Oberlandesgericht Köln (Nordrhein-Westfalen, )
Urteil vom 1994-12-20, Aktenzeichen 20 U 90/94
ECLI: ECLI:DE:OLGK:1994:1220.20U90.94.00

Tenor:

Tatbestand:
Am 20.12.1991 beauftragte der Kläger die Beklagten mit der Planung und Betreuung eines Bauvorhabens in B.-K., W. Straße 21. Mit der von ihm erhobenen Zahlungs- und Feststellungsklage nimmt er die Be-klagten auf Schadensersatz wegen der Verletzung von Vertragspflichten in Anspruch. Mit der Widerklage machen die Beklagten die Zahlung von Architektenho-norar geltend.
Wegen des erstinstanzlichen Sach- und Streitstandes einschließlich der dort gestellten Anträge sowie der Begründung zur Abweisung von Klage und Wider-klage wird auf das im Tenor näher bezeichnete Urteil des Landgerichts Bezug genommen.
Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt. Zur Begründung seines Rechtsmittels macht der Kläger geltend, das Scheitern der vertraglich vereinbarten Fertigstellung des Bau-vorhabens zum 31.12.1992 und die ihm dadurch ent-standenen Schäden seien allein durch die Vertrags-verletzungen der Beklagten verursacht worden.
Er behauptet, mit den Beklagten sei ausdrücklich erörtert worden, daß die fristgerechte Fertigstel-lung des Bauvorhabens aus steuerlichen Gründen erforderlich war. Die Planung der Beklagten sei al-lein schon deshalb nicht genehmigungsfähig gewesen, weil der Grenzabstand nicht beachtet worden sei. In diesem Zusammenhang habe auch das Bezirksamt L. im Juni 1992 erklärt, daß ein Dispenz nicht in Be-tracht komme.
Konkrete Vorstellungen über die tatsächlichen Maße des Grundstücks habe er selbst nicht gehabt. Er habe in diesem Zusammenhang, wie zwischen den Parteien unstreitig ist, den Beklagten vor Abschluß des Architektenvertrages das Gutachten des DDR-Bau-meisters S. übermittelt. Hierauf hätten sich die Beklagten jedoch nicht verlassen können und wollen und ihr B.er Partnerbüro zu einer örtlichen Be-standsaufnahme veranlaßt. In dieser Bestandsaufnah-me sei die Breite des Grundstücks zudem unzutref-fend mit 25 m angegeben worden.
Auch bei richtiger Annahme der Grundstücksbreite wäre es ihm möglich gewesen, der Zeugin Dr. N. eine Wohnung ihrer Vorstellung in dem zu errichtenden Haus zur Verfügung zu stellen. Eine bestimmte Wohnungsgröße, die auf dem Grundstück nicht zu rea-lisieren gewesen wäre, sei mit ihr nicht vereinbart worden. Diese sei bei sachgerechter Planung jeden-falls bereit gewesen, den geplanten Tausch zu voll-ziehen.
Unrichtig sei auch, daß die Beklagten bereit gewe-sen seien, das Vorhaben umzuplanen. Konkrete Alter-nativvorschläge seien ihm nicht gemacht worden. Die Beklagten hätten ihm lediglich die Vermittlung ei-nes anderen Investors vorgeschlagen. Im Falle einer Neuplanung sei im übrigen auch eine fristgerechte Fertigstellung des Bauwerks nicht mehr sicherzu-stellen gewesen, da bereits die erforderlichen sta-tischen Berechnungen nicht mehr rechtzeitig hätten erbracht werden können.
Er sei auch am 24.10.1991 nicht aufgefordert wor-den, das Grundstück vermessen zu lassen. Erstmals am 27.03.1992 habe er eine dahingehende Aufforde-rung erhalten und sodann das ihm übersandte Auf-tragsformular unterschrieben und zurückgesandt.
Neben fehlgeschlagenen Aufwendungen für die Planung sei ihm auch ein erheblicher steuerlicher Schaden entstanden, weil er im Jahre 1990 außergewöhnlich hohe Einkünfte gehabt habe und er die darauf ent-fallende Steuerschuld im Wege des Verlustvortrags um 399.675,00 DM hätte mindern können, wenn das Bauwerk noch im Jahre 1992 bezugsfertig gewesen wäre.
Seinen Schaden beziffert der Kläger im einzelnen wie folgt:
gezahltes Architektenhonorar 48.433,98 DM, Statikerhonorar 87.853,31 DM, Planungsleistungen 49.811,98 DM, Rückerstattung der Einkommenssteuer
für 1990 399.675,00 DM, steuerlicher Verlustausgleich
für 1992 18.000,00 DM, insgesamt 603.774,27 DM.
