Bir tekstil atık su arıtma tesisinin kapasite artış alternatiflerinin araştırılması
Investigating alternatives for capacity increasing of textile waste water treatment plant
Yazar: ESRA AKARYILDIZ
Danışman: PROF.DR. HULUSİ BARLAS
İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2004
Konu: Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

Özet:
ÖZETBR TEKST L ATIKSU ARITMA TES S N N KAPAS TE ARTIALTERNAT FLER N N ARA TIRILMASIBu çal mada Avc lar da bulunan bir tekstil boyama i letmesinin, 2005 y l ndagerçekle tirilmesi planlanan yeni yat r mlar ile hedeflenen boyahane kapasitesininart na ili kin olarak at ksu ar tma tesisi revizyonu için gerekli olan proje alternatifleriolu turulmu ve bu alternatifler de erlendirilerek en uygun proje belirlenmi tir.Söz konusu tekstil i letmesinin yer darl nedeniyle mevcut ar tma tesisini geni letmeyada yeni bir ar tma tesisi yapma olana yoktur. Ancak mevcut ar tma tesisininrevizyon söz konusu olmu tur.Kapasite artt r m nedeniyle ortaya ç kacak at ksu ar tma tesisi revizyonu s ras ndagerekli olan proje alternatiflerinin olu turulmas için, i letmenin bugünkü ve gelecektekidurumu ile ilgili proses profilinin, kirlenme profilinin, mevcut ar tma tesisi giri veç k taki kirletici parametre de erleri belirlenmi tir. Bu bilgiler nda i letmeninkapasite art yla ortaya ç kacak %100 at ksu art n , ek yere ihtiyaç duyulmadan,gerekli de arj limitlerine kadar ar tacak dört alternatif proje olu turulmu , her biralternatif projeye ait proses aç klamalar , ak m emalar , yerle im planlar , dizaynesaslar ve ünite boyutlar ve mekanik ekipmanlar seçilmi tir.Söz konusu i letme için, en uygun alternatifi belirleyebilmek amac yla ilk yat r mmaliyetleri, günlük i letme giderleri, birim at ksu ar tma maliyetleri belirlenerekkar la t r lmalar yap lm t r.

Abstract:
SUMMARYINVESTIGATING ALTERNATIVES FOR CAPACITY INCREASING OF ATEXTILE WASTEWATER TREATMENT PLANTIn th s study, the project alternatives needed for revision of wastewater treatment plantrelated to increasing the capacity of a painthouse with the new investments planned tobe done in 2005 of a textile enterprise in Avc lar, are created and the most adequateproject is determined.The considered textile enterprise does not have opportunity to widen or bu,ld a newplant as the area is insufficient. Only revision of the present plant is possible.The entrance and exit polluter parameter values of the enterprise s today&futurerelated process profile , pollution profile, present treatment plant are determined inorder to create needed project alternatives during the revision of the wastewatertreatment plant, that will apper with the cause of capacity increasing. With theseinformations 4 alternative projects are created to treat the %100 wastewater increase-with the capacity increase of the enterprise-to the discharge limits without needing extraspace. Process explanations schemes, placement plans, design basis, unit dimensions andmechanical equipments are chosen for each alternative project.Teh comparisons aiming to find out adequate alternative for the plant underconsideration, were made after determining the firs investment costs, dailyadminstration expenses and unit/wastewater treatment costs.