104/KH-UBND

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2016 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/KH-UBND Tuyên Quang , ngày 30 tháng 12 năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2017 Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Căn cứ Kế hoạch s ố 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Ch ấ p hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Thông báo s ố 341-TB/TU ngày 30/11/2016 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 29/11/2016; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, như sau: I. MỤC TIÊU 1. Nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh lên trên 12 tiêu chí/x ã năm 2017. 2. Phấn đấu có thêm 07 xã (Khuôn Hà, huyện Lâm Bình; Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa; Thái Hòa, huyện Hàm Yên; Trung Môn và Kim Phú huyện Yên Sơn; Đại Phú và Hồng Lạc, huyện Sơn Dương) hoàn thành đạt ch uẩ n nông thôn mới năm 2017. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 16 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Quy hoạch: Hỗ trợ kinh phí cắm mốc quy hoạch cho 16 xã (chưa được hỗ trợ) thuộc các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 2. Giao thông: Bê tông hóa 122,8 km đường giao thông, gồm: - Bê tông hóa 17,61 km đường trục xã, liên xã cho xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2017. - Bê tông hóa 17 km đường ngõ xóm cho các xã mục tiêu đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020. - Thực hiện bê tông hóa 88,2 km đường giao thông nội đồng theo Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng giai đoạn 2016-2025. 3. Thủy lợi: - Xây dựng 76 công trình thủy lợi đầu mối cho 29 xã. - Thực hiện kiên cố hóa 182,5 km kênh mương theo Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025. 4. Điện: Xây dựng 81 Trạm biến áp; 191,7 km đường dây trung áp; 104,1 km đường dây hạ áp cho 23 xã trên địa bàn tỉnh. 5. Trường học: Xây dựng 07 công trình trường học các cấp, gồm: Trung học: 01 công trình; Tiểu học: 04 công trình; Mầm non, M ẫ u giáo: 02 công trình cho 07 xã trên địa bàn tỉnh. 6. Cơ sở vật chất văn hóa: - Xây dựng 07 nhà văn hóa và 07 sân thể thao xã cho 07 xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2017; hỗ trợ tr ang thiết bị 132 nhà văn hóa thôn thuộc 07 xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2017. - Xây dựng 130 nhà văn hóa thôn theo Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2025. 7. Chợ nông thôn: Nâng cấp, cải tạo 04 chợ nông thôn (03 xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2017 và xã Hào Phú, huyện Sơn Dương). 8. Nhà ở dân cư: Huy động nguồn vốn tín dụng theo chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đóng góp của nhân dân để thực hiện xóa 391 nhà tạm (thuộc 07 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017) . 9. Kinh tế và tổ chức sản xuất: Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn. 10. Y tế: Xây dựng mới và bổ sung trang thiết bị cho 03 tr ạm Y tế xã. 11. Môi trường: Hỗ trợ 07 xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2017 và các xã mục tiêu đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 thực hiện: Xây dựng 05 công trình cấp nước tập trung; 11 xã xây dựng điểm thu gom rác, trang bị xe ch ở rác; 07 bãi xử lý rác thải tập trung; 14 nghĩa trang theo quy hoạch và hỗ trợ xây dựng 940 hầm bể Biogas, 2.916 nhà tắm, 2.360 nhà tiêu, 2.015 công tr ì nh chuồng trại chăn nuôi. (Chi tiết theo b iểu s ố 01 kèm theo) III. KINH PHÍ THỰC HIỆN Tổng kinh phí thực hiện: 1.548.199 triệu đồng, trong đó: 1. Ngân sách nhà nước: 459.841 triệu đồng, trong đó: 1.1. Vốn đầu tư phát triển: 424.410 triệu đồng, gồm: - Vố n