Weil die ihm entstehenden steuerlichen Schäden noch nicht abschließend zu ermitteln seien, habe er auch ein schutzwürdiges Interesse an dem von ihm ver-folgten Feststellungsantrag.
Der Kläger beantragt,
das angefochtene Urteil teilweise abzu-ändern und
a)
die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn 602.908,98 DM nebst 12,5 % Zinsen seit dem 21.04.1993 zu zahlen,
b)
festzustellen, daß die Beklagten als Ge-samtschuldner verpflichtet sind, ihm je-den weiteren Schaden zu ersetzen, welcher ihm entstanden ist und entsteht aus der Planung der Beklagten bezüglich des Grund-stücks W. Straße 21 in B. sowie
die Berufung der Beklagten zurückzu-weisen.
Die Beklagten beantragen,
die Berufung des Klägers zurückzuweisen und
den Kläger im Wege der Widerklage zu verurteilen, an sie 140.864,56 DM nebst 12 % Zinsen seit dem 29.09.1993 zu zahlen.
Zur Begründung ihrer Berufung wiederholen und vertiefen die Beklagten ihr erstinstanzliches Vorbringen.
Sie behaupten, zum Zeitpunkt der Kündigung des Architektenvertrages durch den Kläger sei eine fristgerechte Fertigstellung des Gebäudes ent-sprechend der steuerrechtlichen Gegebenheiten noch möglich gewesen. Ein genehmigungsfähiger Plan sei mit der zuständigen Baubehörde am 14.06.1992 ausgehandelt worden. Für die falsche Annahme der Grundstücksbreite sei der Kläger verantwortlich, da er bereits am 24. Oktober durch das von ihnen eingeschaltete Büro aufgefordert worden sei, das Grundstück vermessen zu lassen, um eine endgültige Planung vornehmen zu können. Der Vermessungsauftrag sei dem Kläger am 19.11.1991 unmittelbar durch den zu beauftragenden Landvermesser übersandt worden.
Bereits nach der ersten Planung habe der Kläger der Zeugin Dr. N. keine Wohnung zur Verfügung stellen können, die diese zu einer Übereignung des Grund-stücks habe veranlassen können.
Zur Widerklage machen sie geltend, daß die Kündigung des Architektenvertrages durch den Kläger ungerechtfertigt gewesen sei und ihnen deshalb weiterhin das in der Schlußrechnung vom 11.01.1993 mit 189.298,54 DM ermittelte Honorar, vermindert um den bereits gezahlten Betrag in Höhe von 48.433,98 DM, mithin noch in Höhe von 140.864,56 DM zustehe.
Wegen des weitergehenden Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und den beigefügten Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Rechtsmittel der Parteien sind zulässig. In der Sache selbst hat die Berufung des Klägers - vorbehaltlich weiterer Ermittlungen zur Höhe - teilweise Erfolg.
Die Berufung der Beklagten ist sachlich nicht begründet.
1. Zur Berufung des Klägers
Die Beklagten sind dem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet.
Sie haben ihre Vertragspflichten schuldhaft und derart schwerwiegend verletzt, daß dem Kläger das Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar war. Die Kündigung des Klägers ist deshalb aus dem Gesichts-punkt der positiven Vertragsverletzung gerecht-fertigt (vgl. BGH NJW 69, 973). Darüber hinaus kann er von den Beklagten den Ersatz seines Nicht-erfüllungsschadens verlangen (§ 325 BGB). Dazu zählt jedenfalls das vom Kläger als vertragliche Gegenleistung an die Beklagten gezahlte Architek-tenhonorar. Dieser Anspruch ist der Höhe nach unstreitig, so daß über ihn im zuerkannten Umfang vorab durch Teilurteil entschieden werden kann (§ 301 ZPO).
Den Beklagten fallen erhebliche Verstöße gegen die von ihnen im Rahmen des Architektenvertrages übernommenen Vertragspflichten zur Last.
Sie haben bei der zuständigen Baugenehmigungs-behörde eine Baugenehmigungsplanung vorgelegt, die wegen der Nichtbeachtung der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen seitlichen Grenzabstände zu einer Versagung der bauaufsichtlichen Genehmigung führte.
