2819/KH-SNN

Kế hoạch 2819/KH-SNN năm 2015 về tái cơ cấu lĩnh vực thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015-2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG SỞ N Ô NG NGHIỆP V À PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2819/KH-SNN Tuyên Quang, ngày 17 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH TÁI CƠ CẤU LĨNH VỰC THỦY LỢI TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2015-2020 I. THỰC TRẠNG THỦY LỢI TỈNH TUYÊN QUANG: 1. Thực trạng hệ thống thủy lợi và công tác quản lý khai thác: 1.1- Thực trạng hệ thống thủy lợi: Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 2.700 công trình thủy lợi có diện tích tưới từ 1 ha trở lên và trên 3.400 km kênh chính + kênh nhánh (2.100km kênh đã kiên c ố và 1.300km kênh đất), hầu hết các công trình thủy lợi của tỉnh thiết kế với nhiệm vụ chủ yếu là cấp nước tưới cho lúa. Năm 2015, các công trình thủy lợi đảm bảo tưới chắc cho 36.809ha/44.541ha lúa vụ đông xuân và vụ mùa, tỷ lệ tưới chắc bình quân cả năm ước đạt 82,64% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Các công trình thủy lợi của tỉnh số lượng tuy nhiều nhưng quy mô và diện tích tưới nhỏ, chủ yếu là công trình cấp IV. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng đã lâu (từ trước năm 1980), qua thời gian dài khai thác và sử dụng, đến nay đã bị hư hỏng, xu ố ng cấp. Hàng năm, ngoài phần kinh phí do Trung ương hỗ trợ, tỉnh Tuyên Quang đã dành một phần kinh phí để duy tu, sửa chữa, nâng cấp, nhưng do số lượng công trình bị hư hỏng nhi ề u nên chưa đáp ứng được nhu cầu kinh phí để khắc phục, sửa chữa. Hệ thống kênh tưới của các công trình thủy lợi của tỉnh phân tán, nhỏ lẻ, các tuyến kênh chủ yếu đi qua các khu vực có địa hình, địa chất phức tạp nên khó quản lý, vận hành; nhi ề u tuyên kênh đi qua đồi núi, qua khu dân cư nên thường xuyên bị sạt lở gây b ồ i l ấ p lòng kênh và rò rỉ mất nước, làm giảm hiệu ích tưới. 1.2- Công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi: Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của tỉnh hiện đang tổ chức thực hiện theo mô hình quản lý có sự tham gia của người dân. Tính đến nay toàn tính hiện nay có 147 Ban quản lý công trình thủy lợi được phân cấp quản lý theo quy mô, phạm vi phục vụ tưới của hệ thống công trình. Trong đó: cấp tỉnh có 01 Ban, cấp cơ sở có 146 Ban (03 Ban quản lý công trình thủy lợi liên xã và 143 quản lý công trình thủy lợi xã, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp). Nhìn chung, với mô hình quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi như hiện nay đã tương đối phù hợp với quy mô, nhiệm vụ, tính chất k ỹ thuật và phạm vi quản lý hành chính liên quan đến công trình; phù hợp với việc củng cố đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã Nông lâm nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay mô hình này còn gắn liền với việc thực hiện chính sách mi ễ n, giảm thủy lợi phí; nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ được cấp trực tiếp cho các Ban quản lý kh ai thác công trình cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để các Ban quản lý duy trì hoạt động, thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, sửa chữa công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi ở một số địa phương vẫn còn nhiều lỏng lẻo, trình độ về chuyên môn của cán bộ quản lý khai th á c tương đ ố i th ấ p, không đồng đều. Toàn tỉnh hiện có trên 600 cán bộ, nhân viên tham gia trực tiếp vào công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Trong đó: Trình độ đại học và trên đại học trên 110 người (chiếm trên 18%) cao đẳng, trung cấp trên 250 người (chiếm trên 41%), sơ cấp trên 60 người (chiếm trên 10%), chưa qua đào tạo chuyên ngành trên 180 người (chiếm trên 30%). 2. Thực trạng công trình cấp nước sinh hoạt: Đ ế n h ế t năm 2014, toàn tỉnh Tuyên Quang có 366 công trình cung cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn. Trong đó theo đánh giá, hiện có 92 công trình hoạt động bền vững, 126 công trình hoạt động bình thường, 80 công trình hoạt động kém và 68 công trình không hoạt động; Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh là 71,5% trong đó có 47% được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 3. Ứ ng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật: Tr ê n địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay chưa thực hiện ứng dụng phát triển các giải pháp công nghệ thực hiện tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây tr ồ ng v à c ô ng ngh ệ ti ê n ti ế n ứng dụng trong thi ế t k ế xây dựng các công trình th ủ y lợi. Hiện nay đang thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho 5,8ha mía của 28 hộ gia đình trên địa bàn xã Bình Xa, huyện Hàm Yên với t ổ ng kinh phí 960.619.000 đồng (trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ là 666.436.000 đ ồ ng). Dự ki ế n m ô hình sẽ hoàn thành nghiệm thu bàn giao cho địa phương quản lý vận hành vào quý IV/2015, thành công của mô hình sẽ được đề xuất áp d ụ ng nhân rộng trong toàn tỉnh. II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 phê duyệt định hướng Chi ế n lược phát triển thủy lợi Việt Nam; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngay 10/6/20 1 3 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành chương trình hành đ ộ ng thực hiện Đề án “Tái cơ c ấ u ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển b ề n vững”; Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi”; Quyết định số 802/QĐ-BNN-TCTL ng à y 22/4/2014 ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi; Quyết định số 784/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi; Quyết định số 785/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi; Quyết định số 1788/QĐ-BNN-TCTL ngày 19/5/2015 ban hành Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi; Căn cứ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 phê duyệt quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020. III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: Xác định được các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi, Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi; Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. 2. Yêu cầu: - Bám sát nội dung và triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Tuyên Qu a ng ban hành và Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Trong đó ưu tiên tập trung phục vụ ngành Trồng trọt và Thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. - T ổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nh ằ m nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện trên các lĩnh vực và xác định rõ thời gian hoàn thành, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện. - Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở, đồng thời tham mưu thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch. IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 1. Mục tiêu: - Khai thác, lồng ghép mọi nguồn vốn để tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nước sạch bị hư hỏng, xuống cấp nhằm phát huy hết năng lực thiết kế của công trình, đảm bảo chỉ tiêu về tỷ lệ tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và tỷ lệ cấp nước sinh hoạt nông thôn hợp vệ sinh, đạt tiêu chí về nông thôn mới. - Nâng cao hiệu quả lĩnh vực Thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế- xã hội; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; - Xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020 có 82,51% kênh mương được kiên cố hóa, tỷ lệ tưới chắc cho lúa phấn đấu đạt 85% tổng diện tích gieo trồng; tưới bổ sung 75% diện tích trồng màu; áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho khoảng 15% (tương ứng 5.300ha) tổng diện tích cây trồng cạn chủ lực và phục vụ nuôi trồng thủy sản; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%, trong đó 70% dân số được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành. - Ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu, sử dụng an toàn bền vững, đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu thông nông sản hàng hóa và phục vụ đời sống dân cư nông thôn. 2. Nhi ệ m v ụ : 2.1- Củng cố, phát triển thủy lợi nội đồng, gắn với xây dựng nông thôn mới: Tu sửa, nâng cấp bảo đảm an toàn đối với đầu mối các công trình thủy lợi; quy hoạch xây dựng kiên cố hóa hệ thống kênh nội đồng đáp ứng các phương thức canh tác mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, đáp ứng linh hoạt yêu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập của nông dân. 2.2- Củng cố các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi: Nâng cao hiệu quả quản lý, đối mới cơ chế vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ thủy lợi; Áp dụng cơ chế chính sách phù hợp bảo đảm nguồn kinh phí để hoạt động. 2.3- Phát triển một nền nông nghiệp chủ động tưới, tiêu theo hướng hiện đại: Đẩy mạnh trên diện rộng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho các cây trồng cạn chủ lực: cam, chè, mía, rau màu...phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh. 2.4- Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản thông qua việc trữ nước, cải thiện chất lượng nước cung cấp cho nuôi trồng thủy sản. 2.5- Nâng cao mức bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, an toàn hồ đập. Chủ động phòng, chống hoặc thích nghi để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư, đảm bảo ổn định và phát triển sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu; Nâng cao chất lượng hệ thống công trình, chống xuống cấp chú trọng đến ứng dụng công nghệ mới trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác; 2.6- Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai và an toàn đập bằng áp dụng các công nghệ tiên tiến và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, ưu tiên các giải pháp phi công trình. 2.7- Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo hướng bền vững cả về kết cấu hạ tầng, mô hình quản lý và tài chính. 3. Các giải pháp thực hiện: 3.1- Nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch thủy lợi: Xây dựng Quy hoạch xây dựng và phát triển Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 nhằm phục vụ các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu. Quá trình rà soát quy hoạch, xây dựng cần quan tâm có giải pháp cấp nước phục vụ cây trồng cạn chủ lực có quy mô sản xuất tập trung và cấp nước nuôi trồng thủy sản; xác định các hồ đập có nguy cơ mất an toàn và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn công trình. Quá trình xây dựng quy hoạch phải gắn với mục tiêu Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó chú trọng việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các hệ thống công trình thủy lợi; Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tác động của biến đổi khí hậu và các tác động bất lợi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh để đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. 3.2- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, nước sạch: a) Tăng cường đầu tư sửa chữa, nâng cấp các CTTL và kiên c ố h ó a hệ thống kênh mương: - Tập trung, huy động mọi nguồn vốn để đầu tư tu sửa, nâng cấp và làm mới các công trình thủy lợi đầu mối, công trình cấp nước sinh hoạt trọng điểm, các dự án an toàn hồ chứa; Ưu tiên đầu tư cho các công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản và phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cung cấp nước cho dân sinh, công nghiệp. Bao gồm: + Đề xuất với Trung ương và UBND tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ kinh phí đầu tư tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh hoàn thành việc đầu tư tu sửa, nâng cấp đưa vào sử dụng 305 công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp bằng mọi nguồn vốn (có biểu 01 và 02 kèm theo) ; Ngoài ra trong quá trình thực hiện, có phát sinh các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng, sẽ kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn đ ể sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn công trình, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. + Đ ề xuất với Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới một số công trình hồ chứa thủy lợi trọng điểm như: H ồ Cao Ng ỗ i xã Đông Lợi, h ồ Đát Đ ề n xã Hợp Hòa, hồ Đồng Trại xã Phú Lương huyện Sơn Dương... nhằm tích trữ, cung cấp nguồn nước tưới ổn định và chống hạn cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân đang sinh sống trong khu vực, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. - Đ ề xuất nâng cấp hệ thống kênh nội đồng gắn với xây dựng đường giao thông nội đồng, dồn điền đổi thửa để đáp ứng phương thức canh tác tiên tiến thích hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh kiên cố hóa được trên 1.000 km kênh mương các loại, trong đó phấn đấu có 50% kênh kiên cố trong giai đoạn này được áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới (kênh mương bê tông thành mỏng đúc sẵn), đưa tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương toàn tỉnh lên 82,51% (Chi tiết có biểu 03 kèm theo) . b) Củng c ố tổ chức quản lý thủy nông cơ sở: - Nâng cao năng lực cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy lợi: Rà soát, củng cố về tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến huyện và Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang. - Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý khai thác CTTL ở cơ sở: Rà soát, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đ ể củng cố, nâng cao năng lực về quản lý, vận hành công trình cho đội ngũ cán bộ các Ban quản lý khai thác CTTL trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, vận hành các công trình thủy lợi ở cơ sở. - Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ nước có thu; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2017 có trên 50%, năm 2020 có trên 85% Ban quản lý CTTL cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi. c) Nâng cao hiệu quả quản lý đối với các công trình nước sạch: Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng và tham mưu nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Đ ề xuất huy động mọi nguồn lực, khuy ế n khích sự hợp tác giữa các công ty xây dựng, quản lý công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc tu sửa, nâng cấp 58 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn nhằm đưa tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%, trong đó 70% dân số được sử dụng nước đạt Quy chuẩn QCVN: 02/2009/BYT. 3.3- Phát triển tưới cho cây trồng cạn: - Nghiên cứu, xây dựng mô hình và triển khai áp dụng trên diện rộng các biện pháp tưới tiên tiến và tiết kiệm nước, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giảm thi ể u rủi ro cho các loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao như: mía, chè, cam, bưởi... Đ ề xuất thực hiện chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Phấn đấu đến năm 2020 áp dụng các biện pháp tưới tưới tiên tiến, tiết kiệm nước như công nghệ tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới dí... cho khoảng 15% tổng diện tích cây trồng cạn chủ lực (khoảng 5.300ha) (Chi tiết có biểu 04 kèm theo) . Trong đó triển khai mô hình thí điểm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho 15 ha đ ể đánh giá hiệu quả và triển khai áp dụng đồng bộ trên diện rộng đối với những diện tích, loại cây có đủ điều kiện phù hợp; - Nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ tr ong xây dựng đầu tư một số công trình hồ chứa nước (hồ treo) đối với vùng đặc biệt khan hiếm nguồn nước để phục vụ tưới cho cây trồng cạn chủ lực. - Lồng ghép các nguồn lực đầu tư tu sửa, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống công trình thủy lợi, ưu tiên đầu tư các công trình hồ chứa quy mô vừa và nhỏ, các trạm bơm, kiên cố hệ thống kênh dẫn nước để tạo nguồn nước tưới cho những vừng cây trồng cạn chủ lực tập trung; đồng thời cung cấp nước cho khu vực đất dốc đ ể tăng diện tích đất canh tác, tăng vụ và khai thác hiệu quả, bền vững vùng đất dốc của một số khu vực trên địa bàn tỉnh. 3.4- Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản: - Nghiên cứu, ứng dụng xây dựng mô hình áp dụng công nghệ cấp nước, tiết kiệm nước, trữ nước hợp lý đảm bảo môi trường sinh thái, đồng th ờ i ứng dụng công nghệ ti ê n tiến xử lý nước để nâng cao chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa thủy lợi và cung cấp nước cho các ao, hồ nhỏ chuyên nuôi thủy sản. - Tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp và nạo vét lòng hồ để đảm bảo an toàn và tăng dung tích trữ nước, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, trong đó có cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản trên ruộng và tận dụng mặt thoáng các công trình hồ, ao nhỏ để phát triển nuôi trồng thủy sản; Rà soát diện tích lưu vực đầu nguồn các hồ chứa để đề xuất kế hoạch trồng rừng phòng hộ bảo vệ nguồn nước đ ể phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu đến năm 2020 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh là 12.213 ha. Trong đó 775 ha tận dụng mặt thoáng hồ thủy lợi; 2009 ha diện tích ao hồ nhỏ; 56 ha nuôi cá ruộng và 9.372ha mặt thoáng hồ thủy điện. 3.5- Nâng cao mức đảm bảo an toàn hồ chứa: - Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình an toàn hồ chứa, rà soát các hồ đập có nguy cơ mất an toàn, kiểm định đập, đánh giá lại các thông số của hồ chứa (lưu lượng lũ, dòng chảy đến..) theo mức đảm bảo an toàn hồ đập. Đe xuất đầu tư thiết bị quan trắc tại một số hồ chứa có dung tích từ 1 x 1 0 6 m 3 nước trở lên, từng bước nâng mức đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định; tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu trong trường h ợ p xảy ra sự cố vỡ đập. - Tập trung, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đề xuất với các Bộ, Ngành Trung ương và UBND tỉnh bố trí kinh phí, lồng ghép, huy động mọi nguồn vốn đ ể đầu tư tu sửa, nâng cấp đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa. Ph ấ n đấu đến năm 2020 toàn tỉnh Tuyên Quang tu sửa, nâng cấp được 207 công trình hồ chứa hiện đang bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình và cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (c ó biểu 02 kèm theo) . 3.6- Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai: - Thành lập, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực Ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp và cán bộ làm công tác PCTT trên địa bàn tỉnh theo quy định. - Tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng, chống thiên tai. Trong đó tổ chức quản lý hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 thành lập quỹ phòng, chống thiên tai và Quyết đ ị nh số 1233/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. - Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp các lưu vực sông và quy hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho các vùng; Thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phòng ch ố ng thiên tai theo bộ chỉ s ố theo khung đánh giá. - Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê, kè sông, kè suối để đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. - Nghiên cứu, tiếp cận, ứng dụng, chuyển giao phát triển các công nghệ tiên tiến, như: Công nghệ ảnh vệ tinh, công nghệ th ô ng tin, vật liệu mới để nâng cao năng lực dự báo trong phòng ch ố ng thiên tai, đảm bảo an toàn đập và phòng ch ố ng lũ cho hạ lưu, quản lý khai thác công trình thủy lợi; Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ thiết kế, thi công các công trình ứng phó với bi ế n đ ổ i khí hậu. - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo Chương trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Kế hoạch của UBND tỉnh. 4. Huy động nguồn lực: Xác định việc thực hiện Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi được triển khai thực hiện đồng thời với các quy hoạch ngành, các chương trình mục tiêu và các chính sách hỗ trợ sản xuất. Do đó việc huy động nguồn lực cho thực hiện Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi trên nguyên tắc là lồng ghép các nguồn vốn như: Vốn cấp phát từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh thực hiện mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn cấp bù thủy lợi phí hàng năm, vốn WB8, vốn các chương trình, dự án, vốn sự nghiệp khoa học, vốn bố trí từ nguồn ngân sách địa phương cho thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, vốn tín dụng ưu đãi và các ngu ồ n vốn hỗ trợ, hợp pháp khác. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Phân công nhiệm vụ: 1.1- Các đơn vị trực thuộc Sở: - Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Chi cục Thủy sản theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu triển khai kế hoạch này chủ động thực hiện tốt kế hoạch Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi. Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. - Các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch. 1.2- Ủy ban nhân d â n các huyện, thành phố: - Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với nội dung kế hoạch thực hiện Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi. - Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách của tỉnh để điều phối, bố trí nguồn vốn đầu tư tu sửa, nâng cấp, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi theo kế hoạch và nhu cầu của địa phương; tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội cho phát triển thủy lợi trên địa bàn. (Ch i t iế t phân công nhiệm vụ tại bi ể u s ố 05 kèm theo) 2. Chế đ ộ báo cáo: 2.1- Các đơn vị được phân công theo dõi, tổng hợp: Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, kết thúc năm ( hoặc khi có yêu cầu đột xuất) tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. 2.2- Ch i cục Thủy lợi: Đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo yêu cầu. Căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, kết quả thực hiện và chỉ đạo của cấp trên chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của Đề án./. Nơi nhận: - UBND tỉnh; (Báo cáo) - UBND các huyện, TP; - Phòng KH- TC; - TT Nước sạch và VSMTNT; - Ban quản lý khai thác Tuyên Quang; - Chi cục Thủy lợi; - Lưu: VT B ình. GIÁM ĐỐC Lê Tiến Thắng BIỂU SỐ 01 ĐỀ XUẤT DANH MỤC CTTL BỊ HƯ HỎNG XUỐNG CẤP CẦN NÂNG CẤP, SỬA CHỮA BẰNG NGUỒN KINH PHÍ CẤP BÙ THỦY LỢI PHÍ VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC GIAI ĐOẠN 2015-2020 (Kèm theo Kế hoạch số 2819/KH-SNN ngày 17/12//2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang) TT Tên huyện (TP) Tên công trình Loại công trình Địa điểm xây dựng (xã) D/tích tưới (ha) Hiện trạng hư hỏng Dự kiến biện pháp khắc phục Ghi chú Đông xuân Mùa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng cộng 98 1.270,87 1.337,54 I Lâm Bình 11 329,69 346,51 1 Phai Kén Đập xây Thổ Bình 69,99 70,06 - Sạt lở kè đá xây bảo vệ mương có chiều dài 162m, chiều cao trung bình 1,45m làm nước cuốn trôi 16m kênh xây mặt cắt 30x30cm. - Sạt lở kè đá xây bảo vệ mương có chiều dài 300m, cao 4m. Nên đã làm sạt lở 20m kênh xây mặt cắt 30x30cm. Xây dựng lại 2 đoạn kè bị sạt lở bằng kè rọ đá. Ước khối lượng rọ đá là 1435m3 và 16m kênh mặt cắt 30x30cm. Đã thẩm định vốn chống hạn năm 2015 2 Vằng Áng Rọ thép Thổ Bình 55,39 60,52 - Tuyến kênh qua nhà ông Chiều bị sạt lở kè đá xây bảo vệ mương có chiều dài 40m, chiều cao trung bình 4,5m. - Sân tiêu năng bằng rọ thép có kích thước dài L = 32 m, rộng 6,0 bị phá hỏng hoàn toàn Xây dựng lại đoạn kè bị sạt lở bằng rọ đá để bảo vệ tuyến kênh và sân tiêu năng Đã thẩm định vốn chống hạn năm 2015 3 Phai Thuông Đập xây Thổ Bình 17,60 17,60 Sân tiêu năng kết cấu đá xây có kích thước dài 40m, rộng 8,0m, dày 0,4m hiện bị phá hỏng hoàn toàn Xây dựng lại sân tiêu của công trình như thiết kế ban đầu Đã thẩm định vốn chống hạn năm 2015 4 Phai Pang Đập xây Thổ Bình 38,00 38,00 Tuyến kênh chính mặt cắt (60x60)cm bị sập gãy một bờ với chiều dài 100m và có nguy cơ gây vỡ đoạn kênh; Hạ lưu suối Khánh (sau đập phai Pang) bị đổi dòng gây mất diện tích canh tác của thôn Nà Bó Tu sửa 100m tuyến kênh chính; Đắp đất ngăn lòng suối bị đổi dòng, khơi thông lòng suối cũ với chiều dài 140m Đã th ẩ m định vốn chống hạn năm 2015 5 Nà Đông Rọ thép Thổ Bình 55,19 55,16 Lũ gây sạt l ở bờ suối với chiều dài 110m, chiều cao trung bình 3m có nguy cơ gây sạt lở tuyến kênh tưới Xây dựng lại đoạn kè bị sạt lở bàng rọ đá để bảo vệ tuyến kênh tưới Đã thẩm định vốn chống hạn năm 2015 6 Phai Pooi Phai tạm Hồng Quang 5,70 5,70 Phai tạm hàng năm thường xuyên bị lũ cuốn trôi Nâng cấp thành đập xây kiên cố 7 Nà Xé Rọ thép Bình An 2,58 3,41 Đập đầu mối hư hỏng, xuống cấp Nâng cấp thành đập xây kiên cố 8 Nà Thuôn Đập xây Thượng Lâm 16,05 25,87 Đập đầu mối kết cấu đá xây hiện bị rò rỉ nước qua thân đập và gây sụt lún một số vị trí mái hạ lưu đập. Xử rò rỉ thân đập và lún mái đập 9 Thẳm Pạu Đập xây Lăng Can 15,58 15,58 Bờ suối chính phía hạ lưu đập Thẳm Pạu bị sạt lở với chiều dài khoảng 108 m. Hiện tại mép bờ suối cách tuyến kênh Thẳm Pạu đoạn gần nhất là 2,0 m và có nguy cơ sạt lở tiếp gây mất an toàn cho công trình Kè l ại bờ suối với chiều dài 108m để đảm bảo an toàn cho công trình 10 Pác Tra Đập xây Lăng Can 7,75 7,75 Xi phông ống kẽm D100 qua suối cách đập khoảng 100 m bị tắc 01 ống làm ảnh hưởng tới nhu cầu cấp nước cho công trình Thay ống xi phông bằng ống thép đảm bảo tải đủ lưu lượng và an toàn khi vận hành công trình 11 Phiêng Luông Đập xây Bình An 45,86 46,86 - Tường cánh bên trái bằng đá xây hiện có nước rò rỉ thành dòng lớn tại nhiều vị trí. - Đáy sân tiêu năng bằng đá xây, hiện có nước đùn lên tại 02 vị trí cách chân đập 1m, cách tường cánh bên trái 3m. Trát vữa xi măng những chỗ bị bong tróc, gia cố vai trái đập phía thượng lưu bằng tường bê tông (ước khối lượng bê tông 60m3); xử lý sân tiêu năng. Đã thẩm định vốn Nông thôn mới năm 2015 II Na Hang 11 64,45 66,25 1 Vằng Đình Đập xây Năng Khả 6,24 6,24 Hạ lưu đập xói lở, hở hàm ếch dài khoảng 12m, sâu trung bình 1,0 m, mặt tràn hạ lưu bị bong tróc có nguy cơ bị lũ cuốn trôi, kênh mương bị rò rỉ. xây kè lại đoạn chân đập bị sói lở và hở hàm ếch, trát lại mặt tràn hạ lưu và kênh bị rò rỉ. 2 Phai Cưởm Đập xây Năng Khả 8,96 8,96 Tường cánh bị gẫy, sân tiêu năng bong tróc toàn bộ, kênh tưới bị rò rỉ có nguy cơ bị phá hủy do lũ. Xây lại tường cánh, sân tiêu năng, trát và l ắ ng lại toàn bộ tuyến kênh bị rò rỉ. 3 Nà Tấu Đập xây Sinh Long 0,90 1,70 Đập đầu mối kết cấu đá xây, chiều dài khoảng 20m, cao 2,0 m, mưa lũ làm sói trôi một nửa thân đập; Tuyến kênh xây dài 200m bị r ò rỉ Xây dựng mới đập đầu mối và sửa chữa, trát chít lại đoạn kênh bị nước rò rỉ 4 Khuổi Bốc Đập xây Sinh Long 2,00 2,00 Đập đầu mối kết cấu đá xây có chiều dài 30, chân móng đập bị nước xói hở hàm ếch với chiều dài 20m, sâu vào thân đập trung bình từ 0,4m - 0,7m Đào xúc toàn bộ ph ầ n đất bùn tại vị trí chân móng bị hở hàm ếch và xây trát lại như hiện trạng ban đầu 5 Phai Dân Đập xây Thanh Tương 9,60 9,60 Tường cánh phía bên trái đập bị nứt gãy 3,5 m, nghiêng 60 o , móng đập bị hở hàm ếch, có nguy cơ bị lũ cuốn trôi toàn bộ đập Tu sửa, nâng cấp đập đầu mối 6 Bản Lằn 1 Đập xây Sơn Phú 1,90 1,90 Mái hạ lưu đập bị bong tróc lớp trát dài khoảng 2,0m, sâu khoảng 0,3 m, chân tường cánh bị hở hàm ếch dài khoảng 0,5 m, sâu 0,3 m; mặt sân tiêu năng bị bong lớp trát toàn bộ, chân móng tường sân tiêu năng bị xói mòn, hở hàm ếch dài 7,0 m, sâu trung bình 0,5 m. Xây trát lại các hạng mục bị hư hỏng 7 Nà Bưa Rọ thép Thượng Nông 3,95 3,95 Đập rọ thép dài 15m, cao 1,5m bị lũ cuốn trôi hoàn toàn Xây lại đập bằng đá xây Đã thẩm định vốn Chống hạn năm 2015 8 Nà Khản (Đông Đa 1+2) Đập xây Thượng Nông 22,90 22,90 100m kênh dẫn nước mặt cắt (1x1)m dày 0,3m bị gãy, hỏng, nghiêng thành Xây hoàn trả lại như hiện trạng ban đầu 9 Nà Pầu Phai tạm Đà Vị 1,00 Mưa lũ làm xói lở và trôi một nửa thân đập, Tuyến kênh xây dài 400m bị rò rỉ khoảng 200 m. Xây lại thân đập bị hư hỏng, trát lại toàn bộ tuyến kênh bị rò rỉ. 10 Nà Luồi Rọ thép Yên Hoa 3,30 3,30 Đập rọ thép dài 10,5m, rộng 1,5m, cao 1,2 m bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn Xây lại đập bằng đá xây Đã thẩm định vốn Chống hạn năm 2015 11 Nà Lặc Đập xây Yên Hoa 4,70 4,70 Hiện tại đập đầu mối kết cấu rọ thép, chiều dài 21m, cao 1,0m đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hiện đang khắc phục tạm thời bằng cách xếp đá khan; Xây dựng lại đập đầu mối III Chiêm Hóa 15 128,55 153,66 1 Đồng Mo Rọ thép Hòa Phú 9,07 9,07 Đập rọ thép dài 36m, cao 2m, đỉnh rộng 1m, hàng năm đến mùa mưa lũ thường bị lũ cuốn trôi rọ thép (tháng 7/2013 đã thay mới 22 rọ thép). Để đảm bảo lâu dài cần nâng cấp công trình. Nâng cấp đập đầu mối 2 Tó cáy Rọ thép Yên Nguyên 40,59 40,59 R ọ thép có chiều dài 32m, chiều cao 3,5m. Công trình rọ thép đã xuống cấp, nguy cơ chuyển hướng dòng chảy Trước mắt khắc phục tạm thời bằng cách kè rọ thép chống sạt ở ước 18 rọ kích thước (2x1x0,5)m. về lâu dài để đảm b ảo an toàn cho công trình cần đầu tư tu sửa nâng cấp thành đập xây 3 Búc Hụm Hồ chứa Thị trấn Chiêm Hóa 5,10 5,10 Đập đ ầu mối là đất đắp đồng chất, chiều dài đập 38 