hỗ trợ đầu tư từ Chương trình nông thôn mới: 80.166 triệu đồng. - Nguồn vốn theo k ế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/201 6 /NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017: 194.540 triệu đồng. - Vốn l ồng ghép đầu tư từ các Chương trình, dự án: 147.704 triệu đồng. 1.2. Vốn sự nghiệp: 38.031 triệu đồng, trong đó: - Vốn sự nghiệp Chương trình nông thôn mới: 15.000 triệu đồng. - Ngân sách tỉnh, huyện: 23.031 triệu đồng. 2. Vốn tín dụng: 696.618 triệu đồng (xây dựng nhà ở dân cư; công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; phát triển kinh tế). 3. Vốn doanh nghiệp: 220.991 triệu đồng (hỗ trợ đầu tư thực hiện tiêu chí điện, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn). 4. Vốn nhân dân đóng góp: 170.749 triệu đồng (xây dựng đường giao thông thôn, xóm, nội đồng; cơ sở vật ch ấ t văn hóa thôn; xóa nhà tạm dột nát; công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; phát triển kinh tế,...). (Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo) IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 1. Đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới: Đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo chí, hệ thống truyền thanh xã, thôn...) , trên cổng, trang thông tin điện tử và các hình thức tổ chức (hội nghị, hội th i , sân khấu hóa,...), xây dựng và thực hiện các chuyên mục, kịp thời đưa tin về các gương tiêu biểu, điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân chủ động thực hiện chỉnh trang nhà cửa, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. Tiếp tục phát động phong trào thi đua thôn điểm, hộ điểm trong xây dựng nông thôn mới. 2. Ban hành quy định về một số chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2016-2020 theo phân cấp tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 3. Các ngành được giao nhiệm vụ chủ trì việc thực hiện “Đề án”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện xây dựng kênh mương nội đ ồ ng, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên theo kế hoạch năm 2017. 4. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các t ổ ch ứ c, c á nh â n tiếp cận với các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất; tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị nhằm g ắ n sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo. 5. Các ng ành th à nh viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 (đảm bảo hết năm 2017 nâng so tiêu ch í bình quân trên địa bàn tỉnh lên trên 12 tiêu ch í/ xã); phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chương trình kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, hướng dẫn cấp xã tổ ch ứ c thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực ngành quản lý 6 . Rà soát , xác định kế hoạch, nhu cầu vốn; bố trí lồng ghép các nguồn vốn đ ể thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với 07 xã m ụ c tiêu đạt chuẩn năm 2017 . 7. Phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2017. Huy động đa dạng các nguồn lực để hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình: Tranh thủ các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế thông qua các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn; rà soát, phân loại các dự án đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để có cơ chế lồng ghép và sử dụng hợp lý nguồn vốn theo t ừ ng chương trình, dự án; huy động đóng góp tự nguyện từ nhân dân trên cơ sở ph ù h ợ p với khả năng; huy động các nguồn lực từ cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên cân đ ố i, bố trí nguồn vốn cho các xã mục tiêu đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 8. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã, thôn bản. 9. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ v à các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương, của tỉnh. 10. Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh theo quy định. Triển khai công tác thẩm định, xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Chi tiết có biểu số 03, 04 kèm theo ) V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện kế hoạch được giao; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp). 2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách đến cấp huyện, cấp xã; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện tiêu chí thuộc ngành quản lý đến từng xã. Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời việc giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp). 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, kiểm tra, đ ô n đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định./. Nơi nhận: - BC Đ TW CTMTQG XDNTM; (Báo cáo) - Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo) - Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo) - Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo) - Các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - UBND huyện, thành phố; - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; - Trưởng Phòng KT, TH; - VPĐP Chương trình MTQGXDNTM; - Lưu VT (Dt 60). KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Quang Biểu số 01 TỔNG HỢP CHI TIẾT KẾ HOẠCH, NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2017 (Kèm theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) ĐVT: Triệu đồng S ố TT Nội dung x ây dựng Đơn vị tính Số lượng Tổng cộng Trong đó Ghi chú Lâm B ì nh Na Hang Chiêm Hóa Hàm Yên Yên Sơn Sơn Dương TP. Tuyên Quang Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Tổng số: Tr.đ 1.548.199 144.594 147.787 254.107 215.205 309.640 397.920 78.945 I Lập quy hoạch Tr.đ 400 - 25 75 50 100 125 25 Cắm mốc quy hoạch Tr.đ 16 400 - 1 25 3 75 2 50 4 100 5 125 1 25 Năm 2016, đã hỗ trợ 14/30 xã mục tiêu II Xây dựng cơ sở hạ tầng Tr.đ 711.829 72.896 71.766 114.595 108.465 121.686 189.075 33.345 1 Giao thông: Km 122 , 8 84.763 3 . 3 2.442,0 3 . 2 2.148 32 . 2 16.137 30 . 4 27.186,0 20 . 2 10.686,6 28 . 7 23.517 4 . 9 2.646 - Đường trục xã, liên xã Km 17,61 26.415 - 0,6 900 10,0 15.000 - 7,0 10.515 Hỗ trợ 04/7 xã mục tiêu Đường ngõ xóm Km 17,00 3.740 9,77 2.149 5,4 1.188 1,83 403 05 xã: Hòa Phú, Tân Thịnh, Phù Lưu, Phúc Ninh - Đ ườ ng giao thông nội đồng Km 88,20 54.608 3,3 2.442 3,2 2.148 21,8 13.088 15,0 10.998 18,36 10.284 21,67 13.002 4,9 2.646 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ - HĐND 2 Th ủy lợi: Tr.đ 217.670 23.920 20.491 41.153 28.452 44.397 48.647 10.611 - Công trình đầu mối CT 76 54.064 3 3.255 12 8.655 12 8.925 12 8.460 20 11.137 12 10.097 5 3.535 Hỗ trợ 29 xã: Lâm Bình (02 xã); Na Hang (03 xã); Chiêm H óa (05 x ã ); Hàm Yên (04 xã); Yên Sơn (07 x ã ); Sơn Dương (06 xã); thành phố (02 xã) - Kiên cố hóa kênh mương Trđ 182,5 163.607 23,05 20.665 13,2 11.836 36,0 32.228 22 19.992 37,1 33.260 43 38 . 550 7,9 7.076 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ HĐND 3 Điện sinh hoạt và sản xuất Tr.đ 263.270 40.085 42.647 39.484 34.963 43.823 48.900 13.369 - Xây dựng, nâng cấp trạm biến áp Trạm 81 38.212 10 4.111 8 1.423 12 7.325 13 5.985 15 6.730 19 10.306 4 2.332 Hỗ trợ 24 x ã : Lâm B ì nh (03 xã); Na Hang (03 xã); Chiêm Hó a (03 xã); Hàm Yên (04 xã); Y ê n Sơn (05 x ã ); Sơn Dương (04 x ã ); thành phố (01 x ã ) - Xây dựng đường d â y trung áp km 191,7 176.713 30,9 29.235 31,8 28.607 22,2 21.268 22,3 20.045 38,2 35.170 36,7 33.724 9,6 8.664 - Xây dựng đường dây hạ áp km 104,1 48.345 14,5 6.739 28,0 12.617 22,2 10.891 19,2 8.933 4,4 1.924 10,5 4.869 5,3 2.373 4 Trường học Tr.