Die Beachtung der für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauwerks maßgeblichen bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen gehört zum Kernbereich der von den Beklagten als Architekten übernommenen Vertrags-pflichten. Im Rahmen der Herstellung eines genehmi-gungsfähigen Bauplans ist es die Aufgabe des Archi-tekten, eigenverantwortlich zu prüfen, welche bau-rechtlichen Vorschriften zu beachten sind. Erfor-derlichenfalls muß er sich die notwendigen Informa-tionen verschaffen und sich auch über die jeweilige Verwaltungspraxis informieren (OLG München BauR 92, 534; OLG Düsseldorf VersR 66, 784 f.). Diesen Vertragspflichten genügt die Beschaffung einer Textausgabe, von der die Beklagten annahmen, sie beschreibe die zum damaligen Zeitpunkt gültige Bau-ordnung B.s, nicht. Verläßt sich ein Architekt al-lein auf die Richtigkeit einer von ihm beschafften Textausgabe, so fällt das Vertrauen auf deren ak-tuelle Gültigkeit im Verhältnis zu seinem Vertrags-partner in seinen Risikobereich. Angesichts der ständig möglichen Änderungen des Bauordnungsrechts, hier namentlich in B., die von den in Köln ansässi-gen Architekten nicht ohne weiteres verfolgt werden konnten, hätte es bei so wichtigen Fragen, wie die baurechtlich vorgeschriebene Abstandsfläche sie für eine Baugenehmigungsplanung darstellt, zu den Sorg-faltspflichten der Beklagten gehört, sich insoweit bei den zuständigen Behörden in B. zu vergewissern. Diese Nichtbeachtung der seitlichen Abstandsflächen hat auch gerade zur Versagung der bauaufsichtlichen Genehmigung geführt, wie dem Schreiben des Bezirks-amts L. von B. vom 28.06.1993 zu entnehmen ist.
Ein weiterer, für die Versagung der bauauf-sichtlichen Genehmigung ursächlicher Fehler der Baugenehmigungsplanung der Beklagten beruht darauf, daß sie von einer unzutreffenden Breite des Grund-stücks, nämlich 25 m ausgegangen sind, obwohl das Grundstück lediglich 23 m breit ist. Auch dies beruht entgegen der Auffassung der Beklagten auf einer Verletzung ihrer vertraglichen Pflichten. Die Beklagten hatten ihre Leistungen nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 - 4 HOAI, dessen Geltung im Vertrag aus-drücklich hervorgehoben ist (§ 2), zu erbringen. In diesem Zusammenhang mußten sie sich auch Kenntnis über die tatsächlichen Ausmaße des Baugrundstücks verschaffen. Nach § 2 a des Vertrages schuldeten die Beklagten die Grundlagenermittlung nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 HOAI. Sie waren mithin verpflichtet, eine den Wünschen des Klägers entsprechende Vorplanung zu entwickeln. Da der Kläger auf das Baugrundstück festgelegt war, gehörte es zu den Aufgaben der Beklagten, in dieser Phase zu über-prüfen, ob sich die Wünsche des Klägers bzw. die von ihnen vorgeschlagenen Planvorstellungen auf dem Grundstück bauplanungs- und bauordnungsrechtlich realisieren ließen (Hesse-Korbion, Honorarordnung für Architekten, 3. Aufl., § 15 Randziffer 32). Dabei ist der Architekt zur Klärung der konkreten Aufgabenstellung neben der bauordnungsrechtlichen Prüfung auch zur Besichtigung des Grundstücks verpflichtet (Jochen, HOAI-Gesamtkommentar, 3. Aufl., § 15 Randziffer 7). Nach § 2 b des Vertrages schuldeten die Beklagten auch die Vorplanung gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 2 HOAI. In dieser Phase, der Vorplanung, ist eine erste zeichnerische Umsetzung der bisherigen Ergebnisse vorzunehmen. Dabei ist auch die Lage des Bauwerks zum Grundstück zeichne-risch darzustellen. In dieser Phase oblag es den Beklagten auch, bereits erste Vorverhandlungen mit den zuständigen Genehmigungsbehörden zu führen, um ein Bild über die Genehmigungsfähigkeit zu gewinnen (Löffelmann/Fleischmann, Architektenvertragsrecht, 2. Aufl., Randziffern 108, 118; OLG Düsseldorf, BauR 86, 469, 471). Die Beklagten konnten aber weder Zeichnungen für das konkrete Bauwerk er-stellen, noch in konkrete Vorverhandlungen mit den Genehmigungsbehörden treten, ohne dabei Fest-stellungen zur Breite des Grundstücks zu treffen. Spätestens in dieser Phase mußten die Beklagten also Klarheit über die Größe des Grundstücks gewinnen, um ihren dem Kläger gegenüber bestehende Vertragspflichten, einer konkreten, auf das Grund-stück bezogenen Planung nachkommen zu können. Auch in der dritten Phase, in der vor allem die Entwicklung genehmigungsfähiger Planungsunterlagen vorzunehmen war, konnten die Beklagten ihre Pflicht nur erfüllen, wenn sie die tatsächliche Grund-stücksbreite und die aktuellen baurechtlichen Vor-schriften kannten (Hesse-Korbion, a.a.O., Rz 92). Ohne diese Voraussetzungen waren die Beklagten auch in der schließlich von ihnen noch ausgeführten Genehmigungsphase zur Fertigstellung und Vorlage einer genehmigungsfähigen Planung nicht in der Lage.
