lâu dài cũng như các nhu cầu về đầu tư và chuẩn bị các kế hoạch hoạt động cấp nước và vệ sinh nông thôn của các tỉnh; - Nâng cao năng lực đánh giá việc thực hiện các chương trình, hiệu quả đầu tư và quản lý chương trình. 3. Các h ợ p phần của Chương trình - Hợp phần 1 - Cải thiện điều kiện cấp nước: Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung quy mô xã và liên xã cấp nước cho 240 xã tại 8 tỉnh (Thanh Hóa có 30 xã), chất lượng nước đạt QCVN 02/BYT. - Hợp phần 2 - Cải thiện điều kiện vệ sinh: Xây dựng các nhà tiêu đạt chuẩn quốc gia tại trường học, trạm xá. Đối với vệ sinh hộ gia đình: Chương trình hỗ trợ xây dựng mẫu nhà vệ sinh cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chương trình MTQG; các hộ gia đình sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi qua Ngân hàng CSXH để cải tạo và xây mới nhà vệ sinh hộ gia đình. - Hợp phần 3 - Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá và quản lý Chương trình. 4. Tổng vốn của Chương trình cho 8 tỉnh: Tổng số: 230.500.000 USD, Trong đó: - V ốn vay WB: 200.000.000 USD - Vốn đối ứng từ ngân sách: 10.500.000 USD - Vốn đóng góp từ c ộ ng đồng: 20.000.000 USD. 5. Chương trình của tỉnh Thanh Hóa a) Danh sách xã tham gia Chương trình: Danh sách 30 xã tham gia Chương trình được UBND các huyện đề xuất và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 2725/ UBND -NN ngày 03/6/2010 đăng ký với Bộ Nông nghiệp và PTNT bao gồm: - Huyện Nga Sơn 8 xã: Nga An, Nga Liên, Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thủy, Nga Bạch, Nga Thạch, Nga Nhân. - Huyện Hậu Lộc 7 xã: Hoa Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Hải Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc. - Huyện Hoằng Hóa 7 xã: Hoằng Hà, Ho ằ ng Y ế n, Ho ằ ng Trường, Hoằng Hải, Ho ằ ng Tiến, Hoằng Thanh, Ho ằ ng Phụ. - Huyện Quảng Xương 5 xã; Quảng Lại, Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Chính, Quảng Trung. - Huyện T ĩ nh Gia 3 xã: Hải Châu, Hải Ninh, Thanh Thủy. b) Chỉ số giải ngân của tỉnh Thanh Hóa: Chỉ số giải ngân (DLI) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 T ổ ng s ố DLI 1.1 Số đấu nối n ướ c mới hoạt động 0 10.780 12.120 13.470 9.430 45.800 DLI 1.2 Số nhà tiêu hộ gia đình HVS mới 2.020 2.020 4.040 5.390 4.050 17.520 DLI 2.1 Số người tiếp cận công trình nước bền vững 57.250 57.250 114.500 DLI 2.2 Số người tiếp cận vệ sinh toàn xã (CWS) 33.380 33.670 33.680 33.680 37.040 171.450 DLI 3.1 Kế hoạch năm của tỉnh được phê d uyệt năm 2013 (Có/Không) Có Có Có Có Có DLI 3.2 Báo cáo thường niên của chương trình được công b ố (Có/Không/ Không áp dụng ) Có Có Có Có Có c) Nguồn vốn của Thanh Hóa được phân bổ: • Phân bổ theo nguồn vốn: Tổng nguồn vốn từ Chương trình: 626.923 triệu đồng + V ốn WB: 550.613 triệu đồng + Vốn đối ứ ng của tỉnh: 19.458 triệu đồng + Cộng đồng đóng góp: 56.852 triệu đồng (xây dự ng công trình cấp nước và XD công trình vệ sinh). • Phân bổ theo h ợ p phần: + Hợp phần 1: Cải thiện điều kiện cấp nước: 539.180 triệu đồng + Hợp phần 2: Cải thiện điều kiện vệ sinh: 50.462 triệu đồng + Hợp phần 3: Nâng cao năng lực, giám sát đánh giá: 20.210 triệu đồng II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015. 