đ 7 48.246 - - - - 1 2.800 2 5.125 2 4.500 2 35.821 - - - Trường mầm non Trường/CT 2 3.000 1 1.500 1 1.500 Chi ê m H óa (XD Tiểu học Hòa Ph ú ); Hàm Yên (trường Mầm Non, THCS xã Thái Hòa); Yên Sơn (trường Mầm Non, Tiểu học x ã Trung Môn); Sơn Dương (trường tiểu học 02 xã h ồng l ạc, Đại Phú). - Trường tiểu học Trường/CT 4 41.621 1 2.800 1 3.000 2 35.821 - Trường trung học cơ sở Trường/CT 1 3.625 1 3.625 5 Cơ s ở vật ch ấ t V ă n ho á , thể thao Tr.đ 76.280 3.600 6.480 10.520 12.240 16.080 20.640 6.720 - Nhà văn hóa tại trung tâm xã Nhà 7 7.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 2 2.000 Hỗ trợ 07 xã mục tiêu và xã Hồng Thái. - Sân thể thao xã Ctr 7 1.600 1 200 1 200 1 200 1 200 1 400 2 400 - Xây dựng mới nhà v ă n hóa thôn nhà 130 62.400 4 1.920 11 5.280 18 8.640 21 10.080 27 12.960 35 16.800 14 6.720 K ế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND - Hỗ trợ trang thiết bị Nhà văn hóa thôn Nhà 132 5.280 12 480 - 17 680 24 960 43 1.720 36 1.440 - H ỗ trợ 07 x ã mục tiêu năm 2017 6 Chợ nông thôn Tr.đ 4 2.000 - - - - 1 500 1 500 1 500 1 500 - - Hỗ trợ 04 x ã xây dựng chợ (Hòa Phú, Thái Hòa, Kim Phú, Hào Phú) - Nâng cấp, cải tạo chợ CT 4 2.000 1 500 1 500 1 500 1 500 7 Nhà ở dân cư nông thôn Tr.đ 391 19.550 57 2.850 - - 80 4.000 - - 34 1.700 220 11.000 - - H ỗ trợ 07 xã mục tiêu năm 2017 (Vay vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg) Xây dựng mới nhà ở (xoá nhà tạm) Hộ 391 19.550 57 2.850 80 4.000 - 34 1.700 220 11.000 III Kinh tế và tổ chức sản xuất Tr.đ 7 6 8.600 65.000 69.000 129.820 104.190 173.890 184.100 42.600 1 Hỗ t rợ phát triển kinh tế CT 763.600 64.400 68.200 129.000 103.400 173.000 183.200 42.400 Vốn NTM; ch í nh sách hỗ trợ PTSX của tỉnh; vốn tín dụng 2 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn CT 5.000 600 800 820 790 890 900 200 V ốn NTM IV Văn hóa - Xã hội - Y tế - Môi trường Tr.đ 67.370 6.698 6.996 9.617 2.500 13.964 24.620 2.975 1 Y t ế Tr.đ 3 7.500 - - - - - - 1 2.500 1 2.500 1 2.500 - - H ỗ trợ 03/7 xã mục tiêu năm 2017 (Thái Hòa, Kim Phú, Hồng Lạc) - Xây dựng mới Trạm y tế Trạm 3 7.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 2 Môi trường Tr.đ 59.870 6.698 6.996 9.617 11.464 22.120 2.975 - Công trình cấp nước tập trung CT 5 8.020 1 520 1 2.000 1 2.000 1 1.500 1 2 . 000 H ỗ trợ 07 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 và các xã mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020) - Hầm bể Biogas CT 940 20.680 103 2.266 118 2.596 145 3.190 119 2.618 160 3.520 170 3.740 125 2.750 - Nhà tắm CT 2.916 4.374 280 420 250 375 341 512 290 435 705 1.058 900 1.350 150 225 - Nhà tiêu CT 2.360 14.396 280 1.708 250 1.525 335 2.044 190 1.159 405 2.471 900 5.490 - - Chu ồ ng trại ch ă n nuôi CT 2.015 14.508 320 2.304 150 1.080 135 972 180 1.296 280 2.016 950 6.840 - - Xây dựng điểm thu gom rác thải, trang bị xe chở rác Điểm 7 1.400 1 200 1 200 1 200 1 200 3 600 - Bãi tập kết rác thải và xử lý của xã bãi 7 2.100 1 300 1 300 1 300 1 300 3 900 - Nghĩa trang theo quy hoạch Nđịa 14 2.800 2 400 2 400 2 400 2 400 6 1.200 Biểu 02 PHÂN NGUỒN KẾ HOẠCH, NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2017 (Kèm theo Kế hoạch số 104 /KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung xây dựng Tổng cộng Trong đ ó Lâm B ì nh Na Hang Chiêm Hóa Hàm Yên Yên S ơ n Sơn Dương TP. Tuyên Quang Tổng Tỷ lệ (%) Tổng Tỷ lệ (%) Tổng Tỷ lệ (%) Tổng Tỷ lệ (%) Tổng Tỷ lệ (%) Tổng Tỷ lệ (%) Tổng Tỷ lệ (%) Tổng Tỷ lệ (%) Tổng số: 1.548.199 100 144.594 100 147.787 100 254.107 