Insgesamt waren die Beklagten danach in den von ihnen durchgeführten ersten vier Leistungsphasen verpflichtet, sich über die tatsächliche Breite des Grundstücks Kenntnis zu verschaffen, weil ihnen ohne deren Kenntnis eine ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Vertragspflichten nicht möglich war.
Zu diesen eigenständigen Verpflichtungen der Beklagten, die übernommene Bauausführung in tech-nischer und bauplanungsrechtlicher Hinsicht mit der gebotenen Sorgfalt vorzunehmen, gehörte es gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 HOAI auch, daß die von ihnen nicht unmittelbar selbst zu erbringenden, Sonder- fachleuten vorbehaltenen Leistungen erbracht wurden und der Kläger gegebenenfalls dahingehende Aufträge erteilte (BGH VersR 61, 459). In diesem Zusammen-hang hatten die Beklagten auch dafür Sorge zu tragen, erforderlichenfalls einen Vermessungs-ingenieur hinzuzuziehen und dessen etwaigen Ergebnisse zu überprüfen (BGH VersR 1961, 459 f; Bindhardt/Jagenburg, die Haftung des Architekten, 8. Aufl., § 6 Rz. 18 f).
Diese Vertragspflicht ist auch durch den zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag nicht aus-geschlossen worden, nur weil die Vermessung des Grundstücks nicht zu den in § 5 des Vertrages aus-drücklich Sonderfachleuten zugewiesenen Leistungen gehörte. Dieser Aufzählung kommt nur beispielhafte Bedeutung zu. Es bestand im übrigen Einigkeit zwischen den Parteien darüber, daß das vorliegende Gutachten des ostdeutschen Baumeisters, bei dem es sich ohnehin nur um ein Wertgutachten handelte, in dem lediglich die Fläche des Grundstücks, ohne nach Länge und Breite zu differenzieren, angegeben war, nicht ausreichte. Die Beklagten hätten mithin zur Schaffung ausreichender Planungsgrundlagen sich diese entweder selbst verschaffen müssen oder aber auf die Einholung eines derartigen Vermessungs-gutachtens durch den Kläger in geeigneter Weise hinwirken müssen. Tatsächlich haben die Beklagten auch selbst mittels ihrer B.er Partner, der Zeugen S. und K., bereits im Oktober 1991 Recherchen zu den Abmessungen des Grundstücks angestellt. Im üb-rigen beschränkten sich die örtlichen Ermittlungen, wie der Beklagte zu 1) in der zweitinstanzlichen mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, auf ein von ihm mit der Zeugin Dr. N. geführtes Gespräch, bei dem er sich von dieser den Verlauf der Grundstücks-grenzen anhand von vorhandenen Bäumen, Sträuchern und Zäunen erläutern ließ. Im übrigen beschafften sich die Beklagten eine Abzeichnung aus dem Liegen-schaftsbuch. Als Ergebnis dieser Recherchen teilten sie sodann dem Kläger mit Fax vom 25.10.1991 mit: "Als Anlage die erste Grundstückserfassung. Da paßt eine Menge drauf, mehr als ich dachte".
Soweit die Beklagten hierzu vortragen, die Grund-stücksbreite sei vom Kläger mit 25 m vorgegeben worden, haben sie nicht dargelegt, auf welche Weise die Vorgabe erfolgt sein soll. Das Wertgutachten des ostdeutschen Baumeisters enthält eine derartige Angabe nicht. Im übrigen bestand insoweit auch Einigkeit darüber, daß dies keine geeignete Planungsunterlage zur Abmessung des Grundstücks war.
