Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7959, del 17-01-2017 (2016/10394)

Aprovació del programa d'actuació integrada per a la compleció de la urbanització de la unitat d'execució número 1 del pla parcial 1.2 de Benalúa Sud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7959

Data del DOGV
:   17-01-2017

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   2016/10394

CVE


Data del document
:   21-12-2016

Organisme emissor
:   Ajuntament d'Alacant

Tipus de document
:   Anunci

Descriptors 

:   * [Alacant](javascript:void(0))
    * [administració local](javascript:void(0))
    * [pla d'urbanisme](javascript:void(0))

Aprovació del programa d'actuació integrada per a la compleció de la urbanització de la unitat d'execució número 1 del pla parcial 1.2 de Benalúa Sud.  
 [2016/10394]  
La Junta de Govern Local, de data 5 de desembre de 2016, ha adoptat l'acord relatiu a l'aprovació del programa d'actuació integrada per a la compleció de la urbanització de la unitat d'execució número 1 del pla parcial 1.2 de Benalúa Sud. De conformitat amb el que disposen els articles 127.1.b i 127.3 de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), es procedix a la publicació del precitat acord aprovatori i del conveni de programació; així mateix, es fa constar que el programa es troba inscrit en el Registre de programes d'actuació el 16 de desembre de 2016 amb el número 0116-2015000003.  
  
«La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 5 de desembre de 2016, va adoptar, entre altres, l'acord següent:  
14. Sol·licitud de terminació de la urbanització de la unitat d'execució 1 del pla parcial Benalúa Sud per Ana de Miguel Rodríguez, en representació de l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2.  
Es dóna compte de l'expedient tramitat en relació amb l'epígraf que precedeix, els antecedents i raonaments del qual figuren, resumits, a continuació.  
1. Antecedents  
El PAI de la UE 1 del pla parcial Benalúa Sud es va adjudicar pel Ple municipal a la mercantil Nuevo Sector Benalúa Sur, mitjançant acord adoptat el 5 d'octubre de 1999.  
Posteriorment, i davant de la paralització de les obres d'urbanització el Ple municipal, en sessió de 28 de febrer de 2014, va acordar resoldre el contracte amb l'indicat urbanitzador, considerant-se a partir d'eixe moment la zona com a sòl urbanitzable amb ordenació detallada sense programació i reparcel·lació aprovada (amb l'excepció de la parcel·la resultant M9 de la reparcel·lació, es va declarar expressament solar edificable). La urbanització es troba executada en el 37,61 %.  
Amb data 30 de març de 2015, l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, d'ara en avant AIU, va presentar un programa d'actuació integrada destinat a culminar les obres d'urbanització de la unitat d'execució, a l'empara del que estableix l'article 114.1.b) de la LOTUP. L'Agrupació ?constituïda en escriptura autoritzada pel notari que va ser d'Alacant, José María Iriarte Calvo, el dia 22 de desembre de 1997, amb el número 4.267 del seu protocol- va acreditar l'actualització de les titularitats i la configuració de les quotes de participació.  
  
2. Contingut de la documentació presentada. Objeccions esmenades.  
Mitjançant Decret de la regidora d'Urbanisme de 30 d'abril de 2015 es va admetre a tràmit la sol·licitud d'emprendre la programació necessària per a concloure la urbanització de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud, presentada per la representació de l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2. En el dit decret es requeria així mateix a aquesta perquè introduïra en la documentació presentada les modificacions necessàries per a esmenar les objeccions expressades pels informes municipals.  
Amb data 25 de maig de 2015, la presidenta de l'Agrupació d'Interés Urbanístic va presentar la documentació rectificada, de la qual van emetre informe favorable els serveis tècnic, jurídic i econòmic de la Regidoria d'Urbanisme, constatant que s'havien esmenat les objeccions. Les úniques recomanacions respecte d'això consisteixen en previsions que hauran de realitzar-se abans del començament de les obres i durant l'execució d'aquestes i en la necessitat de realitzar informes de seguiment per a comprovar el compliment successiu de les previsions de l'informe de sostenibilitat econòmica, i reajustar-les en cas contrari.  
  