1. Mục tiêu và kết quả thực hiện Chỉ số giải ngân (CSGN) 1.1 - S ố đấu nối n ước mới (Do Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn thực hiện) . - Mục tiêu: 12.120 đấu nối nước mới. - Kết quả thực hiện: 11.898 số hộ đấu nối (bằng 98,2% mục t i êu CSGN năm 2015). Trong đó: + Công trình cấp nước tập trung là công trình cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn (gồm các xã: Nga Yên, Nga Liên, Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thanh, Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Văn và Thị tr ấ n Nga Sơn) là: 9.458 đ ấ u n ố i mới + Công trình cấp n ướ c sạch 7 xã huyện Hậu Lộc (đấu nối thêm trong năm 2015) là 2.440 đấu nối mới. 2. Mục ti ê u và Kết quả thực hiên CSGN 1.2 - S ố công trình vệ sinh hộ gia đình xây m ớ i (Do Trung tâm y tế dự phòng tỉnh thực hiện) - Mục tiêu: 4.040 nhà tiêu hợp vệ sinh đ ượ c xây mới. - Kết quả thực hiện: S ố nhà tiêu hợp vệ sinh xây mới đạt 4.886 nhà t i êu h ợ p vệ sinh (bằng 121% mục tiêu). 3. Mục tiêu và Kết quả thực hiện CSGN 2.2 - S ố người được hưởng l ợ i từ xã vệ sinh toàn xã (Do Sở Y tế và Sở Gi á o dục và Đào tạo thực hiện) - Mục tiêu: Có 33.680 người được hưởng lợi từ xã vệ sinh toàn xã. - Kết quả thực hiện: S ố người được hưởng lợi từ 6 xã đạt vệ sinh toàn xã là 40.460 người (đạt 120% so với mục tiêu). Số xã đạt vệ sinh toàn xã năm 2015 là 6 xã, gồm: Hà Vân, Thăng Long, Xuân Trường, Thanh Thủy, Hải Châu, Thiệu Tiến (100% số hộ của 6 xã có nhà tiêu, trong đó cả 6 xã có số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 70%, tất cả các trường học v à trạm y tế thuộc 6 xã đăng ký vệ sinh toàn xã đều có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Chương trình). 4. Kết quả thực hiện các Kế hoạch hành động của Chương trình Kế hoạch hành động của Chương trình đã được thực hiện đúng theo yêu cầu của Chương trình, nhà tài trợ: - Hành động 1: Các dữ liệu về các hoạt động của Chương trình đã được các đơn vị báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan trung ương (báo cáo tháng/quý/năm); Báo cáo Chương trình của tỉnh được UBND tỉnh báo cáo cho Ngân hàng, Bộ Nông nghiệp theo quy định; các hồ sơ, báo cáo được lưu trữ tại các đơn vị thực hiện. - Hành động 2: Trong năm 2015 thực hiện đấu thầu các gói thầu thuộc các Tiểu dự án nước sạch cụ thể như sau: + Tiểu d ự án nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn thực hiện trong năm 2015 là 02 Gói thầu: Gói số 18 - Cung cấp thiết bị đồng hồ (gói thầu dịch vụ); gói số 21 - Ph ầ n m ề m quản lý hệ thống và quản lý khách hàng (gói th ầ u tư v ấ n). + Tiểu dự án nước sạch 8 xã huyện Hoằng Hóa: Thực hiện 01 Gói thầu (Tư vấn khảo sát - lập thiết kế BVTC công trình). Tất cả các Gói thầu thực hiện trong năm 2015 của dự án cấp nước sạch đã được chủ đầu tư thực hiện đấu thầu đúng theo Luật đấu thầu của Chính phủ Việt Nam và Hiệp định. Thông tin về đấu thầu được thông báo công khai, minh bạch trên Báo Đấu thầu theo quy định. - Các gói thầu tư vấn: gồm 02 gói thầu. Trong đó: 2/2 gói thầu là đấu thầu rộng rãi (đạt 100%). - Các gói thầu xây l ắ p: Không. - Các gói thầu dịch vụ gồm 01 gói thầu . Trong đó 01/01 gói thầu là đấu thầu rộng rãi (đạt 100%). - Hành động 3: Báo cáo tài chính của Chương trình năm 2015 đã được thực hiện đầy đủ theo quy định (báo cáo Quý I, Quý II, Quý III). H iện nay báo cáo Quý IV đang được các đơn vị chuẩn bị đ ể báo cáo; Công tác kiểm toán nội bộ được UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện tại Văn bản số 1702/ UBND -NN ngày 11/03/2014 về việc giao đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ Chương trình PforR. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện công tác k iểm toán nội bộ theo quy định và báo cáo 6 tháng theo yêu c ầ u. - Hành động 4: Đối với công tác đền bù GPMB: Năm 2015 thực hiện công tác đền bù GPMB thuộc Dự án cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn: Công tác ki ể m kê, đền bù GPMB được Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, UBND các xã thực hiện trên nguyên tắc giảm thiểu thiệt hại từ việc thu hồi đất; mức giá đền bù được xác định dựa trên giá thị trường, được cơ quan thẩm định giá độc lập thẩm định trên cơ sở các tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành. Quy trình thực hiện như sau: + Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện chọn một đơn vị có chức năng thẩm định giá độc lập (thông qua hình thức: Chỉ định thầu) để thẩm định giá đền bù. + Đơn vị th ẩ m định giá được chỉ định lập đề cương Công tác tư vấn thẩm định giá thay thế đối với công tác bồi thường và tái định cư của Dự án. Công tác giải đền bù GPMB đối với Ti ể u dự án cấp nước cho 09 xã huyện Nga Sơn đã được Chủ đầu tư hoàn thành chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng vào tháng 04/2015; H i ện nay đang tiếp tục công tác GPMB của Tiểu dự án cấp nước cho 08 xã huyện Hoằng Hóa. Dự kiến công tác đề n bù, GPMB sẽ hoàn thành trước khi khởi công công trình, đảm bảo có mặt b ằ ng sạch cho các nhà th ầ u thi công các Gói thầu. - Hành động 5: Trên địa bàn các xã tham gia Chương trình không có đồng bào dân tộc thiểu số. III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015. 1. Kết quả đạt đ ượ c - Các hoạt động năm 2015, đặc biệt là các hoạt động thực hiện CSGN 1.2 mặc dù triển khai trong thời gian ngắn và gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên đến hết năm 2015 tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành được các Chỉ số giải ngân năm 2015 của Chương trình, cụ thể: Có 11.898 hộ được đấu nối nước mới; Các trường học, trạm y tế thuộc 6 xã vệ sinh toàn xã đã có công trình nước và nhà tiêu h ợ p vệ sinh với 40.460 người dân được hưởng lợi từ 6 xã vệ sinh toàn xã. - Các Kế hoạch hành động của Chương trình đã được các đơn vị thực hiện đúng theo yêu cầu của Chương trình và nhà tài trợ. - Chương trình đã giúp cải thiện điều kiện vệ sinh cho các hộ gia đình, vệ sinh các cơ sở công cộng (trường học, trạm y tế) của nhiều địa phương trong tỉnh. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân các xã tham gia Chương trình. 2. Tồn tại, hạn ch ế - Công trình cấp nước là công trình kh ở i công mới và có quy mô lớn, trong khi thời gian thực hiện không nhiều nên ảnh hưởng đến việc hoàn thành CSGN năm 2015. - Một số công trình vệ sinh hộ gia đình m ặ c dù được hỗ trợ xây dựng mới, tuy nhiên các hộ gia đình sử dụng bảo quản chưa tốt dẫn đến việc các công trình mới được xây dựng sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã không còn hợp vệ sinh, mặc dù công tác truyền thông đã được chính quyền địa phương, các tổ chức thực hiện thường xuyên. - Một số công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế nhanh bị hư hỏng, đặc biệt là các công trình cấp nước và vệ sinh cho trường học, do việc sử dụng và quản lý của các trường học chưa tốt. - Một số địa phương đang thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các công trình công cộng chưa hoàn thành nên có sự thay đổi về tiêu chí đánh giá. IV. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 1. Nguyên nhân - Nguồn vốn đầu tư phát triển của năm 2015 chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ để giải ngân khối lượng hoàn thành dự án; nguồn vốn sự nghiệp đ ể thực hiện hoạt động vệ sinh và các hoạt động truyền thông phân bổ chậm (tháng 10/2015 mới có vốn về tài khoản nguồn) nên các đơn vị được giao chưa chủ động được trong việc triển khai, đặc biệt là hỗ trợ các hộ dân xây dựng mới, các công trình vệ sinh hộ gia đình. - Nhận thức của một số bộ phận cán bộ chính quyền, nhân dân về nước sạch và vệ sinh môi trường còn hạn chế, chưa tích cực trong việc thực hiện n ướ c sạch và VSMT tại địa phương. - Đời sống của nhân dân nông thôn còn khó khăn, việc đóng góp vốn đối ứng còn chậm; công tác xây dựng mô hình nhà tiêu h ợ p vệ sinh triển khai còn gặp nhiều khó khăn. 2. Gi ả i pháp khắc phục - Chỉ đạo UBND các huyện, xã thuộc dự án cấp nước đẩy mạnh công tác thu tiền đóng góp của nhân dân hưởng lợi theo quy định của Chương trình; tiếp tục tuyê n truyền vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch từ dự án, tăng hiệu quả của dự án. - Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo d ục và Đào tạo, Ngân hàng CSXH trong việc thực hiện các Chỉ số giải ngân đảm bảo hoàn thành các Chỉ số giải ngân của Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra năm 2015. - Tăng cường đưa thông tin, giáo dục, truyền thông thường xuyên đến được v ớ i người dân thuộc các xã tham gia Chương trình thông qua các lớp tập huấn truyền thông; phổ biến các tài liệu chuyên môn và tài liệu truyền thông về nư ớ c sạch và vệ sinh môi trường. - Chuẩn bị các điều kiện về tổ chức bộ máy và mô hình quản lý để đưa công trình cấp nước sạch cho 9 xã Nga Sơn vào vận hành bền vững, cung cấp dịch vụ nước sạch cho nhân dân. V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Đ ể đảm bảo thực hiện Chương trình theo kế hoạch và chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016, đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương bố trí đủ nhu cầu vốn và th ô ng báo sớm ngay từ đầu năm cho các địa phương để chủ động triển khai các hoạt động của dự án./. Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo); - Ngân hàng Thế giới; - Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT; - T. trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo); - Các sở: NT&PTNT, KH&ĐT, TC, YT, GD&ĐT; - Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh; - Lưu: VT, Pg NN. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguy ễ n Đức Quyền MẪU BÁO CÁO MỘT BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ GIẢI NGÂN CỦA TỈNH NĂM 2015 (Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa) I. TÓM TẮT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN Tiến độ thực hiện Chỉ số Giải ngân trong Năm Báo cáo Kết quả giải ngân Mục tiêu K ết quả đạt được DLI 1.1 S ố đ ấ u nối mới hoạ t động 12.120 11.898 DLI 1.2 S ố nhà tiêu hộ gia đình HVS mới 4.040 4.886 DLI 2.1 Số ng ư ời đ ược hưởng lợi từ công trình cấp nước b ề n vững - - DLI 2.2 Số người hư ở ng lợi từ “ Vệ sinh t oàn x ã ” 33.680 40.460 DLI 3.1 S ố k ế hoạch năm của tỉnh được phê duyệt Có Có DLI 3.2 Số b á o c á o chương trình được công b ố Có Có II. DLI 1.1: SỐ ĐẤU NỐI MỚI HOẠT ĐỘNG Huyện (Các) Xã Tên hệ thống nước Số đấu nối m ớ i hoạt động Hậu Lộc Hưng Lộc, Minh Lộc, Phú Lộc, Đa Lộc, Hải Lộc, Hòa Lộc, Hoa Lộc Công trình cấp nước sạch 7 xã huyện Hậu Lộc 2.440 Nga Sơn Nga Yên, Nga Liên, Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thanh, Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Văn và Thị trấn Nga S ơn Công trình cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn 9.458 Tổng cộng 11.898 III. DLI 1.2: SỐ NHÀ TIÊU HỘ GIA ĐÌNH HỢP VỆ SINH MỚI Huyện Xã S ố nhà tiêu hộ g i a đình HVS mới T ĩ nh Gia Hải Châu 205 T ĩ nh Gia Thanh Thủy 272 T ĩ nh Gia Hải An 127 Quảng Xương Quảng Long 121 Quảng Xương Quảng Văn 22 Quảng Xương Quảng Ngọc 156 Nông Cống Thăng Long 516 Nông Cống Tế Lợi 204 Nông Cống Thăng Bình 122 Như Thanh Hải Long 206 Như Thanh Cán Khê 117 Như Thanh Mậu Lâm 38 Hà Trung Hà Bình 50 Hà Trung Hà Đông 74 Hà Trung Hà Long 187 Hà Trung Hà Vân 1 80 Triệu Sơn Hợp Tiến 145 Triệu Sơn Minh Sơn 143 Thiệu Hóa Thiệu Tiến 190 Thiệu Hóa Thiệu Hợp 75 Thiệu Hóa Thiệu Lý 31 Yên Định Yên Thái 102 Yên Định Định Công 73 Yên Định Định Thành 57 Vĩnh Lộc Vĩnh Minh 78 Vĩnh Lộc Vĩnh Long 167 Vĩnh Lộc Vĩnh Tiến 9 Thọ Xuân Xuân Trường 312 Thọ Xuân Xuân Phong 92 Thọ Xuân Nam Giang 147 Thọ Xuân Thọ Diên 218 Thường Xuân Luận Thành 90 Thường Xuân Xuân Lộc 90 Lang Chánh Giao An 72 Lang Chánh Trí Nang 124 Đông Sơn Đông Thanh 74 Tổng cộng 4.886 IV. DLI 2.2: SỐ NGƯỜI HƯỞNG LỢI TỪ “VỆ SINH TOÀN XÃ” Huyện Xã % Hộ gia đình có Nhà t i êu H ợ p vệ s i nh % Hộ gia đình c ó nhà tiê u % Tr ườ ng học c ó n ướ c sạch và nhà tiêu HVS % Trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu HVS Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” (Dân s ố xã) T ĩ nh Gia H ả i Châu 71,9% 100% 100% 100% 8,868 T ĩ nh G i a Thanh Thủy 71,0% 100% 100% 100% 5,705 Nông Cống Thăng Long 74,1% 100% 100% 100% 11,970 Hà Trung Hà Vân 73,9% 100% 100% 100% 3,639 Thiệu H ó a Thiệu Tiến 73,9% 100% 100% 100% 5,512 Thọ Xuân Xuân Tr ư ờng 77,7% 100% 100% 100% 4,766 T ổ ng cộng 40.460 V. DLI 3.1 VÀ 3.2: KẾ HOẠCH NĂM VÀ BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015 CỦA TỈNH Tỉnh Kế hoạch Năm của Tỉnh đã được phê duyệt chưa? Ngày phê duyệt Báo cáo Chương trình của Tỉnh đã h oàn thành theo M ẫ u đã Thống nhất và được cung cấp trên cổng thông t i n điện tử của Tỉnh và trang web của NCER W ASS? Ngày Công bố Thanh Hóa Kế hoạch 6451/ UBND -NN của UBND tỉnh Thanh Hóa 23/7/2014 23/7/2014 MẪU BÁO CÁO HAI BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015 TỈNH THANH HÓA (K è m theo Báo cá o số 126/ BC-UBND ngày 28 /12/2015 của UBND t ỉ nh Thanh Hóa) I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN BẢNG I -1: TIẾN ĐỘ HỢP NHẤT VỀ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN D LI Giải ngân (USD) Mục tiêu Kết quả đ ạ t đ ược Mục tiêu Kết quả đạt được DLI 1.1 S ố đ ấ u n ố i mới hoạt động 12.120 11.898 DLI 1.2 S ố nhà tiêu hộ gia đình HVS mới 4.040 4.886 DLI 2.1 Số người được hưởng lợi từ công trình cấp n ướ c bền vững - DLI 2.2 Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” 33.680 40.460 DLI 3.1 Số kế hoạch năm của tỉnh được phê duyệt Có Có DLI 3.2 Số báo cáo chương trình được công bố Có Có BẢNG I -2: TI Ế N ĐỘ T Ổ NG H Ợ P V Ề THỰC HIỆN HỆ TH Ố NG C Ấ P NƯỚC TẬP TRUNG H ệ thống Số Tên công trình Địa điểm 1 T ì nh trạng 2 Số đấu nối Chất l ượ ng n ước N ư ớ c thất thoát (%) Doanh thu (trđ/ tháng) Chi phí VH&BD (trđ/ tháng) Mô hình Quản lý 5 Theo kế hoạch Working 3 Tất c ả các ch ỉ số 4 Arsen 4 Tỉnh Thanh H ó a Công trình cấp nước sạch 7 x ã huyện Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc Hoạt động 13.000 12.665 Đạt Đạt Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT t ỉ nh Công trình cấp nước sạch 9 xã huy ệ n Nga Sơn Huyện Nga Sơn Đưa vào hoạt động 10.735 Đạt Đạt Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT t ỉ nh BẢNG I -3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHÀ TIÊU HSV HGĐ MỚI CỦA TỈNH (Chỉ số DLI 1.2) Huyện Xã S ố nhà ti ê u hộ g i a đình xây m ớ i HVS T ĩ nh Gia Hải Châu 205 T ĩ nh Gia Thanh Thủy 272 T ĩ nh Gia Hải An 127 Quảng Xương Quảng Long 121 Quảng Xương Quảng Văn 22 Quảng Xương Quảng Ngọc 156 Nông Cống Thăng Long 516 Nông Cống Tế Lợi 204 Nông Cống Thăng Bình 122 Như Thanh Hải Long 206 Như Thanh Cán Khê 117 Như Thanh Mậu Lâm 38 Hà Trung Hà Bình 50 Hà Trung Hà Đông 74 Hà Trung Hà Long 187 Hà Trung Hà Vân 1 80 Triệu Sơn Hợp Tiến 145 Triệu Sơn Minh Sơn 143 Thiệu Hóa Thiệu Tiến 190 Thiệu Hóa Thiệu Hợp 75 Thiệu Hóa Thiệu Lý 31 Yên Định Yên Thái 102 Yên Định Định Công 73 Yên Định Định Thành 57 Vĩnh Lộc Vĩnh Minh 78 Vĩnh Lộc Vĩnh Long 167 Vĩnh Lộc Vĩnh Tiến 9 Thọ Xuân Xuân Trường 312 Thọ Xuân Xuân Phong 92 Thọ Xuân Nam Giang 147 Thọ Xuân Thọ Diên 218 Thường Xuân Luận Thành 90 Thường Xuân Xuân Lộc 90 Lang Chánh Giao An 72 Lang Chánh Trí Nang 124 Đông Sơn Đông Thanh 74 Tổng cộng Năm 2015 4.886 Các xã không đạt năm 2014, năm 2015 đã đạt VSTX Kh ô ng BẢNG I -4: TI Ế N ĐỘ HỢP NHẤT VỀ THỰC HIỆN VỆ SINH TOÀN XÃ (Chỉ số 2.2) Huyện Xã % HGĐ có n hà t i êu HVS % Hộ gia đình c ó một loại nhà tiê u nhất định % Tr ườ ng học c ó n ướ c sạch và nhà tiêu HVS % Trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu HVS Dân s ố (số người hưởng lợi từ v ệ sinh toàn xã ) I. Các xã đạt VSTX năm 2015 40 , 460 T ĩ nh Gia H ả i Châu 71,9% 100% 100% 100% 8 . 868 T ĩ nh G i a Thanh Thủy 71,0% 100% 100% 100 % 5 . 705 Nông Cống Thăng Long 74,1% 100% 100% 100% 11 . 970 Hà Trung Hà Vân 73,9% 100% 100% 100% 3 . 639 Thiệu H ó a Thiệu Tiến 73,9% 100% 100% 100% 5 . 512 Thọ Xuân Xuân Tr ư ờng 77,7% 100% 100% 100% 4 . 766 II . Các xã chưa đạt “Vệ sinh toàn xã” năm 2015 Tổng cộng của tỉnh Không có BẢNG I -5: TIẾN ĐỘ TỔNG HỢP VỀ GIỚI Tổng số đạt đ ượ c Số hộ có nam là chủ hộ Số hộ có nữ là chủ hộ CSGN 1.1 Số đ ấ u n ố i mới hoạt động 1 1.898 CSGN 1.2 S ố nhà tiêu hộ gia đình HVS mới 4.886 3.753 1.133 CSGN 2.2 Số người hư ở ng lợi từ “ Vệ sinh toàn xã ” 40.460 8 . 