Kocaeli Körfez Geçiş Köprüsü Kuzey Ankraj Derin Kaya Temeli Geçici Susuzlaştırma Problemleri ve Çözüm Yöntemleri
Kocaeli Körfez Geçiş Köprüsü Kuzey Ankraj Derin Kaya Temeli Geçici Susuzlaştırma Problemleri ve Çözüm Yöntemleri
Yazar: İnce, Mehmet; Taşan, Hasan
Dergi: Duzce University Journal of Science and Technology, Vol. 12 No. 2, 2023
Anahtar kelimeler: Engineering ; Mühendislik ; Ankraj,Debi,Karstik Boşluk,Enjeksiyon,Susuzlaştırma,Jet Grout

İnceleme sahası Osmangazi Köprüsü Dilovası tarafındaki kuzey ankraj temel kazı çukuru alanıdır. Kuzey ankraj bloğu ana kayaç olarak dolomitik kireçtaşı üzerine oturmaktadır. Proje tasarım aşamasında ankraj kazısı nihai kotunda (-19,00 m) karşılaşılacak yeraltısuyu miktarı 400 m3/ gün (Yaklaşık 17 m3/saat) olarak hesaplanmıştır. Kuzey Ankraj kazı çukuru susuzlaştırma çalışması jet grout yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Proje inşaat aşamasında planlı jet grout çalışmalarının tamamlanmasına paralel kuzey ankraj da kazı çalışmalarına başlanmış fakat kazının ilk metrelerinde kazı alanına giren yeraltısuyu debisi 183 m3/saat olarak kaydedilmiştir. Kazı kotu – 7,00 m. seviyelerine ulaştığında su debisi yaklaşık 2100 m3/saat’e ulaşmıştır. Karşılaşılan problemin kuzey ankraj inşaat programını dolayısı ile proje genel iş programını en az etkilemesi için saha da art arda etkin ve hızlı sonuç alınabilecek alternatif susuzlaştırma metotlarının denemeleri yapılmıştır. Çimento enjeksiyonu ve tespit edilen karstik boşluklara beton atılması metotlarıyla temel inşaatına izin verebilir düzeyde susuzlaştırma sağlanmıştır. Susuzlaştırma probleminin çözümüne yönelik alternatif metot denemeleri ve ilave susuzlaştırma çalışmaları bütçeye ciddi ilave maliyet getirmiştir. Bu vaka çalışması ile spesifik olarak benzer jeolojik ortamlardaki temel kazılarında karşılaşılabilecek susuzlaştırma problemleri, alternatif ve daha etkin sonuç alınabilecek susuzlaştırma metotları ortaya konmuştur.

İnceleme sahası Osmangazi Köprüsü Dilovası tarafındaki kuzey ankraj temel kazı çukuru alanıdır. Kuzey ankraj bloğu ana kayaç olarak dolomitik kireçtaşı üzerine oturmaktadır. Proje tasarım aşamasında ankraj kazısı nihai kotunda (-19,00 m) karşılaşılacak yeraltısuyu miktarı 400 m3/ gün (Yaklaşık 17 m3/saat) olarak hesaplanmıştır. Kuzey Ankraj kazı çukuru susuzlaştırma çalışması jet grout yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Proje inşaat aşamasında planlı jet grout çalışmalarının tamamlanmasına paralel kuzey ankraj da kazı çalışmalarına başlanmış fakat kazının ilk metrelerinde kazı alanına giren yeraltısuyu debisi 183 m3/saat olarak kaydedilmiştir. Kazı kotu – 7,00 m. seviyelerine ulaştığında su debisi yaklaşık 2100 m3/saat’e ulaşmıştır. Karşılaşılan problemin kuzey ankraj inşaat programını dolayısı ile proje genel iş programını en az etkilemesi için saha da art arda etkin ve hızlı sonuç alınabilecek alternatif susuzlaştırma metotlarının denemeleri yapılmıştır. Çimento enjeksiyonu ve tespit edilen karstik boşluklara beton atılması metotlarıyla temel inşaatına izin verebilir düzeyde susuzlaştırma sağlanmıştır. Susuzlaştırma probleminin çözümüne yönelik alternatif metot denemeleri ve ilave susuzlaştırma çalışmaları bütçeye ciddi ilave maliyet getirmiştir. Bu vaka çalışması ile spesifik olarak benzer jeolojik ortamlardaki temel kazılarında karşılaşılabilecek susuzlaştırma problemleri, alternatif ve daha etkin sonuç alınabilecek susuzlaştırma metotları ortaya konmuştur.