Soweit die Beklagten, was zu beurteilen ihre Sache war, über die Schaffung formeller Bauantragsvoraus-setzungen hinaus eine Vermessung des Grundstücks durch einen Sonderfachmann als Grundlage für eine materiell ordnungsgemäße Genehmigungsplanung für erforderlich hielten, hätte es ebenfalls zu ihren Pflichten gehört, den Kläger hierauf hinzuweisen und mit Blick auf die von ihnen mit sechs Monaten angenommene Fertigungsdauer den Kläger zur Er-teilung eines derartigen Auftrags auffordern und erforderlichenfalls daran, verbunden mit dem Hinweis, erinnern müssen, daß andernfalls schon eine ordnungsgemäße Baugenehmigungsplanung nicht erbracht werden könne. Tatsächlich haben die Beklagten aber die Genehmigungsplanung durch-geführt, ohne zunächst das Ergebnis der von ihnen für erforderlich gehaltenen Vermessung abzuwarten. Auch dies stellt eine Pflichtverletzung dar.
Die Beklagten haben in diesem Zusammenhang auch keine konkreten Tatsachen vorgetragen und unter Be-weis gestellt, die die Annahme rechtfertigten, der Kläger habe seine Mitwirkungspflicht verletzt.
In tatsächlicher Hinsicht unklar ist in diesem Zusammenhang bereits, ob der Kläger bei der Be-auftragung eines Vermessungsingenieurs selbst in-itiativ werden sollte oder, ob er sich darauf beschränken konnte, ihm übersandte Auftragsunterla-gen unterzeichnet zurückzusenden. Hierzu behaupten die Beklagten einerseits, der Kläger sei bereits anläßlich eines Vorgesprächs am 24.10.1991 von den Zeugen K. und S. aufgefordert worden, als Voraussetzung für eine endgültige Planung das Grundstück vermessen zu lassen. Andererseits wurden dem Kläger, der Behauptung der Beklagten zufolge, die zusammengestellten Auftragsunterlagen erst mit einem Schreiben vom 19.11.1991 zugeleitet. Selbst wenn der Kläger, was er bestreitet, am 24.10.1991 einen Hinweis auf das Erfordernis einer Vermessung erhalten haben sollte, brauchte er schon angesichts der Regelung zu § 5 des Architektenvertrages und insbesondere ohne konkrete Hinweise dazu nicht da-von ausgehen, daß die Erstellung einer ordnungsge-mäßen und zügigen Baugenehmigungsplanung gefährdet sei, wenn er zunächst die Übersendung entsprechen-der Auftragsunterlagen durch die Beklagten abwarte-te. Tatsächlich sind, wie die Beklagten behaupten und unter Beweis stellen, die Vermessungsunterlagen am 19.11.1991 fertiggestellt worden und dem Kläger unter gleichem Datum ein entsprechendes Auftrags-schreiben zugeleitet worden. Demgegenüber behauptet dieser, die Unterlagen für die Erteilung des Ver-messungsauftrags erstmals mit Telefax der Zeugen S. und K. am 27.03.1992 erhalten zu haben, dem un-streitig das Formular für einen Vermessungsauftrag mit dem Datum "19.11.1991/18.03.9.." beigefügt war. Einen Beweis dafür, daß den Kläger bereits das Schreiben vom 19.11.1991 erreichte, haben die Be-klagten nicht angetreten. Dies gilt auch im Zusam-menhang mit dem geänderten Vorbringen der Beklagten in der zweitinstanzlichen mündlichen Verhandlung, das Auftragsformular sei dem Kläger nicht durch die Zeugen S. und K., sondern unmittelbar durch den später beauftragten Vermessungsingenieur, den Zeu-gen St., am 19.11.1991 übersandt worden.
Danach braucht in diesem Zusammenhang der Frage nicht nachgegangen zu werden, aus welchen Gründen sich dem Anschreiben vom 27.03.1992, mit dem nach der Darstellung der Beklagten das Formular zur Erteilung des Vermessungsauftrags ein weiteres Mal übersandt wurde, von etwaigen Versäumnissen und Verzögerungen des Klägers in diesem Zusammenhang nichts zu entnehmen ist und weshalb die Beklagten angesichts der Bedeutung der Vermessung für die Genehmigungsplanung die Auftragserteilung nicht anmahnten, sondern mehr als vier Monate zuwarteten.
Aufgrund der danach feststehenden erheblichen Pflichtverletzungen der Beklagten war dem Kläger ein weiteres Festhalten am Architektenvertrag nicht mehr zumutbar. Er war berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen (BGH NJW 69, 975).