Documentació del programa d'actuació integrada  
A) Alternativa tècnica  
L'Agrupació d'Interés Urbanístic ha assumit expressament el pla parcial i el projecte de reparcel·lació aprovats amb motiu de l'anterior programació, mentre que respecte de les obres d'urbanització, ha presentat el projecte per a la compleció de les obres d'urbanització del nou sector PP 1-2 Benalúa Sud, del qua s'ha emés informe favorable pel Departament Tècnic d'Urbanització, si bé amb una sèrie de condicions que hauran de complir-se prèviament a l'inici de les obres i a la formalització de l'acta de replantejament contingudes en l'informe de data 27 d'abril de 2015. En concret, pel Departament Tècnic d'Urbanització s'emet un informe favorable de 3 de juny de 2015, en el qual consta com a conclusió:  
Prèviament a l'inici de les obres d'urbanització i formalització de l'acta de replantejament es presentarà la documentació acreditativa amb la conformitat de les xarxes d'infraestructures que resulten de la consulta a les diferents companyies subministradores, tal com es detalla en l'apartat 3 del referit informe.  
Posteriorment en l'informe del Departament Jurídic de Planejament, de data 18 de novembre de 2016, s'arrepleguen variacions en el projecte que, consensuades amb el Departament Tècnic d'Urbanització, s'arreplegaran en l'acta de replantejament, fet habitual que es realitze durant l'execució de les obres. Les modificacions que consisteixen a realitzar una sèrie de murets, crear dos zones estancials a nivell amb blanc, augmentar el nombre de plantacions i incloure una zona de jocs infantils, es consideren d'escassa entitat i tècnicament no suposen una variació del projecte presentat, sinó una millor adaptació al terreny existent.  
  
B) Proposició juridicoeconòmica:  
Memòria: adapta a les circumstàncies concurrents ?ordenació i reparcel·lació aprovades, i urbanització parcialment executada- el contingut documental que, per a la proposició juridicoeconòmica, estableix l'article 111.4 de la LOTUP; quantifica les càrregues inherents a la terminació de la urbanització i la resta de conceptes repercutibles; fixa la forma de retribució a l'urbanitzador en metàl·lic, sense perjudici dels pactes a què poguera arribar-se entre l'AIU i la resta de propietaris; estableix el termini d'execució de la urbanització en 15 mesos, a comptar des que es formalitze l'acta de replantejament; i finalment, s'ha afegit en el seu apartat II, com a càrrega d'urbanització variable, una partida de 100.000 - per a la rehabilitació de les ximeneres incloses en l'àmbit d'actuació.  
Proposta de conveni urbanístic: amb el contingut propi d'aqueste document, destinat a regular, fonamentalment, les relacions de l'urbanitzador amb l'Ajuntament i amb la resta de propietaris; els drets i deures de tots ells; els terminis d'execució; la contractació de les obres d'urbanització; el règim de garanties; el cobrament de quotes d'urbanització; les causes de finalització anormal del programa i les penalitzacions que, si és el cas, pertoque imposar a l'urbanitzador.  
Quant a la proposta del conveni urbanístic, s'emet un informe de planejament el 4 de juny de 2015, en què es fa constar que s'han rectificat els inconvenients assenyalats anteriorment a la proposició juridicoeconòmica.  
Respecte a l'esborrany inicial del conveni, de conformitat amb el precitat informe del Departament Jurídic de Planejament de 18 de novembre, s'inclouen determinats canvis que tampoc suposen modificació substancial, i que assumirà l'AIU a la firma del conveni. Les modificacions sobre l'esborrany inicial són les següents:  
1. En l'estipulació sisena: terminis d'execució del programa d'actuació integrada, s'indicaran els canvis següents:  
- La firma del conveni tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils en compte de 15, a comptar des de l'acord de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- Un termini de dos mesos en compte de quatre per a la presentació del compte de liquidació provisional.  
- Un termini de dos mesos en compte de tres per a alçar l'acta de replantejament, sempre que s'haja seleccionat l'empresari constructor.  
  
