1243/BCT-NL

Công văn số 1243/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành điện theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD do Bộ Công thương ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1243/BCT-NL V/v hướng dẫn điều chỉnh DT công trình XDCB chuyên ngành điện theo TT số 03/2008/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008 Kính gửi: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, - Các Sở Công nghiệp. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được lập dự toán trên cơ sở các bộ Đơn giá XDCB chuyên ngành điện đã được công bố, sử dụng vốn Nhà nước mà người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn điều chỉnh như sau: I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY LẮP: Các tập đơn giá do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã công bố được áp dụng điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này bao gồm: - Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21/01/2000. - Đơn giá XDCB chuyên ngành xây dựng đường dây tải điện ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004. - Đơn giá XDCB lắp đặt trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004. - Đơn giá XDCB công tác khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-NLDK ngày 11/6/2003. - Đơn giá XDCB công tác lắp đặt, sửa chữa đường dây điện và trạm biến áp đang mang điện tới cấp điện áp 35kV ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-NLDK ngày 11/6/2003. - Đơn giá XDCB chuyên ngành Thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006. - Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BCN ngày 15/5/2007. Đơn giá phần xây dựng trạm biến áp áp dụng theo đơn giá XDCB thống nhất của các địa phương do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Việc điều chỉnh các khoản mục chi phí trong dự toán xây lắp được thực hiện như sau: 1. Chi phí nhân công và chi phí máy thi công: Chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán công trình lập theo các bộ Đơn giá nêu trên được điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh nhân công (K ĐC NC) và hệ số điều chỉnh máy thi công (K ĐC MTC) trong Phụ lục kèm theo văn bản này. 2. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra): được tính theo quy định hiện hành. Nội dung các khoản mục chi phí trong giá trị dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng như các quy định hiện hành. II. ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ KHOẢN MỤC CHI PHÍ KHÁC: 1. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình Điện (kể cả phần áp dụng theo tập đơn giá khảo sát số 2362/QĐ-NLDK ngày 17/9/2003 của Bộ Công nghiệp ban hành), chi phí nhân công khảo sát được nhân với hệ số điều chỉnh theo hướng dẫn tại bảng số 2 phần Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD. 2. Điều chỉnh dự toán chi phí công tác quy hoạch phát triển điện lực: xác định trên cơ sở tập Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) được điều chỉnh nhân với hệ số theo bảng sau: Mức LTT 540000 đồng/tháng 580000 đồng/tháng 620000 đồng/tháng Hệ số điều chỉnh K ĐC QHĐL 1,345 1,400 1,455 3. Một số khoản mục chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ % trong giá trị dự toán công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế VAT…): được tính theo các quy định hiện hành. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Theo các quy định, hướng dẫn tại mục I và mục III – Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, NL. KT/ BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hữu Hào FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN