Şantiye yerleşim planı kararları üzerinden bir değerlendirme:  Kayseri örneği
An evaluation on the site layout plan decisions: Kayseri example
Yazar: Parlak Biçer, Zübeyde Özlem; Karaaslan, Nur Selcen
Dergi: Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 12 No. 2, 2021
Anahtar kelimeler: Atık yönetimi,Şantiye,Şantiye yerleşim planı ; Waste management,Construction site,Construction site layout

Şantiye, inşa edilecek yapının projesine ve şartnamelere uygun olacak şekilde üretilmesi için gerekli malzeme, makine, işgücü ve geçici yapıları içermektedir. Yapım işlerinin ekonomik ve hızlı olması hedeflendiği için şantiye yerleşim planlarının, inşa sürecinden önce yapılacak işler öngörülerek planlanması gerekmektedir. Bu bakımdan yapılacak işin büyüklüğü, işlevi ve imalat süresi; araç-gereçlerin, malzemelerin ve geçici yapıların yerlerinin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Şantiyede işler sırayla olduğu gibi birbirinin içine geçen işlemler şeklinde de gerçekleşmektedir. Dolayısıyla her durumda sürekli olarak malzeme, makine ve iş gücü giriş çıkışı olmaktadır. Ayrıca artan ya da deforme olmuş malzemelerin işin yapıldığı alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Atık ya da artan malzemelerin şantiyeden uygun şekilde uzaklaştırılması; çevre kirliliğini önleyerek, çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada bir şantiyedeki işlerin verimli şekilde gerçekleşmesinde şantiye yerleşim planındaki düzenlemelerin, atık ve artık toplama alanlarının önemi üzerinde durulmuştur. Amaca yönelik olarak Kayseri’ de farklı işlev ve büyüklükte yapı grupları içeren 19 şantiye belirlenmiştir. Öncelikle şantiyelerin yerinde inceleme ve gözlemin yapıldığı dönemdeki durumları ortaya konulmuştur. Şantiye yerleşiminde saptanan yanlış ve doğru uygulamaların değerlendirilmesinin ardından öneri şantiye yerleşim planları geliştirilmiştir. Çalışma ile incelenen farklı şantiyelerde tespit edilen yanlış uygulamaların, geliştirilen öneriler ile nasıl iyileştirilebileceği üzerinde durulmuş ve uygulamacılara şantiye yerleşim planı tasarımında örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir.

The construction site includes the necessary materials, machinery, labor and temporary structures to produce the building to be built in accordance with the project and specifications. Since the construction works are aimed to be economical and fast, the construction site layout plans should be planned by foreseeing the works to be done before the construction process. In this respect, the size, function and production time of the work to be done; is important in determining the location of tools, materials and temporary structures. At the construction site, the activities are carried out sequentially as well as in the form of interlocking processes. In addition, excess or deformed materials should be removed from the work area. In this study, the importance of the regulations in the construction site layout and the waste and waste collection areas in the efficient realization of the works at a construction site are emphasized. For this purpose, 19 construction sites with different functions and sizes of building groups were determined in Kayseri. First of all, the conditions of the construction sites at the time of on-site inspection and observation were revealed. After the evaluation of the wrong and correct practices determined in the construction site layout, the proposed site layout plans were developed. With the suggestions developed, it was emphasized how the wrong applications detected in the different construction sites examined in the study could be improved, and it was aimed to set an example for the practitioners in the construction site layout design.