Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4182, del 04-02-2002 (2002/895)

Concurs d'obra civil i arquitectura de nou pavelló especial, obra civil d'infraestructures i accés fòrum centre de la fase III de l'ampliació de Fira València.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4182

Data del DOGV
:   04-02-2002

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2002/895

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Fira Mostrari Internacional de València

Tipus de document
:   Concurs

Concurs d'obra civil i arquitectura de nou pavelló especial, obra civil d'infraestructures i accés fòrum centre de la fase III de l'ampliació de Fira València. [2002/Q895]
  
Quadre resum de característiques del plec de bases corresponent al concurs d'obres:
  
1. Designació de l'objecte de la licitació
  
Construcció de l'obra civil i arquitectura del nou pavelló especial, obra civil d'infraestructures i accés fòrum centre de la fase III de l'ampliació de Fira València.
  
2. Pressupost base de licitació
  
El pressupost ascendeix a trenta-set milions sis-cents disset mil tres-cents quaranta-set euros (37.617.347 EUR) (sense l'IVA).
  
3. Anualitats pressupostàries
  
Exercici 2002: 13.760.425 euros (sense l'IVA)
  
Exercici 2003: 16.551.633 euros (sense l'IVA)
  
Exercici 2004: 7.305.289 euros (sense l'IVA)
  
4. Terminis d'execució
  
Els terminis d'execució seran 30 mesos des de l'adjudicació del contracte.
  
5. Classificació del contractista
  
Grup Subgrup Categoria
  
A 1 e)
  
C 1, 2, 4 i 6 f)
  
6. Fiança
  
Provisional: 1%; 376.173,47 euros.
  
Definitiva: vegeu la clàusula 11 d'aquest plec.
  
7. Despeses exigibles al contractista o als contractistes
  
- 7,5% sobre el pressupost de contracta, incloent-hi l'IVA, en concepte de despeses de projecte, direcció d'obres, assistència tècnica i control de qualitat.
  
- Despeses per prestació dels treballs facultatius de replantejament, direcció, inspecció i liquidació de les obres, com també la publicació dels anuncis i la col·locació de cartells a l'obra.
  
8. Termini de garantia
  
12 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció definitiva.
  
9. Revisió de preus
  
No escau.
  
10. Admissió de variants
  
No s'admeten variants.
  
Plec de condicions per a l'adjudicació de les obres de construcció del nou pavelló especial, obra civil d'infraestructures i accés fòrum centre, fase III de l'ampliació de Fira València.
  
1. Definicions
  
Comité Executiu de Fira València: és l'òrgan permanent per al govern, la gestió i l'administració de la institució i tots els seus certàmens firals amb plena autonomia per a l'execució i el compliment de les seues funcions.
  
Oferent: persona física o jurídica que ha presentat una oferta per a la realització de treballs objecte d'aquest plec.
  
Adjudicatari: persona física o jurídica que ha sigut adjudicatària per l'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableix aquest plec.
  
Contractista: persona física o jurídica que ha sigut contractada per Fira València per a la realització dels treballs objecte d'aquest plec.
  
Subcontractista: tota persona física o jurídica que té una relació contractual no laboral amb el contractista per a prestar qualsevol servei relatiu al desenvolupament d'alguna de les parts dels treballs objecte d'aquest plec.
  
Obres: es refereix als treballs que es regulen en aquest plec i en conseqüència en el contracte. També es denominen treballs.
  
Recinte d'obres: es refereix al recinte firal de València en què els diferents contractistes contractats per Fira València duran a terme les diferents obres.
  
Direcció d'obres: està composta per la Direcció Facultativa, és a dir, per l'equip tècnic designat per Fira València i autors del projecte amb facultats per a decidir sobre tots els aspectes tècnics de l'obra i per a dirigir-ne l'execució material i controlar qualitativament i quantitativament la construcció i qualitat del que es construeix.
  
2. Objecte del plec
  
2.1 L'objecte d'aquest plec és la regulació de les fases de licitació, d'adjudicació i d'execució pel contractista dels treballs de la construcció de l'obra civil i d'arquitectura del nou pavelló especial, obra civil d'infraestructures, accessos i fòrum centre de la fase III de l'ampliació del recinte firal. Inclou també les demolicions necessàries per a la construcció dels dits pavellons, en l'àmbit de l'ampliació del recinte firal de València. Preveu tot el que fa al pla de seguretat i salut, i vigilància de les obres. Inclou també els mitjans auxiliars (grues, maquinària, bastides, proteccions, caseta d'obra, etcètera) necessaris per a la realització dels treballs i el manteniment d'aquests durant tot el període de desenvolupament de les obres.
  
2.2 Els treballs que el contractista s'obliga a fer s'han d'ajustar al projecte redactat pels tècnics designats per Fira València, d'acord amb les especificacions que figuren als plànols, als mesuraments, a la memòria, al plec de condicions i a l'estudi de seguretat i salut del projecte esmentat, l'exemplar del qual es dóna per reproduït íntegrament en aquest document.
  
2.3 L'adjudicatari dels treballs que es preveuen en aquest plec i la Direcció Facultativa, una vegada adjudicades les obres, no podran convenir modificacions tècniques, estructurals, funcionals o estètiques que no estiguen contingudes en el projecte i que tinguen implicacions econòmiques i temporals sense ser abans acceptades per Fira València.
  
2.4 Els treballs que s'han de fer inclouen el subministrament de tots els materials necessaris, la mà d'obra directa i indirecta, la maquinària i totes les instal·lacions auxiliars necessàries per a l'execució completa de les obres.
  
2.5 Formen part de contracte, a més a més d'aquest plec de bases, els documents annexos següents:
  
I. Projecte d'execució compost per memòria, annexos, plans, plecs de condicions i pressupost compost per mesuraments i preus.
  
II. Programa d'execució dels treballs i de subministrament de materials i equips acordats amb el contractista que respecte les dates establides i d'acord amb el que estipula el punt 21, programa de treballs d'aquest plec.
  
III. Aval de garantia definitiva.
  
IV. Pla de seguretat i salut, elaborat a partir de l'estudi de seguretat i salut corresponent.
  
V. Pla d'obra detallat.
  
2.6 En tot cas, s'entén que el que disposa aquest plec prevaldrà sobre el que estableixen els documents annexos que formen part del contracte, i entre aquests, l'ordre de prelació serà el que s'ha establit més amunt en aquest mateix apartat.
  
2.7. La presentació d'ofertes implicarà manifestació expressa de l'oferent que accepta el contingut d'aquest plec de bases i que hi està d'acord.
  
3. Participants
  
3.1 Poden presentar ofertes per a optar a l'adjudicació de les obres aquelles persones físiques o jurídiques que acrediten capacitat tècnica i professional suficient per a dur a terme tots els treballs que s'encomanen en aquest plec i que complisquen els requisits establits en aquest plec i en els annexos.
  
3.2 Si diverses empreses hi concorren mitjançant compromís de constitució d'una unió temporal, cadascun dels empresaris compromesos en la constitució d'aquesta unió ha d'acreditar els requisits establits en l'apartat 13.3 «Documentació que s'ha de presentar: sobre número 1: documentació administrativa», excepte els corresponents als punts e) «Garantia provisional» i i) «Certificat de classificació», que poden ser complits complementàriament entre les empreses compromeses en la constitució de la UTE. Hauran d'adjuntar-hi, així mateix, un escrit de compromís en què s'han d'indicar els noms i les circumstàncies dels empresaris que el subscriuen i el percentatge de participació de cadascun. El document esmentat ha de ser signat pels representants de cadascuna de les empreses.
  
4. Despeses exigibles al contractista
  
Les despeses arreplegades en l'apartat 7 del quadre resum de característiques van a càrrec del contractista o dels contractistes; heus-les ací: redacció del projecte, preparació del plec, prestació dels treballs facultatius de replantejament, direcció d'obra, assistència tècnica, control de qualitat, inspecció, liquidació i legalització de les obres i instal·lacions, publicació dels anuncis del concurs i també qualsevol altra que hi siga d'aplicació segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalen.
  
Les despeses per redacció, direcció, assaig, seguretat i salut i control de l'obra que tinguen lloc durant l'execució incloses en el paràgraf anterior i que s'han de fer a càrrec del contractista, no han de superar el percentatge fixat en l'apartat 7 del quadre resum de característiques d'aquest plec.
  
5. Durada del contracte
  
5.1 La durada del contracte es correspondrà amb el termini necessari per al compliment de les obligacions derivades d'aquest.
  
6. Termini d'execució dels treballs
  
6.1 Els treballs objecte del contracte s'han de fer en el termini màxim proposat pel contractista en la seua oferta que, en tot cas, no podrà ser superior a 30 mesos a comptar des de la data de la signatura de l'acta de viabilitat de les obres de comprovació de replantejament. El contractista s'ha d'ajustar, en tot cas, als terminis parcials i a les dates que s'assenyalen a continuació, i que a falta del programa acordat indicat en l'apartat 21, programa de treballs, serviran com a referència per a l'establiment de les penalitzacions del punt 19, obligacions del contractista d'aquest plec:
  
Dates intermèdies:
  
Entrega del fòrum centre nivell 1, l'1 de març de 2003.
  
Entrega del pavelló especial, l'1 de març de 2004.
  
Entrega de l'obra civil d'infraestructures i accessos, l'1 de març de 2004.
  
Finalització de l'accés sud, l'1 de setembre de 2004.
  
6.2 Entrega de les obres
  
L'entrega de la totalitat de les obres que es preveuen en aquest plec de condicions serà l'1 de setembre de l'any 2004, i s'han de complir totalment les dates previstes en la clàusula 6.1 d'aquest plec.
  
Aquest termini final d'entrega d'obres serà el que servirà de referència per a l'establiment de la penalització de l'apartat 19.4 d'aquest plec.
  
En cas que es produïsca un retard en el termini final establit, s'aplicarà una penalització amb un màxim del 10% del preu total del contracte.
  
El pagament o la deducció de les dites sancions no eximirà el contractista de les obres de la seua obligació d'acabar l'obra o qualsevol altra de les seues obligacions i responsabilitats segons el contracte, i en cap cas no constituirà una renúncia per Fira València als seus drets en el contracte, incloent-hi la resolució d'aquest.
  
Si, segons el parer de la direcció d'obres, els treballs fets mostraren la impossibilitat del compliment, per part del contractista de les obres, dels terminis parcials establits en aquest plec, Fira València podrà exigir a la direcció d'obres l'increment dels mitjans auxiliars i de la mà d'obra, o l'establiment de dos o més torns de treball sense que per això s'aplique cap augment als preus establits en l'oferta adjudicatària del concurs.
  
Per tal de verificar el compliment global del termini d'execució final d'obra, s'estableixen les dates indicades en la clàusula 6 d'aquest plec.
  
El contractista de les obres ha de començar l'obra després de l'alçament de l'acta de viabilitat i comprovació de replantejament de les obres, previst en les clàusules 18 i 20 d'aquest plec.
  
L'incompliment del termini final es considerarà un retard essencial i es podrà penalitzar fins al 100% de la penalització establida en aquest plec.
  
Si el contractista de les obres es retarda en la marxa de les obres per causes de força major, o per retard autoritzat per la Direcció d'Obres, llavors el termini d'execució haurà de ser augmentat mitjançant una ordre de canvi que modificarà el programa de treball previst en la clàusula 21 d'aquest plec.
  
6.3 Suspensions
  
Les suspensions poden ser totals o parcials, segons que es referisca a la totalitat de les obres i prestacions que faça el contractista de les obres, o només a una part d'aquestes, de clara definició i que siga separable en la seua execució del conjunt.
  
Fira València pot suspendre temporalment els treballs, ja siga totalment o en part, en els casos següents:
  
a) Quan sense avís previ o sense ordre escrita de la Direcció d'Obres, ni sense que s'haja produït cap de les causes de força major previstes, es paralitzen els treballs contractats sense causa justificada.
  
b) En el cas de culpa o error del contractista de les obres en l'execució de les obligacions derivades d'aquest plec, o en cas d'emergència que pose en perill vides o propietats.
  
c) Quan, segons el parer de la direcció d'obres, es considere necessari per a la deguda execució de les obres o per raó de les circumstàncies meteorològiques que afecten la seguretat o qualitat de les obres.
  
Quan la suspensió siga imputable al contractista de les obres, Fira València tindrà dret a la corresponent indemnització pels danys o perjudicis que li haja produït la suspensió o bé, en cas que els efectes de la suspensió siguen irreparables, tindrà dret a instar la suspensió del contracte.
  
Quan la suspensió siga imputable a Fira València, el contractista tindrà dret a la corresponent indemnització de danys i perjudicis que li haja produït la suspensió.
  
Es considerarà causa justificada de suspensió dels treballs per part del contractista el no pagament dels certificats d'obra dins del termini i en la forma escaient establits en el contracte.
  
Sempre que es produïsca una suspensió temporal, Fira València i el contractista de les obres subscriuran una acta de represa en què exposaran les causes i les raons que la motiven, amb indicació de la part contractant que la sol·licita.
  
Una vegada resoltes les causes o raons que han motivat la suspensió temporal de les obres, les parts subscriuran així mateix una acta de represa en què s'indicaran les dates en què aquesta tindrà lloc i les dades que es consideren convenients incloure-hi per tal de definir millor el futur programa de treball i les prestacions mútues pendents.
  
7. Pressupost
  
7.1 Aquest tipus d'execució per contracta per a fer els treballs objecte del contracte, incloent-hi el Pla de Seguretat i Salut que servirà de base per a la presentació de les ofertes, ascendeix a la quantitat de trenta-set milions sis-cents disset mil tres-cents quaranta-set euros (37.617.347 EUR) (sense l'IVA).
  
7.2 El contractista assumirà com a seus tots els documents de què consta el projecte, annexos, plànols, plecs, mesuraments i pressupost; es considerarà que ha procedit a la revisió de tots aquests documents, i també les despeses previstes en la clàusula 4 d'aquest plec.
  
7.3 Els aclariments que dicte la Direcció Facultativa sobre el projecte i els seus documents no es consideraran en cap cas modificacions o variacions, i hauran de ser executades pel contractista sense cost o termini addicional.
  
7.4 Qualsevol treball que no estiga expressament detallat en la totalitat dels documents de projecte, figurant en algun d'ells, i que siga necessari per tal d'aconseguir l'objecte d'aquest, haurà de ser fet pel contractista com si el dit treball haguera sigut específicament descrit en la totalitat dels dits documents.
  
7.5 Les unitats d'execució són completes, és a dir, que qualsevol activitat o subministrament necessari per a l'execució d'una unitat d'obra es considerarà inclòs en el preu d'aquesta, encara que no figure específicament en la descripció d'aquesta.
  
7.6 Tots els elements auxiliars que es necessiten obligatòriament per qualsevol norma són d'obligada execució, i el preu d'aquests es considera inclòs en la unitat, encara que no s'indique de manera expressa.
  
8. Revisió de preus
  
8.1 No s'admet revisió de preus.
  
9. Facturació i forma de pagament
  
9.1 L'últim dia del mes, el contractista enviarà en paper i en suport informàtic a la Direcció Facultativa la relació valorada dels treballs efectuats a l'origen i en el mes. La Direcció Facultativa procedirà a comprovar-los i, en cas de conformitat, redactarà el corresponent certificat en el termini màxim dels 20 dies següents a la recepció.
  
9.2 En cas que no hi haja acord en la valoració de l'obra executada que permeta l'aprovació i la signatura de la Direcció Facultativa, es restarà del certificat l'import de la part en desacord, la qual quedarà pendent fins al pròxim certificat, i s'hi inclourà l'import de la part en què hi haja acord, de manera que, sempre dins dels 20 dies següents a la data de recepció de la relació valorada dels treballs, aquesta haurà de ser aprovada i signada per la Direcció Facultativa.
  
9.3 EL contractista ha de fer arribar a Fira València el certificat emés i signat per la Direcció Facultativa conjuntament amb la factura corresponent. La Direcció General de Fira València disposarà de 20 dies, a partir de la data de presentació al seu registre d'entrada, pel contractista, per tal de verificar i acceptar, si escau, el certificat de les obres. En cas de disconformitat total o parcial del certificat, Fira València podrà tornar-lo, en el termini establit, a la Direcció Facultativa, per a la justificació d'aquest.
  
9.4 Fira València abonarà la dita factura en el termini de noranta (90) dies naturals, a partir de la verificació i l'acceptació del certificat per la Direcció General de Fira València que es preveu a la clàusula 9.3.
  
Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produïsquen, sense que signifique, de cap manera, aprovació i recepció de les obres que comprenen.
  
De l'import de cada certificat es retindrà el percentatge que corresponga per tal de cobrir les despeses que s'estableixen a la clàusula 4 d'aquest plec en concepte de despeses de projecte, direcció d'obra, assistència tècnica, seguretat i salut i control de qualitat... No escaurà cap devolució al contractista per aquest concepte.
  
9.5 Fira València pot ajornar el pagament dels certificats d'obra fins a un màxim de sis mesos, a comptar des de la data del venciment d'aquests.
  
Aquest ajornament produirà interessos a favor de l'adjudicatari amb el tipus que resulte de sumar a l'interés legal del diner un diferencial màxim de 0,5 punts.
  
10. Garantia provisional
  
10.1 L'oferent ha d'incorporar al sobre de documentació administrativa una garantia provisional de l'u per cent (1%) del total del pressupost base de licitació, mitjançant aval bancari, executable a primera demanda, segons el model ?1- establit per Fira València que figura a l'annex II. Aquestes fiances provisionals seran tornades als interessats en el termini de 30 dies des de la publicació de l'adjudicació.
  
10.2 La fiança consignada per l'adjudicatari quedarà, doncs, retinguda fins a la formalització del contracte, el qual, si no es duu a terme per causes imputables a aquest, implicarà la pèrdua de la fiança a favor de Fira València.
  
11. Garantia definitiva
  
11.1 L'adjudicatari ha de presentar una garantia definitiva del quatre per cent (4%) de l'import d'adjudicació, mitjançant aval bancari, executable a primera demanda, solidari, irrevocable i incondicionat, segons el model ?2- establit per Fira València que figura a l'annex II.
  
11.2 Aquesta garantia s'ha de constituir en el termini de 10 dies naturals a partir del següent en què es notifique l'adjudicació de l'obra objecte d'aquest plec (15 dies per als casos d'unió temporal d'empreses), i s'ha d'acreditar la constitució d'aquesta i el pagament dels anuncis, amb l'exhibició i el dipòsit dels justificants a Fira València. Si el contractista no compleix el termini esmentat, Fira València pot considerar anul·lada l'adjudicació, sense que això implique la impossibilitat d'exercir accions legals per incompliment de l'acord.
  
