Prefabrik beton üretimi özelinde toplam proje yönetim modeli geliştirilmesi
Development of total project management model for prefabricated concrete production
Yazar: SADIK ALPER YILDIZEL
Danışman: DOÇ. DR. ALİ UĞUR ÖZTÜRK
Celal Bayar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2017
Konu: İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

Özet:
Günümüzde sürekli zorlaşan iş ortamı koşulları altında etkili ve verimli proje
yönetimi, gerek ülkemizde, gerekse küreselleşen dünyada çok önemli bir yere
gelmiştir ve sürekli gelişmektedir. Ülkelerin bu yarışta gelişmiş olan ülkeleri
yakalayabilmesi için yerel koşulları göz ardı etmeksizin, çağdaş yönetim modelleri
geliştirip, katma değeri yüksek ürünler elde etmesi elzemdir. Bu modellerden bir
tanesi olması planlanan ve uygulaması yapılan sistemde; araştırma ve geliştirme,
üretim geliştirme, inovasyon ve atık yönetimi çalışmaları ilk kez prefabrik beton
üretimi özelinde bir araya getirilerek Toplam Proje Yönetimi (TPY) kavramı
çatısında birleştirilmiştir. Klasik proje yönetimi araçları, değişen piyasa koşulları
ve müşteri talepleri gibi sebeplere bağlı olarak kendilerini çok hızlı şekilde
güncelleyememektedir. TPY'nin çekirdeğini ise yenilik kavramı oluşturmaktadır
ve sürekli değişen şartlara uyumlu ve kolaylıkla güncellenebilecek bir yapıya
sahiptir.
Geliştirilen TPY sistemi ile Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarından olan Üretim
ve Süreç Teknolojileri ve Malzeme Teknolojileri hedeflerinin gerçekleştirilmesine
katkı sağlanması düşünülmektedir. Ek olarak bu sistemin kullanılmasıyla, üretim
aşamasında tüketilen doğal kaynaklarda ve bunların kullanılması sonucu ortaya
çıkacak olan atık miktarlarında ciddi düşüşler elde edilecektir. Böylece çevre
problemlerinin neden olduğu sosyal ve ekonomik kayıplar minimize edilerek, daha
sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler elde edilecektir. Çalışma kapsamında, inşaat
mühendisliği alanında faaliyet gösteren prefabrik beton üretim tesisleri model
olarak kullanılmıştır. Bu model yardımıyla renkli beton maliyet optimizasyon
çalışmaları da gerçekleştirilerek önemli tasarruflar sağlanmıştır.

Abstract:
efficient and effective project management has become in a key position not only
in our country, as well as in the world and it is constantly evolving. Countries should
consider improving modern management models and achieving high added value
products in order to catch up with developed countries in this race without ignoring
the local conditions. One of these modern models were planned and implemented:
Research and development, production development, innovation and waste
management activities were combined for the first time in the field of prefabricated
concrete production and integrated into the concept of Total Project Management
(TPM). Classical project management tools can not update themselves very
quickly, depending on the reasons such as changing market conditions and
customer demands. The core of TPY is the concept of innovation and it has a
structure that is compatible with the ever changing conditions and it can be easily
updated.
With the developed of TPM system, it is considered to contribute to the realization
of the targets of Production and Process Technologies and Material Technologies
which are Turkey's strategic technology fields. In addition, the use of this system
will result in significant reductions in material consumption from the natural
resoruces and the amount of relevant wastes. Thus, social and economic losses
caused by environmental problems will be minimized, resulting in more sustainable
and environmentally friendly products. Within the scope of the study, prefabricated
concrete production facilities operating in the field of civil engineering were used
as models. With this model, color concrete cost optimization studies have been
realized and significant savings have been achieved.