2. En l'estipulació setena: contractació de les obres d'urbanització per l'urbanitzador.  
Per a la selecció de l'empresari constructor serà condició sine qua non haver-se subscrit en tot cas per l'urbanitzador els corresponents acords i/o convenis amb les companyies subministradores de serveis urbanístics per al desenvolupament de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud del Pla general d'ordenació urbana d'Alacant. El termini per a la selecció de l'empresari constructor serà de quatre mesos des de la subscripció per l'urbanitzador dels corresponents acords i/o convenis amb les companyies subministradores de serveis urbanístics per al desenvolupament de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud del Pla general d'ordenació urbana d'Alacant.  
3. Finalment, en l'estipulació huitena: garantia de promoció, es redactarà com segueix:  
Huitena. Garantia de promoció  
L'urbanitzador assegurarà el compliment dels seus compromisos adquirits en la seua condició com a tal, amb una garantia del cinc per cent (5 %) del valor de les càrregues d'urbanització previstes en el programa d'actuació integrada. En la mesura que l'actuació ja compta amb projecte de reparcel·lació aprovat i inscrit en el Registre de la Propietat motiu pel qual no és possible complir el que s'ha arreplegat en l'article 151.2 in fine de la LOTUP, l'urbanitzador presentarà davant de l'Ajuntament d'Alacant la garantia de promoció 15 dies hàbils abans de l'alçament de l'acta de replantejament de les obres d'urbanització.  
  
La garantia de promoció es podrà constituir per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2 per qualsevol dels mitjans i formes previstos en l'article 150 de la LOTUP. Complementàriament a l'anterior, a fi de garantir el compliment dels objectius del programa d'actuació integrada, en el cas que es declare de forma expressa l'incompliment dels compromisos de l'urbanitzador, l'Ajuntament d'Alacant podrà disposar dels saldos creditors reconeguts pel propi Ajuntament als propietaris de l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2 en la liquidació de l'anterior programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud, fins a un import equivalent al 5 % del valor de les càrregues d'urbanització del present programa d'actuació integrada en els termes del primer paràgraf d'aquesta clàusula. Aquest import quedarà consignat en la caixa de depòsits de l'Ajuntament d'Alacant una vegada haja sigut recaptat per l'Ajuntament d'Alacant, bé en la forma indicada per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, o bé, si no és possible, de forma proporcionada als saldos respectius de cada propietari membre de la dita Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2.  
Les garanties es tornaran de conformitat amb el que estableix la llei vigent en el moment que se sol·licite la seua devolució.  
Informes de viabilitat i de sostenibilitat econòmica: han emés informes favorables el Servei de Gestió Economicoadministrativa, Informació i Qualitat (informes de dates 28 d'abril i 05.06.2015). Així mateix, el 5 de juny de 2015 s'emet un informe favorable pel cap del Servei de Gestió Econòmica respecte a la viabilitat i sostenibilitat, recordant que hauran d'establir-se els mecanismes perquè amb una periodicitat adequada, es confeccionen els corresponents informes de seguiment en què es comprove que les estimacions realitzades en l'informe de sostenibilitat econòmica es continuen complint per a adoptar, en cas contrari, les mesures de reajustament econòmic que corresponga.  
  