m, chiều cao 9 m, chiều rộng mặt đập 6 m, hiện nước bị thấm xuống nền tại vị trí van xả nước ở đầu cống dưới đập phía hạ lưu. Tràn xả lũ kết c ấ u đá xây n ằ m phía vai trái đập, có chiều dài 9m, chi ề u rộng (B 1 +B2)/2=(3+ 1 ,2)/2=2,1m, hiện bị bong tróc rò rỉ tại nhiều vị trí, một số vị trí bị xói tạo thành h ố Xây trát lại những chỗ bị bong chóc, rò rỉ trên tràn xả lũ; đổ bê tông lại buồng lấy nước tại van xả đầu cống. 4 Nà Khoa Phai tạm Nhân Lý 6,00 6,00 Công trình bị hư hỏng nặng Nâng cấp thành đập xây kiên cố 5 Cốc Pái 2 Rọ thép Nhân Lý 6,00 6,00 Công trình bị hư hỏng nặng Nâng cấp thành đập xây kiên cố 6 Khuổi Hỏi 2 Đập xây Trung Hà 8,30 16,97 Phía thượng lưu đập bùn cát bồi lấp lên đến đỉnh đập; Mái hạ lưu đập đầu mối có nhiều vị trí bị xói lở trơ đá hộc, kích thước khoảng (10x1,65x0,2)m = 3,5m3; Sân tiêu năng kết cấu bằng đá xây bị xói lở hoàn toàn, ước khối lượng bị xói lở 62m3; Tu sửa đập đầu mối và xây dựng lại sân tiêu năng đảm bảo công trình an toàn. Nạo vét bùn cát phía thượng lưu đập. 7 Khuổi Tho Đâp xây Hà Lang 11,51 11,51 Đập đầu mối kết cấu đá xây, hiện đã hư hỏng, xu ố ng cấp gây rò rỉ nước tại nhiều vị trí trên thân đập; Hai nhánh kênh dẫn nước kết N1 và N2 kết cấu bê tông, thành kênh một số đoạn bị đổ, đáy kênh bị rò r ỉ . Đoạn cống qua đường N1 bị xập. Tu sửa, nâng cấp đập đầu mối và 2 tuyến kênh dẫn nước N1, N2 8 Thác Ca Rọ thép Bình Phú 4,62 4,62 Đập đầu mối kết cấu rọ đá, dài 60m, cao 1m bị hư hỏng nặng, suối chuyển dòng làm xói lở mạnh hai bên bờ, xói trực tiếp vào đất sản xuất nông nghiệp (khoảng 70m chiều ngang), hiện tại vị trí xói đã gần đến diện tích đất quy hoạch của trường THCS xã Bình Phú Tu sửa đập rọ thép; Xây dựng 70m kè bảo vệ chống gây xói lở bờ Đã thẩm định vốn 135 năm 2015 9 Phai Thung Rọ thép Phúc S ơ n 9,58 23,96 Đập đầu mối kết cấu rọ đá, dài 28m, cao 1,5m, đỉnh rộng 1 m; hiện bị hư hỏng nặng, toàn bộ rọ thép bị han rỉ, lũ cuốn trôi một nửa lớp đá phía trên Hiện nay đang xếp đá, bao tải đất để dâng nước phục vụ sản xuất, về lâu dài cần đầu tư tu sửa hoặc làm đập xây kiên cố 10 Nà Khô Rọ thép Linh Phú 1,74 1,74 Đập đầu mối kết cấu rọ đá, dài 6m, cao 1,5m, đ ỉ nh rộng 2m; lũ cuốn trôi toàn bộ đập rọ thép Kiên cố đập đầu mối đ ể đảm bảo an toàn cho công trình 11 Phai Muối Rọ thép Linh Phú 3,84 3,84 Đập đầu mối kết cấu rọ đá, dài 8m, cao 2,5m, đỉnh rộng 2m; lũ cuốn trôi toàn bộ đập rọ thép Kiên cố đập đầu mối để đảm bảo an toàn cho công trình 12 Phai Măn Rọ thép Kiên Đài 8,48 8,98 Đập đầu mối kết cấu rọ đá, dài 16m, cao 2m, đỉnh rộng 2m; lưới thép đập đầu mối bị han gỉ và đứt gãy rất nhiều, 8 rọ thép trên cùng bị lũ cuốn trôi, số rọ thép còn lại bị han rỉ; sân tiêu năng (9x3x0,3)m bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Tận dụng đá còn lại để xếp, kết hợp bao tải đất đắp để dâng nước phục vụ sản xuất, về lâu dài phải xây dựng lại đập, sân tiêu năng. 13 Phai Chủ Đập xây Kiên Đài 5,59 5,90 - Đập đầu mối kết cấu đá xây, chiều dài 23m, cao 2m, đỉnh rộng 0,8m. Mái hạ lưu bị sạt lở, kích thước 23x0,5x0,3; phía thượng lưu đập có bùn cát bồi lắng ngang bằng đỉnh đập; - Tường cánh bên phải bị đổ sập một đoạn, kích thước 2x2x0,5. Tu sửa đập, tường cánh; nạo vét bùn cát thượng lưu đập 14 Phai Báng Đập xây Kiên Đài 3,94 4,70 Đập đầu mối kết cấu đá xây, chiều dài 80m, cao 2m, đỉnh rộng 0,8m. Thân tường cánh trái bị sạt lở, kích thước 2x0,4x0,2; phía thượng lưu đập bùn cát bồi lắng nhiều; Tu sửa tường cánh; nạo vét bùn cát lòng đập 15 Phai Hiến Rọ thép Kiên Đài 4,20 4,69 Đập đầu mối kết cấu rọ đá, dài 25m, cao 1,5m, đỉnh rộng 1m; lưới thép đập đầu mối bị han gỉ và đứt gãy rất nhiều, thân đập lũ cuốn trôi khoảng 65%. Tận dụng đã còn lại để xếp, kết hợp bao tải đất đắp dâng nước phục vụ sản xuất, về lâu dài phải xây dựng lại đập, sân tiêu năng. IV Hàm Yên 14 215,98 223,98 1 Đồng Nghiềm Đập xây Nhân Mục 73,96 76,45 Tường cánh hữu có kết cấu đá xây, kích thước (20x7)m đã xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ trên thân tường làm nước rò rỉ từ thượng lưu xuống; chân tường cánh bị nước xói lộ móng. Phía thượng lưu bùn cát bồi lắng nhiều. Tu sửa tường cánh đập, nạo vét bớt lượng bùn đất bồi lắng phía thượng lưu đập Đã thẩm định vốn Nông thôn mới năm 2015 2 Ông Chuyền Đập xây Minh Dân 5,83 5,83 Đập kết cấu đá xây, thân đập chiều dài 25m, rộng 1,5m, cao 4m bị rò rỉ nhiều Tu sửa nâng cấp đập đầu mối 3 Bà Thơ Đập xây Minh Dân 2,49 2,49 Đập kết cấu đá xây, thân đập chiều dài 45m, rộng 2m, cao 1,7m bị rò rỉ nhiều Tu sửa nâng cấp đập đầu mối 4 Thâm Xoáy Phai tạm Yên Thuận 4,13 4,28 Hệ thống bờ đập dâng nước xuống cấp và bị sạt lở 25 m mương dẫn nước Nâng cấp đập đầu mối 5 Phai Mang Rọ thép Phù Lưu 0,52 0,52 Toàn bộ đập rọ thép đã bị lũ quấn trôi, kênh mương mương bị gãy và đất đá vùi lấp Xây mới đập đầu mối, tu sửa đoạn kênh bị gãy. 6 Quang cũ Phai tạm Phù Lưu 7,96 8,04 Đầu mối là công trình tạm có chiều dài L = 60m, cao H = 1,2m, rộng B = 1m thường xuyên bị lũ cuốn trôi Nâng cấp đầu mối đ ể đảm bảo an toàn công trình và cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghi ệ p 7 Khâu L i nh Phai tạm Phù Lưu 2,68 3,40 Đầu mối là công trình tạm có chiều dài L = 18m; rộng B = 1,5m; cao H = 3m thường xuyên bị lũ cuốn trôi; Hệ thống kênh mương có 100m là kênh bê tông và 1 000 m là kênh đất. Nâng cấp đầu mối để đảm bảo an toàn công trình và cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp Đã thẩm định vốn Nông thôn mới năm 2015 8 Bản Luyện Đập xây Minh Hương 8,83 8,98 Đập đầu mối kết cấu đá xây có chiều dài L = 8,0m; cao đập H=2,0m, rộng đập R=1,0m; tường cánh cao so với mặt đậpL=1m; dầy tường cánh D = 0,4m, dài tư ờ ng cánh L = 7m. Hiện tại công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, thân đập bị rò rỉ nhiều chỗ Xây dựng lại đập đầu mối 9 Phai Kẽm Đập xây Bình Xa 85,89 86,00 - Đoạn kênh qua sườn đồi thuộc thôn Thác Lường có nguy cơ bị gẫy do sườn đồi dưới kênh bị sạt lở lớn (chiều dài sạt lở là 20m) Xây kè bảo vệ kênh 10 Ông Điền Hồ chứa TT Tân Yên 1,71 1,71 Thân đập dài 47 m, cao 4 m, đỉnh rộng 3m. Hiện tại mái thượng lưu và hạ lưu đập bị sạt lở nghiêm trọng. Đập không có tràn xả lũ - Đắp bồi trúc lại mái thư ợ ng lưu và hạ lưu đập - Xây dựng tràn xả l ũ 11 Ông Nhàn Rọ thép Thái H òa 10,18 11,52 Đập đầu mối kết cấu đá xây dài 10m, rộng 0,7m, cao 1m do quá trình sử dụng lâu ngày rọ thép bị han rỉ xuống cấp dẫn đến rò rỉ thân đập Xây lại đập bằng đá xây với kích thước dài 10m, rộng 0,7m, cao 1m 12 Cây Cóc Hồ chứa Thái H òa 4,45 7,42 Tràn xã lũ bằng đất kích thước L= 10m, B=5m, C=4m do mưa lũ, nước trên đồi đổ xuống phần tiêu năng của tràn làm sói sâu trong lòng tràn Kiên cố tràn xả lũ 13 Thanh Xuân Đập xây Tân Thành 3,19 3,19 Đập dài 7m, đỉnh rộng 2m, cao 3m, thân đập có nhiều chỗ rò rỉ; Sân tiêu năng kích thước (10x5x0,4)m bị xói lở nhiều chỗ Nhồi vữa xi măng và trát lại những chỗ rò rỉ trên thân đập; Xây lại sân tiêu năng 14 Bản Nhạn Đập xây Bằng Cốc 4,15 4,15 Đập kết cấu đá xây; Sân tiêu năng kích thước 15x15x0,3. Đập đầu mối kết cấu đá xây có kích thước dài 15m, cao 7m, đỉnh rộng 1m, hiện thân đập rò rỉ nước tại nhiều vị trí, mái hạ lưu đập bị bong tróc; Tường cánh đập có kích thước dài 10m, cao 2m, dầy 0,6m hiện có vết nứt kéo dài từ đỉnh xuống chân tường dài 2m; Sân tiêu năng bị xói lở tại nhiều vị trí; 11 m kênh lấy nước bị gãy do sụt lún đất (Đoạn kênh gần nhà Văn Hóa) Tu sửa thân đập, tường cánh và sân tiêu năng, xây lại đoạn kênh bị gãy V Yên Sơn 25 224,74 246,35 1 Đồng Cang Rọ thép Mỹ Bằng 5,00 5,00 Đập đầu mối kết cấu rọ thép có kích thước dài 23m, rộng 2m, cao 1m hiện bị hư hỏng nặng Nâng cấp kiên cố đầu mối 2 Ông Mềnh Rọ thép Phú Lâm 9,14 11,24 Đầu mối hoạt động bình thường, hệ thống kênh mương dài 500m, kênh BT (30 x 30)cm hư hỏng hoàn toàn Tu sửa lại đoạn kênh bị hư hỏng theo kích thước ban đầu 3 Ngòi Hin Đ.xây Lang Quán 10,00 10,42 Đập xây đầu mối hư hỏng hoàn toàn Cải tạo, nâng cấp đập đầu mối 4 Đồng Nhắm Đ.xây Công Đa 4,00 4,00 Đập đầu mối kết cấu đá xây có chiều dài 10m, cao 1,50 bị nước lũ gây xói lở nhiều chỗ trên thân đập. Tuyến kênh đất Đồng Hùm bị xói lở dài 7,00m rộng 1,0m cao 1,50m; 16m kênh kênh bị rò rỉ đáy Tu sửa nâng cấp đập đầu mối và khắc phục đoạn kênh mương hư hỏng bằng cách thay đường ống xi phông dài 16,00m; đổ bê tông đáy 25,00m kênh bị rò rỉ 5 Lương Cải Đ.xây Công Đa 8,00 8,00 Đập đầu mối kết cấu đá xây dài 18,0m, rộng đ ỉ nh 1,0m, cao 2,0m bị bong tróc mái hạ lưu; Sân tiêu năng dài 18,0m, rộng 5,0m bị xói lở hoàn toàn Gia cố, tu sửa lại mái hạ lưu đập; Xây lại sân tiêu năng bằng đá hộc 6 Gốc Mít TB điện Trung Sơn 2,00 2,00 Xói móng, nghiêng bể đặt máy bơm Di chuyển máy bơm đến vị trí khác 7 B ắ c Nạc Rọ thép Tân Tiến 4,00 6,00 Rọ thép bị han rỉ cuốn mất 2 hàng rọ Kích thước chiều dài L=26,0m, chiều rộng B=4,0, chiều cao H=1,0m Làm mới đập rọ thép, khối lượng 52 cái 8 Ba Tầng M T/chả y Tân Long 2,35 2,35 Ống Xi phông sắt đặt dưới lòng suối do mưa lũ nên cột đỡ bê tông, ống xi phông đường kính 200mm. gẫy và vùi lấp. Ban quản lý đã khắc phục tạm thời bằng ống nhựa đường kính D=90cm để phục vụ sản xuất. Đổ cột bê tông, đào ống sắt bị vùi lấp dưới lòng suối. Nâng ống xi phông đường kính 200mm lên cột bê tông theo hiện trạng ban đầu để đảm bảo phục vụ sản xuất. 9 Tân Tiến Đ ậ p xây Tân Long 50,52 53,83 - Tường cánh gà 2 bên bị hư hỏng kích thước tường cánh gà bên trái dài L= 5,0m, cao H= 4,0 bị gẫy, thủng, nước chảy ngầm qua chân tường. Tường cánh gà bên phải thủng, nước chảy qua chân tường đường kính D= 0,1 0 m - Sửa chữa khắc phục công trình theo kích thước hiện trạng ban đầu. 10 Phú Bình Đập xây Thái Bình 40,00 40,00 Chân Trụ đỡ cầu máng bị nước xuối xói lở hàm ếch; 8m cầu giao thông trên kênh bị mục nát, 6m thành