100 215.205 100 309.640 100 397.920 100 78.945 100 A Vốn ngân sách 459.841 29,7 39.286 27,2 41.644 28,2 73.006 28,7 70.909 32,9 82.849 26,8 136.621 34,3 15.526 19,7 I Vốn đầu tư phát triển 424.410 100 37.204 100 37.220 100 67.115 100 65.337 100 75.178 100 128.514 100 13.841 100 1 Vốn hỗ trợ đầu tư phát triển từ Chương trình NTM 80.166 18,9 5.326 14,3 10.840 29,1 24.200 36,1 7.520 11,5 15.900 21,1 14.700 11,4 1.680 12,1 2 Các nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ- HĐND 194.540 45,8 18.514 49,8 14.217 38,2 37.005 55,1 26.624 40,7 38.931 51,8 47.469 36,9 11.780 85,1 - Cân đối từ vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM 9.834 5,1 - 600 4,2 2.812 7,6 1.949 7,3 1.692 4,3 2.781 5,9 - Vốn đầu tư trong cân đ ố i NSĐP năm 2017 phân cấp cho huyện, 15.000 7,7 1.221 6,6 1.274 9,0 2.682 7,2 2.100 7,9 2.300 5,9 3.100 6,5 2.323 19,7 Vốn đầu tư trong cân đ ố i NSĐP năm 2017 thuộc NS t ỉ nh 60.000 30,8 7.120 38,5 4.343 30,5 9.735 26,3 6.945 26,1 11.700 30,1 15.237 32,1 4.920 41,8 V ố n chi sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2017 33.836 17,4 4.500 24,3 1.500 10,6 6.799 18,4 4.000 15,0 6.000 15,4 7.500 15,8 3.537 30,0 V ốn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa 20.000 10,3 1.000 5,4 1.000 7,0 4.500 12,2 3.500 13, 1 5.000 12,8 5.000 10,5 - Nguồn vượt th u ngân sách t ỉ nh, huyện năm 2016 34.100 17,5 2.673 14,4 3.500 24,6 6.727 18,2 4.580 17,2 7.389 19,0 9,231 19,4 - V ố n Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 5.270 2,7 - - 1.250 3,4 1.050 3,9 1.350 3,5 1.620 3,4 - Vốn cấp bù thủy lợi ph í 10.000 5 , 1 1.500 8,1 1.000 7,0 2 . 000 5,4 2.000 7,5 2.000 5,1 1.000 2,1 500 4,2 V ố n ngân sách t ỉ nh h ỗ trợ khác 6.500 3,3 500 2,7 1.000 7,0 500 1,4 500 1,9 1.500 3,9 2 . 000 4,2 500 4,2 3 V ố n l ồ ng ghép từ các Chương trình, dự án 149.704 35,3 13.364 35,9 12.163 32,7 5.910 8,8 31.193 47,7 20.347 27,1 66.345 51,6 381 2,8 II Vố n sự nghiệp 38.031 8,3 2.082 5,3 4.424 10,6 5.890 8,1 5.572 7,9 7.670 9,3 8.108 5,9 1.686 10,9 - V ố n ngân sách TW (v ố n NTM hỗ trợ PTSX, đào tạo nghề) 15.000 39,4 - 2.800 63,3 2.320 39,4 2.290 41,1 2.090 27,2 2.200 27,1 700 41,5 - V ố n ngân sách tỉnh, huyện, xã 23.031 60,6 2 . 082 100,0 1.624 36,7 3.570 60,6 3.282 58,9 5.580 72,8 5.908 72,9 986 58,5 B Vốn tín dụng 696.618 45 , 0 59.980 41,5 61.576 41,7 117.382 46,2 92.514 43,0 155.492 50,2 171.537 43,1 38.137 48,3 C Vốn huy động của doanh nghiệp 220.991 14,27 30.230 20,91 31.431 21,3 33.592 13,22 28.817 13,39 37.399 12,08 43.771 11,00 15.752 19,95 D N hân dân đóng góp 170.749 11,03 15.097 10,44 13.136 8,89 30.128 11,86 22.966 10,67 33.901 10,95 45.990 11,56 9.530 12,07 Biểu 03 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017 (Kèm theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) S ố TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian hoàn thành Hình thức văn bản 1 Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, thành phố Quý I Quyết định của UBND tỉnh 2 Ban hành quy định về một s ố chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển n ô ng thôn Các sở: Giao thông, Văn hóa TT và DL, C ô ng Thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng; Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố; các xã Quý I Quyết định của UBND tỉnh 3 Kế hoạch thực hiện xây dựng: Kênh mương nội đ ồ ng, đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, bản, t ổ dân nhân g ắ n với sân thể thao và khuôn viên. UBND huyện, thành phố; Các sở: Nông nghiệp và PTNT; Giao thông Vận tải; Xây dựng Các sở, ban ngành liên quan, Cả năm Quyết định của UBND tỉnh 4 X â y dựng mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị nh ằ m gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Các sở, ban ngành liên quan, Cả năm 5 Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo lĩn h vực ngành và địa bàn được phân công quản lý ph ụ trách: Đảm bảo nâng số tiêu chí bình quân trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 12 tiêu chí/xã năm 2017. Các cấp, các ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh UBND các xã Cả năm Kế hoạch 6 Kế hoạch, nhu cầu vốn để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với 07 xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2017. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các sở, ban ngành liên quan,UBND c á c huyện, thành phố; các xã mục tiêu Quý l Quyết định của UBND tỉnh 7 Huy động đa dạng các nguồn lực để hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình; Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn v ố n cho các xã mục tiêu đ ạ t chuẩn giai đoạn 2016-2020. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố Các ngành liên quan, UBND các xã Quý I Kế hoạch của ngành, UBND cấp huyện 8 Đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; ti ế p tục phát động phong trào thi đua thôn điểm, hộ điểm trong xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ tỉnh; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình t ỉ nh; Báo Tuyên Quang Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố, UBND xã. Cả năm Kế hoạch 9 Đào tạo, tập hu ấ n cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp. Văn phòng Điều phối tỉnh Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố Cả năm Kế hoạch của ngành 10 Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành ph ố Quý II Quyết định của UBND tỉnh 11 Tổ chức thẩm định, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Hội đồng thẩm định tỉnh; UBND huyện, thành phố Các sở, ban, ngành có liên quan. Quý IV Quyết định của UBND tỉnh Biểu 04 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2017 (Kèm theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) TT Số xã đạt Tiêu chí NTM Ước thực hiện Kế hoạch năm 2016 Kế hoạch năm 2017 Mục tiêu đến n ăm 2020 (theo Kế hoạch của tỉnh) Toàn tỉnh Tỷ lệ (%) Toàn tỉnh Tỷ lệ (%) Toàn tỉnh Tỷ lệ (%) Tiêu chí bình quân/xã 11,1 12,0 15,0 1 Xã đạt tiêu chí số 1: Quy hoạch 129 100,0 129 100,0 129 100,0 2 Xã đạt tiêu chí số 2: Giao thông 31 24,0 31 24,0 46 35,7 3 Xã đạt tiêu chí số 3: Thủy lợi 97 75,2 105 81,4 129 100,0 4 Xã đạt tiêu chí s ố 4: Điện sinh hoạt và sản xuất 79 61,2 79 61,2 123 95,0 5 Xã đạt tiêu chí số 5: Trường học 31 24,0 36 27,9 90 70,0 6 Xã đạt tiêu chí s ố 6: Cơ sở vật chất văn hóa 18 14,0 25 19,4 52 40,0 7 Xã đạt tiêu chí s ố 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 49 38,0 49 38,0 52 40,0 8 Xã đạt tiêu ch í số 8: Thông tin và Truyền thông 129 100,0 129 100,0 129 100,0 9 Xã đạt tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư 26 20,2 33 25,6 129 100,0 10 Xã đạt tiêu chí s ố 10: Thu nhập 43 33,3 47 36,4 77 59,7 11 Xã đạt tiêu chí số 11: Hộ nghèo 31 24,0 66 51,2 77 59,7 12 Xã đạt tiêu chí số 12: Lao động có việc làm 128 99,2 129 102,4 129 100,0 13 Xã đạt tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất 94 72,9 94 72,9 103 80,0 14 Xã đạt tiêu chí số 14: Giáo dục và Đào tạo 129 100,0 129 100,0 129 100,0 15 Xã đạt tiêu chí số 15: Y tế 83 64,3 90 69,8 129 100,0 16 Xã đạt tiêu chí số 16: Văn hóa 91 70,5 95 73,6 90 70,0 17 Xã đạt tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm 18 14,0 25 19,4 65 50,0 18 Xã đạt tiêu chí số 18: Hệ thống ch í nh trị và tiếp cận pháp luật 106 82,2 123 95,3 129 100,0 19 Xã đạt tiêu chí số 19: Quốc phòng và An ninh 125 96,9 129 100,0 129 100,0