3. Exposició pública: al·legacions. Resposta a aquestes.  
Mitjançant Resolució de 10 de juny de 2015, es va sotmetre el programa d'actuació integrada per a completar la urbanització de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud, al procés de participació pública i, transcorregut el termini de 45 dies hàbils a comptar des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 7576, 22.07.2015), de l'edicte d'exposició publica; es van presentar les al·legacions següents:  
3.1. Lourdes Gadea Ramos, l'11 de setembre de 2015, en representació de la mercantil Nuevo Sector Benalúa Sur, SL (E2015046470), en qualitat d'antic agent urbanitzador. Sol·licita tindre en consideració les conseqüències derivades de la resolució i posterior liquidació del programa d'actuació integrada anterior; l'obligació de compensar l'Ajuntament pel que disposa el conveni aprovat de 2001, és una qüestió que correspon al futur urbanitzador; no estem davant d'un sector consolidat per la urbanització, per tant, la forma de retribuir l'urbanitzador no ha de ser forçosament en metàl·lic (art.143.2 LOTUP).  
  
3.2. Rafael Lechuga Lorca, el 14 de setembre de 2015, en representació de la mercantil Estación de Servicio Babel, SL (E2015046784). Sol·licita la suspensió del nou programa d'actuació integrada, fins que recaiga una resolució definitiva en l'expedient de liquidació de l'anterior programa resolt; que s'excloga del programa la parcel·la resultant M9 de la seua propietat; que es compensen les càrregues ja sufragades amb les que es produïsquen en el nou programa i, finalment, considera excessiu el pressupost; al seu parer haurien de contemplar-se els valors de mercat establits per l'Institut Valencià de l'Edificació.  
Es van traslladar les al·legacions a l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud (AIU). El 10 de desembre de 2015 Ana de Miguel Rodríguez, en nom de l'AIU, en la seua condició de representant de Compañía Inmobiliaria Amandi, SA, va presentar escrit de contestació a les referides al·legacions.  
El Departament Jurídic i Urbanístic de Planejament ha emés un informe de 13 d'abril de 2016 a les al·legacions presentades expressant, en síntesi, el següent:  
Recurs de Nuevo Sector Benalúa Sur, SL.  
La contestació a les al·legacions per l'AIU, de manera resumida, és la següent:  
L'AIU considera que no queda acreditat que l'anterior urbanitzador haja obtingut cap mesura cautelar suspensiva ni en via administrativa ni en via judicial, davant del tràmit d'una nova programació. L'anterior urbanitzador es refereix únicament als danys que es produirien si no se suspén la tramitació, però no té en compte els que es produirien si se suspenguera. La decisió de suspendre la tramitació comportaria, necessàriament, el depòsit d'una garantia financera executable que responguera dels perjudicis que la suspensió poguera ocasionar o, si és el cas, la consignació en els pressupostos municipals de la quantitat necessària.  
  
Sobre l'omissió en el programa en tramitació del que disposa el conveni de gener de 2001, de l'obligació de compensar l'Ajuntament amb la quantitat de 900.000 ?, és un acord particular entre l'Administració i les empreses farineres localitzades en la unitat d'execució número 2 del P.P. Benalúa Sud, que no pot ser imposat a tercers.  
  
Finalment, quant a la forma de retribució a l'urbanitzador pot ser en metàl·lic i en espècie. De conformitat amb els articles 143.2 de la LOTUP, i 162.2.b) de la LUV, la consolidació ve donada no sols perquè ja hi ha un cert grau d'urbanització de l'àmbit, sinó perquè està aprovada i inscrita la reparcel·lació.  
La contestació a les al·legacions per l'Ajuntament, de manera resumida, és la següent:  
Respecte a l'al·legació presentada per la mercantil en l'apartat concordant, és necessari ressaltar que es tracta d'actuacions diferenciades: la liquidació del programa anterior no obsta perquè es tramite un nou; el projecte de compleció quantifica les càrregues urbanístiques per a culminar la urbanització. La sol·licitud de suspensió del nou procediment no té una argumentació sòlida ja que, d'una banda, tant els interessos públics com els particulars ?els dels propietaris de terrenys inclosos en la unitat- quedarien perjudicats com a conseqüència de la dilació a exigir les quotes degudes que donaria lloc la suspensió de l'execució.  
  
