과천 문원중학교, 문원초등학교, 과천고등학교 천장 석면제거공사에서 심각한 석면오염이 의심됩니다. 신속한 검사와 처리를 청원합니다.
분야: 안전/환경
청원 기간: 2017-09-14 ~ 2017-09-21

경기도 교육청에서 2017년 1월 겨울방학중 진행한 과천 문원중학교, 문원초등학교, 과천고등학교 천장 석면텍스교체공사에서 석면이 노출되었을 우려가 크니 신속한 석면오염 검사를 해주십시오. 인근에 위치한 관문초등학교는 2017년 여름방학 기간 중 진행한 동일 공사에서 고농도 석면에 오염되어 현재 학교폐쇄된 상태입니다. 관문초의 경우 공사 후 공기질 검사에서 석면농도가 정상으로 나왔으나 석면가루, 자재가 실내외에서 발견되어 시료 채취를 통한 샘플링 검사를 진행하였고 석면에 고농도로 오염된 것이 확인되어 학교가 폐쇄된 것입니다. 기술력과 경험이 부족한 철거업체가 석면텍스를 쥐어뜯은 후, 무리하게 잡아 놓은 일정에 따라 급하게 작업을 하다 벌어진 일입니다. 그런데 과천 문원중학교, 문원초등학교, 과천고등학교의 경우는 폐쇄된 관문초 보다 문제가 더 심각합니다. 문원중은 석면제거 총량이 관문초에 비해 2배, 특히 하루 제거 작업량이 2배로 단기간에 마구잡이식으로 석면제거작업이 진행된 것을 확인할 수 있습니다. 문원초는 석면 제거 공사 총량이 관문초에 비해 2배, 하루 작업량이 거의 1.6- 1.9배로 공사 작업량이 많고 단기간에 급하게 석면제거작업이 진행된 것을 확인할 수 있습니다. 과천고 역시 석면제거 총량이 관문초에 비해 2배, 하루 제거 작업량이 1.5배로 무리하게 석면제거작업이 진행된 것을 확인할 수 있습니다. 관문초의 석면오염 사태는 무리한 공사일정이 가장 큰 원인입니다. 문원중, 문원초, 과천고의 경우 폐쇄된 관문초 보다 더 급하게 공사가 진행되었습니다. 이렇게 무리한 일정은 석면덩어리를 제거한다고 석면을 흩뿌려서 심각하게 교실을 오염시킬 수 밖에 없으며, 하루라도 빨리 오염실태를 조사해야 한다는 것이 대다수 학부모, 전문가의 의견입니다. 관문초 사례에서 석면제거 공사후 공기질 검사로는 석면 오염을 확인할 수 없으며 반드시 시료 채취를 해서 전자현미경으로 검사하는 샘플링 검사를 해야만 오염 여부를 알 수 있다는 것이 확인되었습니다. 교실의 천장 안쪽, 에어컨 윗부분과 내부, 교실 집기의 위, 밑, 뒤 등 실내 구석구석에서 먼지, 가루, 자재 폐기물 시료를 직접 채취해서 검사하는 것이 1급 발암물질인 석면 오염을 확인할 수 있는 최선의 방법이라 생각합니다. 학교, 경기도교육청에서는 ‘규정 상 공기질 검사를 했으나 정상이다 ’ '법적근거가 없어서 우린 할 수 있는 것이 없다' 며 제대로 된 검사를 진행하지 않고 손을 놓고 있습니다. 늦었지만 이제라도 철저히 검사해서 자라나는 아이들의 교육환경 안전을 지킬 수 있는 길이라고 생각합니다. 국가의 미래인 어린이, 청소년의 안전을 지켜야 합니다. 어른들을 믿고 기다리던 학생들, 세월호 참사가 아직도 기억에 생생한데 무책임한 어른들의 법규타령에 아이들을 위험에 방치할 순 없습니다. 학교, 교육청 아무도 해결해주지 않는 상황에서 우리 아이들을 지키고자 하는 마음에 대통령님께 부탁드립니다. 전문인력과 추가 예산을 학교 현장에 즉각 투입하여 명확하게 상황을 밝혀주시고 처리해주시기를 간곡히 청원합니다. 첨부 – 각 학교별 석면 공사 총량 및 일정 ▶▶문원중 석면제거 총량 : 약 4000㎡ 2017년 1/14일; 451㎡+659㎡=1110㎡ (1,2층) 1/15일; 931㎡ (3층) 1/16일; 931㎡ (4층) 1/17일; 1059㎡+26㎡=약 1100㎡ (5층,옥탑) 1/18- 1/19일; 철거작업없이, 야적후 반출 철거작업기간 총 4일 ===>하루 약 1000㎡ 석면제거 작업 ▶▶문원초 석면제거 총량 : 총 약 4000㎡ 공사 약 2500㎡ 1월 ; 14-15일 철거, 16일 야적, 17일 철거, 18-19일 야적(철거공사 총 3일) 약 1900㎡ 2월 ; 11-12일 철거, 13-14일 야적 (철거공사 총 2일) ===> 1월공사, 3일간 하루 약 800㎡작업 2월공사, 2일간 하루 약 950㎡작업 ▶▶과천고 석면제거 총량 약 3800㎡예정 1차공사) 2017년 1/3-7일까지 해체완료 ===>5일간 약 3800㎡작업, 하루 약 760㎡작업 2차공사) 7월29일 보양하고 당일 철거함. 당일 작업량 202㎡ ▶▶관문초 석면제거 총량 : 약 2000㎡ 공사 보양 2017년 7/31-8/1, 철거 8/1-8/4 철거작업기간 총 4일 ===>하루 500㎡ 석면제거 작업 ★석면 비산되어 학교 폐쇄조치된 상태★