kênh xây bị vỡ Kè rọ thép gia cố trụ đỡ cầu máng chống xói lở; Đổ bê tông tấm nắp phần cầu giao thông trên kênh, đổ bê tông thành kênh bị vỡ 11 An Lạc TB điện Xuân Vân 1,50 1,60 Đoạn kênh dài 800m, mặt cắt 40x40cm bị rò rỉ đáy và thành kênh tại nhiều vị trí. Trong đó có 500m xuống cấp nặng cần xây lại và 300m có thế trát chít vữa xi măng Về lâu dài cần xây lại 500m và trát chít 300m kênh để đảm bảo dẫn nước tưới 12 Lương Trung Hồ chứa Xuân Vân 1,42 1,42 Tràn xả lũ, kết cấu đập lát đá khan, mặt tràn dài 11,20m, rộng 6,0m. Hiện nay mặt tràn đã bị sói mòn và sạt lở hoàn toàn với kích thước hư hỏng dài 11,20m, rộng 6,0m, dày 0,30m. Đỉnh tr àn kích thước dài 4,0m, rộng 6,0m hiện bị đất bồi cao 1,2m, rộng 6,0m. Lát đá khan đ ỉ nh tràn và mặt tràn theo kích thước ban đầu. 13 Gốc Tếch Đ.xây Kiến Thiết 5,00 5,00 Thân đập, sân tiêu năng và tường cánh bị xói lở nặng. Cống lấy nước bị bùn cát bồi lấp, 1 0 m kênh bị hỏng Tu sửa, nâng cấp những hư hỏng của công trình 14 Đồng Tè Đập xây Kiến Thiết 4,00 5,00 Đập đầu mối rò rỉ; sân tiêu năng bằng đá xây kích thước (bxh) = (11,0x4,5)m bị xói lở, trôi hoàn toàn Tu sửa, nâng cấp công trình 15 Làng Un Phai tạm Kiến Thiết 1,26 1,26 Phai đầu mối (đắp đất) bị hư hỏng hoàn toàn, kích thước chiều dài: L=14m. Chiều rộng thân phai B=0,8m. Chiều cao: H=1,0m Xây dựng đập dâng kiên cố 16 Phai Giếng Rọ thép Lực Hành 2,40 3,20 Đập đầu mối kết cấu bằng rọ thép có chiều dài L=8,0m, cao H=1,2m do xây dựng đã lâu năm nên hiện nay rọ thép đã bị han rỉ, không còn rọ, trước mỗi vụ sản xuất nhân dân thường xuyên phải đắp đất, bao tải ngăn nguồn nước phục vụ sản xuất; 100m kênh sau cống lấy nước, chạy theo sườn đồi chưa được kiên cố khó khăn trong việc dẫn nước. Kiên cố công trình đầu mối và 100,0m kênh sau cống lấy nước. 17 Ao Nong Hồ chứa Lực Hành 4,50 6,00 C ố ng điều tiết kết cấu ống thép D 1 50, van hạ lưu, van hoạt động bình thường, nhưng khi vận hành điều tiết nước thì nước bị tắc không lưu thông qua cống, Ban quản lý đã chủ động thuê người kiểm tra xác định bị tắc cống qua đập không thể cung cấp nước phục vụ sản xuất. Đào đất qua thân đập kiểm tra sửa lại cống điều tiết, đắp hoàn trả 18 Nà Ngam Phai tạm Tr u ng Trực 1,50 1,50 Hệ thống kênh mương tổng chiều dài L=200m, mặt c ắ t 40x40, do hệ thống kênh nằm theo ven sườn đồi đất trên đồi sạt lở thường xuyên khó khăn trong việc dẫn nước vào ruộng Xây dựng lại 200m kênh 19 Cô Ba Đ ậ p xây Phúc Ninh 1,50 1,50 Đập đầu mối kết cấu đá xây đã xuống cấp, hư hỏng rò rỉ khắp thân đập Tu sửa đập đầu mối 20 Đầu Nguồn Đ ậ p xây Phúc Ninh 1,33 1,33 150m kênh dọc tuyến đường liên huyện bị rò rỉ, hư hỏng gây thoát thoát nước Xây dựng lại đoạn kênh hư hỏng 21 Kim S ơ n Đ.xây Chân Sơn 5,00 5,00 Hư hỏng đập đầu mối Cải tạo, nâng cấp đập đầu mối 22 Biện Nam Đ.xây Chân Sơn 5,00 5,00 Hư hỏng đập đầu mối Cải tạo, nâng cấp đập đầu mối, kiên cố kênh tưới 23 Khuôn Cò Hồ chứa Hoàng Khai 7,21 7,21 Bồi lắng lòng hồ với dung tích bồi lắng ước 2.000m3 Nạo vét lòng hồ 24 Cầu Đỏ Đập xây Trung Môn 16,09 21,46 Đập dài 14m, đỉnh rộng 1,5m, cao 2,5m; sân tiêu năng dài 14m, rộng 3m. Kết cấu đập và sân tiêu năng bằng đá xây, hiện thân đập rò rỉ, xuống cấp nặng, sân tiêu năng bị hư hỏng hoàn toàn. Tu sửa nâng cấp đập đầu mối, sân tiêu năng. 25 Trung Lý Đập xây Trung Môn 32,02 37,04 Đập đầu mối kết cấu đá xây dài 12m, cao 3m; sân tiêu năng dài 14m, rộng 3m, có 2 trụ đỡ bằng gạch xây chia thân đập thành 3 khoang, các khoang có tường chắn nước bằng bê tông dày 20cm, kết cấu tường cánh bằng gạch xây có trụ đỡ. Thời điểm hiện t ạ i toàn bộ trụ đỡ, tường bê tông chắn nước và 2 bên tường cánh đã xuống cấp; 50m kênh dẫn nước (bxh=0,45x0,4cm) bằng gạch xây bị hỏng hoàn toàn; Đường quản lý dài 85m bị sói lở đi lại khó khăn Tu sửa nâng cấp đập đầu mối, xây lại đoạn kênh bị hỏng; Làm mới 85m đường quản lý Đã thẩm định vốn Chống hạn năm 2015 VI Sơn Dương 4 127,50 121,20 1 An Khang Đập xây Đông Lợi 39,00 39,00 Xi phông D200, dài 12 m bị rò rỉ; cầu máng dài 15 m, kích thước (b x h) = (40 x 40)cm bị nứt, rò rỉ. Thay mới 12m xi phông D200 và kiên cố lại 15 m cầu máng của công trình 2 Tai Chua Đập xây Đại Phú 14,20 14,20 Thân đập bị rò rỉ, sân tiêu năng bị vỡ khối xây Bọc bê tông cốt thép thân đ ậ p xây và kiên cố sân tiêu 3 Đèo Chắn TB thủy luân Minh Thanh 65,40 65,40 Sạt lở bờ sông gây sạt lở bờ sân tiêu năng của đập dâng nước phía xã Trung Yên với chiều dài s ạ t lở 5 0 m Gia cố bờ sông chiều dài 5 0 m để tránh sạt lở tiếp, bảo vệ sân tiêu năng và đập dâng nước 4 Đồng Giềng Đập xây Trung Yên 8,90 2,60 Sân tiêu năng kết cấu đá xây, mặt sân tiêu năng bị rò rỉ, bong tróc, vỡ khối xây Kiên cố lại sân tiêu năng bằng bê tông cốt thép V II TP T.Quang 18 179,96 179,59 1 Cầu Đá TB điện Hưng Thành 19,08 19,08 Trạm bơm chìm được đầu tư xây dựng đã lâu, máy bơm xuống cấp hư hỏng liên tục Thay máy b ơ m mới 2 Phú Túc Phai tạm An Tường 7,69 7,69 Thân đập bị hư hỏng hoàn toàn Nâng cấp thành đập xây, ước chiều dài 25m,chiều cao trung bình 3,0m 3 Ông Phụng TB điện An Tường 17,92 17,92 Hai bên b ờ mương dẫn nước vào bể hút dài khoảng 20m, cao khoảng 4m bị bồi lấp đất do sạt lở hai bên bờ mương Xây kè bảo vệ bờ mương dẫn nước vào bể hút 4 Đền Cấm Đập xây Tràng Đà 8,40 8,40 300m mương đá xây mặt cắt (30x30)cm dẫn nước từ Đền cấm ra Ao Quẵng bị hư hỏng, rò rỉ nặng Tu sửa, nâng cấp toàn bộ tuyến mương 5 Thọ Đồng Hồ chứa Tràng Đà 10,30 10,30 Tuyến mương Cầu Dây dài 150m kết cấu đá xây mặt cắt (30x30)cm bị hư hỏng, rò rỉ nặng, gây thất thoát nước lớn Tu sửa, nâng cấp toàn bộ tuyến mương 6 Hòn Bia TB điện Tràng Đà 12,27 12,27 Tuyến kênh dẫn nước Gò Giữa dài 200m kết cấu bê tông bị rò rỉ; 300m kênh dẫn nước đi cánh đồng Tư Văn chưa kiên cố Tu sửa 200m kênh bị rò rỉ nước; kiên cố hóa 300m kênh đất 7 Kỳ Lãm Hồ chứa Đội Cấn 25,30 25,30 Tuyến kênh dẫn nước dài 75 0 m chưa được kiên cố, thường xuyên bị đất cát sạt lở gây bồi lấp Nâng cấp toàn bộ tuyế n mương (lắp xi phông 21 0 m ĐK150mm; kiên cố hóa 540m) 8 Bà Chấn Phai tạm Đội Cấn 10,48 10,48 Thượng lưu đầu mối bị bồi lắng nhiều bùn cát; thân phai bị rò, mái thượng lưu sạt lở; Kênh dẫn nước 15 0 m chưa được kiên cố thường xuyên bị bồi lấp N ạ o vét bù n c á t bồi lắ ng thượng lưu đập; Nâng cấp thành đập xây; Kiên cố hóa toàn bộ tuyến mương dẫn nước 9 Kháng Thọ Hồ chứa Đội Cấn 13,68 13,68 1.000m kênh dẫn nước chưa được kiên cố, thường xuyên bị đất cát sạt lở gây bồi lấp Kiên cố hóa toàn bộ tuyến mương dẫn nước 10 Cầu đất Đập xây Đội Cấn 3,58 3,58 310m kênh dẫn nước chưa được kiên cố, thường xuyên bị đất cát sạt lở gây bồi lấp Kiên cố hóa toàn bộ tuyến mương dẫn nước 11 Gò Đình Đập xây Đội Cấn 2,48 2,48 720m kênh dẫn nước chưa được kiên cố, thường xuyên bị đất cát sạt lở gây bồi lấp Kiên cố hóa toàn bộ tuyến mương dẫn nước 12 Ổ gà Phai tạm Thái Long 3,40 3,40 Thượng lưu đầu mối bị bồi lắng nhiều bùn cát Nạo vét bùn cát bồi lắng thượng lưu đập; Nâng cấp thành đập xây 13 Cầu Gát TB dầu Thái Long 4,22 4,22 Không có nhà trạm để bảo vệ, vận hành máy bơm. Bể xả tạm kết cấu đá xây không trát hiện xuống cấp Xây nhà điều hành, nâng cấp bể xả 14 Công ích Đ. xây Thái Long 9,76 9,76 Thân đập, nền đập rò rỉ mạnh, sụt lún mái hạ lưu Xác định vị trí rò rỉ, xử lý chỗ rò (bằng bê tông M200) khôi phục lại hiện trạng ban đầu 15 Đập Xóm 1 Đập xây Nông Tiến 6,71 6,52 Kênh dẫn nước kết cấu đá xây mặt cắt kênh bxh=30x40cm bị rò rỉ, xuống cấp nặng, tổng chiều dài rò rỉ khoảng 200m. Tu sửa, nâng cấp 200m kênh bị xuống cấp. 16 Gò Sở Hồ chứa Nông Tiến 2,14 1,95 Mái thượng lưu đập bị sạt lở tại một số vị trí do sát mặt nước bị sóng đánh. Thân đập bị sạt l ở tại nhiều vị trí Cần bồi trúc thân đập, lát đá bảo vệ mái thượng lưu đập. L= 30m, chiều rộng B =5m, chiều sâu H = 0,60m. V =BxHxL =5,0x 0,60x 30 = 90m3 17 Cầu Máng TB điện Ỷ La 19,38 19,38 Công trình bị hư hỏng, xuống cấp nặng do xây dựng từ năm 1986; Hệ thống kênh mương dẫn nước có 7 tuyến với tổng chiều dài 1.103m hiện đang bị xuống cấp, hư hỏng, rò rỉ gây thất thoát nước lớn Tu sửa, nâng cấp trạm b ơ m và hệ thống kênh dẫn nước bị hư hỏng, xuống cấp 18 Quán Hùng TB điện Ỷ La 3,20 3,20 7 tuyến kênh dẫn nước của công trình với tổng chiều dài 1.556m, được xây dựng từ năm 1997 hiện đang xuống cấp, hư hỏng gây rò rỉ thất thoát nước lớn Tu sửa, nâng cấp hệ thống kênh mương dẫn nước bị xuống cấp BIỂU SỐ 02 ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA HƯ HỎNG, XUỐNG CẤP CẦN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAI ĐOẠN 2015-2020 (Kèm theo Kế hoạch số 2819/KH-SNN ngày 17/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang) Stt Tên hồ chứa Địa điểm xây dựng (Xã- Huyện) Diện tích lưu vực (km 2 ) W trữ (10 6 m3) Diện tích tưới (ha) Chiều cao đập (m) Chiều dài đập (m) Hạng mục công trình cần sửa chữa Hiện trạng công trình Ghi chú Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ (1 ) (2) ( 3 ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) (15) (16) TỔNG CỘNG 207 CTTL 1 Ngòi Là 2 Trung Môn - Yên S ơ n 16,7 3,24 154,13 15 556 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ - Đập đầu mối bị sạt lở, xuất hiện dòng thấm - Tràn xả lũ: có hiện tượng lún, nứt gãy - Cống dưới đập không đảm bảo kín nước 2 Trung Long Trung Yên - Sơn Dương 1,53 0,25 25 13 215 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ - Mái hạ lưu có hiện tượng thấm, lún, sạt trượt kéo dài về phía giữa đập. - Tràn xả lũ bằng đất, đuôi tràn bị xói lở. - Chưa có đường quản lý, cứu hộ đập. 3 Hải Mô Đại Phú-Sơn Dương 0,56 0,170002 121,43 11 202 Đập đất Tràn xả lũ - Mái thượng lưu bị xói lở ,Đỉnh đập bị biến dạng. - Tràn xả lũ bị hư hỏng, xói lở nặng, nứt ở thân tràn và chân tường cánh. 4 Khe Thuyền Văn Phú - Sơn Dương 4,2 0,9 91,8 15 200 Đập đất Tràn xả lũ Mái