11.3 La fiança definitiva respondrà del compliment per part del contractista de totes les seues obligacions d'execució i d'abonament establides en el contracte.
  
11.4 L'aval es mantindrà vigent durant el període de garantia de les obres i serà alliberat totalment o parcialment als sis mesos de la signatura, per les parts, de l'acta de recepció definitiva.
  
11.5 Aquestes garanties es constituiran en metàl·lic, valors públics o privats, aval bancari, o per contracte d'assegurança de caució, en els termes i amb les condicions que s'indiquen en els articles 36 i 37 de la Llei 13/1995, de 18 de maig.
  
L'aval haurà de portar el testimoni del coneixement de signatura subscrit per notari.
  
Les garanties seran dipositades, en qualsevol cas, al compte de l'oficina de Bancaixa número 0489 situada al polígon Fuente del Jarro, carrer de la Ciutat de Sagunt, número 20, Paterna 46988 (València), a nom de Fira Mostrari Internacional de València, número de compte 3100107208.
  
12. Capacitat jurídica
  
12.1 Estan facultades per a contractar amb Fira València les persones físiques o jurídiques espanyoles o estrangeres que tinguen capacitat jurídica o d'actuar i que no estiguen sotmeses a cap de les circumstàncies d'incompatibilitat o d'incapacitat que s'indiquen a continuació:
  
- Haver sigut condemnat l'empresari i els seus representants, mitjançant sentència ferma, per delictes de falsedat o contra la propietat, o per delictes de suborn, malversació de diners públics, tràfic d'influències, revelació de secrets o ús d'informació privilegiada i/o delictes contra les finances públiques.
  
- Haver incomplit qualsevol altre contracte amb Fira València, llevat que per acord exprés dels seus òrgans rectors siguen admeses novament a contractació.
  
- Haver sol·licitat suspensió de pagaments o haver sigut declarat en fallida, concurs de creditors o insolvents, mentre no siguen rehabilitats.
  
- Haver sigut condemnades per sentència ferma per delictes contra la seguretat o higiene en el treball, o per delictes contra la llibertat i seguretat en el treball.
  
- L'empresari i els seus representants i, en el cas de societats, els òrgans de direcció i els membres del consell d'administració, no poden pertànyer o haver pertangut als òrgans rectors o directius de Fira València, fins al nivell de «director» inclusivament, durant els dos últims anys.
  
La prohibició prescriurà transcorregut el mateix període, des que s'haguera extingit la relació amb Fira València, de la persona física, o dels càrrecs esmentats, de la persona jurídica.
  
- Haver presentat més d'una oferta per a la contractació, o haver subscrit una proposta en agrupació temporal amb altres oferents si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una agrupació temporal.
  
12.2 Si Fira València té coneixement d'alguna d'aquestes circumstàncies després de la celebració del contracte, o si la vinculació abans al·ludida es produeix al llarg del desenvolupament d'aquest, Fira València podrà resoldre'l i deixar-lo sense efecte, i tindrà dret a exigir a l'empresari el rescabalament de danys i perjudicis que haja pogut causar.
  
12.3 La concurrència a la presentació de l'oferta es podrà fer per si mateix o representats per una persona autoritzada, mitjançant poder validat. Tant en un cas com en l'altre al representant l'afecten les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat esmentades més amunt.
  
12.4 Els poders i els documents acreditatius de la personalitat s'han d'adjuntar a la proposició, en còpia legalitzada per notari per al cas que no es presente l'original.
  
12.5 El contracte s'atorgarà a una sola persona o entitat. No obstant això, es podrà concertar amb dues o més persones o entitats si s'obliguen solidàriament respecte a Fira València; els seus drets davant d'aquesta seran, en tot cas, indivisibles.
  
13. Proposicions
  
Han de presentar-se documents originals o còpies autèntiques acompanyades de fotocòpia simple.
  
13.1 Idioma.
  
Tots els documents que formen les propostes s'han de presentar en idioma espanyol.
  
13.2 Termini de presentació.
  
Aquest plec de bases, juntament amb la resta de la documentació per a la licitació, podrà ser retirat del lloc i en l'horari que s'indique en els anuncis publicats corresponents al concurs regulat per aquest plec després d'abonar el seu import, a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de València.
  
Des de les 09.00 fins a les 15.00 hores del dia 18 de febrer del 2002, es podran entregar les proposicions i la documentació adjunta al Registre General de Fira València, situat a l'avinguda de les Fires, s/n. La documentació esmentada ha de presentar-se en tres sobres precintats, signats pel licitador o per la persona que el represente. A l'anvers del sobre s'ha d'indicar el contingut d'aquest i el nom del licitador de la manera següent:
  
Oferta: construcció del nou pavelló especial. Obra civil d'infraestructures i accessos i fòrum centre de la fase III de l'ampliació de Fira València.
  
Documentació/proposició: ...
  
Presentat per: ...
  
Sobre número: ...
  
Cada licitador no podrà presentar propostes en règim d'unió temporal d'empreses si ho ha fet individualment, amb la penalització, si s'escau, de la desestimació de totes les proposicions presentades per ell.
  
No s'acceptaran les proposicions que continguen errors, omissions o ratllades que impedisquen conéixer amb claredat algun aspecte de la proposició que es considere fonamental.
  
13.3 Documentació que s'ha de presentar:
  
Sobre número 1. Documentació administrativa.
  
Ha d'incorporar la signatura de la persona que represente legalment a l'oferent.
  
Ha de contenir la documentació següent:
  
Empresaris de la Comunitat Europea:
  
a) Si l'oferent és una societat: escriptura de constitució de la societat i certificat del Registre Mercantil (o de l'organisme equivalent al país del domicili social de l'empresari) que mostre la situació actual de l'empresa. Aquest últim requisit pot ser substituït per una declaració responsable de la societat segons la qual el contingut de l'escriptura de constitució, com també els estatuts i els càrrecs directius d'aquesta, amb els poders corresponents, continuen estant vigents en l'actualitat i no han sigut revocats. En cas contrari, si s'han produït canvis o modificacions, han d'aportar-se fotocòpies, compulsades davant de notari, dels documents que acrediten aqueixes circumstàncies.
  
b) Document nacional d'identitat del signant de la proposició o document equivalent del país del domicili social de l'empresari.
  
c) Poder validat, acompanyat de declaració de vigència del dit poder, si s'actua en representació de societat, tant per a la presentació d'oferta com per a la signatura del contracte i representar la societat en arbitratge, de conformitat amb el que estipula el punt 35, règim jurídic del contracte.
  
d) Declaració responsable que ni l'oferent ni el representant d'aquest, si s'escau, es troben compresos en alguna de les circumstàncies assenyalades en l'article 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
e) Garantia provisional (aval bancari).
  
f) Certificat administratiu en vigor, fins a la data de presentació d'oferta, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Espanya o de l'organisme equivalent del país del domicili social de l'empresari, segons el qual l'oferent està al corrent de les seues obligacions tributàries.
  
g) Document justificatiu d'estar al corrent del pagament, fins al dia de presentació de l'oferta, de l'impost sobre activitats econòmiques, o document equivalent del país del domicili social de l'empresari.
  
h) Certificats administratius en vigor, fins al dia de presentació de l'oferta, en què, igualment, s'acredite que l'oferent està al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social o de l'organisme equivalent del país del domicili social de l'empresari.
  
i) Certificat de classificació com a empresa acompanyat d'una declaració de vigència d'aquest.
  
Per tal de prendre part en la licitació, s'ha de justificar estar classificat en les seccions següents:
  
Grup Subgrup Categoria
  
A 1 e)
  
C 1, 2, 4 i 6 f)
  
Empresaris de països que no són membres de la Comunitat Europea:
  
La documentació que s'indica a continuació ha de presentar-se acompanyada de traducció jurada a l'idioma espanyol en el cas que la redacció original siga en un altre idioma.
  
a) A més dels documents que s'indiquen a les lletres a), b), c), d), e), f), g) i h), els empresaris membres de la Comunitat Europea han de presentar un document acreditatiu de la inscripció en els registres o els certificats que s'indiquen en la legislació espanyola vigent.
  
A més a més, en el cas d'empreses que no pertanyen a un estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, han d'acreditar la seua capacitat d'actuació mitjançant un certificat expedit per la representació diplomàtica espanyola respectiva, certificat que s'ha d'adjuntar a l'informe corresponent. Així mateix, han de justificar mitjançant un informe de la representació diplomàtica espanyola respectiva que el seu estat de procedència admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la contractació substancialment anàloga. A més a més, aquestes empreses han de tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o de representants per a les seues operacions i han d'acreditar que estan inscrites al Registre Mercantil.
  
b) Documents acreditatius de la solvència econòmica i financera a través del que preveu el punt i) de l'apartat anterior.
  
c) Declaració de submissió expressa al règim jurídic establit en el plec de bases.
  
Els documents esmentats s'han de presentar mitjançant còpia legalitzada per notari en el cas que no es presente l'original.
  
Sobre número 2. Documentació tècnica.
  
Ha d'incorporar la signatura de la persona que represente legalment a l'oferent.
  
Ha de contenir els documents següents:
  
a) Relació valorada de les obres executades durant els darrers cinc anys, amb especial referència a les obres d'iguals o semblants característiques que les d'aquest concurs, acompanyades de certificats de bona execució signats pel facultatiu director, o per l'organisme o per l'empresa contractant.
  
b) Relació de mitjans (maquinària, mitjans auxiliars i personal amb qualificació tècnica), amb menció expressa dels que es dedicaran a l'execució de l'obra.
  
Document pel qual el licitador o els licitadors es comprometen a mantenir a peu d'obra, amb dedicació exclusiva, el personal tècnic i auxiliar esmentat, com també la categoria professional i els anys d'experiència d'aquest personal, i que no podrà voluntàriament retirar de l'obra sense que la Direcció Facultativa aprove el substitut. L'equip humà no pot ser inferior a 5 tècnics mitjans i 3 tècnics superiors (enginyers o arquitectes) durant tota l'obra, i un enginyer industrial, durant la fase de muntatge de les instal·lacions; com també l'equip necessari per a l'organització eficaç de l'obra.
  
c) Metodologia i procediments per a la realització dels treballs objecte del contracte. En aquesta part s'ha d'incloure la memòria i el procés constructiu amb les millores tècniques proposades per a la consecució del termini i la bona execució de l'obra. Es valorarà també la disposició per part de l'adjudicatari de les obres de naus i terrenys necessaris per a l'arreplega dels materials destinats a l'execució de les obres, com també la proximitat a les obres.
  
d) Pla d'obra i termini d'execució.
  
Pla d'obra detallat previst a la clàusula 2.5 apartat V, «objecte del plec», de les obres que en garantisca l'execució en el termini oferit en la proposta presentada. Els aspectes que s'han de concretar en aquest pla d'obra són:
  
- Descripció detallada de les activitats que s'hi han de fer.
  
- Rendiments de les distintes activitats. S'ha de detallar el procés d'execució, els mitjans que s'hi empraran i la justificació dels rendiments estimats mitjançant referència a altres obres.
  
- Diagrama de Gantt corresponent a l'execució dels distints terminis de l'obra.
  
- Diagrama de Pert corresponent a l'execució dels distints terminis de l'obra.
  
- En tots dos casos ha d'aparéixer indicat el camí crític.
  
- Els terminis estimats per a les distintes activitats, i en particular les que constituïsquen el camí crític, han d'incloure els marges necessaris per tal d'assegurar el compliment dels dits terminis i, per extensió, el del termini total de les obres.
  
- A causa de la complexitat de les obres i del gran nombre d'unitats que hi intervenen, es recomana la realització de plans d'obra parcials detallats corresponents a les activitats fonamentals.
  
- També es valorarà l'expressió gràfica, mitjançant animació en 3D, de l'evolució de les activitats i les zones en què es produeix.
  
En cap cas el termini oferit no pot superar el que s'indica en aquest plec.
  
e) Previsió dels certificats mensuals, parcials i acumulats. Així mateix, s'ha d'aportar el corresponent Pla de Seguretat i Salut adoptat en la seua organització i mitjà valorat.
  
f) Certificats de qualitats emesos per organismes reconeguts a la Unió Europea (ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 o PAC), si es tenen. En el cas d'UTE, s'han d'aportar els certificats corresponents a les empreses.
  
g) Explicació de les millores, si n'hi ha, en els terminis d'execució de les obres respecte a les que es preveuen en aquest plec.
  
Sobre número 3. Proposició econòmica.
  
a) Proposta econòmica. Ha d'incorporar la signatura de la persona que represente legalment a l'oferent i ha de contenir l'oferta econòmica, el pressupost de contracta del projecte, de conformitat amb el model 3 de l'annex III.
  
El tipus de licitació correspon a un contracte d'obra a un tant alçat.
  
b) Ha d'incloure la proposició de millores tècniques de termini o finançament, si així és assumit per l'oferent.
  
13.4 Consultes.
  
Tots els oferents que s'hagen acreditat correctament a l'hora de retirar la documentació per a la licitació, amb indicació a més a més d'una persona de contacte, el càrrec que té, el número de telèfon i número de fax, podran formular per escrit, fins a les 15.00 hores del dia 5 de febrer del 2002, tots els aclariments i les consultes que necessiten. Podran enviar la sol·licitud dels aclariments esmentats al número de fax 96 386 12 96 i confirmar-ne la recepció correcta al telèfon 96 386 11 01 o bé podran entregar-les per escrit directament a la Direcció General de Fira València.
  
14. Obertura d'ofertes
  
14.1 L'òrgan de contractació es constituirà a fi de practicar els actes previstos en aquest plec.
  
14.2 L'òrgan de contractació es reunirà després que finalitze el termini de presentació i revisarà la documentació presentada al sobre número 1, «documentació administrativa». Decidirà sobre l'admissió de les proposicions i concedirà, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies hàbils per a l'esmena d'errors materials en la documentació.
  
14.3 L'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques es farà el dia 22 de febrer del 2002, a les 14.00 hores, a l'edifici d'oficines de Fira València, en una sala que encara està per determinar. L'acte començarà amb la lectura de l'anunci i la relació de les proposicions presentades. Després es notificarà el resultat de la revisió dels documents del sobre 1, «documentació administrativa», es comunicaran les proposicions admeses, les esmenables, les rebutjades i la causa de la no admissió.
  
14.4 A continuació s'obrirà l'obertura del sobre 3, «proposició econòmica». Se n'estendrà l'acta escaient amb les observacions que es facen.
  
14.5 L'òrgan de contractació qualificarà l'oferta tècnica presentada al sobre 2, «documentació tècnica», segons els criteris de valoració que figuren en l'annex I.
  
14.6 L'òrgan de contractació elaborarà un informe final de proposta d'adjudicació. Aquest informe haurà d'avaluar-se en el termini de 10 dies naturals i haurà de versar sobre els criteris d'adjudicació ressenyats en aquest plec i segons el barem que figura en l'annex I.
  
14.7 L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'acta d'obertura i l'informe final de proposta d'adjudicació, elevarà la dita proposta al Comité Executiu, el qual tindrà la facultat d'adjudicar el contracte a la proposta més avantatjosa en conjunt, sense que s'haja de tenir en compte necessàriament el valor econòmic, i també podrà declarar el concurs desert.
  
15. Criteris per a l'adjudicació del contracte
  
15.1 Els criteris de valoració de les ofertes figuren a l'annex I d'aquest plec.
  
16. Adjudicació del contracte
  
16.1 El Comité Executiu, després de la recepció dels informes tècnics que considere convenients, adjudicarà el contracte.
  
16.2 Fira València tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa mitjançant els criteris establits per a l'adjudicació sense que s'haja de tenir en compte necessàriament el valor econòmic d'aquesta, o podrà declarar el concurs desert. En tot cas, haurà de motivar la seua decisió amb referència als criteris d'adjudicació que figuren al plec.
  
16.3 Efectuada l'adjudicació, es publicarà el resultat de la licitació, s'enviarà l'anunci que corresponga en el termini de 10 dies hàbils i es notificarà a l'adjudicatari el mateix dia de l'adjudicació.
  
16.4 Quan corresponga se citarà l'adjudicatari perquè, el dia que se li indique, hi concórrega a formalitzar el contracte. Si no atenguera els requeriments esmentats, si no complira els requisits per a la celebració del contracte o impedira que es formalitzara en el termini de 30 dies a comptar des de l'endemà de l'adjudicació, Fira València podrà acordar l'anul·lació de l'adjudicació, llevat que el motiu siga la falta de constitució de garantia definitiva, cas en el qual es declararà automàticament anul·lada sense més tràmit, i l'adjudicatari haurà d'abonar en aqueix cas a Fira València una indemnització equivalent al 5% del pressupost global contractual base de la licitació per danys i perjudicis.
  
17. Obligacions prèvies a la formalització del contracte
  
17.1 Una vegada acusat el rebut de l'adjudicació, l'adjudicatari, dins del termini de cinc dies, haurà d'aportar els documents següents:
  
- Document que acredite el pagament dels anuncis de licitació, mitjançant gestió prèvia al Departament de Tresoreria de Fira València.
  
- Document en què s'adscriga nominativament a les obres un delegat amb titulació professional adequada, amb dedicació plena i capacitat suficient per a representar l'empresa en tot allò que afecta l'execució de les obres.
  
- Document que acredite haver constituït a la disposició de l'òrgan contractant una garantia definitiva per un import del quatre per cent (4%) del pressupost d'adjudicació, de conformitat amb el model 2 de l'annex II d'aquest plec, mitjançant gestió prèvia al Departament de Tresoreria de Fira València.
  
- Si l'adjudicatari té la condició d'unió temporal d'empreses, ha d'aportar l'escriptura pública de constitució inscrita al Registre Especial del Ministeri d'Economia i Hisenda, o a l'organisme equivalent del país del domicili social de l'empresari, i ha de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb prou poders per a exercir els drets i complir les obligacions que es deriven del contracte fins a l'extinció d'aquest.
  
17.2 A més a més, l'adjudicatari ha d'aportar condicionat particular, general i còpia de l'últim rebut pagat d'una pòlissa de tot risc de construcció/muntatge amb un capital assegurat mínim que garantisca el valor total del pressupost d'adjudicació per sinistre i d'una pòlissa de responsabilitat civil amb un capital assegurat mínim per sinistre de sis milions d'euros (6.000.000 EUR). Les dites pòlisses hauran de cobrir, almenys, els perjudicis que puguen derivar-se per a qualsevol tercer procedents d'errors o d'omissions de l'empresa adjudicatària en l'execució d'aquests, com també:
  
Tot risc de construcció/muntatge.
  
