301/SXD-KTVLXD

Hướng dẫn 301/SXD-KTVLXD năm 2013 điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo Công văn 126/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành UBND TỈNH TÂY NINH SỞ X Â Y DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 301/ SXD-KTVLXD Tây Ninh , ngày 10 tháng 04 năm 2013 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO CÔNG VĂN SỐ 126/BXD-KTXD NGÀY 22/01/2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG - C ă n cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 - C ă n cứ Luật sửa đ ổi , b ổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đ ầ u tư xây dựng cơ b ản ng ày 19/6/2009; - Căn cứ Nghị định số 8 3/2 0 09/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ v ề sửa đ ổi, bổ sung mộ t số đi ề u Ngh ị đ ị nh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về qu ả n lý dự á n đầu t ư xây dựng công trình; - C ă n cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 c ủa Chính phủ về quản lý chi phí đầu t ư x â y dựng công trình; - Căn cứ Thông tư 04/201 0/NĐ-CP ngày 26/5/2010 c ủ a Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi ph í đ ầu tư xây dựng công trình; - Theo Công v ă n s ố 900/BXD-KTXD ngày 01/ 6 /20 1 2 của Bộ Xây dựng hướng dẫ n đi ề u ch ỉ nh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.; - Theo Công v ă n số 2 6 02/UBND-KTN ngày 08/11/201 1 của Ủy ban nhân dân t ỉ nh Tây Ninh về chủ trương điều ch ỉ nh tổng mức đầu tư các d ự án chưa tí nh đủ chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá ; Thực hiện Công văn số 126/BXD-KTXD ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng , Sở Xây dựng hướng dẫn đi ề u c hỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây N inh như sau: 1. Đối với các dự án phê duyệt trước khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư (TMĐT) của dự án thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, 2 và 3 Công văn số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng. 2. Đối với các dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực thì việc điều chỉnh TMĐT xây dựng công trình thực hiện như sau: 2.1. K ể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực (ng à y 01/ 12/2009) đ ế n trước khi Sở Xây d ựng Tây N in h ban h ành Hướng dẫn số 544/SXD-KTVLXD ngày 29/6/2012 v ề điều ch ỉ nh TMĐT xây dựng công t r ì nh đối với các dự á n đ ầ u tư x â y dựng được phê duyệt theo Nghị định số 83/2009/NĐ-CP: Trong giai đoạn n à y, việc đ iề u chỉnh TMĐT xây dựng c ô ng trình được thực hiện theo quy định tại kho ả n 3, Điều 1 Nghị định s ố 83/2009/NĐ-CP; Hướng dẫn số 101 1 /HD-SXD ngày 09/11/2011 v ề đ iều chỉnh TMĐT xây dựng cô ng tr ì nh và Hướng dẫn số 257/HD-SXD ngày 10/4/2012 của Sở X â y dựng Tây Ninh về đi ề u chỉnh TMĐT xây d ự ng công trình đ ối với các dự án đ ầu tư xây d ự ng được phê duyệt theo Nghị định số 1 1 2/2 00 9/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý ch i phí đầu tư xây dựng c ôn g trình; 2.2. Thời đi ể m Hướng dẫn số 544/SXD-KTVLXD của Sở Xây d ự ng c ó hiệu lực (ngày 01/7/2012) đ ế n khi Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 126/BXD-KTXD n gày 22/01/2013 hướng dẫn điều chỉnh TMĐT các dự án đầ u t ư xây d ự ng công trì nh: Việc điều chỉnh TMĐT xây dựng c ô ng trình thực h iện theo Công văn s ố 900/BXD-KTXD ngày 0 1/6/2012 của Bộ Xây dựng và Hướng d ẫ n số 544/SXD-KTVLXD của Sở Xây dựng Tây Ninh. 2.3. K ể từ ngày 22/01/2013 tr ở đi, việc điều chỉnh TMĐT xâ y dựng công trình thực hiện theo C ô ng văn số 12 6 /BXD-KTXD của Bộ Xây dựng, tr o ng đó ngo à i việc tu â n thủ theo qu y định tại khoản 3 Điều 1 Nghị đị nh số 8 3/2009/NĐ-CP nếu d ự án bị v ượt TMĐT do bi ế n động giá xây dựng thì thực hiện các b ướ c theo trình tự sau: a) Xem xét cắt giảm những hạng mục công việc khôn g cần thiết (nhưng vẫn đ ả m bảo mục tiêu, quy mô của dự án) hoặc nghiên cứu thay th ế vật t ư , thiết bị nhập khẩu bằ n g vật t ư , thiết b ị s ản xu ấ t trong nước, những vật tư, thiết bị b ắt buộc phải nhập khẩu nghiên cứu xem xét thay đ ổ i nguồn g ố c, xuất xứ ( nhưng vẫn đá p ứng y ê u cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật c ủ a dự án) nh ằ m giảm chi phí đầu tư; b) Sau kh i thực hiện các giải pháp n à y mà vẫn vượt TMĐT nhưng c ầ n phải đi ề u chỉnh TMĐT củ a dự án thì chủ đ ầ u tư báo cáo Ủy ban nhân dân t ỉ nh x e m xét tổng hợp đề trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi đ iều ch ỉ nh. 2.4. Mặt kh ác, cũng k ể t ừ ng à y 22/01/2013 trở đ i, yêu cầu c hủ đ ầ u tư và các đơn vị tư v ấ n phải nghiêm túc đ ả m bảo tính đ ú ng, tính đủ yếu tố trượt giá theo độ dài thời gian th ự c hiện dự án đ ư ợc qu y định tại các v ăn bản qu y phạm pháp luật về quản l ý chi phí đầu tư xây dựng công trình . Trường hợp không thực hiện được vấn đề n ê u trên do yếu tố chủ quan chủ đ ầ u t ư và các đơn vị tư vấn c ó liên quan chẳng những kh ô ng được phép tính bổ sung chi phí dự phòng cho yếu tố tr ượt giá để điều chỉnh TMĐT mà còn bị x ử lý v i phạm theo quy địn h pháp luật hiện hành. Đề nghị c á c tổ ch ứ c , cá nhân tham gia hoạt đ ộng xây dựng trên địa b à n tỉnh Tây Ninh căn cứ h ướng dẫn nêu trên để tổ chức, thực h iện nếu c ó kh ó khăn , vướng mắc xin vui lòng phản ảnh về Sở Xây dựng đ ể được h ư ớng dẫn kịp thời. Trân trọng! Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo c á o); - Các s ở , ban, ngành ; - UBND các h uyệ n, thị; - Đăng tr ê n website S ở XD; - L ưu SXD, P. KTVLXD KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC T rươ ng V ă n Ngôn