thượng lưu bị sạt lở, chiều dài 150m, chiều rộng 2,5m, sâu 1m; cống điều tiết bị rò rỉ qua mang cống không đảm bảo an toàn. 5 Cây Gạo Chi Thiết - S ơ n Dương 6,4 0,51 145,99 15 200 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ - Mái thượng lưu bị sạt lở; Tràn xả lũ có 3 lỗ thùng kích thước khoảng 4 cm2 - Đáy hầm van bị rò, khi mở van lấy nước thì nước đùn ra ngoài móng. Khi đóng, mở van điều tiết nước phụt ra với lưu lượng khoảng 51/s. 6 Cây Dâu TT Sơn Dương - Sơn Dương 2,5 0,6 102,8 20 65 Đập đất Cống lấy nước Đập chính đang sạt l ở , xuống cấp Tràn xả lũ bị xói lở nhiều Cống lấy nước hư hỏng 7 Ao Búc Trung Yên - S ơ n Dương 3,5 0,27 91,5 Đập đất - Mái thượng lưu bị sụt lở nhiều ở chân mái - Đ ỉ nh đập bị lún võng tại một số vị trí; xuất hiện dòng thấm trong thân đập và vai đập. - Đường quản lý, cứu hộ đập là đường đất, hẹp, xe cơ giới đi lại khó khăn 8 Nà Lừa Trung Hà - Chiêm Hóa 3 0,34 93 9 80 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ Công trình được xây dựng khoảng năm 1979; năm 1980 đập bị vỡ, nhân dân đã đắp lại bằng phương pháp thủ công, không đảm bảo mặt cắt thiết kế (đắp con trạch); Hiện tại đập đầu mối có chiều cao khoảng 15m, dài 65m, chiều rộng đ ỉ nh đập trung bình 1,5m; tràn đất chiều rộng trung bình khoảng 2,5-3,0m; Cống lấy n ư ớc đang rò rỉ nước qua mang cống Đang thẩm định vốn chống hạn 2015 9 Khuổi Thung Tân Mỹ - Chiêm Hóa 5,1 0,59 36,1 12 55 Tràn xả lũ Tràn xả lũ chưa được kiên cố, hiện bị xỏi lở mạnh 10 Noong Mò Phúc Sơn - Chiêm Hóa 4 1,24 165,6 19 764 Đập đất - Vai đập có hiện tượng trồi sụt, sạt ,lở, thấm. - Đập phụ có hiện tượng thấm ở hạ lưu. - Tràn xả lũ có xuất hiện thấm bên vai trái. 11 Hoàng Khai Hoàng Khai - Yên Sơn 3,8 2,1 263,17 14 370 Đập đất Đập phụ bị sạt lở; Lòng hồ có nhiều bãi nổi do bùn cát. 12 Minh Cầm Đội Bình - Yên Sơn 0,22 30 17 98 Đập đất Tràn xả lũ Đập đầu mối bị hư hỏng, xuống cấp; tràn xả lũ bằng đất chưa được kiên cố 13 Nà Heng Năng Khả - Na Hang 3,247 0,21 24,5 20,2 54,2 Đập đất - Đập bị thấm, mất nhiều nước. Mái đập thượng lưu bị sụt sạt, phần mái hạ lưu bị lún võng. - Có hiện tượng thấm mất nước qua nền và thân đập - Đống đã tiêu nước không hoạt động 14 Nà Vàng Khuân Hà - Lâm Bình 1,73 0,12 57 20,7 102,84 Đập đất Đập chính bị thấm mạnh qua thân đập, xuất hiện vết sạt lở tại vị trí thấm trên thân đập. Dốc tràn tại vị trí ngang với khối bùng nhùng có hiện tượng nước thấm, diện tích vùng thấm khoảng 10m2 15 Ô Rô Thái Hoà - Hàm Yên 19 0,13 158 12 10 Đập đất Tràn xả lũ Mái thượng hạ lưu không được gia cố, bề mặt mái thượng lưu bị lún lồi lõm, mái hạ lưu bị sạt sụt chân mái. 16 Đèo Hoa Chân Sơn - Yên Sơn 5,4 0,37 100,00 15 95 Đập đất Tràn xả lũ Hạ lưu tràn xả lũ hư hỏng, hai vai đập bị rò rỉ Tổng 38.000 tr.đ đã bố trí vốn 12.000tr.đ 17 Hồ Khởn Thái Sơn - Hàm Yên 9 1,06 30,00 13 372,75 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ Mái thượng và lưu đập đầu mối bị xói lở, xuống cấp; Cống lấy dưới dưới đập + Tràn xả lũ bằng đất bị hư hỏng Tổng 49.730 tr.đ đã bố trí 9.000 tr.đ 18 Khuôn Giáng Xuân Vân - Yên Sơn 0,07 50,00 T ổ ng 49.900tr.đ đã bố trí 7.000tr.đ 19 Thôm Vài Xuân Quang - Chiêm Hóa 0,07 11,1 Đập đầu mối và cống lấy nước dưới đập bị rò rỉ mạnh nên mái hạ lưu đập có nguy cơ sạt lở, hiện tại hồ trữ được rất ít nước không đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp (vụ đông xuân 2011-2012 chỉ tưới được 5,57ha còn 4,03ha phải chuyển trồng màu) 20 Đồng Bùng Tú Thịnh - Sơn Dương 1 0,23 43,74 10 70 Đập đất Đập đầu mối bị xói lở nhiều vị trí trên thân đập, tràn xả lũ bằng đất tự nhiên bị đất bồi nhiều, cống lấy nước hư hỏng 21 Như Xuyên Đồng Quý - Sơn Dương 15 2 241,00 27 120 Đập đất - Hai bên mang cống chia nước đầu kênh bằng đá xây bị sạt lở; thành bên phải và đáy cống bị phá hủy hoàn toàn. 22 Thôm mấu Thị tr ấ n Na Hang - Na Hang 0,07 21,36 Đập đất Đập xuống cấp 23 Hố Chẹo Nhữ Hán - Yên Sơn 0,08 12,28 4 200 Đập đất Lòng hồ bồi lắng, ĐM sạt lở, KM xuống cấp 24 Khe Con Đông Thọ - Sơn Dương 0,05 10,80 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ Thân đập bị xói, sạt lở; cống điều ti ế t bị nứt; Tràn xả lũ hư hỏng 25 Khe Con Đông Thọ - Sơn Dương 0,05 5,40 Đập đất Đầu mối xuống cấp 26 Tân Khoa 1 Thái Hòa - Hàm Yên 0,17 30,65 Đập đất Mái đập, kênh đất bị sạt lở 27 Gốc Sẹt Yên Phú- Hàm Yên 0,04 1,48 Đập đất Mái hạ lưu đập bị nước rò rỉ, một số vị trí nước phun thành dòng làm sụt lún thân đập gây mất an toàn cho đập 28 Đầu Đồng Tràng Đà, TP Tuyên Quang 0,15 16,31 Đập đất Đầu mối xuống cấp 29 Cây Cọ (Gò Gianh) Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang 0,09 16,60 Đập đất Đầu mối + KM xuống cấp 30 Bó Kẹn Tân Thịnh - Chiêm Hóa 1,8 0,21 75,50 12,8 107 Đập đất Đầu mối xuống cấp 31 Hố Dáy Nhữ Hán - Yên Sơn 0,07 11,95 Đập đất Lòng hồ bồi lắng, ĐM sạt lở, KM xuống cấp 32 Khuôn Ninh Đạo Viện - Yên Sơn 0,15 0,08 24,95 12 38 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ ĐM xuống cấp, cống lấy nước rò rỉ 33 Làng Hàn Kim Quan - Yên Sơn 0,8 0,16 27,08 6,52 48 Đập đất ĐM sạt lở, KM xuống cấp 34 Đồng Min Bình yên - Sơn Dương 0,1 14,13 Đập đất Đầu mối xuống cấp 35 K huôn M ả n Lương Thiện - Song Dương 0,12 25,22 Đập đất Đầu mối xuống cấp 36 Hồ Thia Tân Trào - Sơn Dương 0,06 10,44 Đập đấ t Đầu mối xuống cấp 37 Hồ Bòng Tân Trào - Sơn Dương 0,14 23,62 Đập đất Đầu mối xuống cấp 38 Bản Bó (Thôm Bây) Thượng Lâm - Lâm Bình 0,01 6,51 Đập đất Đập hư hỏng 39 Nà Tinh Thượng Lâm - Lâm Bình 0,16 24,54 Đập đất Đập hư hỏng 40 Thôm Thậy Thượng Lâm - Lâm Bình 0,02 11,00 Đập đất Đập hư hỏng 41 Phai Nà Thị trấn Na Hang - Na Hang 0,02 7,48 Đập đất Kênh mương rò rỉ 42 Phai Quang Tân Thịnh - Chiêm Hóa 0,18 54,30 Đập đất Đầu mối xuống cấp 43 Cốc Phay Vinh Quang - Chiêm Hóa 0,02 4,62 Đập đất Hỏng đập 44 Cốc Loạ Vinh Quang - Chiêm Hóa 0,09 22,28 Cống lấy nước Hỏng cống 45 Tam Tinh Minh Khương - Hàm Yên 0,05 7,74 Đập đất Mái đập sạt lở 46 Ông Huynh Bình Xa - Hàm Yên 0,04 5,06 Đập đất Mái đập, kênh đất sạt lở 47 Hồ Điền (Ba trãng) TT Tân Yên - Hàm Yên 0,02 6,84 Đập đất Tràn xả lũ mái thượng lưu và hạ lưu đập bị sạt lở nghiêm trọng. Đập không có tràn xả lũ 48 Đập Đát Thái Sơn - Hàm Yên 0,05 5,12 Đập đất Đầu mối xuống cấp 49 Ninh Tuyên Thái Hòa - Hàm Yên 0,1 16,36 Đập đất Mái đập, kênh đất bị sạt lở Đã thẩm định vốn Nông thôn mới năm 2015 50 Khe Bổn Thái Hòa - Hàm Yên 0,02 10,82 Đập đất Mái đập, kênh đất bị sạt lở 51 Hồ Đặng Tân Tiến - Yên Sơn 0,06 14,16 Cống lấy nước ĐM xuống cấp, cống lấy nước rò rỉ 52 Khán Còm Trung Trực - Yên S ơn 0,06 5,00 Đập đất Tràn xả lũ tràn không hoạt động được và thân tràn bị sập gẫy dài 7m 53 Đồng Cang Đạo Viện - Yên Sơn 0,2 0,1 6,00 10 45 Đập đất C ố ng l ấ y nước Đập, cống, tràn xả lũ không đảm bảo an toàn 54 Làng Nhà Kim Quan - Yên Sơn 0,8 0,09 13,00 9,9 63,6 Đập đất ĐM sạt lở, KM xuống cấp 55 Dộc Gáo H ợ p Hòa - Sơn Dương 0,04 8,10 Đập đất Đầu mối xuống cấp 56 Thanh Bình Hợp Hòa - Sơn Dương 0,12 20,07 Đập đất Đầu mối xuống cấp 57 Hồ Thuật 1 Vân Sơn - Sơn Dương 0,09 15,02 Cống lấy nước Cống lấy nước hư hỏng 58 Hố Gáo Vân S ơ n - Sơn Dương 0,1 16,60 Cống lấy nước Cống lấy nước hư hỏng 59 Hồ Tịnh Cấp Tiến - Sơn Dương 0,14 27,02 Đập đất Đầu mối xuống cấp 60 Đại Bàng Cấp Tiến - Sơn Dương 0,04 6,20 Cống lấy nước Cống lấy nước dưới đập bị thủng, nước ch ả y tự do 61 Dộc Gáo Lâm Xuyên - Sơn Dương 0,11 15,45 Đập đất Đầu m ố i xuống cấp 62 Đồng Giang Vĩnh Lợi - Sơn Dương 0,18 37,89 Đập đất Đầu mối xuống cấp Đã thẩm định vốn Chống hạn năm 2015 63 Nội Đội Cấn, TP Tuyên Quang 0,1 16,48 Đập đất Đập đầu mối bằng đất đáp đầm nén, mái thượng lưu đập bị sạt lở nặng 64 Kỳ Lãm Đội Cấn, TP Tuyên Quang 50,00 Đập đất 65 Hồ gò Sở Phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang 0,02 4,09 Cống lấy nước Mái thượng lưu đập bị sạt lở, thân đập bị sạt lở tại nhiều vị trí 66 Phó Bể Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang 0,04 6,00 Đập đất Lòng hồ bồi lắng bùn cát 67 Thanh Niên An Khang, TP Tuyên Quang 0,06 8,87 Đập đất ĐM xuống cấp, Lòng hồ bồi lắng bùn cát 68 Cầu Mục An Khang, TP Tuyên Quang 0,04 5,33 Đập đất Đầu mối + KM xuống cấp 69 Hồ xóm 18 Nông Tiến, TP Tuyên Quang 0,04 6,85 Đập đất Đầu mối, Lòng hồ bồi lắng bùn cát 70 Trường Đảng Chân Sơn - Yên Sơn 0,06 10,00 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ Đập, cống, tràn xả lũ không đảm bảo an toàn 71 Hồ Chuộng Tân Long - Yên Sơn 3,5 0,17 36,00 7,5 210 Đập đất ĐM xuống cấp, KM rò rỉ 72 Đồng Biệt Đạo Viện - Yên Sơn 0,07 13,10 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ Đập, cống, tràn xả lũ không đảm bảo an toàn 73 Đồng Đình Phú Lương - Sơn Dương 0,09 11,41 Đập đất Đầu mối xuống cấp 74 Tân Dân Thiện Kế - Sơn Dương 6,1 0,815 150,00 21,90 267,50 Đập đất Xử lý chống thấm cho thân đập và hai vai đập đất bằng hình thức khoan phụt chống thấm; Gia cố b ả o vệ mái đập thượng lưu bằng hình thức lát cấu kiện bê tông đúc sẵn trong khung BTCT; Xử lý bảo vệ mái hạ lưu đập chống xói lở khi có mưa lớn bằng công nghệ NEOWEB; Xây dựng nhà trực quản lý vận hành, khai thác và bảo vệ công trình; Nâng cấp tuyến đường từ đường liên xã vào công trình và kiên cố hóa mặt đập phục vụ cho công tác quản lý vận hành công tr ì nh và kết hợp giao thông đi lại trong xã; Xây dựng bổ sung, hoàn chỉnh một số đoạn kênh xung yếu và các công trình trên kênh để đảm bảo vận hành công trình an toàn và hiệu quả. 75 Khuôn Tâm Trung Yên - Sơn Dương 0,11 37,93 Đập đất Đầu mối xuống cấp 76 Nà Lừa Tân Trào - Sơn Dương 0,4 20,00 Đập đất Mái đập xuống cấp 77 Ao Sen TT Sơn Dương - Sơn Dương 0,05 6,48 Đập đất Đầu mối xuống cấp 78 Đồng Mà Trung Yên - Sơn Dương 0,16 29,27 Đập đất Đầu mối xuống cấp 79 Ao Lân Minh Thanh - Sơn Dương 0,03 5,85 Đập đất Đầu mối xuống cấp 80 Ao Hẻng Minh Thanh - Sơn Dương 0,03 