Garanties de danys a l'obra, les quals inclouen:
  
- Obra civil i instal·lacions: valor dels treballs de construcció i muntatge.
  
- Riscos de la natura: inclosos.
  
- Despeses de salvament: incloses.
  
- Despeses d'extinció: 1.000.000 d'euros.
  
- Despeses de demolició i desenrunament: 1.000.000 d'euros.
  
- Despeses suplementàries o increment de costos de reconstrucció: 1.000.000 d'euros.
  
- Vaga, motí, commoció civil i terrorisme: inclosos.
  
- Honoraris professionals: 1.000.000 d'euros.
  
- Manteniment ampli: 12 mesos.
  
- Despeses de pèrits: 250.000 euros.
  
- Proves i despeses extraordinàries.
  
Responsabilitat civil.
  
Garanties de responsabilitat civil, les quals inclouen:
  
- Responsabilitat civil d'explotació.
  
- Responsabilitat civil patronal ?sublímit per víctima (mínim: 210.000 euros).
  
- Responsabilitat civil de productes.
  
- Responsabilitat civil creuada.
  
- Responsabilitat civil posttreballs: fins a 12 mesos des de la finalització dels treballs.
  
La vigència de la pòlissa esmentada haurà de cobrir els períodes de temps objecte de contractació.
  
L'objecte i les prestacions de l'assegurança hauran de ser, com a mínim, les següents:
  
L'assegurador ha de garantir a l'assegurat les prestacions indicades més avall en el cas de qualsevol reclamació de responsabilitat civil d'acord amb la legislació vigent, pels danys corporals, danys materials i els perjudicis econòmics que siguen conseqüència directa d'aquests danys, com també pels danys patrimonials purs, causats a tercers, incloent-hi el personal vinculat a l'empresa adjudicatària (RC patronal), derivats de qualsevol actuació negligent, error o omissió comés per l'assegurat o per persones de les quals legalment haja de respondre, en l'exercici o en relació amb l'exercici de l'activitat professional de l'assegurat.
  
A aquest efecte s'entén per danys patrimonials purs els perjudicis econòmics causats a terceres persones que no siguen conseqüència d'un dany corporal o material previ.
  
Les assegurances, tant de tot risc construcció i muntatge com de responsabilitat civil, han d'incloure:
  
1. Fira València i el personal que la Direcció General d'aquesta designe, com a assegurat addicional i tercer al seu torn.
  
2. Com a assegurats, totes i cadascuna de les empreses subcontractistes o bé adjuntar els contractes en què s'exigisca als dits subcontractistes una pòlissa de responsabilitat civil amb la mateixa garantia que exigeix ja aquesta clàusula a l'empresa adjudicatària, i amb un límit mínim d'1.000.000 d'euros, per sinistre per a cada garantia i un sublímit mínim de 210.000 euros per víctima per a la garantia de responsabilitat civil patronal. En aquest cas el contractista ha d'incloure en la seua pòlissa la garantia de subsidiària de subcontractistes.
  
Dins de la suma assegurada fixada en les condicions particulars i de conformitat amb les condicions i les exclusions previstes en aquesta pòlissa, l'assegurador garanteix per a les reclamacions que siguen objecte de l'assegurança.
  
- El pagament de les indemnitzacions a què done lloc la responsabilitat assegurada.
  
- Els honoraris, els costos i les despeses del reclamant a què l'assegurat siga condemnat.
  
- El pagament dels honoraris, els costos i les despeses derivades de la defensa jurídica de l'assegurat en procediments de qualsevol classe, dins de les condicions previstes en aquesta assegurança.
  
- La constitució de les fiances judicials exigides per jutges i tribunals per tal de garantir la responsabilitat civil de l'assegurat.
  
- La constitució de les fiances exigides per jutges i tribunals contra l'assegurat a fi de garantir la seua llibertat provisional en qualsevol procediment criminal.
  
18. Formalització del contracte
  
18.1 El contracte s'atorgarà dins dels 30 dies següents al rebut de la notificació de l'adjudicació. No obstant això, la signatura del contracte serà independent de la realització de l'acta de viabilitat de les obres i comprovació del replantejament i també serà independent de l'inici de les obres que es farà abans del dia 11 de març de 2002.
  
19. Obligacions del contractista
  
19.1 Obligacions fiscals, laborals i socials.
  
El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent aplicable, de manera especial en tot el que preveuen les disposicions en matèria administrativa, fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball (Llei de Prevenció de Riscos Laborals), o d'altres que hi siguen d'aplicació. A aquest efecte ha de presentar a Fira València, els justificants oficials que, en cada moment, se li demanen (TC1, TC2, etcètera). Ha de presentar, abans de l'inici de les obres, el pla de seguretat i salut a fi de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut de l'execució de l'obra. El contractista ha de formar un comité de seguretat i salut de l'obra per tal de complir el que disposa l'article 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre.
  
En conseqüència, el contractista, com a únic representant del seu personal adscrit als treballs contractats, es compromet de manera expressa a complir totes les obligacions derivades, tant de caràcter laboral i social com fiscal, i Fira València declina qualsevol responsabilitat sobre aquest aspecte.
  
L'incompliment d'aquestes obligacions serà causa suficient per a la resolució del contracte.
  
19.2 Compliment dels terminis.
  
El contractista queda obligat al compliment dels terminis d'execució dels treballs en els termes establits en el programa de treballs que s'aprove d'acord amb el punt 21, pla d'obra.
  
19.3 El contractista no pot cedir ni tot ni part del contracte sense l'aprovació prèvia per escrit de Fira València.
  
En cas que el contractista subcontracte algun treball, es compromet que les obligacions al seu càrrec derivades d'aquest contracte, especialment les de caràcter laboral i social, es complisquen a més pel dit subcontractista, el qual subcontractista queda obligat en idèntics termes que aquell, sense que això comporte que hi haja relació directa entre el subcontractista i Fira València. Aquesta podrà exigir al subcontrastista, en tot cas, el compliment de les obligacions a càrrec del contractista establides en aquest contracte, la qual cosa quedarà expressament arreplegada en aquells contractes que el contractista faça amb els subcontractistes.
  
Fira València té dret a comprovar el compliment de les obligacions per part del contractista i el subcontractista, i també a conéixer qui són aquests i de demanar justificants del compliment de les obligacions mútues.
  
Fira València pot rebutjar la subcontractació amb determinades persones físiques o jurídiques quan siga procedent fer-ho.
  
El contractista assumeix la total responsabilitat de l'execució del contracte davant de Fira València, d'acord estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars i d'acord, així mateix, amb els termes del contracte, sense que puga derivar cap responsabilitat als seus subcontractistes.
  
El contractista en cap cas no podrà concertar l'execució parcial de contracte amb persones sotmeses a suspensió de classificacions o inhabilitades per a contractar.
  
19.4 Penalitzacions
  
El contractista és responsable únic davant de Fira València pels retards totals o parcials que es produïsquen en l'execució dels treballs encomanats.
  
Si hi ha un retard en el compliment de terminis parcials imputable al contractista superior a 15 dies respecte al programa de treballs definit en l'apartat 21, pla d'obra d'aquest plec, Fira València podrà aplicar una penalització per cada dia de retard equivalent al zero coma zero cinc per cent (0,05%) del pressupost parcial corresponent a l'oferta, fins als 30 dies de retard. Una vegada superats aquests, la dita penalització s'incrementarà fins al zero coma deu per cent (0,10%) diari. Quan el retard supere els 45 dies per causa imputable al contractista, Fira València podrà, a més a més, resoldre el contracte en qualsevol moment. Les penalitzacions per l'incompliment de les diferents fites seran acumulables entre si, i amb les corresponents al termini final.
  
Si hi ha retard en el compliment del termini total per causes imputables al contractista superior a 15 dies respecte al programa de treballs definit en l'apartat 21, pla d'obra d'aquest plec, Fira València podrà aplicar una penalització per cada dia de retard equivalent al zero coma deu per cent (0,10%) del pressupost de l'oferta, fins als 30 dies de retard. Una vegada superats aquests, la dita penalització s'incrementarà fins al zero coma quinze per cent (0,15%) diari. Quan el retard supere els 45 dies per causa imputable al contractista, Fira València podrà, a més a més, resoldre el contracte en qualsevol moment.
  
Si el contractista incompleix els terminis i/o les condicions esmentades, les fiances constituïdes quedaran afectes al compliment d'aquestes obligacions. El contractista, a més a més, haurà d'indemnitzar Fira València i terceres persones afectades pels danys i perjudicis ocasionats.
  
En tot cas, s'estableix un límit màxim del 10% de l'import total del contracte en concepte de penalització per retard. Traspassat el dit percentatge, Fira València podrà resoldre el contracte de manera definitiva.
  
20. Comprovació del replantejament
  
20.1 Dins dels set dies següents a l'adjudicació d'aquest concurs es procedirà a estendre l'acta de viabilitat i comprovació de replantejament de les obres. Aquesta acta haurà de ser signada tant per Fira València com per la Direcció Facultativa i pel contractista, i es començaran les obres objecte d'aquest plec.
  
21. Programa de treball
  
21.1 El contractista està obligat a complir el pla d'obra previst en la clàusula 2.5 apartat V d'acord amb els terminis parcials i les dates establides en la documentació de licitació com també el volum d'obra que s'ha de fer en cada període i l'import d'aquesta en euros.
  
21.2 El pla d'obra es podrà actualitzar d'acord amb les modificacions acceptades per la Direcció Facultativa amb el vistiplau de Fira València.
  
22. Pla de Seguretat i Salut
  
22.1 En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, d'acord amb el que estableix l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en què s'analitzen, s'estudien, es desenvolupen i es complementen les previsions contingudes en l'estudi d'acord amb el seu propi sistema d'execució de l'obra.
  
22.2 El Pla de Seguretat i Salut ha de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut de l'execució de l'obra o, si no és necessària l'existència d'aquest, d'acord amb les disposicions del punt 2 de l'article 7 del Reial Decret 1.627/1997, de 24 d'octubre, l'aprovarà la Direcció Facultativa.
  
22.3 En tot cas, respecte al Pla de Seguretat i Salut en les obres de construcció, s'ha de seguir el que disposa el Reial Decret 1.627/1997, de 24 d'octubre.
  
23. Execució del contracte. Normes generals
  
23.1 El contractista no adquireix en virtut del contracte ni la possessió civil ni natural de l'espai sobre el qual s'executen les obres; la seua situació és de simple ocupació per a l'execució de les obres.
  
23.2 El contractista ha de fer els treballs objecte del contracte en el termini previst i ha d'emprar, en tot cas, la mà d'obra que es requerisca i els materials, la maquinària, les eines o els equips necessaris.
  
23.3 Tots els materials, els equips i l'execució dels treballs han de ser de la qualitat exigida en el projecte constructiu i en la documentació complementària, han d'estar d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa i de l'empresa encarregada del control de qualitat, i han d'estar subjectes, en qualsevol moment, als assajos i les proves que aquestes disposen.
  
23.4 El contractista ha de fer a càrrec seu totes les construccions i instal·lacions per al desenvolupament dels treballs contractats, incloent-hi els treballs d'obra auxiliars necessaris per a la correcta i completa execució de les unitats d'obra, entre els quals hi ha, a títol enunciatiu però no limitador, els d'obertura i tancament de regates, buits, maneguets, etcètera, i el corresponent vorell i segellament, el transport de materials en el recinte de l'obra fins al lloc de col·locació i totes les operacions necessàries per a portar a terme els seus treballs. També aniran a càrrec seu la tramitació i l'obtenció de les connexions de sanejament, abastiment d'aigua, energia elèctrica, telèfon, etcètera, que siguen necessàries, l'emmagatzematge de materials, equips, etcètera, i serà responsable del manteniment i la custòdia de les instal·lacions, dels materials, dels equips i de la maquinària de què dispose per a l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte.
  
23.5 Les despeses inherents als consums generats per a la realització dels treballs, policia i vigilància de les obres objecte d'aquest contracte aniran a càrrec del contractista.
  
23.6 Està obligat a tenir permanentment a peu d'obra un representant amb titulació de grau mitjà o superior amb facultats per a rebre i executar amb plena responsabilitat totes les ordres o indicacions que reba de la Direcció Facultativa.
  
23.7 El contractista té la responsabilitat d'aportar tot el personal necessari, tant en els nivells de direcció i d'organització o d'administració, com en els d'execució, per al compliment correcte de les obligacions contractuals. El contractista ha d'emprar en l'obra únicament el personal adequat amb les qualificacions necessàries per a la realització del treball. Fira València té autoritat per a rebutjar o exigir la retirada immediata de tot o part del personal del contractista que, al seu parer, tinga un comportament incorrecte o negligent, cometa imprudències temeràries, o siga incompetent per a la realització dels treballs del contracte.
  
23.8 El contractista està obligat a mantenir neta l'obra, i també a retirar-ne tot el material sobrant.
  
23.9 Tant la maquinària com els elements auxiliars quedaran adscrits a les obres fins a la recepció d'aquests, sense que puguen ser retirats sense autorització de la Direcció Facultativa.
  
23.10 Durant el desenvolupament de les obres i fins a la finalització del contracte, el contractista és responsable dels defectes que es puguen trobar en la realització dels seus treballs.
  
23.11 Aniran a càrrec del contractista la redacció i la tramitació de projectes d'instal·lacions d'obra, de grues i bastides, la instal·lació de les senyalitzacions prèvies necessàries per a indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquelles, tant en la dita zona com en els límits i voltants; instal·lació de senyalització addicional de caràcter descriptiu aprovada per Fira València que identifique l'execució de l'obra, etc., com també les gestions necessàries per a la seua aprovació davant dels organismes competents per a obtenir les llicències i els permisos. També aniran a càrrec del contractista la redacció i tramitació, incloent-hi els visats corresponents, dels projectes de les instal·lacions previstes en aquest contracte, i també les gestions necessàries fins a la total legalització d'aquests, davant dels organismes competents, tot i que hagen de ser sol·licitats a nom de Fira València.
  
23.12 Tots els costos derivats dels elements que inclou el paràgraf anterior aniran a càrrec del contractista.
  
24. Control de qualitat
  
24.1 La realització dels assajos i de les proves establides en el control de qualitat van a càrrec del contractista. L'empresa contractada ha de ser acceptada per la Direcció Facultativa amb el vistiplau de Fira València.
  
24.2 S'han de fer els estudis, els assajos, les anàlisi de materials, d'equips, d'instal·lacions i d'unitats d'obra que la Direcció Facultativa ordene, incloent-hi els corresponents al control de qualitat relatiu a l'assegurança decennal, per a control de qualitat de les obres. És obligació del contractista facilitar l'execució d'aquests treballs i donar l'ajuda necessària.
  
24.3 El contractista està obligat a enviar a la Direcció Facultativa i a Fira València una còpia exacta i puntual dels resultats dels assajos fets.
  
24.4 Seran de l'exclusiva responsabilitat del contractista els retards, les demolicions i les reposicions que es deriven de resultats negatius de la inspecció de la qualitat.
  
25. Modificació dels treballs
  
25.1 Fira València podrà introduir modificacions en els treballs per qualsevol causa. Seran obligatòries per al contractista les modificacions que produïsquen augment, reducció o supressió de les unitats d'obra o substitució d'una unitat d'obra per una altra, sempre que aquesta siga una de les compreses en el contracte.
  
Per a l'abonament s'aplicaran els preus de les unitats d'obra corresponents que figuren en el pressupost del projecte si existiren en aquest.
  
25.2 En cas que aquestes unitats d'obra no estiguen previstes en el pressupost del projecte, es fixaran aquests preus contradictòriament entre Fira València i el contractista. Aquests preus contradictoris es formaran a partir dels preus unitaris del projecte si existiren i en cas que no figuren en el projecte es prendran com a referència els establits per l'Institut Valencià de l'Edificació IVE99/2000. Aquests preus es consideren d'execució per contracta i no se'ls aplicarà cap coeficient per alça o per baixa de l'adjudicació.
  
En cas que aquests preus no figuren en el document esmentat, la Direcció Facultativa fixarà el preu contradictori basant-se en el que s'estableix en els paràgrafs anteriors, i aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista sempre que no se supere el 20% de l'import del contracte en obra modificada.
  
25.3 En cas de supressió o reducció d'obres, el contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització, llevat que aquestes modificacions siguen en quantia superior al 35% de l'import del contracte. En aquest cas el contractista tindrà dret a rebre el 3% del valor de les obres suprimides o reduïdes en excés del límit anterior.
  
25.4 Els aclariments i les interpretacions que la Direcció Facultativa dicta sobre el projecte no es consideraran en cap cas modificacions i no tindran cap repercussió sobre el preu i el termini del contracte.
  
26. Extinció del contracte
  
26.1 El contracte s'extingirà per conclusió o compliment, o bé per resolució. Les causes de resolució del contracte són les següents:
  
- L'incompliment per part del contractista de les obligacions laborals, socials o fiscals, relatives al personal destinat als serveis contractats.
  
- La falsedat en el subministrament de dades tècniques, econòmiques o jurídiques, com també les relacionades amb el número d'identitat del personal de l'empresa destinat als serveis contractats, sol·licitats per Fira València en l'exercici de les seues facultats de control i inspecció o posar obstacles per qualsevol causa al dit exercici.
  
- L'incompliment de les clàusules contingudes en aquest plec i en el contracte.
  
- La renúncia de Fira València a continuar els treballs corresponents a aquest contracte.
  
- L'extinció de la personalitat jurídica de la societat mercantil del contractista, llevat que el patrimoni i l'organització de la societat extingida siga incorporada a una altra entitat i que aquesta darrera assumisca, de manera plena, les obligacions d'aquella i sempre que la nova entitat, en el termini de 15 dies hàbils, oferisca dur a terme el contracte en les mateixes condicions estipulades. Fira València pot admetre o rebutjar l'oferiment, sense que, en aquest últim cas, hi haja dret a cap indemnització per la resta del contracte deixat d'executar.
  
- La sol·licitud de suspensió de pagaments o declaració de fallida del contractista o del subrogat.
  
- La cessió del contracte, en tot o en part, sense l'autorització expressa de Fira València.
  
- La mort del contractista individual.
  
- L'acord mutu entre les parts.
  
- Altres causes que s'establisquen de manera expressa en el contracte.
  
