165/TB-BGTVT

Thông báo số 165/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của ban quản lý dự án Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 165/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG Ngày 19/04/2008, tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Ban quản lý dự án Thăng Long. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Giám định và QLCLCTGT, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Ban QLDA Thăng Long. Sau khi nghe Tổng Giám đốc Ban QLDA Thăng Long báo cáo tình hình triển khai thực hiện, công tác giải ngân, thanh toán các dự án, kiến nghị các vấn đề liên quan và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau: 1. Ban QLDA Thăng Long đã có cố gắng trong việc điều hành các dự án mà Bộ đã giao quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của Bộ trong việc giải quyết những công việc liên quan đến các dự án. Tuy nhiên, kết quả giải ngân các dự án trong quý I/2008 của Ban QLDA Thăng Long chưa đạt yêu cầu đề ra. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký trong quý II/2008, Ban QLDA Thăng Long cần có các giải pháp quyết liệt, cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 2. Đối với Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc - Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc sẽ được bố trí đủ vốn trong năm 2008. - Ban QLDA Thăng Long cần chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết thực hiện kế hoạch giải ngân đã đăng ký. Đề nghị Ban QLDA Thăng Long và các cơ quan tham mưu của Bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án để đảm bảo tiến độ đã đề ra. - Trong tháng 5/2008 phải ra quân đồng loạt trên toàn dự án đối với những vị trí đã được GPMB. 3. Đối với Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3 Hà Nội - Gói thầu 02: Hoàn thành chậm nhất vào tháng 07/2008 (kể cả nút giao với Quốc lộ 5). - Gói thầu 03: Hoàn thành cơ bản những đoạn đã GPMB vào tháng 09/2008. Ban QLDA Thăng Long phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hà Nội để giải quyết các tồn tại về công tác GPMB của dự án. - Gói thầu 3A và gói thầu 6: Cần đẩy nhanh việc phê duyệt kết quả đấu thầu, dự toán điều chỉnh và phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức GPMB của hai gói thầu này để khởi công vào quý III/2008. 4. Đối với Dự án xây dựng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch – Pháp Vân (giai đoạn 1) - Tháng 9/2008, hoàn thành đoạn từ đường Lê Văn Lương đến nút giao Thanh Xuân (những đoạn đã GPMB). - Cục Giám định và QLCLCTGT xem xét, giải quyết nhanh về việc điều chỉnh giá gói thầu để trình Lao động Bộ phê duyệt. 5. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ Tiến độ thi công các dự án còn chậm, công tác giải ngân quý I/2008 chưa cao. Ban QLDA Thăng Long cần rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đồng thời có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện tốt kế hoạch giải ngân năm 2008. 6. Về nút giao Thanh Xuân – Dự án đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch – Pháp Vân - Để giải quyết các kiến nghị của công dân về nút giao Thanh Xuân, Bộ GTVT sẽ thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng phụ trách làm Tổ trưởng, Thanh tra Bộ là thường trực, tham gia Tổ công tác gồm có Lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan: Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Giám định và QLCLCTGT, Văn phòng Bộ, Ban QLDA Thăng Long, Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI). Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Bộ phương án xử lý, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để tiếp công dân, giải thích rõ cho công dân các vấn đề liên quan. - Vụ Kế hoạch Đầu tư làm đầu mối để tham mưu cho lãnh đạo Bộ trả lời đại biểu Quốc hội về nút giao Thanh Xuân. - Tổ công tác cung cấp tài liệu để Văn phòng Bộ làm việc với các cơ quan báo chí để đưa thông tin về nút giao Thanh Xuân được chính xác, khách quan, giúp nhân dân và bạn đọc hiểu được về mặt kỹ thuật, tính chất quan trọng của nút giao này. - Giao Thanh tra Bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các đơn khiếu nại của công dân về nút giao Thanh Xuân theo đúng quy định của pháp luật. 7. Về quản lý đầu tư xây dựng - Ban QLDA Thăng Long cần chú trọng công tác kiểm soát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn tại các dự án. Giao Vụ Tài chính kiểm tra việc sử dụng vốn tại các dự án, tránh để tình trạng sử dụng vốn sai mục đích. - Ban QLDA Thăng Long phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ làm việc với Nhà tài trợ vốn vay ODA để thỏa thuận việc điều chỉnh giá do biến động quá lớn mà công thức tính trượt giá không đáp ứng đủ. - Cục Giám định và QLCLCTGT hướng dẫn thủ tục điều chỉnh trượt giá cho các dự án theo các quy định mới để triển khai thực hiện. - Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Vụ Tài chính hướng dẫn mẫu báo cáo thống kê công tác giải ngân, đảm bảo thông tin khách quan, trung thực, thể hiện đầy đủ các số liệu yêu cầu. 8. Hàng tháng, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, các Thứ trưởng sẽ làm việc với các Ban QLDA, các chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ thực hiện; hàng quý Bộ trưởng sẽ có buổi làm việc với từng Ban QLDA. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện. Nơi nhận: - BT. Hồ Nghĩa Dũng (để b/c); - TTr Nguyễn Hồng Trường (-nt-); - Các đơn vị dự họp; - Lưu: VT, TH (B). TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Công