5,00 Đập đất Đầu mối xuống cấp 81 Lúng Búng Tân Trào - Sơn Dương 0,03 4,20 Đập đất Đầu mối xuống cấp 82 Hồ Thái An Vĩnh Lợi - Sơn Dương 0,06 6,76 Đập đất Đầu mối xuống cấp 83 Ngọn Đồng Vĩnh Lợi - Sơn Dương 0,05 6,29 Đập đất Đầu mối xuống cấp 84 Ngòi Cụt Vĩnh Lợi - Sơn Dương 0,05 5,28 Đập đất Đầu mối xuống cấp 85 Bình Dân Bình Yên - Sơn Dương 0,24 32,73 Đập đất Đầu mối xuống cấp 86 Bồ Hòn Tú Thịnh - Sơn Dương 1 0,23 43,74 10 70 Đập đất Đầu mối xuống cấp 87 Cụ Đạo Hợp Thành - Sơn Dương 0,08 14,74 Đập đất Đầu mối xuống cấp 88 Đồng Cầu Hợp Thành - Sơn Dương 0,05 11,26 Đập đất Đầu mối xuống cấp 89 Ao Quan Tú Thịnh - Sơn Dương 1,6 0,34 59,81 6,2 49,5 Đập đất Đầu mối xuống cấp 90 Phúc Lợi Phúc Ứng - Sơn Dương 0,02 4,00 Đập đất Đầu mối xuống cấp 91 Rộc Mon Phúc Ứng huyện Sơn Dương 0,5 0,2 33,30 6 50 Đập đất Đầu mối xuống cấp 92 Bạch Xa Phúc Ứng - Sơn Dương 0,04 6,00 Đập đất Đầu mối xuống cấp 93 Ông Phiếu Đông Thọ - Sơn Dương 0,06 6,72 Đập đất Đầu mối xuống cấp 94 Thái Hòa Hợp Hòa - Sơn Dương 0,12 20,02 Đập đất Đầu mối xuống cấp 95 Cây Trâm 1 Hợp Hòa - Sơn Dương 0,06 11,15 Đập đất Đầu mối xuống cấp 96 Cây Hồng Hợp Hòa - Sơn Dương 0,18 30,00 Đập đất Đầu mối xuống cấp 97 Nà Tinh Thượng Lâm- Lâm Bình 0,19 32,94 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ Đập đầu mối xuống cấp, cống lấy nước bị rò rỉ qua mang cống, tràn xả lũ bị mưa lũ phá hỏng hoàn toàn sân tiêu năng và nhiều vị trí trên thân tràn bị hư hỏng, xuống cấp 98 Thôm Nhau Xuân Quang - Chiêm Hóa 0,75 0,12 19,20 6 46 Đập đất Đầu mối hư hỏng 99 Nậm Ho 1 Phú Bình - Chiêm Hóa 0,11 18,21 Đập đất Đầu mối xuống cấp 100 Dộc Giữa An Khang, TP Tuyên Quang 0,08 8,30 Cống lấy nước cống lấy nước rò rỉ 101 Phai Thờ An Khang, TP Tuyên Quang 0,2 33,93 Đập đất Đầu mối + KM xuống cấp 102 Khe Mai An Khang, TP Tuyên Quang 0,06 12,25 Đập đất Đầu mối + KM xuống cấp 103 Dốc Thiều An Khang, TP Tuyên Quang 0,17 26,40 Đập đất Đầu mối + KM xuống cấp 104 Đầm Vạc Tứ Quận - Yên Sơn 1 0,15 27,90 8 49 Đập đất Đầu mối hư hỏng 105 Thuyền Tha Kim Phú - Yên Sơn 1,89 0,18 30,20 8,5 102 Cống lấy nước Cống lấy nước hư hỏng 106 Gốc Sồi Mỹ Bằng - Yên Sơn 0,06 23,65 12 145 Cống lấy nước Cống lấy nước hư hỏng 107 Bắc Cảy Xuân Vân - Yên Sơn 0,04 2,90 Đập, cống, tràn xả lũ không đảm bảo an toàn 108 Lục Mùn Phúc Ninh - Yên Sơ n 0,05 7,86 Lòng hồ bồi lắng, đập đầu mối sạt ở , KM xuống cấp 109 Cây Quýt Đạo Viện - Yên Sơn 0,03 4,50 Đập đất Cống lấy nước ĐM xuống cấp, cống lấy nước rò rỉ 110 Cây Vải Thắng Quân - Yên Sơn 0,08 14,47 Đập đất Cống lấy nước Đập, cống, tràn xả lũ không đảm bảo an toàn 111 Phai Lớn TT Sơn Dương - Sơn Dương 0,04 6,02 Đập đất Đầu mối xuống cấp 112 Ngòi Cò Minh Thanh - Sơn Dương 0,1 20,97 Đập đất Đầu mối xuống cấp 113 Đèo Chắn Tân Trào - Sơn Dương 0,09 14,88 Đập đất Đầu mối xuống cấp 114 Tiền Phong Tân Trào - Sơn Dương 0,04 5,40 Đập đất Đầu mối xuống cấp 115 Vĩnh Tân Tân Trào - Sơn Dương 0,08 11,60 Đập đất Đầu mối xuống cấp 116 Tam Tinh Vĩnh Lợi - Sơn Dương 0,08 13,49 Đập đất Đầu mối xuống cấp 117 Bà Trạ Vĩnh Lợi - Sơn Dương 0,07 11,54 Đập đất Đầu mối xuống cấp 118 Khuôn Lăn Thượng Ấ m - Sơn Dương 0,04 10,99 Đập đất Đầu mối xuống cấp 119 Đồng Đài Hợp Thành - Sơn Dương 0,03 5,10 Đập đất Đầu mối xuống cấp 120 Ao Dàn Hợp Thành - Sơn Dương 0,07 12,20 Đập đất Đầu mối xuống cấp 121 Khuôn Rèm Hợp Thành - Sơn Duơng 0,08 11,32 Đập đất Đầu mối xuống cấp 122 Hang Rinh Phúc Ứng - Sơn Duơng 0,04 6,00 Đập đất Đầu mối xuống cấp 123 Gốc lụ Phúc Ứng - Sơn Duơng 0,03 5,00 Đập đất Đầu mối xuống cấp 124 Chăn Nuôi Phúc Ứng - Sơn Dương 0,04 6,00 Đập đất Đầu mối xuống cấp 125 Ao Bác Hồ Phúc Ứng - Sơn Dương 0,03 4,80 Đập đất Đầu mối xuống cấp 126 Đại Bàng Phúc Ứng - Sơn Dương 0,04 6,12 Đập đất Đầu mối xuống cấp 127 Phương Đông Phúc Ứng - Sơn Dương 0,04 7,08 Đập đất Đầu mối xuống cấp 128 Phương Nam Phúc Ứng huyện Sơn Dương 3 0,22 36,00 7 80 Đập đất Đầu mối xuống cấp 129 Sảo Mỏ (Sò mỏ) Phúc Ứng - Sơn Dương 0,035 4,44 Đập đất Cống lấy nước Đập, cống rò rỉ 130 Đồng Hội Phúc Ứng - Sơn Dương 0 ,11 18,42 Đập đất Đầu mối xuống cấp 131 Cấp Kênh Đông Thọ - Sơn Dương 0 , 18 29,78 Đập đất Đầu mối xuống cấp 132 Trầm Lan Đông Thọ - Sơn Dương 0,18 37,66 Đập đất Đầu mối xuống cấp 133 Ba Khe Kháng Nhật - Sơn Dương 0,16 35,34 Đập đất Đầu mối xuống cấp 134 Bờ Còn Quyết Thắng - Sơn Dương 0,1 17,47 Đập đất Đầu mối xuống cấp 135 Bà Lìn Đồng Quý - Sơn Dương 0,05 5,72 Đập đất Đầu mối xuống cấp 136 Thôm Luông Xuân Quang - Chiêm Hóa 0,07 14,89 Đập đất Đầu mối hư hỏng 137 Cốc Tậu Phú Bình - Chiêm Hóa 0,09 11,79 Đập đất Đầu mối xuống cấp 138 Long Bên Phú Bình - Chiêm Hóa 0,08 9,43 Đập đất Đầu mối xuống cấp 139 Cầu giấy Tràng Đà, TP Tuyên Quang 0,08 12,65 Cống lấy nước Cống lấy nước bị hỏng 140 Phúc An Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang 0,09 15,10 Đập đất Đầu mối + KM xuống cấp 141 Cổ Ngựa Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang 0,05 6,00 Đập đất Đầu mối + KM xuống cấp 142 Trầm Ân Thắng Quân - Yên Sơn 0,08 12,00 5,5 28,5 Đập đất Cống lấy nước ĐM xuống cấp, cống lấy nước hỏng, KM xuống cấp 143 Gia Cầm Trung Môn - Yên Sơn 0,63 0,3 55,00 7,8 75 Đập đất ĐM sạt ở, KM xuống cấp 144 Cây Mít Thái Bình - Yên Sơn 0,07 4,81 Đập đất Cống lấy nước Tràn xả lũ Đập, cống, tràn xả lũ không đảm bảo an toàn 145 Đồng Lớn Tiến Bộ - Yên Sơn 0,08 16,58 Đập đất Lòng hồ bồi lắng, đập đầu mối + KM xuống cấp 146 Ba nhà Tiến Bộ - Yên Sơn 0,06 13,20 Đập đất Lòng hồ bồi lắng, đập đầu mối + KM xuống cấp 147 Đồng Nứa Mỹ Bằng - Yên Sơn 0,26 0,12 9,40 5,5 85 Đập đất Lòng hồ bồi lắng, ĐM sạt lở, KM xuống cấp 148 Theo Voi Mỹ Bằng - Yên Sơn 0,1 6,00 4 117 Đập đất ĐM xuống cấp, KM rò rỉ 149 Ninh Tiến (Tân Sành) Tuận Lộ - Sơn Dương 0,04 4,25 Đập đất Đầu mối xuống cấp, lòng hồ bồi lắng 150 Cây Bứa Hồng Lạc - Sơn Duơng 0,05 9,02 Đập đất Đầu mối xuống cấp 151 Trầm Vối Hồng Lạc - Sơn Dương 0,11 13,74 Đập đất Đầu mối xuống cấp 152 Nách Thánh Hồng Lạc - Sơn Dương 0,06 9,39 Đập đất Đầu mối xuống cấp 153 Cầu Giềng Phú Lương - Sơn Dương 0,1 16,44 Đập đất Đầu mối xuống cấp Đã thẩm định vốn Chống hạn năm 2015 154 Cây Si Phú Lương - Sơn Dương 0,05 7,63 Đập đất Cống lấy nước Đập, cống rò rỉ 155 Đồng Kinh Sơn Nam - Sơn Dương 0,11 9,14 Đập đất Đầu mối xuống cấp 156 Ông Phong Sơn Nam - Sơn Dương 0,12 12,52 Đập đất Đầu mối xuống cấp 157 Ao Xanh Sơn Nam - Sơn Dương 0,11 11,90 Đập đất Đầu mối xuống cấp 158 Thanh Thất Sơn Nam - Sơn Dương 0,18 46,70 Đập đất Đầu mối xuống cấp 159 Hú Cóc Sơn Nam - Sơn Dương 0,19 26,84 Đập đất Đầu mối xuống cấp 160 Cốc Cooc Vinh Quang - Chiêm Hóa 0,15 38,35 Đập đất Đầu mối xuống cấp 161 Giang Thìn Yên Nguyên - Chiêm Hóa 2,4 0,32 28,80 6,3 65 Tràn xả lũ Hỏng đập tràn 162 Cây Vải Thắng Quân - Yên Sơn 0,08 14,47 Đập đất Đầu mối xuống cấp 163 Hồ Chuối Mỹ Bằng - Yên Sơn 0,68 0,21 28,20 10 86 Đập đất Lòng hồ bồi lắng, ĐM sạt lở, KM xuống cấp 164 Bình Điền Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang 0,11 18,70 Đập đất Đầu mối + KM xuống cấp 165 Nà Ngạch Đồng Quý - Sơn Dương 0,04 4,42 Đập đất Đầu mối xuống cấp 166 Nga phụ Tuận Lộ - Sơn Dương 0,11 18,10 Đập đất Đầu mối xuống cấp 167 Đồng Còng Văn Phú - Sơn Dương 0,03 5,12 Đập đất Đầu mối xuống cấp 168 Dộc Phương Văn Phú - Sơn Dương 0,02 2,66 Đập đất Đầu mối xuống cấp 169 Dộc Cọ Hồng Lạc - Sơn Dương 0,07 12,45 Đập đất Đầu mối xuống cấp 170 Cầu Cả Phú Lương - Sơn Dương 0,01 6,80 Đập đất Đầu mối xuống cấp 171 Cầu Thông Phú Lương - Sơn Dương 0,12 19,40 Đập đất Đầu mối xuống cấp 172 Đồng Sành Phú Lương - Sơn Dương 0,04 5,86 Đập đất Đầu mối xuống cấp 173 Cây Vối Phú Lương - Sơn Dương 0,02 2,75 Đập đất Đầu mối xuống cấp 174 Đồng Cục Phú Lương - Sơn Dương 0,01 2,00 Đập đất Đầu mối xuống cấp 175 Cầu Đá Phú Lương - Sơn Dương 0,02 3,80 Đập đất Đầu mối xuống cấp 176 Đồng Bèo Phú Lương - Sơn Dương 0,03 4,71 Đập đất Đầu mối xuống cấp 177 Cây Sấu Đại Phú - Sơn Dương 0,25 41,46 Đập đất Đầu mối xuống cấp 178 Trúc Long Sơn Nam - Sơn Dương 0,1 7,74 Đập đất Đầu mối xuống cấp 179 Ao C ả Hào Phú - Sơn Dương 0,01 2,05 Đập đất Đầu mối xuống cấp 180 Cổ Trâu Hào Phú - Sơn Dương 0,05 6,69 Đập đất Đầu mối xuống cấp 181 Cửa Đình Hào Phú - Sơn Dương 0,04 3,50 Đập đất Đầu mối xuống cấp 182 Dộc Dui Hào Phú - Sơn Dương 0,03 4,78 Đập đất Đầu mối xuống cấp 183 Nhà Móc Hào Phú - Sơn Dương 0,05 8,72 Đập đất Đầu mối xuống cấp 184 Nhà Lặn Hào Phú - Sơn Dương 0,03 5,28 Đập đất Đầu mối xuống cấp 185 Cầu Đá Phú Lương - Sơn Dương 0,02 3,80 Đập đất Đầu mối xuống cấp 186 CT Giếng Mấn Hào Phú - Sơn Dương 0,03 4,43 Đập đất Đầu mối xuống cấp 187 Cầu Cống Hào Phú - Sơn Dương 0,03 2,94 Đập đất Đầu mối xuống cấp 188 Đ ồng Lừ Hào Phú - Sơn Dương 0,02 3,42 Đập đất Đầu mối xuống cấp 189 K ho Me Hào Phú - Sơn Dương 0,01 2,17 Đập đất Đầu mối xuống cấp 19 0 Khiếu Đen Tam Đa - Sơn Dương 0,05 4,1 0 Đập đất Đầu mối xuống cấp 191 Đồng Mới Tam Đa - Sơn Dương 0,03 5,77 Đập đất Đầu mối xuống cấp 192 Cây Hồng Tam Đa - Sơn Dương 0,06 10,66 Đập đất Đầu mối xuống cấp 193 Đồng Nếp Tam Đa - Sơn Dương 0,04 7,41 Đập đất Đầu mối xuống cấp 194 Nhà Ván Tam Đa - Sơn Dương 0,07 11,90 Đập đất Đầu mối xuống cấp 195 Dộc Dâu (Phú Thọ) Tam Đa - Sơn Dương 0,01 8,94 Đập đất Đầu mối xuống cấp 196 Dộc Dong Tam Đa - Sơn Dư ơ ng 0,05 7,80 Đập đất Đầu mối xuống cấp 197 Dộc Dâu (Tân Phú) Tam Đa - Sơn Dương 0,01 2,17 Đập đất Đầu mối xuống cấp 198 Rộc Ao Tam Đa - Sơn Dương 0,02 2,73 Đập đất Đầu mối xuống cấp 199 Ông Mèo Tam Đa - Sơn Dương 0,02 3,96 Đập đất Đầu mối xuống cấp 200 Dộc Bé Tam Đa - Sơn Dương 0,04 6,28 Đập đất Đầu mối xuống cấp 201 Hốc Chích Tam Đa - Sơn Dương 0,06 10,23 Đập đất Đầu mối xuống cấp 202 Nhà Keo Tam Đa - Sơn Dương 0,02 3,62 Đập đất Đầu mối xuống cấp 203 Dộc Da Tam Đa - Sơn Dương 0,01 2,27 Đập đất Đầu mối xuống cấp 204 Cầu Trường Tam Đa - Sơn