27. Efectes de la resolució
  
27.1 Quan obeïsca a acord mutu, els drets de les parts s'han d'ajustar al que s'estipule vàlidament entre Fira València i el contractista.
  
27.2 Quan la resolució del contracte tinga la causa en la voluntat de Fira València, o en un incompliment per part d'aquesta de les seues obligacions contractuals, Fira València abonarà al contractista, en concepte d'indemnització per tots els danys i perjudicis que això haja pogut produir, fins a un màxim del 4% de les obres pendents d'executar pel contractista.
  
En tot cas, s'haurà d'abonar a més al contractista l'import corresponent a les obres degudament executades fins al dia de la resolució.
  
27.3 Quan el contracte es resolga per incompliment del contractista, li serà confiscada la garantia i, a més a més, haurà d'indemnitzar Fira València per tots els danys i perjudicis ocasionats.
  
27.4 En tot cas, l'acord de resolució ha de contenir pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia constituïda.
  
28. Recepció provisional
  
28.1 Amb una antelació de 10 dies, el contractista ha de comunicar a Fira València la data en què preveu acabar totalment les obres a fi que es fixe el dia i l'hora en què se n'ha d'efectuar la recepció provisional. En vista d'aquesta notificació Fira València fixarà el dia per a la recepció provisional.
  
28.2 El dia fixat per Fira València per a la recepció provisional es procedirà, en presència del representant autoritzat de Fira València, la Direcció Facultativa i el contractista a examinar l'estat de l'obra i a comprovar si els treballs fets compleixen les normes tècniques de seguretat i les clàusules contractuals quant a l'execució. La recepció provisional es farà una vegada que s'hagen fet de manera satisfactòria, segons el parer de Fira València i de la Direcció Facultativa, totes les proves especificades.
  
28.3 Si l'estat de les obres és satisfactori o bé, si es tracta de proves, si s'han superat satisfactòriament totes les establides, Fira València, la Direcció Facultativa i el contractista estendran en tres exemplars l'acta de recepció provisional.
  
28.4 En cas que l'examen de l'obra o del servei contractat no siga satisfactori, o si no s'han superat les proves establides, Fira València, la Direcció Facultativa i el contractista estendran un acta en tres exemplars en què deixaran constància dels defectes observats i del termini que la Direcció Facultativa fixe perquè el contractista els corregisca.
  
28.5 Transcorregut el dit termini, es durà a terme l'examen i les proves a què es refereixen els paràgrafs anteriors. Si són satisfactoris s'estendrà un acta de recepció provisional signada per Fira València, per la Direcció Facultativa i pel contractista.
  
28.6 Aquests exàmens, reconeixements i correccions es repetiran, amb idèntica reserva de drets per a Fira València, fins que s'aconseguisca un resultat satisfactori.
  
28.7 Si per qualsevol circumstància el contractista es nega a reparar els defectes o no els repara en el termini indicat a l'acta, Fira València es reserva el dret d'efectuar les reparacions per si mateixa o per mitjà de tercers, a càrrec del contractista. S'actuarà de la mateixa manera en cas que el contractista es negue a signar l'acta.
  
28.8 Els nous terminis que es concedisquen al contractista per deficiències trobades en efectuar la recepció provisional de les obres, en cap cas no significaran una pròrroga dels terminis contractuals i, en conseqüència, el contractista serà responsable de les penalitzacions o indemnitzacions de danys i perjudicis en què incórrega per aquest motiu.
  
29. Termini de garantia
  
29.1 El contractista ha de garantir el treball executat per ell durant un període de 12 mesos des de la data de la recepció provisional. Durant el període de garantia esmentat haurà de corregir o esmenar prompte, sense dany per al funcionament de les instal·lacions, qualsevol anomalia que siga imputable a defectes de construcció, o a la qualitat deficient dels materials o elements emprats, segons les ordres que en aquest sentit Fira València o la Direcció Facultativa li donen, i si es resisteix o es demora en el compliment d'aquestes, Fira València podrà procedir per si mateixa, o a través de tercers, a la realització dels treballs necessaris per a esmenar aquelles faltes o defectes; les despeses derivades d'aquesta acció es deduiran dels pagaments pendents o dels avals o les garanties, sense que això comporte un desistiment en la responsabilitat de garantia per al contractista.
  
29.2 Aquelles unitats que durant el termini de garantia necessiten reparació estaran subjectes a un nou període de garantia d'un any per al contractista, a comptar des de la data de la recepció de la reparació per part de la Direcció Facultativa.
  
29.3 Les garanties definitives, i complementària, tindran vigència fins que transcórreguen 12 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció provisional, sens perjudici del que estableix l'article 1.591 del Codi Civil. En cas que ambdues parts ho consideren convenient, es podrà procedir a fer recepcions parcials anticipades, les quals s'efectuaran de conformitat amb el que aquest contracte preveu per a la recepció provisional de les obres.
  
30. Recepció definitiva
  
30.1 20 dies abans que transcórrega el període de garantia establit, el contractista ho ha de notificar a Fira València i sol·licitarà la recepció definitiva de les obres. En vista d'aquesta sol·licitud, Fira València comunicarà al contractista la data fixada per a fer-ho.
  
30.2 El dia fixat per a dur a cap la recepció definitiva, es procedirà, en presència de Fira València, la Direcció Facultativa i el contractista, a comprovar l'estat de les obres i els treballs fets i a verificar si compleixen les condicions exigides.
  
30.3 En cas d'afirmativa, Fira València, la Direcció Facultativa i el contractista estendran la corresponent acta de recepció definitiva en tres exemplars. L'acta se signarà dins dels trenta dies següents a aquell en què finalitze el termini de garantia de 12 mesos previst en aquest contracte. Si transcorreguts els indicats 30 dies no s'haguera donat contestació a la petició de recepció definitiva, que el contractista ha de cursar fefaentment, s'entendrà automàticament rebuda l'obra amb caràcter definitiu com si la signatura de l'acta s'haguera portat a terme.
  
30.4 En l'acta de recepció definitiva s'ha de fer constar el total compliment de les seues obligacions contractuals.
  
30.5 Quan, segons el parer de Fira València o de la Direcció Facultativa, persistisquen defectes en l'obra, s'ajornarà la recepció definitiva, fins que els dits defectes, que s'han d'haver comunicat per escrit al contractista, com també el termini per a esmenar-los, siguen reparats dins del termini i en la forma escaient; transcorregut el termini sense que s'hagen reparat, Fira València queda facultada per a efectuar, de manera immediata, les reparacions per si mateixa o per tercers sens perjudici del seu dret per a executar els avals i les garanties i obtenir l'oportuna indemnització per danys i perjudicis. Aquesta mesura s'aplicarà d'igual forma en cas que el contractista es negue a reparar els defectes.
  
30.6 Si el contractista, tot i haver sigut citat, no assisteix a l'acte de recepció definitiva, l'acta unilateral, estesa per Fira València, produirà els mateixos efectes que si l'haguera subscrita el contractista.
  
30.7 Dins dels dos mesos següents a la data en què s'efectue la recepció definitiva, Fira València procedirà a tornar l'aval del compliment.
  
31. Liquidació
  
31.1 Una vegada produïda la recepció definitiva de les obres, el contractista ha de presentar a la Direcció Facultativa la proposta de la liquidació corresponent a l'obra. Aquesta s'ha de presentar davant de Fira València dins del termini d'un mes, a comptar des de la data de l'acta de recepció definitiva i l'acceptació d'aquesta per totes les parts comportarà la finalització de les relacions contractuals entre les parts signants, sens perjudici de la responsabilitat exigible al contractista per possibles vicis o defectes constructius i l'obligació de procedir a les reparacions escaients. El contractista està obligat així mateix a reparar o reposar els materials o equips defectuosos en què el període de garantia siga superior als 10 anys, i ha de respondre de la reparació o reposició d'aquests fins al final del termini de garantia del material o de l'equip concret per reparar.
  
A la recepció, el contractista ha de presentar a FMIV la documentació que acredite el pagament als instal·ladors subcontractats de les quantitats pactades per a la realització de les obres i les instal·lacions.
  
32. Responsabilitat per vicis o defectes constructius
  
32.1 Si a l'obra apareixen vicis o defectes constructius o dels materials, una vegada expirat el termini de garantia esmentat en aquest contracte, deguts a incompliments per part del contractista de les seues obligacions contractuals, aquest n'ha de respondre d'acord amb l'article 1.591 del Codi Civil, i a més a més ha d'abonar a Fira València els danys i perjudicis que se'n deriven.
  
33. Direcció de les obres
  
33.1 La Direcció Facultativa de les obres correspon a l'equip format pels tècnics designats per Fira València. Competeix al director facultatiu la interpretació tècnica del projecte d'execució i la facultat de dictar les ordres per al desenvolupament d'aquest i també la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada.
  
33.2 Les ordres i decisions de la Direcció Facultativa de les obres són vinculants per al contractista. La Direcció Facultativa donarà totes les ordres que considere necessàries que o convenients, sempre per escrit, bé en comunicació directa a les oficines del contractista o bé a través del llibre d'ordres, al qual sempre tindrà accés i estarà a la seua disposició.
  
33.3 El contractista, al seu torn, ha de comunicar també per escrit a la Direcció Facultativa els dubtes, les consultes, les dades o les instruccions per a l'execució de les obres que necessiten ser aclarits.
  
33.4. Les parts tenen un termini de set dies per a dialogar sobre aquesta petició i arribar a un acord. Si en aquest temps no s'arriba a un acord, la Direcció Facultativa decidirà sobre aquest assumpte, i aquesta decisió serà d'obligat compliment per al contractista, sens perjudici d'allò que s'indica a continuació:
  
- Si el contractista no està d'acord amb qualsevol decisió de la Direcció Facultativa, ho ha de comunicar per escrit a aquesta i a Fira València en un termini màxim de set dies des de la decisió de la Direcció Facultativa, i hi ha de fer constar de manera expressa la seua intenció que la dita decisió siga sotmesa en un futur a l'arbitratge previst en el contracte.
  
- Els terminis establits en aquesta clàusula són de caducitat. La no comunicació pel contractista en els terminis indicats en aquesta implica la renúncia o el desistiment del contractista a reclamar o revisar la decisió o l'actuació de la Direcció Facultativa o de Fira València.
  
- Cap element de l'obra no s'ha de cobrir o ocultar sense l'autorització de la Direcció Facultativa. El contractista ha de donar totes les facilitats a aquella perquè examine i mesure tots els elements que hagen de quedar ocults. Si el contractista oculta qualsevol element sense autorització prèvia, haurà de descobrir-lo a càrrec seu si així li ho ordenen.
  
33.6 Durant l'execució de les obres la Direcció Facultativa està autoritzada a ordenar per escrit:
  
a) La retirada de l'emplaçament, dins dels terminis que s'indiquen en l'ordre, de qualsevol material que, en la seua opinió, no estiga d'acord amb el projecte d'execució.
  
b) La substitució dels materials retirats per altres materials adequats i convenients, d'acord amb el projecte i la documentació complementària.
  
c) La demolició i correcta construcció de qualsevol obra o treball que, segons el parer de la Direcció Facultativa, no estiga d'acord amb el contracte pel que fa a qualitat de materials i d'execució.
  
Aquests treballs aniran sempre a càrrec del contractista, el qual no tindrà dret a l'abonament de les unitats tornades a executar i no s'ampliarà per això el termini d'execució.
  
34. Força major
  
34.1 El contractista no serà considerat responsable per l'incompliment de les seues obligacions si l'execució de les obres es retarda o es fa impossible com a conseqüència de «força major».
  
34.2 Les causes de força major es prendran en consideració únicament quan afecten directament els treballs que s'indiquen en el contracte o els subministraments d'aquests, o el transport dels materials necessaris per als treballs.
  
34.3 Perquè la propietat puga reconéixer i admetre l'existència de força major, el contractista, en cada cas, ha de comunicar-li, tan prompte com siga possible i sempre abans de les setanta-dues hores següents al moment en què aquestes causes apareguen, el començament i la possible durada dels casos de força major, i ha d'explicar-ne els detalls complets, els motius i la possible incidència en les obres.
  
34.4 En cas de força major, el contractista té dret a una pròrroga del termini contractual d'acord amb la incidència que la dita força major tinga en l'execució i el ritme de les obres, segons el parer de la Direcció Facultativa. Durant el temps que dure la situació de força major es mantindran les obligacions del contractista i de la propietat, i en cap cas el contractista no tindrà dret a indemnització o cost extra addicional derivat de la situació i dels efectes de la força major, bé de manera directa o bé incidentalment a causa, per exemple, del possible augment del termini.
  
34.5 Totes les causes de força major han de ser remeiades tan prompte com siga possible per tal de reduir-ne els efectes, i el contractista està obligat a posar tots els mitjans al seu abast per tal d'aconseguir-ho sense que açò li done dret a cap increment de cost o preu.
  
35. Règim jurídic del contracte
  
35.1 L'empresa adjudicatària i Fira València acorden que, per a qualsevol controvèrsia o assumpte judicial que es puga originar amb motiu del compliment d'aquest contracte, se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de València, amb renúncia a qualsevol fur que els puga correspondre.
  
36. Normes aplicables
  
36.1 En tot el que no es preveu en aquest plec de condicions, hom s'ajustarà al que disposen les legislacions espanyola i autonòmica aplicables, de forma principal o per analogia.
  
37. Publicitat de la licitació
  
La licitació serà anunciada al Diario Oficial de las Comunidades Europeas, al Butlletí Oficial de l'Estat, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en dos diaris de tirada nacional i en altres dos de tirada local.
  
València, 15 de gener de 2002.- La directora general de la Fira Mostrari Internacional de València: Belén Juste Picón.
  
ANNEX I
  
Criteris de valoració
  
Criteris de valoració de les ofertes per al concurs d'execució de les obres.
  
Els aspectes que s'han de tenir en compte en les ofertes per al concurs i les valoracions corresponents es fixen sobre la base de 100 punts:
  
1. Valoració tècnica de la proposició: de 0 a 60 punts.
  
2. Oferta econòmica: de 0 a 40 punts.
  
Total 100 punts.
  
1. Valoració tècnica de la proposició. (60)
  
1.1 Programa de treball i termini d'execució. (30)
  
a) Pla d'obra i termini d'execució. (15)
  
Atesa la importància de les obres que s'han d'executar, el licitador ha de presentar un programa per al desenvolupament dels treballs ajustat a la realitat i viable tipus PERT, amb diagrama de barres on s'analitzen les durades, els marges i el camí crític de les unitats més importants de l'obra. S'hi d'adjuntar un histograma dels imports efectuats mensualment als preus d'execució per contracta tot respectant-se les anualitats previstes.
  
S'ha de presentar un estudi de rendiments de les unitats d'obra amb assignació de mitjans humans i maquinària.
  
No s'acceptaran terminis d'entrega superiors als indicats en la planificació entregada.
  
b) Memòria i procés constructiu. Millores. (15)
  
En estreta relació amb l'apartat 1.1.a (pla d'obra i termini d'execució), l'apartat 1.3.a (equip tècnic adscrit a l'obra) i l'apartat 1.3.b) (recursos propis en l'entorn de l'obra) s'ha de fer una descripció de l'execució de les unitats significatives de l'obra en relació amb el seu rendiment, mitjans aportats per a la realització d'aquestes i dificultats constructives.
  
Es valoraran les millores tècniques constructives i també els procediments proposats per a garantir el compliment del termini.
  
1.2 Acreditació d'experiència en projectes semblants i qualitat d'aquests. (15)
  
a) Qualitat en altres obres amb estructures de formigó i acer a la Comunitat Valenciana. (7)
  
Amb aquesta finalitat s'hi han d'incloure fins a cinc certificats d'obra signats pel director facultatiu o per l'empresa contractant.
  
b) Nombre d'obres fetes durant els últims cinc (5) anys a la Comunitat Valenciana amb pressupost de licitació de més de 2.000 milions de pessetes. (5)
  
c) Certificat ISO-9002 o, si no n'hi ha, PAC. (3)
  
L'empresa ha d'aportar un certificat acreditatiu del fet que se li ha concedit el certificat d'«empresa registrada» d'acord amb la norma UNE-EN ISO-9002.
  
Si no té aquest certificat serà necessari adjuntar-hi una memòria explicativa del pla d'assegurament de la qualitat en què es determine el sistema de qualitat que el licitador pensa establir en l'obra, l'organigrama, les unitats sotmeses a aquest i el procediment que s'hi emprarà.
  
1.3 Mitjans humans i materials. (15)
  
a) Mitjans humans o equip tècnic adscrit a l'obra. (6)
  
Es valorarà la titulació i l'experiència dels tècnics de l'empresa assignats.
  
En aquest sentit l'oferta ha de contenir l'organigrama jeràrquic i funcional dels equips de treball, i també els curricula vitae de les persones fonamentals d'aquests equips i el compromís d'ocupació i intervenció del personal assignat.
  
b) Proporció de recursos propis en l'entorn de l'obra. (6)
  
Relació de mitjans humans, maquinària, mitjans auxiliars, instal·lació, pedreres, arreplega de material, etcètera, propis que l'empresa posseeix a la Comunitat Valenciana, per a l'execució de l'obra.
  
c) Nivell del centre de decisió contractual de l'empresa pròxim a l'organisme contractant. (3)
  
Valoració de la situació del centre de decisió contractual de l'empresa a la Comunitat Valenciana per a garantir el bon servei i la rapidesa en la gestió, presa de decisions i contacte amb el promotor.
  
Permanència dels centres de màxima decisió de l'empresa a la Comunitat Valenciana que garantisquen el servei de postvenda.
  
Valoració de la permanència dels centres de màxima decisió de l'empresa a la Comunitat Valenciana que garantisca la màxima resposta davant dels problemes que es puguen plantejar una vegada acabada l'obra.
  
2. Oferta econòmica. (40)
  
2.1 Aquest criteri valorarà l'esforç econòmic sobre l'oferta, i es desestimaran les que estiguen per damunt del pressupost de licitació.
  
Només es consideraran les ofertes que es troben en la banda compresa +10 punts percentuals respecte al valor mitjà dels percentatges de baixa de les ofertes presentades, d'acord amb el tipus de licitació.
  
Es valoraran de 0 a 30 punts les ofertes econòmiques compreses en la banda abans definida, i s'assignarà la màxima puntuació a la baixa mitjana corregida +5 i amb valors proporcionals a la resta. La baixa mitjana corregida serà la mitjana resultant de considerar les ofertes compreses dins de l'interval anterior. (30)
  
2.2 Termini o finançament del pagament. (10)
  
Fira València donarà preferència i podrà acceptar propostes de finançament o millora en el cobrament dels certificats que quedaran a la lliure voluntat de proposició per part de les constructores que liciten el concurs d'aquesta obra.
  