Respecte de les estipulacions del conveni subscrit per Nuevo Sector i l'Ajuntament el 27 de desembre de 2002, cal reconéixer que, en el seu text, l'aportació de 900.000 - amb destinació a la construcció d'un centre social, pareix anar a càrrec de la unitat d'execució 1, però la veritat és que en l'acord del Ple municipal de 17 de gener de 2003, que va aprovar el projecte de conveni, s'expressa de forma inequívoca que l'aportació econòmica ho és «a costa» de Nuevo Sector Benalúa Sur, SL, que aquesta «dóna» a l'Ajuntament. Està clar que, notificat el referit acord municipal a la mercantil, aquesta no el va impugnar, i va consentir, per tant, el contingut d'aquest. El fet que no es plasmara en el projecte de reparcel·lació aprovat, no invalida l'obligació de la mercantil recurrent de fer front a allò que s'ha compromés en el conveni aprovat.  
  
No té lògica la proposta de traslladar a aquest expedient l'obligació del pagament, perquè amb independència que constituïsca una obligació de Nuevo Sector, l'obligació d'abonament s'ha generat en el context del programa que ha sigut resolt, per la qual cosa és en la liquidació d'aquest on ha de consignar-se l'existència i compliment de tal obligació.  
Finalment, l'article 143 de la LOTUP, estableix que el mode de retribució serà el que manifesten els propietaris en el seu escrit d'adhesió al programa; si bé el paràgraf 2 admet que serà en metàl·lic quan la consolidació de l'àmbit impedisca materialment la retribució en terrenys. En el cas que ens ocupa, la reparcel·lació està aprovada i inscrita en el Registre de la Propietat.  
Recurs d'Estación de Servicio Babel, SL.  
La contestació a les al·legacions per l'AIU, de manera resumida, és la següent:  
Quant a la suspensió de la tramitació de la nova programació fins que finalitze l'expedient de liquidació de la programació anterior, es remet l'Agrupació a la contestació que consta en l'al·legació presentada per Nuevo Sector Benalúa Sur, d'idèntic contingut  
Sobre la singularitat de l'illa número 9 per la seua condició de solar edificable dins de l'actuació, als efectes de no suportar costos d'urbanització. La referida parcel·la en cap cas ha pogut aconseguir tal condició a la vista del grau d'urbanització executada en l'àmbit que ens ocupa, atés que ni està totalment urbanitzat, ni integrat en les xarxes municipals. No resulta d'acord amb el principi de justa distribució de beneficis i càrregues el que un propietari es limite a pagar els costos d'urbanització de la seua parcel·la i se li eximisca del pagament de les obres d'urbanització i connexió d'infraestructures. En la liquidació de l'anterior programació, l'Ajuntament va reconéixer que la parcel·la M9 no va assumir la totalitat de les càrregues d'urbanització que corresponien a la parcel·la, només va assumir el 59,5856 % de les dites càrregues.  
Respecte a la compensació de les càrregues sufragades amb les que es produeixen de la nova programació, a fi de reequilibrar les càrregues i beneficis; l'AIU no té cap inconvenient que els import pagats de més pels propietaris del sòl de l'àmbit en la programació precedent s'afecten a l'execució de la nova programació, conforme a l'article 143.4 c) de la LUV.  
Sobre la disconformitat d'Estación de Servicio Babel amb el pressupost, entén l'AIU que qualsevol queixa haurà de cursar-se davant dels representants de l'administració municipal i/o Nuevo Sector P.P. Benalúa Sur. Els costos d'urbanització estan justificats en el projecte presentat, i s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques i observança dels articles 174 i 175 de la LOTUP.  
La contestació a les al·legacions per l'Ajuntament, de manera resumida, és la següent:  
Es reitera en el contingut de la contestació corresponent a l'al·legació de Nuevo Sector PP 1-2 Benalúa Sur, SL.  