Schon wegen der zur Versagung der bauaufsichtlichen Genehmigung führenden Fehler war das Vertrauensver-hältnis des Klägers in einem Maße erschüttert, daß ihm eine Zusammenarbeit mit den Beklagten nicht mehr zuzumuten war. Dies gilt insbesondere deshalb, weil durch die Versagung der Genehmigung das nach § 4 des Vertrages vertraglich vereinbarte Ziel, die bezugsfertige Errichtung des Bauvorhabens bis zum 31.12.1992 in einem so überragenden Maße gefährdet war, daß bei normalem Verlauf der Dinge die frist-gerechte Erfüllung ausgeschlossen erscheinen mußte.
Nach dem dem Kläger übersandten Bauablaufschema war die Bauzeit für die 14. bis 51. Woche vorgesehen. Dabei nahm allein die Rohbauphase sechs Monate in Anspruch. Weitere zwei Monate waren darüber hinaus für die Ausbauphase erforderlich, die im Verlaufe der Rohbauphase einsetzen sollte. Andererseits lagen aber Ende Juni 1992 die baurechtlichen Voraussetzungen für einen Baubeginn noch nicht vor. Zu diesem Zeitpunkt waren im Vorgriff darauf auch die Erdarbeiten noch nicht begonnen worden.
Dem können die Beklagten auch nicht entgegenhalten, es habe die Möglichkeit einer genehmigungsfähigen Alternativplanung bestanden, die zu einer frist-gerechten Verwirklichung des Bauvorhabens geführt hätte. Die Durchführung des Bauvorhabens in der rechtlich zulässigen Form sei nur daran geschei-tert, daß der Kläger zu einer Zusammenarbeit mit den Beklagten nicht mehr bereit gewesen sei und den Vertrag gekündigt habe.
Hierbei übersehen die Beklagten zunächst, daß der Kläger nicht unmittelbar auf die Versagung der bauaufsichtlichen Genehmigung den Vertrag gekündigt und eine Umplanung abgelehnt hat. Tatsächlich hat er die Beklagten mit Schreiben vom 22.06.1992 zunächst noch aufgefordert, unter Vorbehalt sei-ner Einwilligung konkrete Einzelheiten für eine alternative Planung vorzulegen. Was die Beklagten hieraufhin veranlaßt haben, ist, worauf bereits in der mündlichen Verhandlung hingewiesen wurde, ihrem Vorbringen nicht konkret zu entnehmen.
Sie haben in diesem Zusammenhang vorgetragen, dem Kläger mit Schreiben vom 17.06.1992 einen auf den bekanntgewordenen Tatsachen beruhenden genehmigungsfähigen Vorschlag gemacht zu haben. Eine dahingehende Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht sei am 14.06.1992 erfolgt. Um welche konkreten Umplanungen es sich hierbei gehandelt hat und ob es dem Kläger zumutbar war, diese zu akzeptieren, ist nicht vorgetragen worden. Ins-besondere läßt sich dem Vorbringen der Beklagten auch nicht entnehmen, auf welche Weise die nach dem Bauablaufplan eingetretenen Verzögerungen hätten ausgeglichen werden können. Es ist auch nicht dargelegt worden, welche Einzelheiten beim zuständigen Bezirksamt zur Genehmigungsfähigkeit besprochen worden sein sollen. Schon deshalb ist nicht ersichtlich, ob dieses Gespräch lediglich die von der Bauaufsicht zunächst auch beanstandete optische Einfügung des geplanten Baukörpers in die Umgebung, sondern auch die Einhaltung der seitlichen Abstandsflächen betraf. Unerklärt haben die Beklagten auch gelassen, aus welchen Gründen nach ihrer Darstellung der zuständigen Behörde jedenfalls gesprächsweise Konsenz über eine geneh-migungsfähige Alternative erzielt worden sein soll, gleichwohl aber wenige Tage später die bauaufsicht-liche Genehmigung versagt wurde.
Mangels substantiierten Vorbringens der Beklagten ist in diesem Zusammenhang auch den Beweisantrit-ten, mit denen sie ihr pauschales Vorbringen zur fristgerechten Durchführung einer Alternativplanung unter Beweis gestellt haben, nicht nachzugehen. Soweit sie in diesem Zusammenhang vortragen, im Falle einer Alternativplanung hätte das Bauvor-haben soweit fertiggestellt werden können, daß die steuerrechtlichen Ziele des Klägers hätten erreicht werden können, bedarf es keiner Untersuchung dazu, welche Anforderungen nach Artikel 6 § 3 des Geset-zes über Sonderabschreibungen und Abzugsbeträge im Fördergebiet (BGBl. 1991 I, 1331 ff) an den Grad der Fertigstellung eines Gebäudes zu stellen sind und ob die dort nach dem Wortlaut des Gesetzes geforderte Anschaffung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung der Bezugsfertigkeit eines Gebäudes entspricht. Jedenfalls haben die Parteien letzteres vertraglich vereinbart. Träfe ihre Behauptung im übrigen zu, hätte mit Blick auf ihre voran-gegangenen Fehlleistungen aller Anlaß bestanden, dem Kläger schon damals, als sich das Scheitern des Projekts abzeichnete, mittels konkreter Alter-nativen aufzuzeigen, mit Hilfe welcher geänderten Planung bis zu welchem Zeitpunkt welcher Grad der Fertigstellung hätte erreicht werden können. Auch dies haben die Beklagten versäumt.
