04/2017/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TH Á I NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S ố : 04 /2017/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 15 tháng 02 năm 20 1 7 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG; QUẢN LÝ VỀ ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức ch í nh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ng à y 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đ ấ u thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 20 1 4; C ă n cứ Luật Xây dựng ngày 1 8 tháng 6 năm 20 1 4; C ăn cứ N g hị định s ố 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 20 1 5 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung h ạ n và hằng năm; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 th án g 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đ ấ u thầu; Căn cứ Nghị định số 32/20 1 5/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 37/20 1 5/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Ch í nh phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ; Căn cứ Nghị định số 59/20 1 5/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 1 36/20 1 5/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2 01 5 của Ch í nh phủ hướng d ẫ n thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; C ă n cứ Nghị định số 1 8/20 1 5/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 20 1 5 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh gi á môi trường chiến lược, đánh gi á tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 09/20 1 6/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về q u yết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà n ướ c; Căn cứ Thông tư s ố 06/20 1 6/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ X â y dựng, hướng d ẫ n xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ; Căn cứ Thông tư s ố 58/20 1 6/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 20 1 6 của Bộ Tài Chính quy định chi t iế t việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm d uy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc l ực l ượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức ch í nh trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức ch í nh trị xã hội - ngh ề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Theo đ ề nghị của Giám đốc S ở K ế ho ạ ch và Đầu tư tại Tờ trình s ố 1 973/SKHĐT-TTR ngày 15 tháng 11 năm 2016, Gi á m đ ố c Sở Tư pháp tại Báo c á o s ố 222/BC-STP ngày 29 tháng 9 năm 20 1 6. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết địn h s ố 04/201 0 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2 0 10 của UBND tỉnh Thái Ng u yên, quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điều 3 . Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động đầu tư, xây dựng và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận: - Như Đi ề u 3; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy , TT HĐN D tỉnh; - Chủ tịch, Các PCT UBND t ỉ nh; - Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc t ỉ nh; - VP: T ỉ nh ủy , Đoàn ĐBQH, HĐND t ỉ nh; - Các Sở, Ban, ngành, đoà n thể của tỉnh; - Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nh â n dâ n; - L ã nh đạo VP . UBND t ỉ nh; - Trung tâm thông t i n tỉnh; - Lưu: VT, QHXD, T H. tru o ngtx/QĐ.09/1 10 b TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG; QUẢN LÝ VỀ ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quy ết định s ố 04 /20 1 7/Q Đ - UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của UBND t ỉ nh Thái Nguyên) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 . Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý về đấu thầu đ ố i với các dự án đầu tư s ử dụng vốn nhà nước trên địa bàn t ỉ nh Thái Nguyên, gồm: V ốn hỗ trợ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, ngân sách địa phương; vốn Công trái quốc gia; vốn Trái phi ế u Chính phủ; vốn Trái phiếu chính quyền địa phương; vốn vay Kho bạc nhà nước; vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; v ố n từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. 2. Đối với dự án đầu tư ứng dụng công ng hệ thông tin ; dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án xây dựng các quy hoạch, đề án, chương trình có tính chất như quy hoạch, các đề tài khoa học; dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; dự án sử dụng nguồn v ố n của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính; dự án có tính chất đặc thù được thực hiện riêng theo quy định của pháp luật và của tỉnh. 3. Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà n ướ c do cơ quan Trung ương quản lý thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn t ỉ nh, UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch xâ y dựng, kiến trúc công trình , đ ấ t đi, m ô i trường, phòng chống cháy nổ, đấu n ố i hạ t ầ ng kỹ thuật, thi ế t kế xây dựng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Điều 2 . Đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động về đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Chương II QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VỀ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Mục 1 . PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Điều 3 . Ủy ban nhân dân các cấp 1. UBND tỉnh có trách nhiệm: a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C thuộc quyền quản lý; b) Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C (trừ dự án trọng điểm nhóm C) do cấp t ỉ nh quản lý; c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật 2. UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) có trách nhiệm: a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn theo phân cấp. Thống nhất quản lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc quyền quản lý từ khi xác định chủ trương đầu tư, chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và bảo trì công trình; b) Chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tr a, giám sát, xử l ý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; c) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân công; d) Thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tr ê n địa bàn; đ) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ tr ươ ng đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý; e) Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C (trừ dự án trọng điểm nhóm C) do cấp huyện quản lý ; g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều 4 . Chủ tịch UBND tỉnh 1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi UBND t ỉ nh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A. 2. Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B , nhóm C do tỉnh quản lý (trừ dự án quy định tại Điểm c , Khoản 1, Điều 39 Luật Đầu tư công và ủy quyền quy định tại Điều 8 Quy định này). 3. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng ( trường hợp thiết kế 3 bước) đối với dự án sử dụng vốn nhà n ướ c và phê duyệt thi ế t kế bản vẽ th i công, dự toán (trường hợp thiết kế 2 bước) đối với dự án sử dụng vốn ngân s á ch nhà nước do mình quyết định đầu tư (trừ trường hợp ủy quyền cho S ở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Quy định này). 4. Công bố các định mức dự toán xây dựng cho các công việc đặc thù của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng đã được Bộ xây dựng công bố, trên địa bàn tỉnh. 5. Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp tính đối với một s ố dự án cần thiết trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng. 6. Phê duyệt quyết to án v ố n đầu tư các dự án do mình quyết định đầu tư. 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của UBND tỉnh và quy định của pháp luật. Điều 5 . Chủ tịch UBND cấp huyện 1. Quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp huyện quản lý. 2. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trườn g hợp thiết kế 3 bước) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước và phê duyệt thi ế t k ế bản vẽ thi công, dự toán (trường hợp thiết kế 2 bước) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do mình quyết định đầu tư. 3. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do mình quyết định đầu tư. 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của UBND cấp huyện và quy định của pháp luật. Điều 6 . Chủ tịch UBND cấp xã 1. Quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp xã qu ả n lý. 2. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trườn g hợp thiết kế 3 bước) đ ố i với dự án sử dụng vốn nhà nước và phê duyệt thi ế t k ế bản vẽ thi công, d ự toán (tr ườ ng hợp thiết k ế 2 bước) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do mình quyết định đầu tư. 3. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do mình quyết định đầu tư. 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của UBND cấp xã và quy định của pháp luật. Điều 7 . Phân công thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh 1. S ở Kế hoạch và Đầu tư a) Là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: Quy hoạch; kế hoạch; đầu tư; đấu th ầu và giám sát đ á nh giá đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao; b) Tổng hợp trình UBND tỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm trên địa bàn t ỉ nh. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn; c) Chủ trì thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu t ư , thẩm định nguồn v ố n và khả năng cân đối v ố n đối với dự án nhóm B, nhóm C do HĐND tỉnh và UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; d) Chủ trì thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với dự án do cấp h u yện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư được hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; đ) Chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch UBND t ỉ nh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng thuộc cấp tỉnh quản lý; Chủ trì thẩm định các nộ i dung khác đối với các dự án đầu tư có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý ; e) Là cơ quan đầu mối, tổng hợp giúp UBND và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đ ấ u th ầ u trên địa bàn tỉnh; thực hi ệ n thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đ iều của Luật Đấu thầu (sau đây gọi là Nghị định 63/2014/NĐ-CP) trừ các nội d u ng quy định tại khoản 3 Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các nội du ng quy định điểm e khoản 3 Điều này. g) Tổng hợp các kết quả thẩm định, các hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. h) Thanh tra, kiểm tra về kế hoạch đầu tư các dự án đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn v ố n nhà nước đầu tư xây dựng ; i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư của UBND cấp huyện; k) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc t ỉ nh kiểm tra hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh; l ) Hướng dẫn công tác tổng hợp, báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị trên địa bàn tỉnh; t ổ ng hợp báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng và cả năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ K ế hoạch và Đầu tư; m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND t ỉ nh và quy định của pháp luật. 2. Sở Xây dựng a) Là cơ quan đ ầ u mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thuộc chuyên ngành theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 51 Nghị định s ố 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); thực hiện các công việc theo quy định tạ i khoản 1, Điều 55, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; đề xu ấ t Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp t ỉ nh; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn t ỉ nh gửi UBND tỉnh và Bộ Xây dựng; b) Tổ chức lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố định mức dự toán xây dựng cho các công việc đặc thù của địa phương chưa có trong hệ th ố ng định mức dự toán xây dựng đã được Bộ Xây dựng công bố, phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ xây dựng dựng; c) Hướng dẫn chế độ, chính sách, phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn t ỉ nh; t ổ chức lập và công bố ch ỉ số giá xây dựng theo tháng, quý, năm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định và công b ố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựn g công trình; chủ trì, ph ố i hợp với Sở Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng đ ế n trung tâm các huyện, thành phố , thị xã đ ị nh kỳ hàng tháng, giá gốc vật liệu tại nơi sản xuất và giá vật tư, thiết bị đến hiện trường xây l ắ p theo đề nghị của chủ đầu tư; d) Tham mưu trình UBND t ỉ nh bổ sung quy hoạch đô thị, đồ án quy hoạch xây dựng theo th ẩ m quyền hoặc UBND t ỉ nh trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương xem xét, chấp thuận b ổ sung quy hoạch đối với các dự án ch ư a có trong quy hoạch đô thị, đồ án quy hoạch xây dựng làm cơ sở cho chủ đầu tư lập dự án đầu tư theo quy định. Cun g cấp thông tin, giới thiệu địa đi ể m; thỏa thuận phương án quy hoạch tổng mặt b ằ ng, thiết kế ki ế n trúc công trình đối với các công trình dân dụng từ cấp III tr ở lên thuộc diện phải thỏa thuận theo quy định tại khoản 6, Điều 15 Quy định này làm c ă n cứ đ ể l ập, thẩm định và phê duyệt dự án; đ) Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án từ nhóm B tr ở xuống đ ố i với công trình chuyên ngành Xây dựng (trừ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp III tr ở xuống và có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu t ư ); gửi báo cáo thẩm định cho chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư cấp t ỉ nh, huyện, xã theo phân cấp; e) Chủ tr ì thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 3 bước) và thiết kế bản vẽ th i công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 2 bước) đối với công trình chuyên ngành Xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 và điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định s ố 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP); g) Thanh tra, kiểm tra về chuyên ngành xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; h) Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình chuyên ngành Xây dựng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP (trừ các công trình cấp III, cấp IV do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư ; công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); i) Tham gia ý kiến thẩm định dự án, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng theo đề nghị của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và đơn vị có liên quan; ph ố i hợp thực hiện giám sát và đánh giá dự án thuộc chuyên ngành Xây dựng trên địa bàn; k) Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất (kh i có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo tình hình thẩm định dự án , thiết kế và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản; l ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh và quy định của pháp l uật. 3. Sở Tài chính a) Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài ch ính đầu tư; hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý vốn đầu tư trình UBND t ỉ nh ban hành; b) Tham mưu quản lý các nguồn vốn vay và các quỹ của tỉnh dành cho đầu tư và xây dựng; c) Chủ trì thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND t ỉ nh quyết định đầu tư; hướng dẫn kiểm tra việc quyết toán vốn đầu tư xây d ự ng các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh; d) Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, khả n ă ng cân đối vốn, thẩm định dự án đầu tư , Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng theo đề nghị của các đơn vị có liên quan; phối hợp thực hiện giám sát và đá nh giá dự án đầ u tư xây dựng trên địa bàn t ỉ nh; đ) Phối hợp với S ở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến trung tâm các huyện, thành phố, thị x ã định kỳ hàng tháng, giá gốc của vật liệu tại nơi sản xuất v à giá vật tư, thiết bị đến hiện tr ườ ng xây l ắ p theo đề nghị của chủ đầu tư; e) Là cơ quan đầu mối, tổng hợp giúp UBND và Chủ t ị ch UBND t ỉ nh thực hiện nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn sự nghiệp được giao hàng năm; thực hiện th ẩ m định các nội du ng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng v ố n nhà n ướ c đ ể mua sắm nh ằ m duy tr ì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - ngh ề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. g) Thanh tra, kiểm tra về tài chính các dự án đ ầ u t ư đối với các tổ chức, cá nhân có sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng của nhà nước; h) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư; i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND t ỉ nh và quy định của pháp luật. 4. Các S ở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành a) Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà n ướ c về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 4 Điều 51 Nghị định 46/2015/NĐ-CP (sau đây gọi là công trình chuyên ngành); thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; báo cáo công tác quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình do ngành quản lý về S ở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND t ỉ nh; c) Chủ trì th ẩ m định thiết kế cơ sở của dự án từ nhóm B trở xuống đối với công trình xây dựng chuyên ngành (trừ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp III trở xuống và có t ổ ng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu t ư ); gửi báo cáo th ẩ m định cho chủ đ ầu tư và cơ quan chuy ê n môn quản lý đầu tư cấp t ỉ nh, huyện, xã theo phân cấp; c) Chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 3 bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thi ế t kế 2 bước) đối với công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24, điểm b khoản 1 Đi ề u 25 Nghị định s ố 59/2015/NĐ-CP; d) Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây d ự ng chuyên ngành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP (trừ các công trình cấp III , cấp IV d o UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; công trình cấp IV và công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xu ố ng sử dụng v ố n nhà nước ngoài ngân sách quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); đ) Tham gi a ý kiến thẩm định dự án, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng theo đ ề nghị của Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và đơn vị có liên quan; phối hợp thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn; e) Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo tình hình thẩm định dự án, thiết k ế và dự toán đ ố i với lĩnh vực công trình d o mình chủ trì thẩm định gửi về S ở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND t ỉ nh và Bộ Xây dựng; đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản; g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh và quy định của pháp luật. 5. S ở Khoa học và Công nghệ a) Phối hợp th ẩ m định thiết kế, dự toán phần công nghệ theo đề ngh ị của cơ quan chủ trì thẩm định dự á n; b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND t ỉ nh và quy định của pháp luật . 6. Sở Tài nguyên và Môi trường a) Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; b) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng theo đề nghị của Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và đơn vị có liên quan; c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh và quy định của pháp luật. 7. Kho bạc Nhà nước tỉnh a) Hướng dẫn thực hiện quy định kiểm soát, thanh toán; trực tiếp kiểm soát và thanh toán vẫn đầu tư, v ố n sự nghiệp có tính chất đầu tư; b) Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc tỉnh quản lý ; c) Chỉ đạo, kiểm tra Kho bạc Nhà nước cấp huyện thực hiện đúng các chế độ kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư theo quy định. 8. Các Sở, cơ quan khác thuộc UBND tỉnh Có trách nhiệm tham gia ý kiến khi các cơ quan, đơn vị xin ý kiến về dự án có liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, công nghệ, thiết bị, phòng cháy chữa cháy... 9. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện a) Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước v ề kế hoạch đầu tư, đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao; b) Tổng hợp trình UBND cấp huyện kế hoạch đầu tư công hàng năm và các kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm trên địa bàn. Ch ủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn; c) Chủ trì thẩm định Báo cáo đề xuất chủ tr ươ ng đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả n ă ng cân đối v ố n đối với dự án nhóm B, nhóm C đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách c ấ p huyện d o HĐND và UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư; d) Chủ trì thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với dự án do cấp xã quyết định chủ trương đầu tư được hỗ trợ vốn từ ngân sách cấp huyện; đ) Chủ trì th ẩ m định, t ỉ nh Chủ tịch UBND cấp huyện q uyết định đầu tư đối với các dự án không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quy ề n quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ trì thẩm định các nội dung khác của dự án (nếu có) đ ố i với các dự án có cấu phần xây dựng d o cấp huyện quản lý ; e) Tổng hợp các kết quả th ẩ m đ ị nh, các hồ sơ, tài liệu có liên q uan trình Ch ủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện do Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Phòng Kinh tế và Hạ t ầ ng chủ trì thẩm định; g) Là cơ quan đầu m ố i, tổng hợp gi úp UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên địa bàn; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đ ối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Ch ủ tịch UBND cấp huyện; đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của quy định này. h) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư; i) Chủ trì thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; k) Tham gia thẩm định dự án đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng theo đề nghị của cơ quan chủ trì th ẩ m định dự án kh i có yêu c ầ u; l ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư; m) Ph ố i hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện kiểm tra hoạt động gi á m sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn; n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND cấp huyện và quy định của pháp luật. 10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã. a) Hướng dẫn UBND cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng; thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; b) Chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư có quy mô từ c ấ p III trở xuống và có t ổ ng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng gửi báo cáo thẩm định cho chủ đ ầu tư và cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư cấp huyện, xã; c) Tham mưu UBND cấp huyện quản lý nhà nước về chất lượng và bảo tr ì công trình xây dựng tr ên địa bàn; báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về chất lượng công trình gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; d) Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đ ố i với công trình do Ch ủ tịch UBND cấp huyện, xã quyết định đầu tư có quy mô từ cấp III tr ở xuống trên địa bàn thuộc quyền quản lý; đ) Ph ố i hợp với Sở Xây dựng , các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu; e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND cấp huyện và quy định của pháp luật. 11. Bộ phận Tài chính - Kế toán cấp xã a) Tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch đầu tư, đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao; b) Tổng hợp trình UBND cấp xã kế hoạch đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm trên đ ị a bàn; c) Là Thường trực Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ tr ươ ng đầu tư, thẩm định ngu ồ n vốn và khả năn g cân đ ố i vốn đối với dự án nhóm B, nhóm C do cấp xã quyết định chủ trương đ ầ u tư; Đối với dự án không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã: Chủ trì thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư. Đ ố i với dự án có cấu phần xây dựng do cấp x ã quản lý: Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các nội dung khác của dự án (n ế u có ); tổng hợp kết quả, trình quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã do Sở Xây dựng, các S ở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì th ẩ m định; d) Thẩm định kế hoạch l ựa chọn nhà thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã; đ) Chủ trì thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đ ố i với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND c ấ p xã quyết định đầu tư; tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo định kỳ và hàng năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện; e) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã kiểm tra hoạt động của B an Gi á m sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND cấp xã và quy định của pháp luật. Điều 8 . Ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án do tỉnh quản lý 1. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền: a) Giám đốc S ở Xây dựng , các S ở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Phê duyệt thiết k ế bản vẽ th i công, dự toán đ ối với công trình cải tạo, sử a chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng vốn sự nghiệp có dự toán xây dựng từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thuộc công trình xây dựng chuyên ngành do t ỉ nh quản lý; b) Giám đốc Sở Tài chính: Ph ê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đ ố i với công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ s ở vật chất sử dụng v ố n sự nghiệp có dự toán xây dựng từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng do t ỉ nh quản lý; Phê duyệt quyết to á n vốn đầu tư đối với công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ s ở vật ch ấ t sử dụng vốn sự nghiệp có dự toán xây dựng từ 1 00 triệu đồng đến d ưới 500 triệu đồng. c) Thủ trưởng đơn vị các cấp phê duyệt thiết kế bản vẽ th i công, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán đối với công trình cải tạo, s ử a chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng v ốn sự nghiệp của đơn vị , có dự toán xây dựng dưới 100 triệu đồng, kỹ thuật đơn giản và không làm thay đổi kết cấu chịu lực chính, kiến trúc của công trình cũ trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền giao do tỉnh quản lý. 2. Người ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền của m ì nh. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và pháp luật đối với quyết định của m ì nh và báo cáo Chủ tịch UBND t ỉ nh thông qua Văn phòng UBND tỉnh. Mục 2 . LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Điều 9 . Lập chủ trương đầu tư 1. Các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm (sau đây gọi là Nghị định 77/2015/NĐ-CP) phải lập chủ trương đầu t ư theo quy định tại Mục 1, Chương II của Luật Đầu tư công; 2. Đ ố i với các dự án khẩn cấp lập chủ trương đầu tư và thực hiện theo các Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng d ẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (sau đây gọi là Nghị định 136/2015/NĐ-CP); 3. Đối với dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia có kỹ thuật không phức tạp, nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại nhân dân đóng góp thực hiện tại Điều 13 Nghị định 136/2015/NĐ-CP; 4. Các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng có dự toán xây dựng từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thực hiện theo hướng dẫn của S ở Tài chính về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn cho dự án. Điều 10 . Thẩm quyền thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B, nhóm C 1. Dự án nhóm B , C cấp tỉnh quản lý : a) Thẩm định chủ trương đầu tư: S ở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, b) Thẩm định nguồn vốn: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ tr ì ph ố i hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án sử dụng v ố n Trung ương; chủ trì, ph ố i hợp với Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn v à khả năng cân đối vốn cho dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh; 2. Dự án nhóm B, C do cấp huyện, cấp xã quản lý: a) Th ẩ m định ch ủ trương đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ tr ì th ẩ m định chủ tr ươ ng đầu tư đ ố i với dự án do cấp huyện quản lý; Hội đồng thẩm định cấp xã thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án do cấp xã quản lý. b) Th ẩ m định nguồn vốn và khả năng cân đối v ố n S ở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án sử dụng vốn Trung ương; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án sử dụng vốn ngân sách c ấ p tỉnh; Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ tr ì thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đ ố i vốn cho dự án sử dụng vốn hỗ trợ ngân sách tỉnh, hỗ trợ do cấp huyện, xã quản lý; chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối v ố n cho các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách c ấ p huyện; Hội đồng nhân dân cấp xã thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án sử dụng vốn h ỗ trợ ngân sách huyện, hỗ trợ do cấp xã quản lý ; thẩm định nguồn v ố n và khả n ă ng cân đ ố i vốn cho các dự án sử dụng nguồn vốn ng â n sách cấp xã ; Điều 11 . Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C 1. H ồ sơ trình thẩm định Bá o cáo đề xuất chủ trương đ ầu tư a) Thành phần hồ sơ gồm: - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo mẫu số 01, Phụ lục III , Nghị định 136/2015/NĐ-CP. - B á o cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điều 19 và mẫu số 04, Phụ lục III , Nghị định 136/2015/NĐ-CP; mặt bằng tuyến đối với công trình giao thông, thủy lợi, đường điện; mặt b ằ ng tổng thể đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - B áo cáo thẩm định nội bộ; - Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có); - Báo cáo thẩm định nguồn v ố n và khả năng cân đối vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); - Lệnh khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền (áp dụng đối với dự án khẩn cấp); - Các văn bản khác có liên quan như: Trích lục bản đồ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; qu y hoạch phát triển ngành và các sản phẩm chủ y ế u; quy hoạch xây dựng ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. b) Số lượng hồ sơ gửi cơ quan chủ tr ì thẩm định: 05 bộ. 2. Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (trường hợp ch ỉ th ẩ m định nguồn vốn và khả năng cân đ ố i vốn) được thực hiện như sau: a) Thành phần hồ sơ gồm: - T ờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn gửi cơ quan được phân công thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo mẫu số 02, Phụ lục III , Nghị định 136/2015/NĐ-CP; - Báo cáo đề xuất chủ tr ươ n g đầu tư dự án theo quy định tại Điều 19, Nghị định 136/2015/NĐ-CP và mẫu s ố 04, Phụ lục II , Nghị định 136/2015/NĐ-CP; - Báo cáo thẩm định nội bộ về nguồn vốn và khả năn g cân đối vốn ở cấp địa phương quản lý và ý kiến khác theo quy định của Luật Đầu tư công; - Ý kiến của HĐND hoặc Thường trực HĐND cùng cấp; - Các văn bản khác liên quan (nếu có). b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ. 3. Trường hợp Chủ đầu tư trình cơ quan chủ trì thẩm định đồng thời Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thi lồn g ghép hồ sơ trình thẩm định đồng thời Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, ngu ồ n v ố n và khả năng cân đ ố i vốn. 4. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư a) Thành phần hồ sơ gồm: - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo mẫu số 01, Phụ lục III, Nghị định 136/2015/NĐ-CP; - Các tài liệu quy định tại Kho ả n 1 Điều 11 Quy định này; - Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thẩm đ ịnh về chủ trương đầu tư theo mẫu số 03, Phụ lục III, Nghị định 136/2015/NĐ-CP; - Báo cáo th ẩ m định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án của cơ quan t hẩm đ ị nh ngu ồ n v ố n và khả năng cân đối vốn; b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. Điều 12 . Trình tự thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án Trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 23, 27, 29, 30, 31 Luật Đầu tư công năm 2014 và Điều 10, 12, 13, 14, 15 nghị định 136/2015/NĐ-CP; Trình tự, th ủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối v ố n thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư công Điều 13 . Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 1. Khi lập dự án hoặc điều ch ỉ nh dự án làm thay đổi nội dung đầu tư t ă ng q u y mô hoặc vượt t ổ ng mức đầu tư so với chủ trương đã được phê duyệt phải điều chỉnh ch ủ trương đầu t ư . 2. Hồ sơ trình thẩm đ ị nh điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm Quyết định chủ trương đầu tư đã phê duyệt và hồ sơ điều chỉnh theo quy định tại Điều 11 Quy định này; 3. Trình tự thẩm định và quyết định điều chỉnh chủ trương trình t ự dự án theo quy định tại Điều 12 Quy định này. Điều 14 . Thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B, nhóm C 1. Thời gian tham gia ý kiến thẩm định nội bộ về chủ trương đầu tư trước khi trình cơ quan chủ trì thẩm định thực hi ệ n như sau: a) Dự án nhóm B không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc. b) Dự án nhóm C không quá 10 (mười) ngày làm việc. 2. Thời gian thẩm định B á o cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện như sau: a) Dự án nhóm B không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc. b) Dự án nhóm C không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, 3. Thời gian th ẩ m định nguồn vốn và khả năng cân đối v ố n của cơ quan chủ trì th ẩ m định được thực hiện như sau: a) Dự án sử dụng vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương không quá 15 (mười l ăm) ngày là m việc. b) Dự án sử dụng vốn ngân sách hỗ trợ cấp tỉnh, huyện không quá 10 (mười) ngày làm việc. Mục 3 . LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Điều 15 . Lập dự án đầu tư 1. Dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng được lập theo quy định tại khoản 2, Điều 47 Luật Đầu tư công năm 2014. 2. Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng được lập theo quy định tại Điều 52, 53, 54 Luật Xây dựng năm 2014. 3. Dự án đầu tư chỉ cần l ập B áo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng n ă m 2014. Nội dung Báo cáo kinh t ế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014. 4. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư tới cơ quan chủ trì th ẩ m định và cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư theo phân cấp. 5. Kh i lập dự án đầu tư, nếu có sự điều chỉnh mục tiêu, nội dung và quy mô đầu tư hoặc tổng mức đầu tư vượt so với tổng mức đầu tư được quyết định trong chủ trương đầu tư, chủ đầu tư phải xin ý kiến cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư và được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chấp thuận. Sau khi có văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phải lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình thẩm định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. 6. Khi lập dự án đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ phương án quy hoạch tổng mặt b ằ ng, thiết kế kiến trúc công trình về Sở Xây dựng để thỏa thuận làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đ ố i với trường hợp sau: a) Công trình dân dụng từ cấp III tr ở lên, gồm: Công trình có tổng mức đầu tư trên 07 tỷ đồng; công trình được đầu t ư xây dựng tại: Khu vực đã có quy hoạch xây dựng được duyệt (bao gồm quy hoạch vùng, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, trừ quy hoạch xây dựng nông thôn) nhưng chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt nhưng điều chỉnh chức năng, ranh giới lô đất, kiến trúc cảnh quan so với quy hoạch xây dựng chi tiết được d uyệt; các lô đất có bề mặt tiếp giáp với quốc lộ, đường tỉnh. b) Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện...) có quy mô nhỏ hơn 5 ha thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt hoặc đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng điều chỉnh chức năng, ranh giới lô đất so với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt; Điều 16 . Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình, hạng mục công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 1. Đối với các công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng v ố n sự ngh i ệp có tính chất đầu tư có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên thì chủ đ ầ u tư lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 3, Điều 15 của Quy định này. Thực hiện th ẩ m định, phê duyệt theo khoản 2, Điều 18; khoản 2, Điều 19 v à khoản 1, khoản 2, Điều 20 của Quy định này. 2. Đ ố i với công trình, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư từ 100 triệu đ ế n dưới 500 triệu đồng, Chủ đầu tư không phải lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng nhưng phải lập, trình cơ quan có th ẩ m quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: a) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, d ự toán: Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo mẫu s ố 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Quyết định phân bổ vốn và các văn bản pháp lý khác có liên quan; b) Trình tự thẩm định và phê duyệt thiết k ế bản vẽ thi công, dự toán: Đ ố i với công trình do UBND t ỉ nh quản lý: Chủ đầu tư gửi hồ sơ quy đ ịnh tại điểm a, khoản này về Sở Xâ y dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp đ ể thẩm định, sau kh i có báo cáo kết quả thẩm định, chủ đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. Đ ố i với các công trình do UBND cấp huyện quản lý: Chủ đầu tư (hoặc đơn vị được ủy quyền) gửi hồ sơ quy định tại đi ể m a, khoản này về Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện hoặc Phòng Qu ả n l ý đô thị thành phố, thị xã theo phân cấp để thẩm định và trình Chủ tịch UBND c ấ p huy ệ n phê duyệt. Đ ố i với các công trình do UBND cấp xã quản lý: Chủ đầu tư (hoặc đơn vị được ủy quyền) gửi hồ sơ quy định tại điểm a, khoản nà y về Phòng Kinh tế v à Hạ tầng các huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thành ph ố , thị xã theo phân c ấ p để th ẩ m định, Bộ phận Địa chính - Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt. c) Thời gian thẩm định, phê duyệt: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu. 3. Đối với công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất của đơn vị do UBND tỉnh quản lý có dự toán xây dựng dưới 100 triệu đồng, kỹ thuật đ ơ n giản và không làm thay đổi kết cấu chịu lực chính, kiến trúc của công trình cũ, trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền giao, chủ đầu tư tự tổ chức th ẩ m định, phê duyệt thi ế t k ế , dự toán công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 4. Trường hợp dự toán vượt kế hoạch vốn đã bố trí: Chủ đầu tư phải xin ý ki ế n của cơ quan quản lý tài chính theo phân cấp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều 17 . Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 1. Chủ đầu t ư tổ chức lập, trình phê duyệt B áo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động mô i trường và k ế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP). 2. Đối với các dự án thuộc quy định tại Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi phê d uyệt chủ trương đầu tư, nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Điều 22 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Việc lập, th ẩ m định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Điều 19, Điều 23, Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Điều 12, Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Thông tư s ố 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v ề đánh giá môi tr ườ ng chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 3. Đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô không thuộc đ ố i tượng quy định tại Phụ lục II, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đ ă ng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án, nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường theo Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. Điều 18 . Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư 1. D ự án đầu tư không có cấu phần xây dựng a) Đ ố i với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư: Sở K ế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm đ ị nh; các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm ph ố i hợp thẩm định khi cơ quan chủ trì thẩm định đề nghị; b) Đối với dự án do Chủ tịch UBN D cấp huyện quyết định đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện là cơ q uan chủ trì thẩm định; các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thẩm định khi cơ quan chủ trì thẩm định đề nghị. c) Đối với dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư: Bộ phận Tài chính - Kế toán cấp x ã là cơ quan chủ trì thẩm định; các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm ph ố i hợp thẩm định khi cơ quan chủ trì thẩm định đề nghị. 2. Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng a) Đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư: Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là cơ quan chủ trì thẩm định dự án từ nhóm B trở xuống đối với công trình xây dựng chuyên ngành. Các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thẩm định kh i cơ quan chủ trì thẩm định đề nghị; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan li ên quan thẩm định các nội du ng khác của dự án từ nhóm B trở xuống; tổng hợp các kết quả thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu t ư ; b) Đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu t ư Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dự ng chuyên ngành là cơ quan chủ trì thẩm định dự án nhóm B tr ở xu ố ng đối với công trình xây dựng chuyên ngành (trừ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có quy mô cấp III trở xuống và có tổng mức đ ầ u t ư dưới 15 tỷ đồng). Các tổ chức, đơn vị liên quan có tr ách nhiệm phối hợp thẩm định kh i cơ quan chủ trì thẩm định đề nghị. Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện, Phòng Quản lý đ ô thị thành phố, thị x ã là cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây đ ố i với công trình có quy mô từ cấp III tr ở xu ố ng và có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Các tổ chức , đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thẩm định khi cơ quan chủ trì thẩm định đề nghị. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan th ẩ m định các nội du ng khác của dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư; tổng hợp các kết quả thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư; Bộ phận Tài chính - K ế toán cấp xã phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định các nội du ng khác của dự án d o Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư tổng hợp kết quả trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư; Điều 19 . Hồ sơ trình thẩm định dự án và hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án 1. Hồ sơ trình thẩm định dự án a . Đối với dự án không có cấu phần xây dựng - Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm sự cần thiết đầu tư dự án, mục tiêu và những nội dung chủ y ế u của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị c ấ p có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công; - Báo cáo nghiên cứu khả thi theo khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư công năm 2014­ - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền. - Báo c á o của Ủy ban Mặt trận T ổ quốc Việt Nam các cấp t ổ ng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án (đối với các dự án có nội dung đầu tư năm trong danh mục quy định tại Khoản 2 Điều 82 của Luật Đầu tư công). - Những tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu t ư công; Số lượng hồ sơ: 02 bộ. b. Đ ố i với các dự án có cấu phần xây dựng , thẩm định thiết kế cơ sở bao gồm: - Tờ trình th ẩ m định theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP; - Thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có th ẩ m quyền; - Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý ki ế n cộng đồng d â n cư nơi thực hiện dự án (đ ố i với các dự án có nội d ung đầu tư nằm trong danh mục quy định tại Khoản 2 Điều 82 của Luật Đầu tư công). - Những tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công; Số l ượng hồ sơ: 02 bộ c. Đối với các dự án có cấu phần xây dựng, thẩm định các nội dung khác của dự án đầu tư bao gồm: - Tờ trình th ẩ m định theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP; - Thiết kế cơ s ở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả th i đầu t ư xây dựng đã được sở Xây dựng hoặc các sở chuyên ngành xây dựng thẩm định; - Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đ ố i vốn; - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; - Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án (đ ố i với các dự án có nội dung đầu tư nằm trong danh mục quy định tại Khoản 2 Điều 82 của Luật Đầu tư công). - Những tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công; S ố l ượng hồ sơ: 02 bộ d. Thành phần hồ sơ đ ố i với dự án chỉ yêu cầu lập B áo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: - Tờ trình th ẩ m định theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP; - Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Thiết kế bản vẽ th i công, dự toán; - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; - Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án theo quy định Khoản 2 Điều 82 của Luật Đầu tư công. Những tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công; S ố lượng hồ sơ: 02 bộ. 2. Hồ sơ trình cấp có th ẩ m quyền quyết định đầu tư dự án Thành phần và s ố lượng hồ sơ theo quy định tại Điều 37, Nghị định 1 36/2015/NĐ-CP. Điều 20 . Trình tự thẩm định, trình quyết định đầu tư 1. Trình tự thẩm định, quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng. Theo quy định tại Điều 30, Nghị định 136/2015/NĐ-CP. 2. Trình tự th ẩ m định, quyết định đầu tư dự án có c ấ u phần xây dựng. Theo quy định tại Điều 31, Nghị định 136/2015/NĐ-CP. 3. Thời gian thẩm định và trình phê duyệt a. Thời gian thẩm định (không kể thời gian sửa đổi, hoàn thiện dự án): Dự án nh ó m B không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc; Dự án nhóm C không quá 15 (mười l ă m) ngày làm việc; b) Thời gian tham gia ý kiến thẩm định dự án nhóm B trở xuống của các đơn vị liên quan không quá 10 (mười) ngày làm việc. c) Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định, cơ quan chuyên môn về đầu tư theo phân c ấ p tổng hợp trình người quyết định đầu tư cùng cấp phê duyệt dự án. Điều 21 . Điều chỉnh dự án đầu tư 1. Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư a. Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng , thực hiện theo Điều 46 Luật Đầu tư công năm 2014. b. Đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, thực hiện theo Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014, Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Điều 34 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP. 2. Trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu t ư phải điều ch ỉ nh mục tiêu quy mô, nội d ung đầu tư làm vượt tổng mức đầu tư, chủ đầu tư lập Báo cáo giám sát đầu tư gửi cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư theo phân cấp. Cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư theo phân cấp tổ chức giám s á t đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư làm cơ sở để điều chỉnh dự án. 3. Thành phần hồ sơ trình điều chỉnh dự án: a. Tờ trình xin điều chỉnh dự án b. Công văn cho phép lập điều chỉnh dự án (nếu có); c. Báo cáo giám sát đầu tư gửi cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư theo phân cấp. d. Thuyết minh đi ề u chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế cơ sở điều chỉnh, bổ sung; tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung. Mục 4 . QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ Điều 22 . Quản lý định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình 1. Chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện cụ thể của công trình ; tham khảo các tập định mức, các bộ đơn giá xây dựng công trình, ch ỉ số giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố; giá vật liệu tại thời điểm được Liên Sở: Xây dựng - Tài chính (sau đây gọi t ắ t là Liên sở) công b ố hoặc nhà sản xuất, cung ứng cung cấp; c ướ c vận chuy ể n hàng hóa bằng ô tô và bảng phân l oạ i đường do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành để quyết định việc vận dụng, áp dụng trong việc lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 2. Đối v ới công tác xây dựng chưa có trong hệ thống định mức được cấp có thẩm quyền công bố hoặc có trong hệ thống định mức đã công bố nhưng chưa ph ù hợp với yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công công trình: a) Chủ đầu tư tổ chức l ập hoặc lập điều chỉnh định mức xây dựng ch o công tác đó theo h ướ ng dẫn của Bộ Xây dựng hoặc vận dụng định mức xây dựng tươn g tự đã có sử dụn g ở công trình khác. Trước kh i áp dụng định mức trên, chủ đầu tư phải xin ý kiến Sở Xây dựng làm cơ sở để người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt; b) Hồ sơ gửi về Sở Xây dựng gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận định mức mới, định mức điều ch ỉ nh hoặc vận dụng định mức xây dựng của công trình tương tự; kết quả thẩm tra định mức do tổ chức tư vấn thực hiện (nếu có) và các văn bản khác có liên quan, số lượng hồ sơ 02 bộ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ kh i nhận đủ hồ sơ hợp lệ, S ở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, trả lời. Điều 23 . Vật liệu xây dựng, thiết bị 1. Vật liệu xây dựng : a) Tùy theo mức độ biến động của thị trường hoặc theo đề nghị của chủ đầu tư, Liên Sở thực hiện công bố giá theo khoảng thời gian đảm bảo phù hợp với thị trường; l ự a chọn danh mục các loại vật liệu được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng trên địa bàn t ỉ nh đ ể đưa vào công bố giá vật liệu xây dựng trong từng kỳ; Đối với các vật liệu xây dựng được khai thác tại mỏ hoặc mua tại các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông, chủ đầu tư phải tổ chức x á c định cự ly vận chuyển, khảo sát, thu thập giá cước vận chuyển của các doanh nghiệp, hộ cá thể có đăng ký kinh doanh vận tải trên địa bàn hoặc áp dụng, vận dụng bảng phân loại đường, giá cước vận chuyển do cấp có thẩm quyền ban hành và các văn bản khác có liên quan để lập phương án tính giá vật liệu đến hiện trường xây l ắ p cho phù hợp. b) Vật liệu xây dựng sử dụng vào côn g trình phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn k ỹ thuật và chất lượng sản phẩm hàng hóa, có xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng theo quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng các sản phẩm có quy cách, thông s ố kỹ thuật và chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong nước sản xuất được; c) Trường hợp sử dụng các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đ ặ t vào công trình không có trong công bố giá của Liên Sở tại thời điểm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (đ ố i với trường hợp thiết kế một bước) thiết kế bản vẽ thi công dự toán (đ ố i với thiết kế 2 bước, 3 b ướ c) hoặc điều chỉnh hợp đồng, chủ đầu tư phải xin ý kiến Liên Sở đối với công trình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; xin ý kiến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện đối với công trình d o Chủ t ịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư làm cơ sở áp dụng. Hồ sơ gửi về S ở Xây dựng hoặc về Phòng Tài chính - Kế hoạch gồm: Công văn đề nghị tham gia ý kiến về giá vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị; bảng th ố ng k ê chủng loại, quy cách chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng , thiết bị sử dụng cho công trình; bản sao báo giá của nhà s ả n xuất, cung ứng; bản sao chứng thư th ẩ m định giá (nếu có) . Số lượng hồ sơ 02 bộ. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, S ở Xây dựng chủ trì phối hợp v ớ i S ở Tài chính (đ ố i với công trình d o Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với công trình do Ch ủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư ) có trách nhiệm xem xét, tr ả lời chủ đầu tư bằng văn bản. Căn cứ ý kiến trả lời, ch ủ đầu tư phê duyệt mức giá làm cơ sở lập dự toán công trình và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp lý, chính xác của giá vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị áp dụng để lập và qu ả n lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 2. Đối với các loại vật tư, thiết bị đặc thù; vật tư, thiết bị chuyên ngành thuộc dự án nhưng không phải là vật tư, thiết bị xây dựng công trình, chủ đầu tư căn cứ vào giá thị trường, báo giá của nhà sản xuất, nhà cung ứn g , thông tin giá cả thị trường, giá đã áp dụng cho các dự án khác có cùng tiêu chu ẩ n, thông số kỹ thuật v à c h ấ t lượng tương tự hoặc thuê tổ chức tư v ấ n c ó năng lực, ki nh nghi ệ m th ẩ m định giá làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi áp dụng. Khi có nhu cầu xác định giá, chủ đ ầu tư chủ trì, phối hợp v ớ i Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát gia vật tư, vật liệu, thiết bị trên thị trường làm cơ sở xem xét, để thống nhất mức gi á trước khi áp dụng. Điều 24 . Lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư 1. Dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng : a) Chủ đầu tư có trách nhiệm lập tổng mức đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, p hê duyệt theo Điều 19 Quy định này. Chủ đầu tư có thể thuê tư v ấ n th ẩ m tra, thẩm định giá làm cơ sở cho việc thẩm định tổng mức đầu tư ; b) Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đ ược thực hiện trong trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư công năm 2014. 2. D ự án đầu tư có cấu phần xây dựng: a) Chủ đầu tư tổ chức lập tổng mức đầu tư theo phương pháp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý ch i phí đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) Đối với Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư đồng th ờ i là dự toán công trình được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 9 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và chi phí giải phóng mặt bằng tái định cư (nếu có). b) Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư đối v ớ i dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo qu y định tại Điều 6 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. c) Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và theo các văn bản khác có liên quan. Điều 25 . Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình và điều chỉnh thiết kế công trình 1. Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 23, 24 và các Điều 27, 28, 29, 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. 2. Trình tự th ẩ m định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Đối v ớ i công trình do UBND tỉnh qu ả n lý: Chủ đầu tư gửi hồ sơ quy định tại điểm a khoản này về Sở Xây dựng và các S ở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp để thẩm định, sau khi có bá o cáo kết quả thẩm định, chủ đầu tư tổng hợp trình UBND t ỉ nh phê duyệt. Đối với các công trình do UBND cấp huyện quản lý: Chủ đ ầu tư (hoặc đơn vị được ủy quyền) gửi hồ sơ quy định tạ i điểm a, khoản này về Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị x ã theo phân cấp để thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Đ ố i với các công trình d o UBND cấp xã quản lý: Chủ đầu tư (hoặc đơn vị được ủy quyền) gửi hồ sơ quy định tại đi ể m a, khoản này về Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã theo phân cấp để thẩm định, Bộ phận Địa chính - Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt. Điều 26 . Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình hoặc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 1. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Đi ề u 9, Điều 10 Nghị định 32/2015/NĐ-CP. 2. Lập, thẩm định, phê duyệt điều ch ỉ nh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 11 Nghị định 32/2015/NĐ-CP và các quy định tại khoản 3 điều này. 3. Các trường hợp điều chỉnh. a) Trường hợp thực hiện khối lượ ng bổ sung, phát sinh, điều chỉnh làm thay đổi thiết k ế cơ sở hoặc làm thay đổi dự toán của công trình được duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan chủ trì thẩm định dự án và cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư (cơ quan tổng hợp trình phê duyệt dự án) đ ể kiểm tra, xem xét, x i n ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư. Việc đ i ều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quy định này. b) Trường hợp thực hiện khối lượng bổ sung , phát sinh, điều chỉnh không là m thay đổi thiết kế cơ sở được duyệt và không là m vượt giá trị dự toán xây dựng của công trình đã phê duyệt thì được thực hiện như sau: Nếu giá trị b ổ sung, phát sinh có giá trị dưới 01 (một) tỷ đồng và phần giá trị bổ sung do phát sinh khối lượng được trích từ kinh phí dự phòng nhỏ hơn hoặc bằng 50% kinh phí dự phòng của công trình thì chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh và phê duyệt; Nếu giá trị bổ sung, phát sinh có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng tr ở lên và phần giá trị b ổ sung do phát sinh khối lượng được trích từ kinh phí dự phòng l ớ n hơn 50% kinh phí dự phòng của công trình th ì chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan chủ trì th ẩ m định dự án và cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư (cơ quan t ổ ng hợp trình phê duyệt dự án) đ ể kiểm tra, xem xét, xin ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh; c) Trường hợp thực hiện điều chỉnh, phát sinh về giá: Giá trị phát sinh do trượt giá chỉ được thực hiện tại thời điểm có biến động lớn về giá và phải có văn bản cho phép điều chỉnh của cấp có thẩm quyền. 4. Hồ sơ trình điều chỉnh, bổ sung gồm: Tờ trình thẩm định, phê duyệt điều ch ỉ nh, bổ sung thiết k ế bản vẽ thi c ô ng, dự toán; thiết k ế b ả n vẽ thi công, d ự toán hạng mục công việc bổ sung và các văn bản khác có liên quan. S ố lượng hồ s ơ 02 bộ. 5. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc đối với các dự án thuộc nhóm A, nhóm B và 07 (bảy) ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm thẩm định, trình phê duyệt. Điều 27 . Tạm ứng, thanh toán, kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư 1. Tạm ứng vốn đầu tư được thực hiện theo h ướ ng dẫn tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; việc thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư s ố 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thanh toán vốn đ ầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư s ố 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý v ố n đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn. 2. Kiểm toán trước khi chủ đầu tư trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thực hiện đ ố i với các dự án từ nhóm B trở l ên. Các dự án còn lại k i ểm toán trước khi chủ đầu tư trình phê duyệt quyết toán khi cấp có thẩm quyền yêu cầu. 3. Quyết toán vốn đầu tư được thực hiện như sau: a) Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ tài chính về quy trì nh việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; b) Quyết toán v ố n đầu tư đối với dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/02/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Các dự án do Chủ tịch U BND cấp xã quyết định đầu tư, sử dụng nguồn vốn cấp xã thực hiện quản lý v ố n đầu tư theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC. Mục 5 . QUẢN LÝ ĐẤU THẦU Điều 28 . Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu 1. UBND các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà n ướ c về hoạt động đấu thầu theo nội dung quy định tại Điều 84 Luật Đấu thầu năm 2013. 2. Cơ quan đầu mối, tổng hợp giúp UBND, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu th ầ u trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 9 và điểm a khoản 11 Điều 7 Quy định này. Điều 29 . Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 1. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Chủ đầu tư (đối với dự án), bên mời thầu lập, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại các Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36 Luật Đấu thầu năm 2013; b) Đối với gói thầu không áp dụng h ì nh thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu phải nêu rõ l ý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; c) Chủ đầu tư, bên mời thầu lập Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo mẫu của cơ quan có thẩm quyền ban hành. d) Các trường hợp khác thực hiện theo quy định hiện hành. 2. Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: a) Bên mời thầu tổ chức lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt. Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, bên mời thầu có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp bên mời thầu không có đủ năng lực thì Chủ đầu tư, bên mời thầu thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; b) Nội d ung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 23, Điều 34, khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 49, khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 55, điểm a khoản 1 Điều 58, điểm a khoản 1 Điều 60 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; c) Hồ sơ mời thầu: Xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư v ấ n, hỗn hợp; hồ sơ m ờ i sơ tuyển; hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ yêu cầu theo mẫ u quy đ ịnh tại các Thông tư hướng d ẫ n của Bộ Kế hoạch và Đ ầ u tư. 3. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Chủ đầu tư (đối với dự án ), bên mời thầu (đối với mua sắm th ường xuyên) có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có th ẩ m quyền xem xét, phê duyệt; đồng thời gửi cho đơn vị đ ượ c giao nhiệm vụ để thẩm định; b) Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư th ì đơn vị, bộ phận thuộc chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu cơ quan mình để xem xét, phê duyệt . Người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư, người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án chỉ định một đ ơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt. Điều 30 . Thẩm định và phê duyệt trong đấu thầu 1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả l ựa chọn nhà thầu: a) Đơn vị được phân công nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, khoản 9, khoản 11 Điều 7 Quy định này chịu trách nhiệm th ẩ m định kế hoạch đấu thầu trình người quyết định đầu tư phê duyệt . Trường hợp người quyết định đầu tư đồng thời làm chủ đầu tư thi đơn vị được phân công nhiệm vụ tổ chức thẩm đ ị nh hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả l ự a chọn nhà thầu; b) Chủ đầu tư g i ao cho bộ phận giúp việc thuộc chủ đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả chọn nhà thầu. Trường hợp bộ phận giúp việc được giao thẩm định không đủ năng lực dù chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức thẩm định. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. 