ANNEX II
  
Models d'avals
  
Aval de fiança provisional.
  
L'entitat financera:
  
NIF: ...
  
Domicili: ...
  
Nom dels apoderats: ...
  
AVALA
  
..., amb NIF ..., en concepte de fiança provisional davant de Fira Mostrari Internacional de València (FMIV) per a respondre per un import d ... euros del compliment i les responsabilitats derivades de la participació en el procés de selecció d'ofertes per a la contractació del servei d ...
  
Aquest aval es presta amb caràcter solidari i irrevocable amb renúncia expressa als beneficis d'ordre, exclusió i divisió de béns i tan àmpliament com en dret calga; és executable al primer requeriment de la Fira Mostrari Internacional de València (FMIV), fins i tot amb l'oposició del fiador i sense poder posposar el pagament o negar-s'hi per cap motiu.
  
Aquest aval tindrà validesa fins que el procés de selecció finalitze.
  
Aquest aval ha sigut inscrit amb aquesta mateixa data al Registre Especial d'Avals amb el número ...
  
València, ... d ... de
  
Aval de fiança definitiva
  
L'entitat financera: ...
  
NIF: ...
  
Domicili: ...
  
Nom dels apoderats: ...
  
AVALA
  
... amb NIF ..., en concepte de fiança definitiva davant de Fira Mostrari Internacional de València (FMIV) per a respondre per un import d ... euros del compliment i les responsabilitats derivades de les obligacions contretes en l'execució del contracte dels treballs d ...
  
Aquest aval es presta amb caràcter solidari i irrevocable amb renúncia expressa als beneficis d'ordre, exclusió i divisió de béns i tan àmpliament com en dret calga; és executable al primer requeriment de la Fira Mostrari Internacional de València (FMIV), fins i tot amb l'oposició del fiador i sense poder posposar el pagament o negar-s'hi per cap motiu.
  
Aquest aval tindrà validesa fins que FMIV no n'autoritze la cancel·lació.
  
Aquest aval ha sigut inscrit amb aquesta mateixa data al Registre Especial d'Avals amb el número ...
  
València, ... d ... de ...
  
ANNEX III
  
Model d'oferta econòmica
  
..., major d'edat, amb domicili a ..., carrer ..., número ..., amb DNI número ..., en nom propi o en representació de l'empresa ..., amb CIF número ..., i domicili a ... , carrer ..., número ...; una vegada assabentat de les condicions i dels requisits que s'exigeixen per a optar a l'adjudicació de l'obra ..., es compromet a realitzar-la amb subjecció als plecs de - ... - i els seus annexos, per la quantitat d ... euros (en lletra i nombre) quantitat que comporta una baixa d ... % respecte al pressupost base de licitació, incrementada en un 16% que correspon a l'impost sobre el valor afegit que produeix un preu global contractual d ... euros (en lletra i nombre).
  
València, ... d ... de
  
Signatura i segell de l'empresa
  
ANNEX IV
  
Resum del pressupost
  
Execució material del projecte
  
13% despeses generals
  
6% benefici industrial
  
Total d'execució per contracta
  
16% IVA
  
Total pressupost
  
Feria Muestrario Internacional de Valencia



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4182, del 04-02-2002 (2002/895)

Concurso de obra civil y arquitectura de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y acceso foro centro de la fase III de la ampliación de Feria Valencia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4182

Fecha DOGV
:   04-02-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/895

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Feria Muestrario Internacional de Valencia

Tipo de documento
:   Concurso

Concurso de obra civil y arquitectura de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y acceso foro centro de la fase III de la ampliación de Feria Valencia. [2002/Q895]
  
Cuadro resumen de características del pliego de bases correspondiente al concurso de obras:
  
1. Designación del objeto de la licitación
  
Construcción de la obra civil y arquitectura de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y acceso foro centro de la fase III de la ampliación de Feria Valencia.
  
2. Presupuesto base de licitación
  
El presupuesto asciende a treinta y siete millones seiscientos diecisiete mil trescientos cuarenta y siete euros (37.617.347 EUR) (sin IVA).
  
3. Anualidades presupuestarias
  
Ejercicio 2002: 13.760.425 euros (sin IVA)
  
Ejercicio 2003: 16.551.633 euros (sin IVA)
  
Ejercicio 2004: 7.305.289 euros (sin IVA)
  
4. Plazos de ejecución
  
Los plazos de ejecución serán 30 meses desde la adjudicación del contrato.
  
5. Clasificación contratista
  
Grupo Subgrupo Categoría
  
A 1 e)
  
C 1, 2, 4 y 6 f)
  
6. Fianza
  
Provisional: 1%; 376. 173,47 euros.
  
Definitiva: ver cláusula 11 del presente pliego.
  
7. Gastos exigibles al contratista o contratistas
  
- 7,5% sobre presupuesto de contrata, incluido IVA, en concepto de gastos de proyecto, dirección de obras, asistencia técnica y control de calidad.
  
- Gastos por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras, así como la publicación de los anuncios y colocación de carteles en obra.
  
8. Plazo de garantía
  
12 meses a contar desde la fecha del acta de recepción definitiva
  
9. Revisión de precios
  
No procede.
  
10. Admisión de variantes
  
No se admiten variantes.
  
Pliego de condiciones para la adjudicación de las obras de construcción de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y acceso foro centro, fase III de la ampliación de Feria Valencia.
  
1. Definiciones
  
Comité Ejecutivo de Feria Valencia: es el órgano permanente para el gobierno, gestión y administración de la institución y todos sus certámenes feriales con plena autonomía para la ejecución y cumplimiento de sus funciones.
  
Ofertante: persona física o jurídica que ha presentado oferta para la realización de trabajos objeto de este pliego.
  
Adjudicatario: persona física o jurídica que ha resultado adjudicataria por el órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido en este pliego.
  
Contratista: persona física o jurídica que ha sido contratada por Feria Valencia para la realización de los trabajos objeto de este pliego.
  
Subcontratista: toda persona física o jurídica que tiene una relación contractual no laboral con el contratista para prestar cualquier servicio relativo al desarrollo de alguna de las partes de los trabajos objeto de este pliego.
  
Obras: se refiere a los trabajos que se regulan en este pliego y en consecuencia en el contrato. También se denominan trabajos.
  
Recinto de obras: se refiere al recinto ferial de Valencia en la que se llevarán a cabo las diferentes obras por los diferentes contratistas contratados por Feria Valencia.
  
Dirección de obras: lo compone la Dirección Facultativa, esto es, el equipo técnico designado por Feria Valencia y autores del proyecto con facultades para decidir sobre todos los aspectos técnicos de la obra y para dirigir su ejecución material y controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo construido.
  
2. Objeto del pliego
  
2.1 Constituye el objeto de este pliego la regulación de las fases de licitación, adjudicación y ejecución por el contratista de los trabajos de la construcción la obra civil y de arquitectura del nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras, accesos y foro centro de la fase III de la ampliación del recinto ferial. Incluye también las demoliciones necesarias para la construcción de lo anterior, en el ámbito de la ampliación de la recinto ferial de Valencia. Contempla todo lo concerniente al plan de seguridad y salud, y vigilancia de las obras. Incluye también los medios auxiliares (grúas, maquinaria, andamios, protecciones, caseta de obra, etcétera) necesarios para la realización de los trabajos y su mantenimiento durante todo el período de desarrollo de las obras.
  
2.2 Los trabajos que el contratista se obliga a realizar se ajustarán al proyecto redactado por los técnicos designados por Feria Valencia, de acuerdo con las especificaciones que figuran en los planos, mediciones, memoria, pliego de condiciones y estudio de seguridad y salud del citado proyecto, cuyo ejemplar se da por reproducido íntegramente en este documento.
  
2.3 El adjudicatario de los trabajos contemplados en este pliego y la Dirección Facultativa, una vez adjudicadas las obras, no podrán convenir modificaciones técnicas, estructurales, funcionales o estéticas que no estén contenidas en el proyecto y que tengan implicaciones económicas y temporales sin estar previamente aceptadas por Feria Valencia
  
2.4 Los trabajos a realizar incluyen el suministro de todos los materiales necesarios, la mano de obra directa e indirecta, maquinaria y todas las instalaciones auxiliares necesarias para la completa ejecución de las obras.
  
2.5 Formarán parte de contrato, además de este pliego de bases, los siguientes documentos anexos:
  
I. Proyecto de ejecución compuesto por memoria, anejos, planos, pliegos de condiciones y presupuesto compuesto por mediciones y precios.
  
II. Programa de ejecución de los trabajos y de suministro de materiales y equipos acordados con el contratista, que respete los hitos establecidos y de acuerdo con lo estipulado en el punto 21, programa de trabajos de este pliego.
  
III. Aval de garantía definitiva.
  
IV. Plan de seguridad y salud, desarrollado a partir del estudio de seguridad y salud correspondiente.
  
V. Plan de obra detallado.
  
2.6 En todo caso, se entiende que lo dispuesto en este pliego prevalecerá sobre lo establecido en los documentos anexos que forman parte del contrato, y entre éstos, el orden de prelación será el establecido anteriormente en este mismo apartado.
  
2.7 La presentación de ofertas implicará manifestación expresa del ofertante de que acepta el contenido de este pliego de bases y su conformidad con el mismo.
  
3. Participantes
  
3.1 Pueden presentar ofertas para optar a la adjudicación de las obras aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten capacidad técnica y profesional suficiente para llevar a buen término todos los trabajos que se encomiendan en el presente pliego y que cumplan los requisitos establecidos en el mismo y sus anexos.
  
3.2 Si varias empresas concurren mediante compromiso de constitución de una unión temporal, cada uno de los empresarios comprometidos en su constitución deberá acreditar los requisitos establecidos en el apartado 13.3 «Documentación a presentar: sobre número 1: documentación administrativa», salvo los correspondientes a los puntos e) «Garantía provisional» y i) «Certificado de clasificación», que podrán ser cumplidos complementariamente entre las empresas comprometidas en la constitución de la UTE. Deberán acompañar, asimismo, un escrito de compromiso en el que indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que lo suscriben y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas.
  
4. Gastos exigibles al contratista
  
Son de cuenta del contratista o contratistas, los gastos recogidos en el apartado 7 del cuadro resumen de características, y que son: redacción del proyecto, preparación del pliego, prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección de obra, asistencia técnica, control de calidad, inspección, liquidación y legalización de las obras e instalaciones, la publicación de los anuncios del concurso, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
  
Los gastos por redacción, dirección, ensayo, seguridad y salud y control de la obra que tengan lugar durante la ejecución de los mismos incluidos en el párrafo anterior y que deben realizarse con cargo al contratista, no excederán del porcentaje fijado en el apartado 7, del cuadro resumen de características del presente pliego.
  
5. Duracion del contrato
  
5.1 La duración del contrato se corresponderá con el plazo necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
  
6. Plazo de ejecucion de los trabajos
  
6.1 Los trabajos objeto del contrato se realizarán en el plazo máximo propuesto por el contratista en su oferta que, en todo caso, no podrá ser superior a 30 meses, a contar desde la fecha de la firma del acta de viabilidad de las obras comprobación de replanteo. El contratista se ajustará, en todo caso, a los plazos parciales y fechas que se señalan a continuación, y que a falta del programa acordado indicado en el apartado 21, programa de trabajos, servirán como referencia para el establecimiento de las penalizaciones del punto 19, obligaciones del contratista de este pliego:
  
Hitos intermedios:
  
Entrega del foro centro nivel 1, el 1 de marzo de 2003.
  
Entrega del pabellón especial, el 1 de marzo de 2004.
  
Entrega de la obra civil de infraestructuras y accesos, el 1 de marzo de 2004.
  
Finalización acceso sur, 1 septiembre 2004.
  
6.2 Entrega de las obras:
  
La entrega de la totalidad de las obras contempladas en este pliego de condiciones será el 1 de septiembre del año 2004, habiendo cumplido en su totalidad los hitos contemplados en la cláusula 6.1 de este pliego.
  
Este plazo final de entrega de obras será el que servirá de referencia para el establecimiento de la penalización del apartado 19.4 del presente pliego.
  
En caso de que se produjera algún retraso en el plazo final establecido, se aplicará una penalización con un máximo del 10% del precio total del contrato.
  
El pago o deducción de dichas sanciones no eximirá al contratista de las obras de su obligación de terminar la obra o cualquier otra de sus obligaciones y responsabilidades según el contrato, y en ningún caso constituirá una renuncia por Feria Valencia a sus derechos en el contrato, incluida la resolución del mismo.
  
Si a juicio de la dirección de obras, los trabajos realizados mostraran la imposibilidad del cumplimiento por parte del contratista de las obras, de los plazos parciales establecidos en el presente pliego, Feria Valencia podrá exigir de la misma el incremento de los medios auxiliares y mano de obra, o el establecimiento de dos o más turnos de trabajo sin que por ello sufran aumento los precios establecidos en la oferta adjudicataria del concurso.
  
Para verificar el cumplimiento global del plazo de ejecución final de obra, se establecen los hitos indicados en la cláusula 6 del presente pliego.
  
El contratista de las obras deberá empezar la obra tras el levantamiento del acta de viabilidad y comprobación de replanteo de las obras, contemplado en las cláusulas 18 y 20 de este pliego.
  
El incumplimiento del plazo final se considerará como retraso esencial y se podrá penalizar hasta el 100% de la penalización establecida en este pliego.
  
Si el contratista de las obras se retrasa en la marcha de las obras por causas de fuerza mayor, o por retraso autorizado por la Dirección de Obras, entonces el plazo de ejecución, deberá ser aumentado mediante una orden de cambio modificando el programa de trabajo contemplado en la cláusula 21 del presente pliego.
  
6.3 Suspensiones
  
Las suspensiones podrán ser totales o parciales, según se refiere a la totalidad de las obras y prestaciones que realice el contratista de las obras, o solamente a una parte de ellas, de clara definición y que sea separable en su ejecución del conjunto.
  
Feria Valencia podrá suspender temporalmente los trabajos, ya sea en su totalidad o en parte, en los siguientes casos :
  
a) Cuando sin previo aviso u orden escrita de la Dirección de Obras, ni haberse producido algunas de las causas de fuerza mayor previstas se paralicen los trabajos contratados, sin causa justificada.
  
b) En el caso de culpa o fallo del contratista de las obras en la ejecución de las obligaciones derivadas de este pliego, o en caso de emergencia que ponga en peligro vidas o propiedades.
  
c) Cuando a criterio de la Dirección de Obras se juzgue necesario para la debida ejecución de las obras o en razón de las circunstancias meteorológicas que afecten a la seguridad o calidad de las obras.
  
Cuando la suspensión sea imputable al contratista de las obras, Feria Valencia tendrá derecho a la correspondiente indemnización por aquellos daños o perjuicios que le haya producido la suspensión o bien, caso de que los efectos de la suspensión fueran irreparables, tendrá derecho a instar la suspensión del contrato.
  
Cuando la suspensión sea imputable a Feria Valencia, el contratista tendrá derecho a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios que le haya producido la suspensión.
  
Se entenderá como causa justificada de suspensión de los trabajos por parte del contratista, el no pago de las certificaciones de obra en la forma y plazo establecidas en el contrato.
  
Siempre que se produzca una suspensión temporal Feria Valencia y el contratista de las obras suscribirán un acta de reanudación, en la que expondrán las causas y razones que la motiva, con indicación de la parte contratante que la solicita.
  
Resueltas las causas o razones que motivaron la suspensión temporal, las partes suscribirán igualmente un «acta de reanudación» que indicara las fechas en que esta tendrá lugar y los datos que se consideren convenientes incluir para mejor definición del futuro programa de trabajo y las mutuas prestaciones pendientes.
  
7. Presupuesto
  
7.1 El presente tipo de ejecución por contrata para realizar los trabajos objeto del contrato, incluido el Plan de Seguridad y Salud, que servirá de base para la presentación de las ofertas, asciende a la cantidad de treinta y siete millones seiscientos diecisiete mil trescientos cuarenta y siete euros (37. 617.347 EUR) (sin IVA).
  
7.2 El contratista asumirá como suyos todos los documentos de que consta el proyecto, anejos, planos, pliegos, mediciones y presupuesto, entendiéndose que han procedido a la revisión de todos ellos, así como, los gastos contemplados en la cláusula 4 del presente pliego.
  
7.3 Las aclaraciones que dicte la Dirección Facultativa sobre el proyecto y sus documentos no se considerarán en ningún caso como modificaciones o variaciones, debiéndose ejecutar por el contratista sin coste o plazo adicional.
  
7.4 Cualquier trabajo que no esté expresamente detallado en la totalidad de los documentos de proyecto, figurando en alguno de ellos, y que sea necesario para conseguir el objeto del mismo, será realizado por el contratista como si dicho trabajo hubiese sido específicamente descrito en la totalidad de dichos documentos.
  
7.5 Las unidades de ejecución son completas, es decir, que cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de una unidad de obra se entenderá incluido en el precio de la misma, aunque no figure específicamente en su descripción.
  
7.6 Cuantos elementos auxiliares se precisen obligatoriamente por cualquier norma, son de obligada ejecución, y su precio se entiende incluido en la unidad, aunque no se indique expresamente.
  
8. Revisión de precios
  
8.1 No se admitirá revisión de precios.
  
9. Facturación y forma de pago
  
9.1 El último día del mes, el contratista remitirá en papel y en soporte informático a la Dirección Facultativa la relación valorada de los trabajos realizados a origen y en el mes. La Dirección Facultativa procederá a su comprobación y, en caso de conformidad, redactará la correspondiente certificación en el plazo máximo de los 20 días siguientes a su recepción.
  
9.2 En caso de no haber acuerdo en la valoración de la obra ejecutada que permita la aprobación y firma de la Dirección Facultativa, se detraerá de la certificación el importe de la parte en desacuerdo, que quedará pendiente hasta la próxima certificación y se incluirá el importe de la parte en que haya acuerdo, de modo que siempre dentro de los 20 días siguientes a la fecha de recepción de la relación valorada de los trabajos, deberá estar ésta aprobada y firmada por la Dirección Facultativa.
  