Es entspricht gefestigter Rechtsprechung, daß dann, wenn ein Vertragspartner bei der Abwicklung des Vertrages durch schuldhaftes Verhalten eine solche Unsicherheit in das Vertragsverhältnis bringt, daß dem vertragstreuen Teil die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann, sein Vertragspartner den Vertrag auch dann kündigen kann, wenn die Vertragsverletzung weder auf einer endgültigen Erfüllungsverweigerung, noch auf einer schuldhaften Verzögerung der Leistung beruht. Auch jede andere das Vertragsverhältnis beeinträchtigen-de schwerwiegende Unzuverlässigkeit berechtigt zur Kündigung des Vertrages und zur Geltendmachung des Schadensersatzes wegen Nichterfüllung nach den Grundsätzen der §§ 325, 326 BGB (BGH: NJW 1969, 976; BGH NJW-RR 1988, 420, jeweils m.w.N.).
Dem geht § 635 BGB als Haftungsgrundlage hier nicht vor, weil der Kläger bis zur Kündigung des Vertrages die erbrachten Leistungen der Beklagten nicht abgenommen hat (BGH NJW 1969, 838; OLG Hamm, NJW-RR 1989, 601 ff). Als Abnahme ist insbesondere auch der Umstand nicht zu werten, daß der Kläger die dem Bauantrag beigefügten Pläne als Antrag-steller unterzeichnet hat.
Die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs wegen Nichterfüllung nach den Grundsätzen der §§ 325, 326 BGB liegen auch hier vor. Die Vertragsver-letzungen der Beklagten haben nicht nur Zweifel an deren Leistungsfähigkeit begründet. Infolge ihrer Vertragsverletzungen und der dadurch veranlaßten Versagung der bauaufsichtlichen Genehmigung ist das angestrebte Vertragsziel, für dessen Verwirklichung die Beklagten vertraglich einzustehen haben, in höchstem, dem endgültigen Scheitern nahekommenden Maße gefährdet worden. Ob es bei Fortsetzung des Vertrages noch auf irgendeinem, von den Beklagten allerdings nicht konkret aufgezeigten Wege hätte gelingen können, das Bauprojekt in einer den ver-traglichen Anforderungen, insbesondere mit Blick auf § 4 des Vertrages, entsprechenden Weise fertig-zustellen, kann offen bleiben. Jedenfalls war es dem Kläger, nachdem eine Baugenehmigung jedenfalls zunächst nicht erreicht werden konnte und ihm konkrete, erfolgversprechende Alternativen von den Beklagten nicht angeboten wurden, berechtigt, den Vertrag zu kündigen. Die Fortsetzung des Vertrages wäre für ihn mit unübersehbaren wirtschaftlichen Risiken verbunden gewesen. Zum einen drohte der steuerrechtliche Verlustrücktrag, der nach seiner Konzeption zur Finanzierung des Projekts beitragen sollte, zu scheitern. Zum anderen war er mangels genehmigter Planung nicht in der Lage, der Zeugin Dr. N. eine konkrete, planungsrechtlich genehmigte, realisierbare Wohnung vorzustellen, um diese zur Übertragung des Grundstücks zu veranlassen. Dem können die Beklagten auch nicht entgegenhalten, der Vertragszweck sei auch ohne ihre Vertragsverlet-zungen schon deshalb gefährdet gewesen, weil die Zeugin Dr. N. ohnehin nicht zur Übertragung des Grundstücks bereit gewesen wäre. Maßgeblich ist allein, was im Einzelfall das mit der Durchführung des Vertrages erstrebte Ziel des Klägers war. Das den Beklagten bekannte Ziel des Klägers war es, im Rahmen einer Beplanung und Bebauung des Grund-stücks, die Chance zu erhalten, mit Hilfe einer Kompensationsleistung für die Zeugin Dr. N., das Grundstück zu Eigentum zu erhalten, um das Objekt sodann steuerlich und wirtschaftlich nutzen zu können. Erste Voraussetzung hierfür war es, daß die Beklagten zunächst eine genehmigungsfähige Planung vorlegten, um so dem Kläger die Möglichkeit zu geben, konkrete Verhandlungen mit der Zeugin Dr. N. aufnehmen zu können. Dabei mußte die Planung auch so frühzeitig vorliegen, daß sie auch bis zum Jah-resende noch realisierbar war. Daß das Risiko eines Scheiterns der Verhandlungen mit der Zeugin beim Kläger lag, ändert nichts daran, daß die Beklagten zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung verpflichtet waren und dafür einzustehen haben, daß die Chance des Klägers, das mit dem Vertrag erstrebte Ziel zu erreichen, zerschlagen worden ist.