Dương 0,01 2,15 Đập đất Đầu mối xuống cấp 205 B ó Coóc Hòa An - Chiêm Hóa 0,09 17,68 Đập đất Đầu mối xuống cấp 206 Nà Quýt Vinh Quang - Chiêm Hóa 0,03 6,42 Cống lấy nước Hỏng cống, cửa van 207 Bó Tấu Yên Nguyên - Chiêm Hóa 0,1 25,61 Đập đất Đầu mối xuống cấp BIỂU SỐ 03 ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GIAI ĐOẠN 2015-2020 (Kèm theo Kế hoạch s ố 28 1 9/KH-SNN ngày 17/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang) STT Tên huyện- thành phố Tổng chiều dài (km) Trong đó dự kiến ứ ng dụng công nghệ mới (km) Ghi chú 1 2 3 5 7 T Ổ NG SỐ 1.000 500 1 Lâm Bình 70 35 2 Na Hang 60 30 3 Chiêm Hóa 170 85 4 Hàm Yên 150 75 5 Yên Sơn 210 105 6 Sơn Dương 250 125 Triển khai thí điểm tại xã Đại Phú từ năm 2015 7 Thành phố Tuyên Quang 90 45 BIỂU SỐ 04 ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC CHO CÂY TRỒNG CẠN CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2015-2020 (Kèm theo Kế hoạch s ố 2819/KH-SNN ngày 17/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang) Số TT Nội dung chính sách Địa điểm thực hiện (xã- huyện) Giai đoạn 2015-2020 Ghi chú 1 2 3 4 5 T Ổ NG CỘNG 5.300 1 Mô hình thí điểm 15 Mía (2 mô hình) Xã Đại Phú, xã Phú Lương huyện Sơn Dương 7 Năm 2016 Chè (2 mô hình) Xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn, xã Trung Long, huyện Sơn Dương 4 Năm 2016 Cây ăn quả (2 mô hình) Xã Yên Lâm, Xã Phù Lưu huyện Hàm Yên 4 Năm 2016 2 Nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh 5.285 M ía Các huyện, thành phố 2.765 Hằng năm Chè H uyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương 1.330 H ằ ng năm Cây cam, bưởi, rau Các huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn và Thành phố Tuyên Quang 1.190 Hằng năm BIỂU SỐ 05 PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU LĨNH VỰC THỦY LỢI TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2015-2020 (Kèm theo Kế hoạch số 2819/KH-SNN ngày 17/12/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang) TT Nội dung công việc Cơ quan tham mưu Cơ quan phối hợp Th ờ i gian th ự c hi ệ n 1 2 3 4 5 1 Tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch thực hiện Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm NS &VSMTNT, - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Thường xuyên 2 Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - Trung tâm NS & VSMTNT; - Phòng Trồng trọt Sở và các đơn vị liên quan. Quý IV/2015 3 Nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch: 3.1 Qu ả n l ý , tổ chức thực hiện quy hoạch thủy lợi và quy hoạch cấp nước sinh ho ạ t & Vệ sinh môi trường nông thôn đã được UBND tỉnh phê duy ệ t Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm NS &VSMTNT, - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 3.2 Triển khai lập Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 phục vụ các mục tiêu của Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Chi cục Thủy lợi - Phòng KH-TC Sở; - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan 2016 4 Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn: 4.1 Đ ề xuất kế hoạch đầu tư công và tiếp tục thực hiện các chương trình d ự án: a) Căn cứ Quy hoạch thủy lợi và quy hoạch cấp nước sinh hoạt & Vệ sinh môi trường nông thôn đã được UBND tỉnh phê duyệt để lựa chọn danh mục dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 phù hợp với Chiến lược phát triển thủy lợi và Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghi ệ p ; đề xuất ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng công trình thủy lợi, đê, kè, kiên c ố hóa k ê nh mương, cấp nước sinh hoạt Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - Trung tâm NS&VSMTNT; - UBND các huyện, thành phố; - Các đơn vị liên quan; Hàng năm b) Ki ể m tra, r à soát các công trình h ồ đập; công tác ki ể m định và lập phương án phòng ch ố ng lũ lụt; rà soát danh mục các hồ đập có khả năng mất an toàn, sắp x ế p thứ tự ưu tiên đầu tư tu sửa, nâng cấp và nhu cầu kinh phí báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Tuyên Quang Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các đơn vị liên quan; Hàng năm 4.2 Ki ể m tra, rà soát, đánh giá hiện trạng và tham mưu quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh theo Thông tư s ố 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính ; l ập danh mục các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sắp x ế p thứ tự ưu tiên đầu tư tu sửa, nâng cấp và nhu cầu kinh phí, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Tuyên Quang . Trung tâm nước sạch và VSMTNT - Sở Tài chính; Sở KH và ĐT; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 4.3 Tổ chức tập huấn, củng cố kiến thức nghiệp vụ, nâng cao năng lực cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy lợi: Rà soát, củng cố, nâng cao năng l ự c quản lý, khai thác cho đội ngũ cán bộ Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang và các Ban quản lý khai thác CTTL cơ sở. Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 5 P hát triển tưới cây trồng cạn: 5.1 Triể n khai thực hiện mô hình thí điểm ứng dụng các giải pháp công ngh ệ tưới t iên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực; x â y dựng chính sách hỗ trợ p hát triển tưới tiên tiến, ti ế t kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực của tỉnh Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các đơn vị liên quan, các hộ gia đình thực hiện mô hình; Theo kế hoạch được duyệt 5.2 Triển khai ứng dụng, phát triển trên diện rộng các giải pháp công nghệ thực 5.2 hi ệ n tư ớ i ti ê n ti ế n, ti ế t kiệm nước cho cây tr ồ ng cạn chủ lực n ế u các mô hình thí điểm có hiệu quả (mía, chè..; cam, bưởi . ..v à cây rau) Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 5.3 Đề xuất danh mục hệ thống CTTL cần tu sửa, nâng cấp; sắp xếp thứ tự, ưu tiên đầu tư các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, trong đó có cấp nước tưới cho cây công nghiệp chủ lực phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng g ắ n với xây dựng nông thôn mới. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Tuyên Quang. Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 6 Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản: 6.1 Xây dựng mô hình thí điểm ứng dụng các công nghệ cấp nước tiết kiệm, đảm bảo môi trường sinh thái và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý nước để nâng cao chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản trong c á c hồ chứa thủy lợi và cung cấp nước cho các ao, hồ nhỏ chuyên nuôi thủy s ả n. Chi cục Thủy sản - Chi cục Thủy lợi; - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các đơn vị liên quan; 2016 6.2 Đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Tuyên Quang danh mục hệ thống CTTL c ầ n tu sửa, nâng cấp; Sắp xếp thứ tự, ưu tiên đầu tư các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, trong đó có cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản trên ruộng và c á c công trình thủy lợi + ao, hồ nhỏ có sử dụng mặt thoáng để nu ô i trồng thủy sản. Chi cục Thủy sản - Chi cục Thủy lợi; - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các đơn vị liên quan; Hàng năm 7 Nâng cao mức đảm bảo an toàn hồ chứa: 7.2 T ổ ch ứ c t ậ p hu ấ n, củng c ố ki ế n thức nghiệp vụ, nâng cao năng lực về quản lý 7.1 khai thác các công trình hồ chứa cho cán bộ các Ban quản lý khai thác CTTL cơ sở. Chi cục Thủy lợi; - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 7.2 R à so át c á c hồ đập có nguy cơ m ấ t an toàn và đ ề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập để điều chỉnh, bổ sung Chương trình an toàn hồ chứa Chi cục Thủy lợi; - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 7.3 Đ ề xuất danh mục hệ thống công trình hồ chứa cần tu sửa, nâng cấp; sắp xếp th ứ tự, ưu tiên đầu tư các công trình hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp có nguy c ơ đ ổ vỡ đ ể đảm bảo an toàn cho các công trình. Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 8 Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai: 8.1 Thành lập, củng cố tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định. Chi cục Thủy lợi - UBND các huyện, thành phố; - Các ngành liên quan Hàng năm 8.2 Ti ế p tục tham mưu, đ ề xuất t riể n khai Luật Phòng, ch ố ng thiên tai; Quỹ phòng ch ố ng thiên tai Chi cục Thủy lợi - UBND các huyện, thành phố; - Các ngành liên quan Hàng năm 8.3 Đề xuất xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 Chi cục Thủy lợi - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; 2016 8.4 Tổ chức, thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình củng cố n â ng c ấ p h ệ th ố ng đê, kè sông, kè su ố i đ ể đ ề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Chi cục Thủy lợi - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 8.5 Nghiên c ứ u, ti ế p c ậ n, ứng dụng, chuy ể n giao phát triển các công nghệ tiên tiến như: C ô ng nghệ ảnh vệ tinh, công nghệ th ô ng tin, vật liệu mới để nâng cao năng lực dự báo trong phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đập và phòng ch ố ng l ũ cho hạ lưu, qu ả n lý khai thác công trình thủy lợi; Nghiên cứu ứng dụng, phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ thiết kế, thi công các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Chi cục Thủy lợi - Ban quản lý khai thác TQ; - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm 8.6 Tổ chức rà soát đánh giá kết quả và tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cao nhận th ức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo Chương t rình của Trung ương và Kế hoạch của UBND tỉnh. Chi cục Thủy lợi - UBND các huyện, thành phố; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; Hàng năm