9.3 El contratista hará llegar a Feria Valencia la certificación emitida y firmada por la Dirección Facultativa conjuntamente con su correspondiente factura. La Dirección General de Feria Valencia dispondrá de 20 días a partir de la fecha de presentación, en su registro de entrada, por el contratista para verificar y aceptar, en su caso, la certificación de las obras. En caso de disconformidad, total o parcial de la certificación, Feria Valencia, podrá devolver la misma, en el plazo establecido a la Dirección Facultativa, para la justificación de la misma.
  
9.4 Feria Valencia abonará dicha factura en el plazo de noventa (90) días naturales, a partir de la verificación y aceptación de la certificación por la Dirección General de Feria Valencia, contemplada en la cláusula 9.3.
  
Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan, sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
  
Del importe de cada certificación se retendrá el porcentaje que corresponda, para cubrir los gastos establecidos en la cláusula 4 del presente pliego, en concepto de gastos de proyecto, dirección de obra, asistencia técnica, seguridad y salud, y control de calidad... No procederá devolución alguna al contratista por este concepto.
  
9.5. Feria Valencia podrá aplazar el pago de las certificaciones de obra hasta un máximo de seis meses a contar desde la fecha de su vencimiento.
  
Dicho aplazamiento devengará intereses a favor del adjudicatario, al tipo resultante de sumar al interés legal del dinero, un diferencial máximo de 0,5 puntos.
  
10. Garantía provisional
  
10.1 El ofertante deberá incorporar en el sobre de documentación administrativa, una garantía provisional de uno por ciento (1%) del total del presupuesto base de licitación, mediante aval bancario, ejecutable a primera demanda, conforme al modelo ?1- establecido por Feria Valencia, que figura en el anexo II. Estas fianzas provisionales serán devueltas a los interesados en el plazo de 30 días desde la publicación de la adjudicación.
  
10.2 La fianza consignada por el adjudicatario, quedará pues retenida hasta la formalización del contrato, que, de no llevarse a efecto por causas imputables al mismo, implicará su pérdida a favor de Feria Valencia.
  
11. Garantia definitiva
  
11.1 El adjudicatario deberá presentar una garantía definitiva del cuatro por ciento (4%) del importe de adjudicación, mediante aval bancario, ejecutable a primera demanda, solidario, irrevocable e incondicionado, conforme al modelo ?2- establecido por Feria Valencia, que figura en el anexo II.
  
11.2 Esta garantía deberá constituirse en el plazo de 10 días naturales, a partir del siguiente en que fuese notificada la adjudicación de la obra objeto de este pliego (15 días para los casos de unión temporal de empresas), acreditando la constitución de la misma, y el pago de los anuncios, con la exhibición y depósito de sus justificantes en Feria Valencia. Si el contratista no cumpliese el plazo citado, Feria Valencia podrá considerar anulada la adjudicación, sin que esto implique la imposibilidad de ejercer acciones legales por incumplimiento del acuerdo.
  
11.3 La fianza definitiva responderá del cumplimiento por parte del contratista de todas sus obligaciones de ejecución y de abono establecidas en el contrato.
  
11.4 El aval permanecerá vigente durante el período de garantía de las obras y será liberado total o parcialmente a los seis meses de la firma, por las partes, del acta de recepción definitiva.
  
11.5 Estas garantías se constituirán en metálico, valores públicos o privados, aval bancario, o por contrato de seguro de caución, en los términos y condiciones que se contemplan en los artículos 36 y 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
  
El aval deberá llevar el testimonio del conocimiento de firma, suscrito por notario.
  
Las garantías serán depositadas, en cualquier caso, en la cuenta de la oficina de Bancaixa número 0489, sita en el polígono Fuente del Jarro, calle de la Ciudad de Sagunto, número 20, Paterna 46988 (Valencia), a nombre de Feria Muestrario Internacional de Valencia, número de cuenta 3100107208.
  
12. Capacidad jurídica
  
12.1 Están facultadas para contratar con Feria Valencia las personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, que gozando de capacidad jurídica o de obrar, no se hallen incursas en ninguna de las circunstancias de incompatibilidad o incapacidad que, a continuación, se mencionan:
  
- Haber sido condenado el empresario y sus representantes, mediante sentencia firme, por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de secretos o uso de información privilegiada y/o delitos contra la Hacienda Pública.
  
- Haber incumplido cualquier otro contrato con Feria Valencia, salvo que por acuerdo expreso de sus órganos rectores sean admitidas nuevamente a contratación.
  
- Haber solicitado suspensión de pagos o haber sido declarado en quiebra concurso de acreedores o insolventes, mientras no fueran rehabilitados.
  
- Haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la seguridad o higiene en el trabajo, o por delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo.
  
- El empresario y sus representantes y, en el supuesto de sociedades, sus órganos de dirección y los miembros de su consejo de administración, no podrán pertenecer o haber pertenecido a los órganos rectores o directivos de Feria Valencia, hasta el nivel de «director», incluido éste, durante los dos últimos años.
  
La prohibición prescribirá transcurrido el mismo periodo, desde que se hubiera extinguido la relación con Feria Valencia, de la persona física, o de los cargos citados, de la persona jurídica.
  
- Haber presentado más de una oferta para la contratación, o haber suscrito propuesta en agrupación temporal con otros ofertantes si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una agrupación temporal.
  
12.2 Si Feria Valencia tuviese conocimiento de alguna de estas circunstancias con posterioridad a la celebración del contrato, o si la vinculación antes aludida se produjese a lo largo del desarrollo de éste, Feria Valencia podrá resolverlo dejándolo sin efecto, con derecho a exigir del empresario el resarcimiento de daños y perjuicios que haya podido causar.
  
12.3 La concurrencia a la presentación de la oferta, podrá hacerse por sí o representados por persona autorizada, mediante poder bastanteado. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las causas de incapacidad e incompatibilidad citadas con anterioridad.
  
12.4 Los poderes y los documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición en copia legalizada por Notario para el caso de que no se presente el original.
  
12.5 El contrato se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante, podrá concertarse con dos o más personas o entidades, si se obligaren solidariamente respecto a Feria Valencia, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles.
  
13. Proposiciones
  
Deberán presentarse documentos originales o copias auténticas, acompañados de fotocopia simple.
  
13.1 Idioma.
  
Todos los documentos que conforman las propuestas tienen que ser presentados en idioma español.
  
13.2 Plazo de presentación
  
Este pliego de bases, junto con el resto de la documentación para la licitación, podrá ser retirado del lugar y en el horario que se indique en los anuncios publicados correspondientes al concurso regulado por este pliego previo abono de su importe, a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
  
En horas de 09.00 a 15.00 del día 18 de febrero de 2002, podrán entregarse las proposiciones y la documentación adjunta en el Registro General de Feria Valencia, ubicado en avenida de las Ferias, s/n. La citada documentación deberá presentarse en tres sobres precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente debiendo indicar en el anverso del sobre su respectivo contenido y el nombre del licitador según:
  
Oferta: construcción de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y accesos y foro centro de la fase III de la ampliacion de Feria Valencia.
  
Documentación/proposición: ...
  
Presentado por: ...
  
Sobre número: ...
  
Cada licitador no podrá presentar propuestas en régimen de unión temporal de empresas si lo ha hecho individualmente, con la penalización, en su caso, de la desestimación de todas las proposiciones por él presentadas.
  
No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan errores, omisiones o tachaduras que impidan conocer con claridad algún aspecto de la proposición que se estime fundamental.
  
13.3 Documentación a presentar:
  
Sobre número 1. Documentación administrativa.
  
Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante.
  
Habrá de contener la documentación siguiente:
  
Empresarios de la Comunidad Europea:
  
a) Si el ofertante es una sociedad: escritura de constitución de la misma y certificación del Registro Mercantil (u organismo equivalente en el país del domicilio social del empresario) que refleje la situación actual de la empresa. Este último requisito podrá ser sustituido por declaración responsable de la sociedad de que el contenido de la escritura de constitución, así como los estatutos y los cargos directivos de la misma, con sus correspondientes poderes, siguen estando vigentes en la actualidad y no revocados. En caso contrario, si se han producido cambios o modificaciones, deberán aportarse fotocopias, compulsadas ante notario, de los documentos que acrediten esas circunstancias.
  
b) Documento nacional de identidad del firmante de la proposición o documento equivalente del país del domicilio social del empresario.
  
c) Poder bastanteado, acompañado de declaración de vigencia de dicho poder, si se obra en representación de sociedad, tanto para la presentación de oferta como para la firma del contrato y representar a la sociedad en arbitraje, de conformidad con lo estipulado en el punto 35, régimen jurídico del contrato.
  
d) Declaración responsable de que ni el ofertante, ni el representante de éste, en su caso, se hallan comprendidos en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
e) Garantía provisional (aval bancario).
  
f) Certificación administrativa en vigor, a la fecha de presentación de oferta, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España o del organismo equivalente del país del domicilio social del empresario, de que el ofertante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
  
g) Documento justificativo de estar al corriente de pago, a la fecha de presentación de la oferta, en el impuesto sobre actividades económicas, o documento equivalente al correspondiente en el país del domicilio social del empresario.
  
h) Certificaciones administrativas en vigor, a la fecha de presentación de la oferta, en las que, igualmente se acredite que el ofertante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o del organismo equivalente del país del domicilio social del empresario.
  
i) Certificado de clasificación como empresa, acompañado de declaración de vigencia del mismo.
  
Para tomar parte en la licitación, deberá justificarse estar clasificado en los siguientes:
  
Grupo Subgrupo Categoría
  
A 1 e)
  
C 1, 2, 4 y 6, f)
  
Empresarios de países no miembros de la Comunidad Europea:
  
La documentación que a continuación se relaciona, deberá presentarse acompañada de traducción jurada al idioma español, en el caso de que la redacción original figure en otro idioma distinto.
  
a) Además de los documentos señalados en las letras a), b), c), d), e), f), g) y h), los empresarios miembros de la Comunidad Europea, presentarán documento acreditativo de la inscripción en los registros o presentación de las certificaciones que se indican en la legislación española vigente.
  
Adicionalmente, en el caso de empresas no pertenecientes a un estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española, acompañando el informe correspondiente. Asimismo, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que su estado de procedencia admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación sustancialmente análoga. Estas empresas deberán, además, tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y acreditar su inscripción en el Registro Mercantil.
  
b) Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera, a través de lo previsto en punto i) del apartado anterior.
  
c) Declaración de sumisión expresa al régimen jurídico establecido en el pliego de bases.
  
Los documentos referenciados se presentarán mediante copia legalizada por notario en el caso de no presentarse el original.
  
Sobre número 2. Documentación técnica.
  
Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante.
  
Contendrá los siguientes documentos:
  
a) Relación valorada de las obras ejecutadas en los últimos cinco años, con especial referencia a las obras de iguales o similares características a las del presente concurso, acompañadas de certificados de buena ejecución firmados por el facultativo director, u organismo o empresa contratante.
  
b) Relación de medios (maquinaria, medios auxiliares y personal con cualificación técnica), con mención expresa de los que se dedicarán a la ejecución de la obra.
  
Documento por los que el licitador o los licitadores se comprometen a mantener a pie de obra, con dedicación exclusiva, al personal técnico y auxiliar que se enumere, así como a su categoría profesional y años de experiencia, y que no podrá voluntariamente retirar de la obra, sin que la Dirección Facultativa apruebe al sustituto. El equipo humano no podrá ser inferior a cinco técnicos medios y tres técnicos superiores (ingenieros o arquitectos) durante toda la obra, y un ingeniero industrial, durante la fase de montaje de las instalaciones; así como el equipo necesario para la organización eficaz de la obra.
  
c) Metodología y procedimientos para la realización de los trabajos objeto del contrato. En el que se incluirá memoria y proceso constructivo con las mejoras técnicas propuestas para la consecución del plazo y buena ejecución de la obra. Se valorará también la disposición por parte del adjudicatario de las obras de naves y terrenos necesarios para el acopio de los materiales destinados a la ejecución de las obras, así como su proximidad a las mismas.
  
d) Plan de obra y plazo de ejecución.
  
Plan de obra detallado contemplado en la cláusula 2.5 apartado V, «objeto del pliego», de las obras que garantice su ejecución en el plazo ofertado en la propuesta presentada, donde se concreten:
  
- Descripción detallada de las actividades a realizar.
  
- Rendimientos de las distintas actividades, detallando el proceso de ejecución, los medios a emplear y justificación de los rendimientos estimados mediante referencia a otras obras.
  
- Diagrama de Gantt correspondiente a la ejecución de los distintos plazos de la obra.
  
- Diagrama de Pert correspondiente a la ejecución de los distintos plazos de la obra.
  
- En ambos casos deberá aparecer indicado el camino crítico.
  
- Los plazos estimados para las distintas actividades y en particular las que constituyan el camino crítico, deben incluir las holguras necesarias para asegurar el cumplimiento de dichos plazos y, por extensión, el del plazo total de las obras.
  
- Debido a la complejidad de las obras y al gran número de unidades que intervienen se recomienda la realización de planes de obra parciales detallados correspondientes a las actividades fundamentales.
  
- Se valorara también la expresión gráfica, mediante animación en 3D, de la evolución de las actividades y las zonas en las que se produce.
  
En ningún caso el plazo ofertado podrá superar el señalado en el presente pliego.
  
e) Previsión de las certificaciones mensuales, parciales y acumuladas. Igualmente se aportará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud adoptado a su organización y medio valorado.
  
f) Certificado de calidad, emitidos por organismos reconocidos en la Unión Europea (ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 ó PAC), si se dispone de los mismos. En el caso de UTE se aportarán las certificaciones correspondientes a las empresas.
  
g) Explicación si los hubiera, de las mejoras en los plazos de ejecución de las obras con respecto a los contemplados en este pliego.
  
Sobre número 3. Proposición económica.
  
a) Propuesta económica. Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante y contendrá la oferta económica, presupuesto de contrata del proyecto, de conformidad con el modelo 3 del anexo III.
  
El tipo de licitación se corresponde a un contrato de obra por precio alzado.
  
b) Incluirá la proposición de mejoras técnicas de plazo o financiación, si así se asumiera por el ofertante.
  
13.4 Consultas.
  
Todas los ofertantes que se hayan acreditado convenientemente a la hora de retirar la documentación para la licitación, indicando además una persona de contacto, el cargo que ostenta, su número de teléfono y número de fax, podrán formular por escrito, hasta las 15.00 horas del día 5 de febrero de 2002, cuantas aclaraciones y consultas precisen remitiendo la solicitud de las citadas aclaraciones al número de fax 963861296 confirmando su correcta recepción al teléfono 963861101 ó bien entregándolas por escrito directamente en la Dirección General de Feria Valencia.
  
14. Apertura de ofertas
  
14.1 El Órgano de Contratación se constituirá a los efectos de practicar los actos previstos en este pliego.
  
14.2 El Órgano de Contratación se reunirá con posterioridad a la finalización del plazo de presentación y revisará la documentación presentada en el sobre número 1, «documentación administrativa», decidiendo sobre la admisión de las proposiciones y concediendo, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación de errores materiales en la documentación.
  
14.3 El acto público de apertura de las proposiciones económicas se celebrará el día 22 de febrero de 2002 a las 14.00 horas, en el edificio de oficinas de Feria Valencia, sala a determinar, comenzando con la lectura del anuncio y de la relación de las proposiciones presentadas. Después se notificará el resultado de la revisión de los documentos del sobre 1, «documentación administrativa», con expresión de las proposiciones admitidas, subsanables, rechazadas y la causa de su inadmisión.
  
14.4 A continuación se realizará la apertura del sobre 3, «proposición económica». Se levantará la oportuna acta con las observaciones que se formulen.
  
14.5 El Órgano de Contratación calificará la oferta técnica presentada en el sobre 2, «documentación técnica», según los criterios de valoración que se incluyen en el anexo I.
  
14.6 El Organo de Contratación realizará informe final de propuesta de adjudicación. Dicho informe habrá de evaluarse en el plazo de 10 días naturales y deberá versar sobre los criterios de adjudicación reseñados en este pliego y según el baremo que se incluye en el anexo I.
  
14.7 El Órgano de Contratación, de conformidad con el acta de apertura y el informe final de propuesta de adjudicación, elevará dicha propuesta al Comité Ejecutivo, que tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto, sin atender necesariamente al valor económico, o declarar desierto el concurso.
  
15. Criterios para la adjudicación del contrato
  
15.1 Los criterios de valoración de las ofertas vienen reflejados en el anexo I de este pliego.
  
16. Adjudicación del contrato.
  
16.1 El Comité Ejecutivo, previa recepción de los informes técnicos que considere convenientes, adjudicará el contrato.
  
16.2 Feria Valencia tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa mediante los criterios establecidos para su adjudicación sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su decisión con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el pliego.
  
16.3 Efectuada la adjudicación, se publicará el resultado de la licitación remitiendo el anuncio que corresponda en el plazo de 10 días hábiles, y se notificará al adjudicatario el mismo día de la adjudicación.
  
16.4 En su momento se citará al adjudicatario para que, en el día que se le indique, concurra a formalizar el contrato. Si no atendiese a los citados requerimientos, no cumpliese los requisitos para la celebración del contrato o impidiese que se formalizara en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la adjudicación, Feria Valencia podrá acordar la anulación de la adjudicación, salvo que el motivo sea la falta de constitución de garantía definitiva que, en dicho caso, se declarará automáticamente anulada sin más trámite, debiendo abonar en ese caso el adjudicatario a Feria Valencia una indemnización equivalente al 5% del presupuesto global contractual base de la licitación por daños y perjuicios.
  
17. Obligaciones previas a la formalización del contrato
  
17.1 Acusado recibo de la adjudicación, el adjudicatario, dentro del plazo de cinco días, deberá aportar los siguientes documentos:
  
- Documento que acredite el pago de los anuncios de licitación, mediante gestión previa en el Departamento de Tesorería de Feria Valencia.
  
- Documento en el que se adscriba nominativamente a las obras un delegado con titulación profesional adecuada, con dedicación plena y capacidad suficiente para representar a la empresa en todo cuanto afecta a su ejecución.
  
- Documento que acredite haber constituido a disposición del órgano contratante garantía definitiva por importe del cuatro por ciento (4%) del presupuesto de adjudicación, de conformidad con el modelo 2 del anexo II de este pliego, mediante gestión previa en el Departamento de Tesorería de Feria Valencia.
  
- Cuando el adjudicatario tuviera la condición de unión temporal de empresas, escritura pública de constitución inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Economía y Hacienda, u organismo equivalente del país del domicilio social del empresario, y nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.
  