Etwas anderes mag für die vom Kläger geltend gemachten steuerrechtlichen Verlustrückträge und etwaigen Abschreibungen anzunehmen sein, die er nur als Bauherr und Eigentümer des Grundstücks hätte nutzen können. Dies bedarf ebenso, wie die im übrigen streitigen, über die vertragliche Gegen-leistung hinaus geltend gemachten Aufwendungen, einer weitergehenden Aufklärung.
Im Rahmen des dem Kläger danach zustehenden Schadensersatzes wegen Nichterfüllung, haben die Beklagten ihm als Mindestschaden jedenfalls die ihnen als vertragliche Gegenleistung (§ 631 Abs. 1 BGB) gezahlten Honorarabschläge zu ersetzen (BGH NJW 1982, 1280; Soergel-Widemann, BGB, 12. Aufl. § 325 Rz. 236), weil die von den Beklagten bis zur Kündigung erbrachten Leistungen für den Kläger wertlos geblieben sind. Der dem Kläger in Höhe des gezahlten Architektenhonorars an sich zustehen-de Ersatzanspruch von 48.433,98 DM war im Rahmen dieses Teilurteils um 865,29 DM zu kürzen. Dies ist die Differenz der vom Kläger geltend gemachten, im Tatbestand aufgeschlüsselten Summe der Schadens-positionen (603.774,27 DM) und dem von ihm gestell-ten Antrag in Höhe von 602.908,98 DM. In welchem Umfang der Kläger dabei welche Schadensposition bis zur Höhe des Differenzbetrages kürzt, ist zur Zeit ungeklärt. Zur Vermeidung einer über den Antrag des Klägers hinausgehenden Verurteilung der Beklagten war daher die den Ersatz des gezahlten Architekten-honorars betreffende Schadensposition zur Zeit nur teilweise, gekürzt um den Differenzbetrag, zuzusprechen.
Der Zinsanspruch beruht auf §§ 291, 288 BGB. Wegen des weitergehenden, auf den ausgeurteilten Betrag entfallenden Zinsanspruchs war die Klage mangels Nachweises eines höheren Zinsschadens abzuweisen.
Der auf die Ersatzpflicht der Beklagten wegen künftiger Steuerschäden gerichtete Feststellungs-antrag bedarf ebenso wie die in diesem Zusammenhang geltend gemachte Schadensposition der weiteren Aufklärung.
2. Zur Berufung der Beklagten
Der mit der Widerklage verfolgte Resthonorar-anspruch steht den Beklagten nicht zu, weil der Kläger den Architektenvertrag, wie dargelegt, aus von ihnen zu vertretenden Gründen gekündigt hat. Dies folgt im übrigen auch unmittelbar aus der zu § 8 des Architektenvertrages getroffenen Regelung.
Auch insoweit kann durch Teilurteil entschieden werden.
Für die von den Beklagten in dem ihnen nicht nach-gelassenen Schriftsatz vom 09.11.1994 beantragte Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung besteht kein verfahrensrechtlicher Anlaß.

Rechtsmittelbelehrung:

Zitierte Normen: §§ 325, 326 BGB
§§ 291, 288
BGB
§ 325 BGB
§ 301 ZPO
§ 635 BGB
§ 15 Abs. 2 Nr. 1 HOAI
§ 15 Abs. 2 Nr. 2 HOAI
§ 631 Abs. 1 BGB

Zitierte Entscheidungen: NJW 69, 973
VersR 66, 784
VersR 61, 459
VersR 1961, 459
NJW 69, 975
NJW 1969, 976
NJW-RR
1988, 420
NJW 1969, 838
NJW-RR 1989, 601
NJW 1982, 1280