410/SXD-QHKT

Công văn 410/SXD-QHKT hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 410 /SXD-QHKT V/v hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh . Bình Định , ngày 25 tháng 5 năm 20 12 Kính gửi: - Ban Chỉ đạo CTMTQG XD NTM cấp huyện. - UBND các xã trên địa bàn tỉnh. - Các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1176/UBND-KTN của UBND tỉnh ngày 16 tháng 4 năm 2012 về việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 84/TB-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà tại cuộc họp Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra nắm tình hình, Sở Xây dựng nhận thấy quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị xã, thành phố còn lúng túng, chưa thống nhất, còn kéo dài thời gian lập và phê duyệt. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập quy hoạch chung ,xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 Sở Xây dựng hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Bước 1: Báo cáo thông qua đồ án lần thứ nhất Thành phần tham dự bao gồm Lãnh đạo Đảng ủy, UBND; Đại diện HĐND, MTTQ, các Hội đoàn thể… đại diện thôn (bí thư chi bộ, trưởng thôn), Chủ nhiệm hợp tác xã (nếu có). Trưởng Ban quản lý xây dựng NTM xã chủ trì cuộc họp. Chủ trì cuộc họp phân công thư ký ghi chép nội dung cuộc họp. Sau cuộc họp, chủ trì có thông báo kết luận cuộc họp bằng văn bản về những nội dung thống nhất và các nội dung yêu cầu chỉnh sửa bổ sung, yêu cầu tiến độ thời gian cụ thể để đơn vị tư vấn có cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ và báo cáo lần kế tiếp. Nội dung báo cáo đồ án lần này nên tập trung vào những vấn đề cơ bản có tính chất định hướng, phân vùng đối với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sản xuất. Địa điểm báo cáo tại UBND xã. Bước 2: Lấy ý kiến nhân dân Có 2 hình thức lấy ý kiến nhân dân, tùy theo điều kiện của từng xã, Ban quản lý xã quyết định chọn hình thức lấy ý kiến cho phù hợp. Ban quản lý xã lựa chọn một số nội dung chỉnh của đồ án để lấy ý kiến nhân dân. - Hình thức lấy ý kiến thông qua tổ chức cuộc họp. Ban quản lý xã chủ trì họp tại từng thôn hoặc ghép một số thôn để thông báo với đại diện nhân dân về một số nội dung quy hoạch chính có liên quan đến thôn để người dân thảo luận tham gia ý kiến. - Hình tức lấy ý kiến bằng hình thức thông qua phiếu. Phiếu lấy ý kiến cần thể hiện các cột ghi rõ đồng ý hay không đồng ý và cột ghi ý kiến khác. Ban quản lý phát triển thôn phát phiếu và tổng hợp ý kiến góp ý của đại diện nhân dân. Kết quả tổng hợp lấy ý kiến nhân dân làm cơ sở để tham khảo trong quá trình thông qua, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch. Bước 3: Báo cáo thông qua đồ án lần thứ 2 Thành phần tham dự ngoài thành phần như lần thứ nhất, Ban quản lý xã mời đại diện Ban chỉ đạo cấp huyện, Tổ thẩm định tham dự để góp ý về nội dung chuyên môn và chỉ đạo chủ yếu các nội dung chuyên môn có tính chất liên xã, liên vùng. Trưởng Ban quản lý xã chủ trì cuộc họp. Chủ trì cuộc họp phân công thư ký ghi chép và thông qua kết luận cuộc họp bằng văn bản về những nội dung thống nhất và các nội dung yêu cầu chỉnh sửa bổ sung, yêu cầu tiến độ thời gian cụ thể để đơn vị tư vấn báo cáo lần kế tiếp (nếu còn nhiều vấn đề chưa thống nhất). Địa điểm báo cáo tại UBND xã. Bước 4: Thẩm định đồ án quy hoạch Sau khi báo cáo lần thứ 2, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ đồ án gửi Ban quản lý xã để kiểm tra, trình Tổ thẩm định để thẩm định đồ án. Sau khi tiếp nhận hồ sơ (có giấy biên nhận), Tổ thẩm định tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch. Thời gian thẩm định không quá 15 ngày làm việc. Sau khi thẩm định, nếu có nội dung chưa thống nhất hoặc thống nhất, Tổ thẩm định phải có văn bản gửi chủ đầu tư để chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa hồ sơ đồ án. Nếu nội dung đồ án được Tổ thẩm định thống nhất, Tổ thẩm định đề nghị Ban quản lý xã trình HĐND xã để ra nghị quyết. Lưu ý, các nội dung thẩm định chủ yếu về thành phần hồ sơ, hình thức thể hiện hồ sơ, các nội dung quy hoạch có đúng theo kết luận tại các cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch lần thứ 2 hay không. - Trường hợp cần thiết, Tổ thẩm định báo cáo xin ý kiến UBND huyện và Ban Chỉ đạo các vấn đề vượt thẩm quyền để làm cơ sở lập văn bản thẩm định đồ án quy hoạch. Thời gian xin ý kiến không quá 10 ngày làm việc. Bước 5: Hội đồng nhân dân xã thông qua nghị quyết Sau khi hoàn chỉnh đồ án trên cơ sở tiếp thu kết quả bước 4, Ban quản lý xã trình HĐND xã, HĐND xã có thể tổ chức họp bất thường ra nghị quyết đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã NTM. Bước 6: UBND huyện phê duyệt đồ án Sau khi HĐND xã có nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng xã NTM, Ban quản lý xã lập Tờ trình và ký hồ sơ đồ án trình UBND huyện phê duyệt. UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ban quản lý xã trình. Bước 7: UBND xã công bố đồ án quy hoạch tại xã Thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HD-SXD-SNNPTNT-STNMT ngày 27/3/2012 và các quy định hiện hành. Để thực hiện được các bước như trên một cách có hiệu quả, trước khi lên lịch báo cáo thông qua đồ án, đại diện Ban QLXDNTM xã phải cử cán bộ kiểm tra sơ bộ đồ án của đơn vị tư vấn về thành phần hồ sơ, nội dung cơ bản của hồ sơ theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HD-SXD-SNNPTNT-STNMT ngày 27/3/2012 (đối với lần thức nhất). Đối với các lần báo cáo sau cần kiểm tra thêm về các nội dung theo thông báo kết luận cuộc họp lần trước, đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa nội dung hay chưa. Các đơn vị tư vấn phải nghiêm túc chuẩn bị nội dung và tài liệu để báo cáo thông qua đồ án quy hoạch và gửi cho Ban quản lý xã trước để kiểm tra trước khi báo cáo ít nhất 7 ngày làm việc. Để đảm bảo không kéo dài thời gian lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch NTM, Sở Xây dựng đề nghị Ban Chỉ đạo CTMTQG XDNTM các huyện, thị xã, thành phố, các Tổ thẩm định, Ban quản lý XDNTM xã và các đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định thống nhất thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn tại văn bản này . (Đính kèm Phụ lục Sơ đồ minh họa các bước thuộc quy trình) Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực BCĐ CTMTQG XD NTM tỉnh (thay báo cáo); - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - VP Điều phối CTMTQG XD NTM tỉnh; - Lãnh đạo sở; - Lưu: VT, P.QLQHKT. GIÁM ĐỐC Đào Quý Tiêu PHỤ LỤC SƠ ĐỒ MINH HỌA CÁC BƯỚC THUỘC QUY TRÌNH (Kèm theo Văn bản số 410/SXD-QHKT ngày 25/5/2012 của Sở Xây dựng)