2. Thời hạn đánh g i á hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ s ơ đề xuất và th ẩ m định trong đấu thầu: a) Đối với đấu thầu trong nước: Thời hạn tối đa đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất tính từ thời điểm đóng thầu đến ngày bên m ờ i thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu là 20 (hai mươi) ngày, hồ sơ dự thầu là 30 (ba mươi) ngày (riêng g ó i thầu quy mô nhỏ, thời hạn đánh giá hồ sơ dự thầu là 20 (hai mươi) ngày). b) Đối với đấu thầu quốc t ế : Thời hạn tối đa đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ d ự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất tính từ thời điểm đ ó ng thầu là 30 (ba mươi) ngày, hồ sơ dự thầu là 60 (sáu mươi) ngày. Trường hợp cần thiết phải k é o dài hơn thời gian quy định trên Chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét chấp thuận. c) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp l ệ, đơn vị thẩm định hoàn thành báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gửi người có thẩm quyền phê duyệt 3. Phê duyệt trong đấu thầu: a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm đ ịnh, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; c) Trường hợp ng ười quy ế t định đầu tư đồng thời làm ch ủ đầu tư th ì người quyết định đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; d) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư hoặc bên mời thầu gửi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu về đơn vị th ẩ m định kế hoạch lựa chọn nhà thầu để theo dõi, tổng hợp. Điều 31 . Điều kiện của cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Cá nh â n tham gia hoạt động đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Điều 32 . Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh 1. Đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm: a) Trước khi phê duyệt hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ mời thầu, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu về Sở K ế hoạch và Đầu tư để tham gia ý kiến. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, S ở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến bằng văn bản gửi chủ đầu tư để làm cơ sở xem xét phê duyệt. Trừ trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp th ẩ m định hồ sơ mời thầu của gói thầu này; b) Tại lễ mở thầu, bên mời thầu có trách nhiệm gửi giấy mời mời đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đến để thực hiện giám sát việc tổ chức đ ấu thầu. Ngay sau thời điểm kết thúc lễ mở thầu, bên mời thầu phải niêm phong 01 (một) bộ hồ sơ (hồ sơ m ờ i thầu đã phát hành và bản chụp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu) gửi S ở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện giám sát. 2. Đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết đ ịnh đầu tư, chủ đầu tư, bên mời th ầ u có trách nhiệm: a) Trước khi phê duyệt hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ mời thầu, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu về Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để tham gia ý ki ế n. Trong thời hạn 03 (ba) ng ày làm việc kể từ khi nhận đủ h ồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham gia ý kiến bằng văn bản gửi ch ủ đầu để làm cơ sở x em xét phê duyệt. Trừ trường hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch trực tiếp thẩm định hồ sơ mời thầu của gói thầu này; b) Tại lễ mở thầu, bên mời thầu có trách nhiệm gửi giấy mời mời đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện đến để thực hiện giám sát việc tổ chức đấu thầu. Ngay sau thời điểm kết thúc lễ mở thầu, bên mời thầu phải niêm phong 01 (một) bộ hồ sơ (hồ sơ mời thầu đ ã phát hành và b ả n chụp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu đã nộp hồ s ơ dự thầu) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để thực hiện giám sát. Điều 33 . Báo cáo công tác đấu thầu 1. Đối với S ở Kế hoạch và Đầu tư: a) Định kỳ, tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu gửi UBND t ỉ nh trước ngày 10 tháng đầu quý sau (đối với báo cáo quý), trước ngày 10 tháng 7 (đ ố i với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 20 tháng 01 năm sau (đối v ới báo cáo năm) đ ố i với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND t ỉ nh, các dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện (bao gồm dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư ); b) Hàng năm tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 2. Đối với UBND cấp huyện, cấp xã: a) Định kỳ, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo công tác đ ấu thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 của tháng đầu quý sau (đố i với báo cáo quý ), tr ướ c ngày 05 tháng 7 (đối với báo cáo 6 tháng) và tr ước ngày 10 tháng 01 năm sau (đ ố i với báo cáo năm) đ ố i với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã; b) Định kỳ, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện tr ước ngày 30 tháng cuối quý (đố i với báo cáo quý), trước ngày 30 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 31 tháng 12 ( đối với báo cáo năm) đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đ ầ u tư. 3. Đ ố i với các chủ đầu tư: a) Định kỳ, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền Ch ủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư), Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện (đối với dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện qu y ết định đầu tư), Bộ phận Tài chính - Kế toán cấp xã (đối với dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu t ư ) trước ngày 30 tháng cuối quý (đối với báo cáo quý), trước ngày 30 tháng 6 (đ ố i với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 31 tháng 12 (đối với báo cáo năm); b) Thực hiện báo cáo đột xuất về công tác đấu thầu khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Điều 34 . Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu UBND tỉnh, người có thẩm quyền, bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin lên hệ th ố ng mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu để đ ă ng tải theo quy đ ịnh tại Điều 8 Luật Đấu th ầ u năm 2013 và Điều 7 Nghị định s ố 63/2014/NĐ-CP. Khuyến khích các chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức đăng tải thông tin đấu thầu r ộ ng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng khác và đăng tải trên trang Website của Sở K ế hoạch và Đầu tư . Điều 35 . Sử dụng các mẫu trong quá trình thực hiện về đấu thầu UBND tỉnh, người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện về đấu thầu có trách nhiệm bắt buộc ph ả i sử d ụng các mẫu theo quy định của các cơ quan có th ẩ m quy ề n ban hành. 1. Mẫu quy định chi tiết lập hồ sơ m ờ i quan tâm dịch vụ tư v ấ n; hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn; hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn thực hiện theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao g ồ m: a) M ẫ u hồ sơ mời quan tâm dịch vụ tư vấn; b) M ẫ u hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn; c) M ẫ u hồ sơ yêu cầu d ịch vụ tư vấn. 2. M ẫ u quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp thực hiện theo Thông tư s ố 03/2015/T T- KHĐT ngày 06/5 / 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu t ư bao gồm: a) M ẫ u hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho phương thức một giai đoạn một t úi hồ sơ. b) M ẫ u hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho phương thức một giai đoạn hai túi h ồ sơ. 3. M ẫ u quy định việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầ u qua mạng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu t ư và Bộ Tài chính bao gồm: a) M ẫ u phiếu đăng ký thông tin, văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; phiếu đ ă ng ký thông tin v ề nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam; b) M ẫ u phiếu đăng ký thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; c) M ẫ u phiếu đăng k ý thông báo: mời quan tâm, mời sơ tuyển, mời chào hàng, mời thầu; d) M ẫ u phiếu đăng k ý thông báo: danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; đ) Mẫu phiếu đăng ký thông báo mời sơ tuyển. 4. M ẫ u quy định lập kế hoạch l ựa ch ọ n nhà thầu thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ng à y 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: a) M ẫ u văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; b) M ẫ u báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; c) M ẫ u quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 5. M ẫ u hồ sơ y êu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh thực hiện theo Thông tư s ố 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: a) Mẫu hồ sơ yêu cầu ch ỉ định thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua s ắ m hàng hóa; b) Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ đị nh thầu chào hàng cạnh tranh xây lắp; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa; c) Mẫu bản yêu cầu báo giá. 6. Mẫu báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện th eo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: a) Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, mời sơ tuyển; báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; b) Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đ ố i với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; c) Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đ á nh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, k ế t quả lựa chọn nhà thầu đ ố i với gói thầu áp dụng phương thức một g i a i đoạn hai túi hồ sơ. 7. Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch v à Đầu tư bao g ồ m: a) M ẫ u báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; b) Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai t úi hồ sơ; c) Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn; d) Mẫu biên bản đóng thầu, biên bản m ở thầu, biên bản mở hồ sơ đề xuất, tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính, tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, mẫu bản cam kết. Mục 6 . QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Điều 36 . Hợp đồng xây dựng 1. Nội dung và hồ sơ hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 141, Điều 142 Luật Xây dựng năm 2014. Giá hợp đồng theo quy định tại Đi ề u 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP). 2. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đ ơ n giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng loại hợp đồng trọn gói. Trường hợp gói thầu xây lắp không thuộc diện gói thầ u quy m ô nhỏ nh ư ng có th ời gian thi c ô ng dưới 12 tháng, chủ đầu tư lựa chọn loại hợp đồng trọn gói hoặc loại hợp đồng theo đơn giá c ố định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt. Điều 37 . Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 1. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thực hiện trong các trường hợp theo quy định điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 2. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng được thực hiện theo một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh. 3. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với phần giá trị giảm trừ tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán theo thỏa thuận của c á c bên những phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết. Điều 38 . Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng 1. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2, kho ả n 3 Điều 143 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 2. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng, đơn giá và giá hợp đồng xây dựng, tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 3. Điều ch ỉ nh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng: a) Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng thì các bên phải xác nhận rõ nguyên nhân, trách nhiệm của mỗi bên đ ố i với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra; b) Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều ch ỉ nh trong các trường hợp: Do ảnh h ưở ng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, h ỏ a hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; Tha y đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu c ầ u của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đ ồ ng; Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục li ên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận th ầ u gây ra; Tạm d ừ ng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không d o lỗi của bên giao thầu gây ra; c) Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành của dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nh ất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn th à nh của dự án th ì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Điều 39 . Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 1. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 146 Luật xây dựng năm 2014 và Điều 42 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng theo đúng hợp đ ồ ng xây dự ng đã ký và các quy định của pháp luật hiện hành. Mục 7 . KẾT THÚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG Điều 40 . Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng 1. Các dự án đầu tư trước khi đưa vào khai thác sử dụng phải được nghiệm thu, bàn giao theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 2. Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu cấp t ỉnh, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng nghiệm thu đ ố i với các dự án cần thiết. Điều 41 . Bảo hành công trình 1. Nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị quy định tại Điều 134 Luật Xây dựng năm 2014. Thời hạn bảo hành theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 2. Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình thực hiện theo quy định Điều 36 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Chương III LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HÀNG NĂM Điều 42 . Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định tại Điều 50 Luật Đầu tư công; đồng thời phải căn cứ vào khả năng c â n đối ngân sách của tỉnh Thái Nguyên, nhu cầu và d ự báo khả năng huy động các nguồn v ố n đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh t ế - x ã hội. Điều 43 . Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm phải đảm bảo các nguyên tắc tại Điều 51 Luật Đầu tư công v à các nguyên t ắ c sau: 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên; quy hoạch phát triển ngành và các quy hoạch đã được phê duyệt. 2. Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh Thái Nguyên v à khả năng thu h ú t, huy động các nguồn v ố n đầu tư. 3. Ưu tiên b ố trí v ố n thực hiện chương trình, đề án, dự án thuộc các Chương trình cấp thiết mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T ỉ nh. Điều 44 . Điều kiện chương trình, đề án, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm 1. Điều kiện chương trình, đề án, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn: a) Đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. b) Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện chương trình, dự á n. 2. Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm: a) Chương trình , dự án phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án khẩn cấp và dự án cần thiết mới phát sinh theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP. b) Ch ươ ng trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. c) Đ ố i với dự án khởi công mới, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a khoản này, tính đ ế n ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch ph ải được cấp th ẩ m quyền phê duyệt quyết định đầu tư. Điều 45 . Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 1. Trước ngày 15 tháng 6 năm thứ t ư của kế hoạch đầu tư công trung hạn gia i đoạn trước, trên cơ sở mục tiêu, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau, bao g ồ m mục tiêu, định hướng đầu tư và giao nhiệm vụ triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn. 2. Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân c ấ p huyện và các chủ đầu tư tiến hành xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Điều 46 . Lập kế hoạch đầu tư công hàng năm 1. Trước ngày 30 tháng 6 năm trước, căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của t ỉ nh Thái Nguyên năm sau, kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh đã được phê duyệt, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công năm sau và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, S ở Kế hoạch và Đầu tư ch ủ tr ì chuẩn bị và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ch ủ đầu tư về mục tiêu, nội dung, trình tự, thời gian lập kế hoạch đầu tư công năm sau. 2. Đối với nguồn vốn ngân sách t ỉ nh: a) Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các chủ đầu tư c ă n cứ văn bản hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm: - Triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm sau t r ong phạm vi nhiệm vụ đ ược giao theo nội dung quy định tại Điều 53 của Luật Đ ầ u tư công. - Tổ chức thẩm định kế hoạch đầu tư công năm sau. - Hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch đầu tư công năm sau theo nội dung tại Điều 53 của Luật Đầu tư công và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định. b) Trước ngày 20 tháng 1 1 năm tr ướ c năm kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư c ô ng năm sau. c) Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư năm sau của Tỉnh, trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư năm sau cho các đơn vị thực hiện. 3. Đ ố i với nguồn vốn ngân sách các thành phố, thị xã, các huyện: a) Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ văn bản hướng dẫn quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm: - Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công lập kế hoạch đầu tư công năm sau trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý. - Tổ chức th ẩ m định kế hoạch đầu tư công năm sau của cấp mình. - Hoàn chỉnh dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công năm sau, trình Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hộ i đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến. - Căn cứ ý kiến của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo hoàn thiện dự kiến l ầ n thứ nhất kế hoạch đầu tư công năm sau do cấp mình quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. b) Tr ướ c ngày 20 tháng 1 1 năm trước năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, thị xã kế hoạch đầu tư công năm sau. c) Sau khi Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, thị xã quyết định kế hoạch đ ầu tư năm sau, trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện, th à nh phố, thị xã giao kế hoạch đầu tư năm sau cho các đơn vị thực hiện. Điều 47 . Thời gian bố trí vốn cho các dự án Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Ch í nh phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Điều 48 . Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công điều ch ỉ nh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm sử dụng nguồn vốn ngân sách Tỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Đầu tư công. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư c ô ng điều ch ỉ nh đ ể trình Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, thị xã điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, thành phố , thị xã trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Đầu tư công. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm sử dụng nguồn vốn ngân sách Tỉnh giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân t ỉ nh tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm vốn ngân sách huyện giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, thị xã tại k ỳ họp gần nhất. Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 49 . Thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng 1. Tất cả hoạt động về đầu tư và xây dựng do các tổ chức cá nhân thực hiện trên địa bàn t ỉ nh đều phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức n ă ng nhà nước theo từng lĩnh vực quản lý. 2. Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, thanh tra cấp huyện thực hiện chức n ă ng thanh tra, k iể m tra về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật và quy định này. 3. Kết luận thanh tra phải được công b ố công khai, gửi đến các đơn vị có liên quan và Ban Nội chính Tỉnh ủy để theo d õ i, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra. Điều 50 . Quy định chuyển tiếp Đối với các dự án đ ã đ ượ c p hê duyệt quyết định chủ tr ươ ng đầu tư, quyết định đầu tư, phê duyệt thiết k ế , dự toán công trình tr ước ngày Quy định này có hiệu lực thì không phải phê duyệt lại. Các dự án ch ư a được phê duyệt phải thực hiện theo Quy định này. Điều 51 . Điều khoản thi hành 1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm, phân công trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước tại Quy định này. 2. Giao Gi á m đốc S ở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính phổ biến, hướng dẫn, theo dõi kiểm tr a việc thực hiện Quy định này, 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng m ắ c, các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để t ổ ng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định ./ .