ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRANG CHỦ

Khẩn trương đưa nhiều hạng mục tại Hòa Lạc vào sử dụng Ngày 25/11/2011, tại phòng họp nhà công vụ số 1 (Hòa Lạc), Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) – PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp về công tác Hòa Lạc.
Tham dự có lãnh đạo Văn phòng ĐHQGHN, Ban Xây dựng, Ban Thanh Tra, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học tại Hòa Lạc (HTĐT&PTĐT), Ban quản lý & phát triển dự án (QL&PTDA). Sau khi rà soát tình hình triển khai dự án và nghe ý kiến của các đại biểu, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ kết luận: Về khu ký túc xá số 4: Ban QL&PTDA chủ trì, Ban Xây dựng triển khai đo vẽ mặt bằng khu vực quản lý khai thác và xây dựng hàng rào bảo vệ theo phương án hàng rào hở nhưng đảm bảo cảnh quan và bảo vệ an ninh.
Thời hạn hoàn thành trong tháng 12/2011. Trung tâm HTĐT&PTĐT chủ trì, Trung tâm GDQP&AN, Ban QL&PTDA, Viện tin học Pháp ngữ (IFI) khẩn trương hoàn thành đề án quản lý, khai thác sử dụng trong tháng 12/2011. Đồng thời, Ban Xây dựng làm đầu mối theo dõi, giám sát và điều phối chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc theo tiến độ, đảm bảo đưa khu KTX số 4 vào khai thác sử dụng trước tháng 6/2012. Về Nhà công vụ số 1: Trung tâm HTĐT&PTĐT phối hợp với Ban QL&PTDA, Văn phòng ĐHQGHN khẩn trương hoàn thiện đề án quản lý khai thác sử dụng phục vụ các hội nghị, hội thảo, tập huấn của các đơn vị trong ĐHQGHN và các dự án ... Ban Xây dựng thống nhất với Ban QLDA Hòa Lạc về tiến độ, hoàn thiện các gói thầu nội thất và hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, nước, thông tin liên lạc, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe...) đảm bảo bàn giao nhà công vụ số 1 vào tháng 6/2012. Về việc đấu nối các tuyến đường trong khu quy hoạch ĐHQGHN với đường Quốc lộ 21 và Láng – Hòa Lạc kéo dài Ban Xây dựng dự thảo công văn gửi Ban QLDA đề nghị làm việc với cơ quan chức năng xin cấp phép đấu nối toàn bộ các điểm nút giao thông (06 nút), lập kế hoạch triển khai cụ thể gửi ĐHQGHN để biết và chủ động phối hợp thực hiện.
Thời hạn hoàn thành tuần 1, tháng 12/2011. Mở tuyến xe buýt Mỹ Đình – Hòa Lạc: Trung tâm HTĐT và PTĐT làm đầu mối triển khai, dự thảo công văn gửi Sở Giao thông công chính TP Hà Nội đề nghị mở tuyến.
Ban Xây dựng phối hợp xác định vị trí điểm đặt bến đỗ xe tại dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc để Trung tâm HTĐT&PTĐT phối hợp với Văn phòng làm việc với Sở giao thông xác định điểm đỗ của bến xe buýt.
Dự án nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc: Trung tâm HTĐT và PTĐT bổ sung, hoàn thiện đề xuất dự án để trình Giám đốc phê duyệt.
Thời hạn hoàn thành trước 15/12/2011. PV - Ban Xây dựng In bài viết Gửi cho bạn bè Từ khóa : Thông tin liên quan Đô thị Đại học tại Hòa Lạc: Phải tiêu biểu cho trí tuệ và văn hóa Việt Nam Thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc Khởi công tuyến đường 11, Dự án cơ sở hạ tầng của ĐHQGHN tại Hòa Lạc Dự án Đô thị Đại học đầu tiên ở phía Bắc: 100.000 sinh viên sẽ hội tụ ở Hòa Lạc Hướng đến một đô thị tri thức Thẩm định Đồ án qui hoạch chi tiết ĐHQGHN tại Hòa Lạc Chuẩn bị đưa Nhà công vụ số 1 tại Hòa Lạc vào sử dụng Góp ý hoàn thiện Đồ án quy hoạch ĐHQGHN tại Hòa Lạc tỷ lệ 1:2000 Góp ý hoàn thiện Đồ án quy hoạch ĐHQGHN tại Hòa Lạc tỷ lệ 1:2000 Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc: lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Trang: 1 | 2 | 3 | 4 |