İnşaat proje başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler çerçevesinde bir vaka incelemesi
Determination of factors affecting the construction project success and a case study in scope of these factors
Yazar: MUSTAFA POLAT
Danışman: PROF. DR. FATMA HEYECAN GİRİTLİ
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2018
Konu: Mimarlık = Architecture

Özet:
İnşaat sektörü büyüklük açısından dünya üzerindeki ekonomik faaliyetlerin başında gelen sektörlerden biridir. Gelişen teknoloji, yükselen mali güçler ve artan talepler sonucunda inşaat projeleri her geçen gün daha da büyümekte ve karmaşıklaşmaktadır. Bu büyüme sonucunda başarılı projelerin ortaya çıkarılabilmesi için büyük efor gerektirmektedir. Bir inşaat projesinin başarısı büyük ölçüde kalite, maliyet ve zaman performansı açısından ölçülmektedir. 
Kalite, maliyet ve zamanın yönetilerek başarılı bir projenin ortaya çıkarılması karmaşık bir süreçtir. Bu çalışmada inşaat projelerinde başarıyı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın içeriği aşağıdaki gibi özetlenebilir:
İlk bölümde genel bir giriş yapılarak tezin amacı ve problemin tanımı açıklanmıştır.
İkinci bölümde literatürde proje başarısını etkileyen faktörler ile ilgili yapılmış olan çalışmalar taranmıştır. Bu faktörler 4 ana grupta toplanarak kısaca özetlenmiştir. Son olarak bu çalışmalar sentezlenerek proje başarısını etkileyen anahtar başarı faktörleri belirlenmiştir.
Üçüncü bölümde belirlenen anahtar başarı faktörleri kapsamında bir vaka incelemesi yapılarak, proje başarısını en çok etkileyen faktörler vaka çerçevesinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Son bölümde çalışmanın sonucuna dair tespitler yapılmış ve ileride yapılacak olan çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Bu çalışmanın genel anlamıyla inşaat sektörü paydaşlarına proje başarısını etkileyen faktörler konusunda bir el kitabı olması hedeflenmiş ve bu doğrultuda İzmit Deprem Müzesi projesi tasarım ve yapım sürecine ilişkin somut örnekler verilerek çözüm önerileri sunulmuştur.

Abstract:
Construction industry is one of the leading industries in the world economy. Construction projects are becoming bigger and more complicated day by day thanks to innovations in technology, bigger financial potentials and increacing demand. It requires big amount of effort to build successful projects. Success of a contruction project is measured by quality, cost and time. It is important to sustain a standard level of quality withing the budget of the project without delays. 
It is a complicated process to finish a successful project by managing time, quality and costs. This study aims to determine the factors affecting the contruction project success. The content of this study is as following:
In the first section, the main objective of this study and the definition of the problem are identified. The scope and content of the study are also explained in this section.
In the second section, the studies which contain the factors affecting the project success in the literature are scanned systematically by using the relevant keywords. The foundings of the literature review were narrowed down to 15 journals. Relevant criteria were applied to the studies and number of articles were decreased to 33 to obtain accurate results. 13 of these articles are used in meta-synthesis analysis.  The factors which affect the success of a construction project are grouped in to 4 groups. These groups are:
-Client Based Factors
-Contractor Based Factors
-Project Based Factors
-External Factors.
Each of the factors in these groups are explained shortly in this section. These studies consists of studies which focus on only one specific success factor as well as studies which contain analysis of all success factors. A synthesis is made by using the data of these studies to determine the key factors affecting the construction project success. For the synthesis, the studies which focus on only one success factor are excluded to obtain more accurate results. In the end of this section, a relative comparison is made to show the key factors found. The key factors affecting the project success are determined as following, respectively:
-Coordination of sub-contractors, site management
-Organization of the contractor
-Time management of material supplying
-Decision making
-Preparation and adequacy of shop drawings.
-Financing of the contractor
-Lack of labor
-Communication
-Payments made by client to the contractor
-Time management and material supplying
-Adequacy of construction materials
-Obtaining permits
-Weather conditions
-Competence of the personnel
The third section consists of a case study in the scope of key success factors determined in the second section. The case which is Izmit Earthquake Museum is investigated detailly. Each project success factor is discussed in relative effect order, the current situation is explained and then one or more solutions are suggested. 
In the last sections, the results of the study are stated and suggestions are given for further studies.
This study can be developed by limiting the success factors to specific project characteristics like location, project type and project delivery method.
The case study can also be done on multiple projects with similar characteristics to obtain better results.
This study mainly aims to be a handbook for construction sector professionals by making evaluations of project success factors with a case study.