İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (İSİG) SİSTEMİNİN İNŞAAT UYGULAMA İŞ PROGRAMINA ENTEGRASYONU
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (İSİG) SİSTEMİNİN İNŞAAT UYGULAMA İŞ PROGRAMINA ENTEGRASYONU
Yazar: Sevım, MERVE; Gürcanlı, Gürkan Emre
Dergi: Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 11 No. 2, 2018
Anahtar kelimeler: Engineering ; Mühendislik ; İş Güvenliği,süresel planlama,entegre yönetim,proje yönetimi,işçi sağlığı ve iş güvenliği,iş programı

Ölümlü ve ağır yaralanmaların sık yaşandığıinşaat sektöründe, iş kazaların önüne geçilmesi yönünde atılacak her adım hem cankayıplarının önlenmesi açısından hem de işgücü ve maddi kayıpların ülkeekonomisine etkisi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Yalnızcaülkemizde değil, birçok ülkede iş kazaları ve iş güvenliği sorunlarının birtürlü kontrol altına alınamamakta ve bu durum bu konunun ele alınmasızorunluluğunu daha da ön plana çıkarmaktadır.Sektörde yer alan uygulamalarabakıldığında, sahada en düşük kademede çalışan teknik personelden, yöneticipozisyonunda çalışan kişilere kadar genel olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğikonusunda bilgi eksikliği görülmektedir. Şantiyelerde İSG kontrol ve denetimmekanizmasının saha ekibinden ayrı olarak yönetilmesi,  İSG kontrol ve denetim ekibinin sahaimalatlarından ve iş programından habersiz olması İSG faaliyetlerinin de sahadaplansız olarak yürütülmesine ve dolayısıyla da problemlere ve iş kazalarınasebep olmaktadır. İSG ekibi ve teknik ekip arasındaki koordinasyon eksikliğientegre bir sisteme ihtiyacı doğurmaktadır. Bu problemin çözümüne ilişkingerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, işçi sağlığı ve iş güvenliği  (İSİG) yönetim sistemi ile süresel planlamasistemi arasındaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi amacı ile inşaat yapımişleri iş programına entegre edilmiş bir işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG)bilgi belge sistemi yaratmaktır. ISO 45001 VE ISG iç tüzüğüne ilave olarak odakgrup çalışması yapılarak bir İSİG bilgi belge yönetim sistemi oluşturulmuştur Uygulamaprojesine ilişkin iş programı Primavera programı P6 versiyonunda CPM tekniğikullanılarak hazırlanmış ve ISIG yönetim sistemi içerisinde oluşturulanaktiviteler, belgeler ve prosedürler; odak gruptaki iş güvenliği uzmanlarıdesteği ile uygulama inşaat iş programa entegre edilmiştir. Bu çalışma ile sahaekipleri ile ISG kontrol denetim ekipleri arasındaki koordinasyon eksikliğiprobleminin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Ölümlü ve ağır yaralanmaların sık yaşandığıinşaat sektöründe, iş kazaların önüne geçilmesi yönünde atılacak her adım hem cankayıplarının önlenmesi açısından hem de işgücü ve maddi kayıpların ülkeekonomisine etkisi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Yalnızcaülkemizde değil, birçok ülkede iş kazaları ve iş güvenliği sorunlarının birtürlü kontrol altına alınamamakta ve bu durum bu konunun ele alınmasızorunluluğunu daha da ön plana çıkarmaktadır.Sektörde yer alan uygulamalarabakıldığında, sahada en düşük kademede çalışan teknik personelden, yöneticipozisyonunda çalışan kişilere kadar genel olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğikonusunda bilgi eksikliği görülmektedir. Şantiyelerde İSG kontrol ve denetimmekanizmasının saha ekibinden ayrı olarak yönetilmesi,  İSG kontrol ve denetim ekibinin sahaimalatlarından ve iş programından habersiz olması İSG faaliyetlerinin de sahadaplansız olarak yürütülmesine ve dolayısıyla da problemlere ve iş kazalarınasebep olmaktadır. İSG ekibi ve teknik ekip arasındaki koordinasyon eksikliğientegre bir sisteme ihtiyacı doğurmaktadır. Bu problemin çözümüne ilişkingerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, işçi sağlığı ve iş güvenliği  (İSİG) yönetim sistemi ile süresel planlamasistemi arasındaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi amacı ile inşaat yapımişleri iş programına entegre edilmiş bir işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG)bilgi belge sistemi yaratmaktır. ISO 45001 VE ISG iç tüzüğüne ilave olarak odakgrup çalışması yapılarak bir İSİG bilgi belge yönetim sistemi oluşturulmuştur Uygulamaprojesine ilişkin iş programı Primavera programı P6 versiyonunda CPM tekniğikullanılarak hazırlanmış ve ISIG yönetim sistemi içerisinde oluşturulanaktiviteler, belgeler ve prosedürler; odak gruptaki iş güvenliği uzmanlarıdesteği ile uygulama inşaat iş programa entegre edilmiştir. Bu çalışma ile sahaekipleri ile ISG kontrol denetim ekipleri arasındaki koordinasyon eksikliğiprobleminin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.