Proje döngüsü yönetiminin aşamalarının değerlendirmeye etkisi
The effect of project cycle management processes to the evaluation
Yazar: SÜMEYYE TOPAL
Danışman: PROF. DR. OYA ERDİL
Gebze Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: İşletme = Business Administration
Dizin: Döngüler = Circles ; Hibe projesi = Grant project ; Proje değerlendirme = Project evaluation ; Proje yönetimi = Project management ; Projeler = Projects ; Yönetim = Management ; İş çevrimleri = Business cycles

Özet:
Dünyadaki gelişmelerin yeni ihtiyaçlar doğurduğu günümüzde bu ihtiyaçları
karşılamaya yönelik farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kısıtlı kaynaklar ile farklı
ihtiyaç alanlarına yönelik etkin sonuçların elde edileceği projelerin yapılması da
izlenen yollardan birisidir. Kaynakların en verimli şekilde ihtiyaç alanlarına
aktarılması ve bu aktarımın etkili sonuçlar alacak şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
Bu gereklilik Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımını ortaya çıkarmıştır.
Proje Döngüsü Yönetimi ile belirlenen sürelerde, belirlenen maddi ve insan
gücü kaynakları kullanılarak, ihtiyaç alanlarına göre ulaşılmak istenen amaçlara
yönelik faaliyet planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu planların uygulanması ve
değerlendirilmesi için mevcut bir döngü kullanılmaktadır. Kullanılan döngüde yer
alan aşamaların her biri en son aşama olan değerlendirme aşamasını etkilemekte ve
proje başarısı ölçümlenmektedir.
Bu tez çalışmasında Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımında yer alan proje
fikrinin belirlenmesi, planlama ve analiz, ön değerlendirme, proje finansmanı, proje
uygulama aşamalarının değerlendirme aşamasına etkisi incelenmiştir. Böylece, bir
proje hazırlarken asıl odaklanılacak aşamaların neler olduğunun ve hangi aşamaların
proje sonuçlarını daha fazla etkilediğinin ortaya konulması hedeflenmiştir.
Veri toplama aracı olarak literatürden yararlanarak hazırlanan anket formu
Türkiye'de proje yapan kurumlarda, derneklerde, gençlik gruplarında aktif olan
projecilere uygulanmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre proje finansmanı, izleme ve değerlendirmeye
etkiye sahiptir. Analiz ve planlamanın ikinci sırada geldiği döngüde ön
değerlendirme ve proje fikrini belirleme aşamaları daha az etki düzeyindedir.
Anahtar kelimeler: Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Yönetimi, İzleme ve
Değerlendirme.

Abstract:
As the developments in the world create new needs, different methods have
emerged to meet these needs. For this purpose, new methods are used for projects
aiming effective results for different needs with limited resources. Resources should
be transferred to the needs in the most efficient way and this transfer should be
managed in an effective way. This requirement reveals the Project Cycle
Management approach.
Activity Plans are prepared for the objectives to be achieved according to the
needs, using the material and manpower resources determined within the Project
Cycle Management. An existing cycle is used for the implementation and evaluation
of these plans. Each of the phases in the cycle affects the evaluation phase, in this
way, project success is measured.
In this thesis, determination of the project idea in the Project Cycle
Management, planning and analysis, pre-evaluation, project financing, the effect of
the stages of project implementation on the evaluation stage were examined. Thus,
it is aimed to determine what the main focus will be when preparing a project and
which stages affect the project results more.
This application tool which was prepared as a data collection tool was applied
to project organizations in Turkey, associations and persons who are active in youth
groups.
According to the results, project finance has impact on monitoring and
evaluation. In the second, analysis and planning affect and the pre-evaluation and
determination of the project idea are less effective on monitoring and evaluation.
Key Words: Project Cycle Management, Project Management, Monitoring and
Evaluation