17.2 Adicionalmente, el adjudicatario deberá aportar condicionado particular, general y copia del último recibo pagado de una póliza de todo riesgo de construcción/montaje con un capital asegurado mínimo que garantice el valor total del presupuesto de adjudicación por siniestro y de una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo por siniestro de seis millones de euros (6.000.000 EUR). Dichas pólizas deberán cubrir, al menos, los perjuicios que puedan derivarse para cualquier tercero procedentes de errores u omisiones de la empresa adjudicataria en la ejecución del presente contrato, así como:
  
Todo riesgo de construcción/montaje.
  
Garantías de daños a la obra, incluyendo:
  
- Obra civil e instalaciones: valor de los trabajos de construcción/montaje.
  
- Riesgos de la naturaleza: incluidos.
  
- Gastos de salvamento: incluidos.
  
- Gastos de extinción: 1.000.000 de euros.
  
- Gastos de demolición y desescombro: 1.000.000 de euros.
  
- Gastos suplementarios o incremento de costes de reconstrucción: 1.000.000 de euros.
  
- Huelga, motín, conmoción civil y terrorismo: incluidos.
  
- Honorarios profesionales: 1.000.000 de euros.
  
- Mantenimiento amplio: 12 meses.
  
- Gastos de peritos: 250.000 euros.
  
- Pruebas y gastos extraordinarios.
  
Responsabilidad civil.
  
Garantías de responsabilidad civil, incluyendo:
  
- Responsabilidad civil de explotación.
  
- Responsabilidad civil patronal ?sublímite por víctima (mínimo 210.000 euros).
  
- Responsabilidad civil de productos.
  
- Responsabilidad civil cruzada.
  
- Responsabilidad civil post-trabajos: hasta 12 meses desde la finalización de los trabajos.
  
La vigencia de la citada póliza deberá cubrir los períodos de tiempo objeto de contratación.
  
El objeto y las prestaciones del seguro deberán ser, como mínimo las siguientes:
  
El asegurador garantizará al asegurado las prestaciones abajo indicadas en el caso de cualquier reclamación de responsabilidad civil de acuerdo a la legislación vigente, por los daños corporales, daños materiales y los perjuicios económicos que sean consecuencia directa de tales daños, así como por los daños patrimoniales puros, causados a terceros, incluido el personal vinculado a la empresa adjudicataria (RC patronal), derivados de cualquier actuación negligente, error u omisión cometido por el asegurado o por personas de las que legalmente deba responder, en o en relación con el desempeño de la actividad profesional del asegurado.
  
A estos efectos, se entiende por daños patrimoniales puros los perjuicios económicos causados a terceros, que no sean consecuencia de un previo daño corporal o material.
  
Los seguros, tanto de todo riesgo construcción/montaje como responsabilidad civil, deberán incluir:
  
1. A Feria Valencia y al personal que la Dirección General de la misma designe, como asegurado adicional y tercero a su vez.
  
2. Como asegurados a todas y cada una de las empresas subcontratistas o bien adjuntar los contratos en los que se exija a dichos subcontratistas una póliza de responsabilidad civil con la misma garantía que exige ya la presente cláusula a la empresa adjudicataria, y con un límite mínimo de 1.000.000 de euros, por siniestro para cada garantía y un sublímite mínimo de 210.000 euros por víctima para la garantía de responsabilidad civil patronal. En este caso el contratista deberá incluir en su póliza, la garantía de subsidiaria de subcontratistas.
  
Dentro de la suma asegurada fijada en las condiciones particulares y de conformidad con las condiciones y exclusiones previstas en esta póliza, el asegurador garantiza para la reclamaciones que sean objeto del seguro.
  
- El pago de las indemnizaciones a que dé lugar la responsabilidad asegurada.
  
- Los honorarios, costas y gastos del reclamante a que sea condenado el asegurado.
  
- El pago de los honorarios, costas y gastos, derivados de la defensa jurídica del asegurado en procedimientos de cualquier índole, dentro de las condiciones previstas en este seguro.
  
- La constitución de las fianzas judiciales exigidas por jueces y tribunales para garantizar la responsabilidad civil del asegurado.
  
- La constitución del las fianza exigidas por jueces y tribunales contra el asegurado con el fin de garantizar su libertad provisional en cualquier procedimiento criminal.
  
18. Formalización del contrato
  
18.1 El contrato se otorgará dentro de los 30 días siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación. No obstante la firma del contrato será independiente de la realización del acta de viabilidad de las obras y comprobación del replanteo así como del comienzo de las obras que se realizará antes del día 11 de marzo de 2002.
  
19. Obligaciones del contratista
  
19.1 Obligaciones fiscales, laborales y sociales.
  
El contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente aplicable, especialmente en todo lo previsto en las disposiciones en materia administrativa, fiscal, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), u otros que sean de aplicación. A tal efecto, deberá presentar a Feria Valencia aquellos justificantes oficiales que, en cada momento se le requieran (TC1, TC2, etcétera). Deberá presentar antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Salud con el fin de ser aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud de la ejecución de la obra. El contratista formará un comité de seguridad y salud de la obra, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre.
  
En consecuencia, el contratista, como único representante de su personal adscrito a los trabajos contratado, se compromete expresamente a cumplir con todas las obligaciones derivadas, tanto de carácter laboral y social, como fiscal, declinando Feria Valencia cualquier responsabilidad a este respecto.
  
El incumplimiento de las mismas constituirá causa suficiente para la resolución del contrato.
  
19.2 Cumplimiento de los plazos.
  
El contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos en los términos establecidos en el programa de trabajos que se apruebe conforme al punto 21, plan de obra.
  
19.3 El contratista no podrá ceder todo o parte del contrato sin la previa aprobación por escrito de Feria Valencia.
  
En caso de que el contratista subcontratase algún trabajo, se compromete a que las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, especialmente las de carácter laboral y social, se cumplan además por dicho subcontratista; quedando éste obligado en idénticos términos que aquél, sin que ello suponga que haya relación directa entre el subcontratista y Feria Valencia. Esta podrá exigir, en todo caso, del subcontratista el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista establecidas en este contrato, lo cual quedará expresamente recogido en aquellos contratos que el contratista celebre con los subcontratistas.
  
Feria Valencia tendrá derecho a comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y el subcontratista, de conocer quienes son éstos y de pedir justificantes del cumplimiento de sus mutuas obligaciones.
  
Feria Valencia podrá rechazar la subcontratación con determinadas personas físicas o jurídicas cuando así proceda.
  
El contratista asume la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Feria Valencia, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que pueda derivar ninguna responsabilidad a sus subcontratistas.
  
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial de contrato con personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.
  
19.4 Penalidades.
  
El contratista es responsable único frente a Feria Valencia, por los retrasos totales o parciales que se produzcan en la ejecución de los trabajos encomendados.
  
Si existe un retraso en el cumplimiento de plazos parciales, imputable al contratista, superior a 15 días respecto al programa de trabajos definido en el apartado 21, plan de obra de este pliego, Feria Valencia podrá aplicar una penalidad por cada día de retraso equivalente al cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del presupuesto parcial correspondiente a la oferta, hasta los 30 días de retraso. Una vez superados éstos, dicha penalidad se incrementará hasta el cero coma diez por ciento (0,10%) diario. Cuando el retraso supere los 45 días por causa imputable al contratista, Feria Valencia podrá, además, resolver el contrato en cualquier momento. Las penalizaciones por el incumplimiento de los diferentes hitos serán acumulables entre sí, y con las correspondientes al plazo final.
  
Si existiese retraso en el cumplimiento del plazo total por causas imputables al contratista superior a 15 días respecto al programa de trabajos definido en el apartado 21, plan de obra de este pliego, Feria Valencia podrá aplicar una penalidad por cada día de retraso equivalente al cero coma diez por ciento (0,10%) del presupuesto de la oferta, hasta los 30 días de retraso. Una vez superados éstos, dicha penalización se incrementará hasta el cero como quince por ciento (0,15%) diario. Cuando el retraso supere los 45 días por causa imputable al contratista, Feria Valencia podrá además resolver el contrato en cualquier momento.
  
Si el contratista incumpliera los plazos y/o condiciones citadas, las fianzas constituidas quedarán afectas al cumplimiento de estas obligaciones. El contratista deberá además indemnizar a Feria Valencia y a terceros afectados por los daños y perjuicios ocasionados.
  
En todo caso, se establece un límite máximo de 10% del importe total del contrato en concepto de penalidad por retraso. Traspasado dicho porcentaje Feria Valencia podrá resolver el contrato de manera definitiva.
  
20. Comprobación del replanteo
  
20.1 Dentro de los siete días siguientes a la adjudicación del presente concurso se procederá al levantamiento del acta de viabilidad y comprobación de replanteo de las obras. Esta acta deberá ser firmada tanto por Feria Valencia como por la Dirección Facultativa y el contratista, dando comienzo las obras objeto de este pliego.
  
21. Programa de trabajo
  
21.1 El contratista en todo momento vendrá obligado a cumplir el plan de obra contemplado en la cláusula 2.5 apartado V de acuerdo con los plazos parciales e hitos establecidos en la documentación de licitación así como, el volumen de obra a realizar en cada periodo y su importe en euros.
  
21.2 El plan de obra se podrá actualizar de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Dirección Facultativa con el visto bueno de Feria Valencia.
  
22. Plan de Seguridad y Salud
  
22.1 En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
  
22.2 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud de la ejecución de las obra o, en caso de no ser necesaria la existencia de éste, de acuerdo con las disposiciones del punto 2 del artículo 7 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, lo aprobará la Dirección Facultativa.
  
22.3 En todo caso, respecto al Plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre.
  
23. Ejecución del contrato. Normas generales
  
23.1 El contratista no adquiere en virtud del contrato, ni la posesión civil ni natural del espacio sobre el que se ejecutan las obras, siendo su situación de mera ocupación para la ejecución de las obras.
  
23.2 El contratista ejecutará los trabajos objeto del contrato en el plazo previsto, utilizando, en todo caso, la mano de obra que se requiera y los materiales, maquinaria, herramientas o equipos necesarios.
  
23.3 Todos los materiales, equipos y la ejecución de los trabajos deberán ser de la calidad exigida en el proyecto constructivo y documentación complementaria, estarán de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa y de la empresa encargada del control de calidad, y estarán sujetos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que dispongan las mismas.
  
23.4. El contratista realizará a su costa todas las construcciones e instalaciones para el desarrollo de los trabajos contratados, incluidos los trabajos de albañilería auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de las unidades de obra, comprendiendo en ellos, a título enunciativo pero no limitativo, los de apertura y cierre de rozas, huecos, pasatubos, etcétera, y su correspondiente recercado y sellado, el transporte de materiales en el recinto de la obra hasta su lugar de empleo y todas las operaciones necesarias para llevar a buen fin sus trabajos. También correrán de su cuenta la tramitación y obtención de las acometidas de saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica, teléfono, etcétera, que le sean necesarias, el almacenaje de materiales, equipos, etcétera, siendo responsable del mantenimiento y custodia de las instalaciones, materiales, equipos y maquinaria de que disponga para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
  
23.5 Serán por cuenta del contratista los gastos inherentes a los consumos generados para la realización de los trabajos, policía y vigilancia de las obras objeto de este contrato.
  
23.6 Estará obligado a tener permanentemente a pie de obra un representante con titulación de grado medio o superior, con facultades para recibir y ejecutar con plena responsabilidad, cuantas órdenes o indicaciones reciba de la Dirección Facultativa.
  
23.7 El contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y organización o administración, como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. El contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado con las calificaciones necesarias par la realización del trabajo. Feria Valencia tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del personal del contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento incorrecto o negligente, o cometa imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del contrato.
  
23.8 El contratista estará obligado a mantener limpia la obra, así como a retirar todo el material sobrante.
  
23.9 Tanto la maquinaria como los elementos auxiliares quedarán adscritos a las obras hasta su recepción, sin que puedan ser retirados sin autorización previa de la Dirección Facultativa.
  
23.10 Durante el desarrollo de las obras y hasta la finalización del contrato, el contratista es responsable de los defectos que en la realización de sus trabajos puedan advertirse.
  
23.11. Serán por cuenta del contratista la redacción y tramitación de proyectos de instalaciones de obra, grúas, andamios, la instalación de las señalizaciones previas precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona que ocupan los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a aquellas, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones; instalación de señalización adicional de carácter descriptivo previamente aprobada por Feria Valencia que identifique la ejecución de la obra, etcétera, así como las gestiones necesarias para su aprobación ante los organismos competentes para obtener las licencias y permisos. También serán por cuenta del contratista la redacción y tramitación, incluidos los visados correspondientes, de los proyectos de las instalaciones contempladas en este contrato, así como las gestiones necesarias hasta su total legalización, ante los organismos competentes, aún cuando hayan de ser solicitados a nombre de Feria Valencia.
  
23.12 Todos los costes derivados de lo incluido en el párrafo anterior correrán por cuenta y cargo del contratista.
  
24. Control de calidad
  
24.1 La realización de los ensayos y pruebas establecidas en el control de calidad correrá a cargo del contratista. La empresa contratada deberá ser aceptada por la Dirección Facultativa con el visto bueno de Feria Valencia.
  
24.2 Se realizarán los estudios, ensayos, análisis de materiales, equipos, instalaciones y unidades de obra que la Dirección Facultativa ordene, incluyendo los correspondientes al control de calidad relativo al seguro decenal, para control de calidad de las obras, siendo obligación del contratista facilitar la ejecución de estos trabajos, prestando las ayudas necesarias.
  
24.3 El contratista viene obligado a remitir a la Dirección Facultativa y a Feria Valencia copia exacta y puntual de los resultados de los ensayos realizados.
  
24.4 Serán de la exclusiva responsabilidad del contratista los retrasos, demoliciones y reposiciones que se deriven de resultados negativos de la inspección de la calidad.
  
25. Modificacion de los trabajos
  
25.1 Feria Valencia podrá introducir modificaciones en los trabajos por cualquier causa, siendo obligatorias para el contratista las modificaciones que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una unidad de obra por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato.
  
Para su abono se aplicarán los precios de las unidades de obra correspondientes que figuran en el presupuesto del proyecto si existieran en el mismo.
  
25.2 Para el caso de que no estén contempladas estas unidades de obra en el presupuesto del proyecto se fijarán estos precios contradictoriamente entre Feria Valencia y el contratista. Estos precios contradictorios se formarán a partir de los precios unitarios del proyecto si existieran y en el caso de que no figuren en el proyecto se tomarán como referencia los establecidos por el Instituto Valenciano de la Edificiación IVE99/2000. Estos precios se consideran de ejecución por contrata y no se les aplicará coeficiente alguno por alza o por baja de la adjudicación.
  
En caso de no figurar estos precios en el mencionado documento, la Dirección Facultativa fijará el precio contradictorio, basándose en lo establecido en los párrafos anteriores, siendo obligatorias para el contratista estas modificaciones siempre que no se supere el 20% del importe del contrato en obra modificada.
  
25.3 En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, salvo que estas modificaciones sean en cuantía superior al 35% del importe del contrato. En este caso, el contratista tendrá derecho a recibir el 3% del valor de las obras suprimidas o reducidas en exceso del límite anterior.
  
25.4 Las aclaraciones e interpretaciones que sobre el proyecto dicta la Dirección Facultativa no se considerarán en ningún caso modificaciones, y no tendrán repercusión ninguna sobre el precio y el plazo del contrato.
  
26. Extinción del contrato
  
26.1 El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por resolución. Las causas de resolución del contrato son las siguientes:
  
- El incumplimiento por el contratista, de las obligaciones laborales, sociales o fiscales, relativas al personal destinado a los servicios contratado.
  
- La falsedad en el suministro de datos técnicos, económicos o jurídicos, así como, los relacionados con el número de identidad del personal de la empresa, afecto a los servicios contratados, solicitados por Feria Valencia en el ejercicio de sus facultades de control e inspección, o poner obstáculos, por cualquier causa a dicho ejercicio.
  
- El incumplimiento de las cláusulas contenidas en este pliego y en el contrato.
  
- La renuncia de Feria Valencia a continuar con los trabajos correspondientes a este contrato.
  
- La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil del contratista, salvo que el patrimonio y organización de la sociedad extinguida sea incorporada a otra entidad, asumiendo esta última, de manera plena, las obligaciones de aquella y siempre que la nueva entidad, en el plazo de 15 días hábiles, ofrezca llevar a cabo el contrato en las mismas condiciones estipuladas. Feria Valencia podrá admitir o desechar el ofrecimiento, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna, por el resto del contrato dejado de ejecutar.
  
- La solicitud de suspensión de pagos o declaración de quiebra del contratista o del subrogado.
  
- La cesión del contrato, en todo o en parte, sin la previa autorización expresa de Feria Valencia.
  
- La muerte del contratista individual.
  
- El mutuo acuerdo entre las partes.
  
- Aquellas otras causas que se establezcan expresamente en el contrato.
  
27. Efectos de la resolución
  
27.1 Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre Feria Valencia y el contratista.
  
27.2. Cuando la resolución del contrato tuviese su causa en la voluntad de Feria Valencia, o en un incumplimiento por la misma de sus obligaciones contractuales, Feria Valencia abonará al contratista, en concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios que ello hubiera podido producir, hasta un máximo del 4% de las obras pendientes de ejecutar por el contratista.
  
En todo caso, se abonará además al contratista el importe correspondiente a las obras debidamente ejecutadas hasta el día de la resolución.
  
27.3 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a Feria Valencia por todos los daños y perjuicios ocasionados.
  
27.4 En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.
  
28. Recepción provisional
  
28.1 Con una antelación de 10 días, el contratista comunicará a Feria Valencia la fecha en que prevé terminar totalmente las obras, a fin de que se fije el día y la hora en que se ha de efectuar la recepción provisional. A la vista de esta notificación Feria Valencia fijará fecha para la recepción provisional.
  
28.2 En el día fijado por Feria Valencia para la recepción provisional, se procederá, en presencia del representante autorizado de Feria Valencia, Dirección Facultativa y contratista a examinar el estado de la obra y a comprobar si los trabajos realizados cumplen las normas técnicas de seguridad y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución. La recepción provisional se realizará una vez que hayan sido llevadas a cabo satisfactoriamente, a juicio de Feria Valencia, y de la Dirección Facultativa, todas las pruebas especificadas.
  
28.3 Si el estado de las obras fuera satisfactorio o bien, tratándose de pruebas, se hubieran superado satisfactoriamente todas las establecidas, Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista, extenderán por triplicado el acta de recepción provisional.
  