341 2.095 II. TUÂN THỦ VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRONG NĂM BÁO CÁO BẢNG II-2: TUÂN THỦ KHHĐ TỈNH Hành động 1 Cơ sở dữ liệu tồn tại và đ ượ c duy trì Cơ sở dữ liệu của Chương trình đ ượ c công b ố trên trang web của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở NN&PTNT; tại Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT. Bắt đầu từ năm 2013. Đến hết n ă m 2015 chưa có đơn thư khiếu nại, t ố cáo về tham nhũng, đấu thầu. Báo cáo Sáu tháng gửi cho Ngân hàng Có Hành động 2 (a) Tất cả các đề xuất đã đ ượ c xem xét Có (b) % số Hợp đồng được Đấu thầu Cạnh tranh Năm 2015 thực hiện tổng số 3 gói thầu. Trong đó 3 gói đấu thầu cạnh tranh, chiếm tỷ lệ 100%. Trong đó: + Số gói thầu xây l ắ p: 0 gói + S ố gói thầu tư vấn: 2 gói (số gói đấu thầu cạnh tranh: 2 gói, chiếm 100%) + S ố gó i thầu dịch vụ: 1 gói (đấu thầu cạnh tranh). (c) DNNN Phụ thuộc bị loại Không (d) Không có công ty bị cấm Không Hành động 3 Báo cáo T à i chính Ch ươ ng trình đ ượ c chuẩn bị Đã thực hiện và báo cáo theo quy định. Chức năng Ki ể m toán Nội bộ Chương trình Hoạt động - Nhiệm vụ ki ể m toán nội bộ thực hiện theo Văn b ả n s ố 1702/UBND-NN ngày 11/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao đơn v ị thực hiện kiểm toán nội bộ Chương trình PforR và Quyết định 216/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/3/20 1 4 của Giám đ ố c Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định v ề việc giao nhiệm vụ kiểm toán nội bộ Chương trình PforR. - Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ kiểm toán nội bộ của Chương trình. Hành động 4 Tránh/Giảm thiểu Tác động Bất l ợi của Thu hồi đất 01 công trình bị thu hồi đất và sử dụng đất công của UBND xã (Công trình cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn). Ng ườ i dân đ ượ c bồi thường v ì mất đ ấ t/tài s ả n Công trình bị thu hồi đất và phải thực hiện công tác đền bù GPMB: Công trình c ấ p nước sạch 9 xã huyện Nga S ơ n. Tổng s ố tiền phải đền bù GPMB l à 2.742.717.200 đồng; tiền đền bù cho ng ườ i dân cho mất tài s ả n l à 1.528.945.200 đồng/57 hộ dân bị ảnh hưởng. Cơ ch ế Định gi á được sử dụng cho đấ t/ tài sản/thu nhập Công tác kiểm kê, đền bù GPMB được thực hiện trên nguyên t ắ c gi ả m thiểu thiệt hại từ việc thu hồi đ ấ t. Mức giá đền bù xác định dựa trên giá thị trường, được cơ quan thẩm định giá độc lập thẩm định trên cơ sở các tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản do Bộ Tài ch í nh ban hành. Quy trình thực hiện như sau: + Hội đồng Giải phóng m ặ t b ằ ng huyện chọn một đơn vị có chức năng thẩm định giá độc l ập (thông qua hình th ứ c: Ch ỉ định thầu) đ ể thẩm định giá đền bù. + Đơn vị thẩm định giá được chỉ định l ập đề cương Công tác tư vấn thẩm định giá thay thế đối với công tác bồi thư ờ ng và tái định cư của Dự án. + Sau khi có k ế t quả thẩm định giá độc lập sẽ trình UBND t ỉ nh ban hành đơn giá thay thế. - QĐ s ố 4106/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 về việc quy định đ ơ n giá thay thế để thực h iện giải phóng mặt b ằ ng Dự án cấp nước sạch cho 9 xã huyện Nga Sơn. - Bộ chứng thư th ẩ m định giá, các QĐ bồi th ườ ng, đền bù, gi ả i phóng mặt b ằ ng kèm theo đã được g ử i cho Văn phòng Chương trình. Hành động 5 Hướng dẫn là m việc với người dân tộc thi ể u s ố được tuân th ủ - Khu vực thực hiện dự án không có ng ư ời dân tộc thiểu s ố