1749/QĐ-UBND

Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt - Đông Hà do tỉnh Quảng Trị ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1749 /QĐ-UBND Qu ả ng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 201 7 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CH Ỉ NH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM NỐI DÀ I VÀ CẦU CHUI ĐƯỜNG SẮT - ĐÔNG HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 v ề quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2016 và Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán công trình: Đường Nguy ễ n Bỉnh Khiêm n ố i dài và c ầ u chui đường sắt - Đông Hà; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ tr ì nh số 732/TTr- SGTVT ngày 10 tháng 4 năm 2017 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 160/BC-SKH-KTN ngày 24 tháng 5 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm n ố i dài và cầu chui đường sắt - Đông Hà với những nội dung chủ yếu sau đây: 1. Nội dung điều chỉnh: - Điều chỉnh một số nội dung thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế: - Điều chỉnh chi phí vật liệu, nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị; - Bổ sung chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư. 1.1. Điều chỉnh thiết kế. 1.1.1. Phần cầu chui đường sắt. - Điều chỉnh vật liệu đắp trong lòng m ố từ đắp bằng đất thành b ằ ng đắp cát hạt thô đầm K≥0,98 để tăng khả năng thoát nước; - Điều chỉnh tà vẹt lắp đặt ray hộ luân từ loại tà vẹt BTCT dự ứng lực thành tà vẹt thép được thiết kế và chế tạo theo định hình có lỗ chờ để lắp cả ray chính và ray hộ luân; - Điều chỉnh thiết k ế lan can, tay vịn của cầu chui để tăng tính thẩm mỹ của công trình. 1.1.2. Phần đường. - Xử lý nền đường đoạn Km 0 +115 ÷ Km 0 +225 và đất đắp nền đường đoạn Km0+270 ÷ Km 0 +345: Đào xử lý các h ố bùn, rác, đ ắ p cát hoàn trả; - Vệ sinh, đập bỏ 05 h ầ m vệ sinh và 01 h ầ m bioga của các nhà dân nằm trong n ề n đường, đ ắ p trả b ằ ng cát đ ầ m chặt K≥0,95; - Bổ sung gồ giảm t ố c, biển báo; - Không xây dựng c ố ng hộp KĐ 1 ,5x 1 ,5(m) tại Km 0 +134 và giếng thăm 3P; - Giảm chiều dài ống cống D60cm phía trái tuy ế n Km0+019,26 đến cống hộp khẩu độ 2x2(m) cũ Km 0 +87,19 từ 67,55m thành 5 1 ,4m; - Bổ sung ống cống dọc D60cm phía trái tuyến từ Km0+120,69 ÷ Km 0 +191,22; Bổ sung ống cống đấu nối hệ thống thoát nước dọc của đường Tr ầ n Phú; điều chỉnh các ố ng c ố ng dẫn từ h ố thu vào gi ế ng thăm và kích thước các h ố thu phù hợp với thiết k ế điều chỉnh; - Điều chỉnh nút giao đầu t u yến: Do vướng GPMB ( Hộ ông Mai Hồng Sơn) nên điều chỉnh để đưa cầu chui vào khai thác sử dụng như sau: Đoạn từ Km 0 ÷ Km+57 tuyến không đi thẳng ra nút giao ngã 5 với đường Nguyễn Huệ, Thái Phiên mà nắn chỉnh để kết nối với đường đã có trong khu vực cụ thể: Phía phải tuyến rẽ trái giao với đường Thái Phiên, cách nút giao Nguyễn Huệ, Thái Phiên khoảng 60m; Phía trái tuyến đấu n ố i vào đường nội bộ đã thi công của khu đô thị Bắc Nguyễn Huệ. 1.2. Điều ch ỉ nh chi phí xây dựng. Điều chỉnh đơn giá nhân công từ mức lương t ố i thi ể u được áp dụng trong đơn giá trúng thầu là 1.800.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ lên mức lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1048/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị. 1.3. Điều chỉnh chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB. Theo các Quyết định phê duyệt kinh phí GPMB bồi thường, hỗ trợ GPMB của UBND thành phố Đông Hà; đối với một số vị trí chưa có quyết định phê duyệt tính toán đơn giá theo các Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 11 t háng 5 năm 2016 và Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị. 2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 20.664.931.000 đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm ba m ư ơi m ố t nghìn đ ồ ng), trong đó : Đơn vị tính: Đ ồ ng TT Khoản mục kinh phí Tổng mức ĐT được duyệt Tổng mức ĐT điều chỉnh Chênh lệch (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) 1 Chi phí xây dựng 8.160.515.000 7.989.504.000 -171.011.000 2 Chi phí quản lý dự án 164.339.000 164.339.000 0 3 Chi phí TVĐTXD 567.670.000 590.034.000 22.364.000 4 Chi phí khác 185.664.000 161.968.000 -23.696.000 5 Chi phí GPMB 3.959.717.000 11 . 259.086.000 7.299.369.000 6 Chi phí dự phòng 1.958.095.000 500.000.000 -1.458.095.000 Tổng cộng 14.996.000.000 20.664.931.000 5.668.931.000 3. Nguồn vốn đầu tư. Tổng số: 20.664.931.000 đồng , trong đó: - Vốn qu ỹ bảo trì đường bộ: 8.905.845.000 đồng; - Vốn ngân sách tỉnh: 11.759.086.000 đồng ( Phần chi phí do tăng tổng mức đầu tư: Cân đố i trong trong Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 thuộc lĩnh vực giao thông từ các dự án sử dụng phần ngân sách tỉnh do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư). 4. Thời gian thực hiện: Năm 2017 ÷ 2019. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - PCT Nguyễn Quân Chính; - L ư u: VT, CN T . TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chính