Çoklu inşaat projeleri için kaynak tahsis modelleri
Resources allocation models for multi-construction projects
Yazar: OSMAN MERT AVDAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN AYTEKİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin: Kaynak tahsisi = Resources allocation ; Kaynak yönetimi = Resource management ; Projeler = Projects ; İnşaat projeleri = Construction projects

Özet:
Dünyada maliyet ve süre kavramlarının öneminin bu denli arttığı günümüzde
kaynakların uygun ve dengeli yönetilmesi ekonomik hayatın en büyük hedefi haline
gelmiştir. Bu sebeple proje sürecinin, sürenin, maliyetlerin net bir şekilde incelenip yorum
yapılabilmesine olanak sağlayan "Proje Yönetimi" konusu tüm Dünyada son yüzyılda
büyük önem kazanmıştır. Proje yönetim araçlarına alışma sürecinde olan inşaat sektöründe
ise kısıtlı kaynaklar ile ihtiyaçların karşılanmasının muhtemelen en fazla uygulanmaya
ihtiyaç duyulduğu alan inşaat projeleridir. Bu bakımdan proje yönetimi ile birlikte mevcut
kaynakların uygun bir şekilde tahsisi ve yönetilmesi inşaat sektörü açısından önem
kazanmıştır. Üstelik bu projelerin çok sayıda olması ve ortak kaynakları kullanması
durumunda iş planımızda bazı dengelemeler yapma, kaynakları yönetme ve çeşitli tahsis
modelleri ile kaynaklarımızı projelere maliyet ve süre açısından en uygun şekilde
yönlendirme konusunda bazı çalışmalar yapılması zorunlu olmaktadır. Bu çalışmada
sorumlu olunan çoklu inşaat projelerinde, bu projelerin ortak kaynakları kullanması
durumunda kısıtlı kaynakların nasıl kullanılabileceği ve bu kaynakları çeşitli tahsis
modelleri ile projelerimizde nasıl yönetmemiz gerektiği konusu incelenmiştir. Elimizde işe
başlangıç tarihi ve metraj değerleri bulunan 3 ayrı projenin ortak kaynakları kullanması
durumunda bu kaynakların süre ve maliyet açısından en uygun biçimde projelere entegre
edilmesi amacıyla çeşitli tahsis modelleri örneklendirilmiştir.

Abstract:
In today's world, where the importance of cost and time concepts has increased so
much, appropriate and balanced management of resources has become the biggest goal of
economic life. For this reason, the subject of "Project Management", which allows the
project process, duration and costs to be examined and interpreted clearly, has gained great
importance all over the world in the last century. In the construction sector, which is in the
process of getting used to project management tools, construction projects are probably the
field where meeting the needs with limited resources is most needed. In this regard, proper
allocation and management of existing resources together with project management has
gained importance for the construction industry. Moreover, if these projects are large and
use common resources, it is necessary to carry out some work on balancing our business
plan, managing resources and directing our resources to the projects in the most
appropriate way in terms of cost and time with various allocation models.In this study, it
has been examined how limited resources can be used in the case of multiple construction
projects that are responsible for using common resources and how we should manage these
resources in our projects with various allocation models. Various allocation models are
exemplified in order to integrate these resources into the projects in the most appropriate
way in terms of time and cost, in the event that 3 separate projects, for which we have
work start date and quantity values, use common resources.