28.4 En el supuesto de que el examen de la obra o servicio contratado no fuera satisfactorio, o de que no se hubieran superado las pruebas establecidas, Feria Valencia, la Dirección Facultativa, y el contratista, extenderán un acta por triplicado, en el que dejarán constancia de los defectos observados, y del plazo fijado por la Dirección Facultativa en que éstos deberán ser corregidos por el contratista.
  
28.5 Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo el examen y las pruebas a que se refieren los párrafos anteriores. Si resultasen satisfactorios, se extenderá un acta de recepción provisional firmada por Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista.
  
28.6 Tales exámenes, reconocimientos y correcciones se repetirán, con idéntica reserva de derechos para Feria Valencia, hasta conseguir un resultado satisfactorio.
  
28.7 Si por cualquier circunstancia el contratista se negara a reparar los defectos o no los reparara en el plazo marcado en el acta, Feria Valencia se reserva el efectuar las reparaciones por sí o por medio de terceros, a cargo del contratista. De igual forma se efectuará este proceder en el caso de que el contratista se niegue a firmar el acta.
  
28.8 Los nuevos plazos que se concedan al contratista por deficiencias halladas al efectuar la recepción provisional, en ningún caso significarán prórroga de los plazos contractuales y, en consecuencia, el contratista será responsable de las penalidades o indemnizaciones de daños y perjuicios en que incurra por tal motivo.
  
29. Plazo de garantía
  
29.1 El contratista garantizará el trabajo por él ejecutado por un periodo de doce meses desde la fecha de la recepción provisional del mismo. Durante el citado período de garantía deberá corregir o subsanar prontamente, sin daño para el funcionamiento de las instalaciones, cualquier anomalía que sea imputable a defectos de construcción, o a la calidad deficiente de los materiales o elementos empleados, atendiendo a las órdenes que en este sentido se le den por Feria Valencia o la Dirección Facultativa, y si se resistiese o demorase en el cumplimiento de las mismas, Feria Valencia podrá proceder por sí, o a través de terceros, a la realización de los trabajos necesarios para subsanar aquellas faltas o defectos, deduciéndose de los pagos pendientes o de los avales o garantías los correspondientes gastos derivados, y sin que ello suponga una dejación en la responsabilidad de garantía para el contratista.
  
29.2 Aquellas unidades que durante el plazo de garantía precisasen reparación estarán sujetas a un nuevo periodo de garantía de un año para el contratista, a contar desde la fecha de la recepción de la reparación por parte de la Dirección Facultativa.
  
29.3 Las garantías definitivas, y complementaria, tendrán vigencia hasta transcurridos 12 meses, a contar desde la fecha del acta de recepción provisional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.591 del Código Civil. En caso de que ambas partes lo juzguen conveniente, se podrá proceder a hacer recepciones parciales anticipadas, efectuándose las mismas de conformidad a lo que este contrato previene para la recepción provisional de las obras.
  
30. Recepción definitiva
  
30.1 20 días antes de que transcurra el período de garantía establecido, el contratista lo notificará a Feria Valencia, solicitando la recepción definitiva de las obras. A la vista de tal solicitud, Feria Valencia comunicará al contratista la fecha fijada para la misma.
  
30.2 En el día fijado para llevar a cabo la recepción definitiva, se procederá, en presencia de Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista, a comprobar el estado de las obras y trabajos realizados, y a verificar si cumple las condiciones exigidas.
  
30.3 En el caso afirmativo, Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista extenderán la correspondiente acta de recepción definitiva por triplicado. El acta se firmará dentro de los 30 días siguientes a aquel en que finalice el plazo de garantía de 12 meses previsto en este contrato. Si transcurridos los indicados 30 días no se hubiese contestado a la petición de recepción definitiva, que deberá cursar fehacientemente el contratista, se entenderá automáticamente recibida la obra con carácter definitivo como si la firma del acta se hubiese llevado a cabo.
  
30.4 El acta de recepción definitiva hará constar el total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
  
30.5 Cuando a juicio de Feria Valencia o de la Dirección Facultativa persistan defectos, se aplazará la recepción definitiva, hasta que dichos defectos, que habrán sido comunicados por escrito al contratista, así como el plazo para subsanarlos, sean reparados en forma y plazo; transcurrido en el plazo sin haber sido reparados, Feria Valencia queda facultada para, de modo inmediato, realizar las reparaciones por sí o por terceros sin perjuicio de su derecho para ejecutar los avales y garantías y obtener la oportuna indemnización por daños y perjuicios. Se aplicará de igual forma esta medida en caso de que el contratista se negase a reparar los defectos.
  
30.6 Si el contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acto de recepción definitiva, el acta unilateral, levantada por Feria Valencia, surtirá los mismos efectos que si la hubiese suscrito el contratista.
  
30.7 Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se efectúe la recepción definitiva, Feria Valencia procederá a devolver el aval del cumplimiento.
  
31. Liquidación
  
31.1 Una vez producida la recepción definitiva, el contratista presentará a la Dirección Facultativa la propuesta de la liquidación correspondiente a la obra. Esta deberá presentarse ante Feria Valencia dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción definitiva y su aceptación por todas las partes supondrá la finalización de las relaciones contractuales entre las partes firmantes, sin perjuicio de la responsabilidad exigible al contratista por posibles vicios o defectos constructivos y la obligación de proceder a las reparaciones oportunas. El contratista estará obligado asimismo a reparar o reponer los materiales o equipos que presentan defectos, cuyo periodo de garantía exceda los diez años, respondiendo de su reparación o reposición hasta el final del plazo de garantía del material o equipo concreto a reparar.
  
A la recepción, el contratista presentará a FMIV la documentación que acredite el pago, a los instaladores subcontratados, de las cantidades pactadas para la realización de las obras e instalaciones.
  
32. Responsabilidad por vicios o defectos constructivos
  
32.1 Si apareciesen en la obra vicios o defectos constructivos o de los materiales, una vez expirado el plazo de garantía mencionado en este contrato, debidos a incumplimientos por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, éste responderá de los mismos, de acuerdo con el artículo 1.591 del Código Civil, debiendo además abonar a Feria Valencia los daños y perjuicios que se deriven.
  
33. Dirección de las obras
  
33.1 La Dirección Facultativa de las obras corresponde al equipo formado por los técnicos designados por Feria Valencia. Compete al director facultativo la interpretación técnica del proyecto de ejecución y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo, así como la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.
  
33.2 Las órdenes y decisiones de la Dirección Facultativa de las obras serán vinculantes para el contratista. La Dirección Facultativa dará cuantas órdenes estime necesarias o convenientes, siempre por escrito, bien en comunicación directa a las oficinas del contratista o bien a través del libro de órdenes, al que en todo momento tendrá acceso y estará a su disposición.
  
33.3 El contratista, a su vez, comunicará también por escrito a la Dirección Facultativa cuantas dudas, consultas, datos o instrucciones para la ejecución de las obras necesiten ser aclarados.
  
33.4 Las partes tendrán un plazo de siete días para dialogar sobre esta petición y alcanzar un acuerdo con relación a la misma. Si en este plazo no se llega a un acuerdo la Dirección Facultativa decidirá sobre este asunto, siendo esta decisión de obligado cumplimiento para el contratista, sin perjuicio de lo indicado a continuación:
  
- Si el contratista no estuviese de acuerdo con cualquier decisión de la Dirección Facultativa deberá comunicarlo por escrito a ésta y a Feria Valencia en un plazo máximo de siete días desde la decisión de la Dirección Facultativa, haciendo constar de modo expreso su intención de que dicha decisión sea sometida en un futuro al arbitraje previsto en el contrato.
  
- Los plazos establecidos en esta cláusula son de caducidad. La no comunicación por el contratista en los plazos indicados en la misma implicará la renuncia o desistimiento del contratista a reclamar o revisar la decisión o actuación de la Dirección Facultativa o de Feria Valencia.
  
- Ningún elemento de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la autorización de la Dirección Facultativa. El contratista deberá dar todas las facilidades a aquella para examinar y medir todos los elementos que hayan de quedar ocultos. Si el contratista ocultara cualquier elemento sin previa autorización, deberá descubrirlo a su costa si así le fuera ordenado.
  
33.6 Durante la ejecución de las obras la Dirección Facultativa estará autorizada para ordenar por escrito:
  
a) La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, de cualquier material que, en su opinión, no estuviera de acuerdo con el proyecto de ejecución.
  
b) La sustitución de los materiales retirados por otros adecuados y convenientes, de acuerdo con el proyecto y documentación complementaria.
  
c) La demolición y correcta construcción de cualquier obra o trabajo que, a juicio de la Dirección Facultativa, no estuviera de acuerdo con el contrato no respecto a calidad de materiales y de ejecución.
  
Estos trabajos serán siempre a cargo del contratista, y sin derecho al abono de las unidades re-ejecutadas, no ampliándose por ello el plazo de ejecución.
  
34. Fuerza mayor
  
34.1 El contratista no será considerado responsable por el inclumplimiento de sus obligaciones en tanto en cuanto la ejecución de las obras se retrase o se hiciese imposible como consecuencia de «fuerza mayor».
  
34.2 Las causas de fuerza mayor se tomarán en consideración únicamente cuando afecten directamente a los trabajos que al contrato se refieren o a sus suministros, o al transporte de los materiales necesarios para los mismos.
  
34.3 Para que la propiedad pueda reconocer y admitir la existencia de fuerza mayor, el contratista deberá en cada caso, poner en su conocimiento tan pronto como sea posible, y siempre antes de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que aquellas parezcan, el comienzo y posible duración de los casos de fuerza mayor, explicando los detalles completos y los motivos, y su posible incidencia en las obras.
  
34.4 En caso de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo contractual de acuerdo con la incidencia que dicha fuerza mayor haya tenido en la ejecución y ritmo de las obras, a juicio de la Dirección Facultativa. Durante la fuerza mayor se mantendrán las obligaciones del contratista y de la propiedad, y en ningún caso el contratista tendrá derecho a indemnización o extracoste adicional derivado de la situación y efectos de la fuerza mayor, bien de modo directo o bien incidentalmente debido, por ejemplo, al posible aumento de plazo.
  
34.5 Todas las causas de fuerza mayor serán remediadas tan pronto como sea posible, para reducir sus efectos, y el contratista estará obligado a poner todos los medios a su alcance para conseguirlo sin que esto le dé derecho a incremento alguno de coste o precio.
  
35. Régimen jurídico del contrato
  
35.1 La empresa adjudicataria y Feria Valencia acuerdan, que para cualquier controversia o asunto judicial que pueda originarse con motivo del cumplimiento del presente contrato, se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Valencia, con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles.
  
36. Normas aplicables
  
36.1 En todo lo no previsto en este pliego de condiciones se estará a lo dispuesto en la legislación española y autonómica aplicables, de forma principal o por analogía.
  
37. Publicidad de la licitación
  
La licitación será anunciada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en el Boletín Oficial del Estado, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en dos diarios de tirada nacional y otros dos de tirada local.
  
Valencia, 15 de enero de 2002.- La directora general de la Feria Muestrario Internacional de Valencia: Belén Juste Picón.
  
ANEXO I
  
Criterios de valoración
  
Criterios de valoración de las ofertas para el concurso de ejecución de las obras.
  
Los aspectos a tener en cuenta en las ofertas para el concurso y sus correspondientes valoraciones serán fijadas en base 100 puntos:
  
1. Valoración técnica de la proposición: de 0 a 60 puntos.
  
2. Oferta económica: de 0 a 40 puntos.
  
Total 100 puntos.
  
1. Valoración técnica de la proposición. (60)
  
1.1 Programa de trabajo y plazo de ejecución. (30)
  
a) Plan de obra y plazo de ejecución. (15)
  
Dada la importancia de las obras a ejecutar, el licitador presentará un programa para el desarrollo de los trabajos ajustado a la realidad y viable tipo PERT, con diagrama de barras donde se analicen las duraciones, holguras y camino crítico de las unidades más importantes de la obra, acompañándose histograma de los importes realizados mensualmente a los precios de ejecución por contrata respetándose las anualidades previstas.
  
Se presentará un estudio de rendimientos de las unidades de obra con asignación de medios humanos y maquinaria.
  
No se aceptarán plazos de entrega superiores a los indicados en la planificación entregada.
  
b) Memoria y proceso constructivo. Mejoras. (15)
  
En estrecha relación con el apartado 1.1.a (plan de obra y plazo de ejecución), el apartado 1.3.a (equipo técnico adscrito a la obra) y el apartado 1.3.b (recursos propios en el entorno de la obra) se realizará una descripción de la ejecución de las unidades significativas de la obra en relación con su rendimiento, medios aportados para su realización y dificultades constructivas de los mismos.
  
Se valorarán las mejoras técnicas y constructivas así como los procedimientos propuestos para garantizar el cumplimiento del plazo.
  
1.2 Acreditación de experiencia en proyectos similares y calidad de las mismas. (15)
  
a) Calidad en otras obras con estructuras de hormigón y acero en la Comunidad Valenciana. (7)
  
A tales efectos deberán incluirse hasta cinco certificados de obra firmados por el director facultativo o empresa contratante.
  
b) Número de obras realizadas en los últimos cinco (5) años en la Comunidad Valenciana con presupuesto de licitación mayor a 2.000.000.000. (5)
  
c) Certificado ISO-9002 o en defecto PAC. (3)
  
La empresa aportará certificado acreditativo de que le ha sido concedido el certificado de «empresa registrada» de acuerdo con la norma UNE-EN ISO-9002.
  
Si se careciese de la citada certificación será necesario acompañar una memoria explicativa del Plan de Aseguramiento de la Calidad, donde se determine el sistema de calidad que el licitador piensa establecer en la obra, su organigrama, unidades sometidas al mismo y procedimiento a emplear.
  
1.3 Medios humanos y materiales. (15)
  
a) Medios humanos o equipo técnico adscrito a la obra. (6)
  
Se valorará la titulación y experiencia de los técnicos de la empresa asignados.
  
En este sentido la oferta deberá contener el organigrama jerárquico y funcional de los equipos de trabajo, así como los currículum vitae de las personas fundamentales de los mismos y el compromiso de ocupación e intervención del personal asignado.
  
b) Proporción de recursos propios en el entorno de la obra. (6)
  
Relación de medios humanos, maquinaria, medios auxiliares, instalación, canteras, acopios, etcétera, propios que la empresa posee en la Comunidad Valenciana, para la ejecución de la obra.
  
c) Nivel del centro de decisión contractual de la empresa próximo al organismo contratante. (3)
  
Valoración de la ubicación del centro de decisión contractual de la empresa en la Comunidad Valenciana para garantizar el buen servicio y la rapidez en la gestión, toma de decisiones y contacto con el promotor.
  
Permanencia de los centros de máxima decisión de la empresa en la Comunidad Valenciana que garanticen el servicio de posventa.
  
Valoración de la permanencia de los centros de máxima decisión de la empresa en la Comunidad Valenciana que garantice la máxima respuesta ante los problemas que puedan plantearse una vez terminada la obra.
  
2. Oferta económica. (40)
  
2.1 Este criterio valorará el esfuerzo económico sobre la oferta, desestimándose aquellas que estén por encima del presupuesto de licitación.
  
Solo se considerarán aquellas ofertas que se encuentren en la banda comprendida +10 puntos porcentuales respecto al valor medio de los porcentajes de baja de las ofertas presentadas, conforme al tipo de licitación.
  
Se valorarán de 0 a 30 puntos las ofertas económicas comprendidas en la banda antes definida, asignando la máxima puntuación a la baja media corregida +5 y con valores proporcionales al resto. Siendo la baja media corregida, la media resultante de considerar las ofertas comprendidas dentro del intervalo anterior. (30)
  
2.2 Plazo o financiación del pago. (10)
  
Feria Valencia primará y podrá aceptar propuestas de financiación o mejora en el cobro de las certificaciones que quedarán a la libre voluntad de proposición por parte de las constructoras que liciten el concurso de esta obra.
  
ANEXO II
  
Modelos de avales
  
Aval fianza provisional.
  
La entidad financiera: ...
  
NIF: ...
  
Domicilio: ...
  
Nombre de los apoderados: ...
  
AVALA
  
A ..., con NIF ..., en concepto de fianza provisional ante Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV) para responder por importe de ... euros del cumplimiento y responsabilidades derivadas de la participación en el proceso de selección de ofertas para la contratación del servicio de ...
  
El presente aval se presta con carácter solidario e irrevocable con renuncia expresa a los beneficios de orden, exclusión y división de bienes y tan ampliamente como en derecho sea menester o se requiera, siendo ejecutable al primer requerimiento de la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), incluso con la oposición del afianzado y sin poder posponer el pago o negarse al mismo, por ningún motivo.
  
Este aval tendrá validez hasta que el proceso de selección finalice.
  
El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número ...
  
Valencia, ... de ... de ...
  
Aval fianza definitiva
  
La entidad financiera: ...
  
NIF: ...
  
Domicilio: ...
  
Nombre de los apoderados: ...
  
AVALA
  
A ..., con NIF ..., en concepto de fianza definitiva ante Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV) para responder por importe de ... euros del cumplimiento y responsabilidades derivadas de las obligaciones contraídas en la ejecución del contrato de los trabajos de ...
  
El presente aval se presta con carácter solidario e irrevocable con renuncia expresa a los beneficios de orden, exclusión y división de bienes y tan ampliamente como en derecho sea menester o se requiera, siendo ejecutable al primer requerimiento de la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), incluso con la oposición del afianzado y sin poder posponer el pago o negarse al mismo, por ningún motivo.
  
Este aval tendrá validez hasta que FMIV no autorice su cancelación.
  
El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número ...
  
Valencia, ... de ... de ...
  
ANEXO III
  
Modelo de oferta económica
  
..., mayor de edad, con domicilio en ..., calle ..., número ..., con DNI número ..., en nombre propio o en representación de la empresa ..., con CIF número ..., y domicilio en ..., calle ..., número ...; una vez enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para optar a la adjudicación de la obra ..., se compromete a realizarlo con sujeción a los pliegos de - ... - y sus anexos, por la cantidad de ... euros (en letra y número) lo que supone una baja del ... % respecto al presupuesto base de licitación, incrementada en un 16% correspondiente al impuesto sobre el valor añadido que produce un precio global contractual de ... euros (en letra y número).
  
Valencia, ... de ... de ...
  
Firma y sello de la empresa
  
ANEXO IV
  
Resumen del presupuesto
  
Ejecución material del proyecto
  
13% gastos generales
  
6% beneficio industrial
  
Total ejecución por contrata
  
16% IVA



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML