652/QĐ-UBND

Quyết định 652/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 652 /QĐ-UBND L â m Đồng, ngày 25 tháng 0 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH L ỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐẠ ĐỜN - PHI TÔ - NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tiếp theo Qu y ết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 49/BC-KHĐT-XDTĐ ngày 22/3/2016 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà; cụ thể như sau: 1. Phần công việc đã thực hiện: Khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư: 1.541 triệu đồng. 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Bao gồm: Chi phí quản lý dự án, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, một phần chi phí tư vấn, một phần chi phí khác và một phần chi phí dự phòng: 11.019 triệu đồng. 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 06 gói thầu - Gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng công trình; - Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; - Gói thầu số 03: Thi công xây dựng nâng cấp đường Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà; - Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; - Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình; - Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình. b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu: Tên gói thầu Giá gói thầu (triệu đồng) Hình thức l ựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Gói số 01 1.985 Đấu thầu rộng rãi trong nước Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Quý II /2016 Trọn gói 02 tháng Gói s ố 02 50 Chỉ định thầu Quy trình rút gọn Quý II /2016 Trọn gói 01 tháng Gói số 03 108.106 Đấu thầu rộng rãi trong nước Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Quý III/2016 Trọn gói 48 tháng Gói s ố 04 1.445 Tự thực hiện Quý III/2016 Trọn gói Theo tiến độ thi công Gói số 05 307 Chỉ định thầu Quy trình rút gọn Quý IV/2019 Trọn gói 02 tháng Gói số 06 200 Chỉ định thầu Quy trình rút gọn Quý III/2016 Trọn gói Theo tiến độ thi công T ổ ng cộng 112.093 4. Nguồn vốn đầu tư: theo Quyết định số 157/QĐ- UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước đ ể triển khai thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KH, GT . KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S