Respecte als perjudicis al·legats per l'anticipació de les obres per a conversió en solar de la parcel·la M9, cal assenyalar que el nou PAI que es redacte per a concloure les obres d'urbanització exclourà la parcel·la M9 del seu àmbit, segons allò que s'ha acordat pel Ple municipal, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2014, que declara que la parcel·la M 9, resultant de la reparcel·lació és solar edificable. En el mateix sentit la Sentència de 25 de gener de 2016, dictada per el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d'Alacant, ho arreplega en el seu fonament jurídic cinqué.  
En contestació a la compensació de les càrregues al·legació concordant, el Servei d'Urbanització i Gestió va emetre informes, de data 27 de juny i 26 de juliol de 2013, en què concretava el percentatge d'obra realitzada en un 37,61 %, calculant-se el mesurament d'aquesta basant-se en els preus que per a cada unitat es reflectien en el projecte d'urbanització aprovat. Serà en la liquidació definitiva quan es giraran les quotes a aquells propietaris que tinguen un saldo deutor en la seua fitxa individualitzada, compensant-se amb el saldo d'aquells altres que tinguen un saldo creditor. No resulta possible afectar els saldos recaptats a la nova programació que la substituïsca. El que es pretén és liquidar el programa inicial, tornant als propietaris el que han sufragat de més respecte a les despeses reconegudes a l'urbanitzador.  
Finalment, sobre la consideració d'excessiu del pressupost per a culminar la urbanització, s'ha emés un informe per la Direcció del Servei de Gestió i Urbanització de data 3 de desembre de 2015, en el qual es conclou que les obres d'urbanització han d'estar previstes en un rang de preus comparables amb altres urbanitzacions del seu àmbit ja executades i no amb una base de dades prefixada per endavant com és el banc de preus de l'Institut Valencià de l'Edificació. A més, aquest banc de preus està més orientat a l'elaboració de pressupostos d'obra d'edificació que a la d'urbanització.  
En conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions presentades.  
Respecte a la consulta a efectuar a les companyies subministradores, de conformitat amb el que disposen els articles 53 i 57 de la LOTUP, consten en l'expedient informes d'Iberdrola, Ono, Telefónica, Gas Natural i Aguas de Alicante incorporats a l'annex 2 del projecte d'urbanització.  
4. Procediment aprovatori.  
L'article 114.1.b) de la LOTUP estableix que l'Administració actuant podrà assignar la condició d'urbanitzador, en règim de gestió urbanística pels propietaris a l'agrupació d'interés urbanístic que formule o assumisca l'execució del programa d'actuació integrada, sempre que, després de la reparcel·lació, tinguen la disponibilitat de la totalitat dels terrenys de l'àmbit de l'actuació necessària per a realitzar les obres d'urbanització, com ací succeeix». En aquest cas, continua el paràgraf 2: «la designació de l'urbanitzador s'acorda per l'Administració a l'aprovar el programa d'actuació integrada en règim d'excepció licitatoria i segons els termes d'aquest expressats en el seu corresponent conveni urbanístic.»  
D'altra banda, l'article118 de la LOTUP estableix que: «Els programes d'actuació integrada en règim de gestió pels propietaris es tramitaran conforme al procediment previst en el capítol II o en el capítol III, del títol III del llibre I. I. Així mateix, regirà en aquests supòsits el que preveu l'article 156 d'aquesta llei respecte de la selecció de l'empresari constructor en els supòsits de gestió indirecta». És a dir, es remet a l'article 57 de la LOTUP per a la seua tramitació.  
Transcorregut el període d'exposició pública i consultes, pertoca: aprovació del PAI per la Junta de Govern Local i adjudicació de l'execució d'aquest, sense procediment de licitació, a l'agrupació sol·licitant (art. 57.1.d, 114.2 i 127 de la LOTUP), la inscripció del conveni i de l'acord aprovatori del PAI en el Registre de Programes i publicació d'ambdós documents en el DOGV (art. 127.1.b i 127.3 de la LOTUP), subscripció del conveni entre Ajuntament i urbanitzador, dins dels 10 dies següents a la referida publicació; i finalment s'emetrà un informe pel tècnic municipal responsable de la tramitació del programa, segons el que estableix l'article 127.2 de la LOTUP.  
  
Es posa de manifest que, en el present procediment, l'Agrupació d'Interés Urbanístic ha esmenat puntualment les objeccions contingudes en els informes tècnics i jurídics emesos durant la seua tramitació, tal com consta en el seu expedient.  
Concorren, doncs, els requisits legals perquè el PAI que execute la urbanització de la UE 1 del pla parcial Benalúa Sud siga desenvolupat per la modalitat de gestió pels propietaris.  
5. Competència.  
Pertoca, per tant, aprovar el PAI per la Junta de Govern Local i adjudicació de l'execució d'aquest, sense procediment de licitació, a l'agrupació sol·licitant, en virtut del que disposa l'article 57.1d de la LOTUP, que estableix que «una vegada concloses les anteriors actuacions, el pla serà sotmés a aprovació per l'òrgan de l'Ajuntament o òrgan que corresponga. En aquest cas, no és un pla sinó un programa limitat a un projecte d'urbanització, per tant l'òrgan corresponent és la Junta de Govern Local per aplicació de l'article 127.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (en la redacció que en fa la Llei 57/2003, de 16 de desembre), que arreplega que les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització, corresponen a la Junta de Govern Local.  
  
Com a conseqüència del que s'ha exposat, la Junta de Govern Local adopta els acords següents:  
Primer. Estimar parcialment l'al·legació d'Estación de Servicio Babel, SL, en el sentit de considerar la parcel·la M9 un solar edificable i, en conseqüència, excloure-la de l'àmbit del programa; i desestimar la resta, prenent com a base els raonaments continguts en l'exposició de motius.  
Segon. Desestimar la resta de les al·legacions formulades per Estación de Servicio Babel, SL, i Nuevo Sector P.P. 1-2 Benalúa Sur, SL, pels motius ja assenyalats en la part expositiva.  
Tercer. Aprovar el programa d'actuació integrada per a la compleció de la urbanització de la unitat d'execució número 1 del PP 1.2, de Benalúa Sud, en els termes en què ha sigut formulat per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, que inclou els documents esmentats en l'apartat dos de la part expositiva, amb les correccions incorporades com a conseqüència dels informes tècnics i jurídics formulats en el procediment.  
Quart. Adjudicar l'execució del programa a l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, en règim de gestió urbanística pels propietaris, que assumeix el desenvolupament del programa amb les modificacions que s'introdueixen en la proposta de conveni recollides en l'informe jurídic de data 18 de novembre de 2016.  
Cinqué. Procedir a la inscripció del PAI en el Registre de Programes d'Actuació; i, posteriorment, publicar l'aprovació, amb el conveni de programació, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La publicació expressarà el número de registre i la data d'inscripció.  
  
Sisé. Notificar el present acord als al·legants.  
Conveni urbanístic del programa d'actuació integrada per a la compleció de la urbanització de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud del Pla general d'ordenació urbana d'Alacant.  
  
Reunits  
D'una banda, en qualitat d'administració actuant, l'Ajuntament d'Alacant, i en nom seu i representació l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri Fernández, i actuant com a fedatari públic el secretari de la corporació, Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.  
D'una altra banda, en qualitat d'urbanitzadora, Ana de Miguel Rodríguez, amb NIF número 52779864Q, representant de Compañía Inmobiliaria Amandi, SA, societat mercantil presidenta de l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, domiciliada a Alacant (05005), avinguda del Doctor Jiménez Díaz, número 19, planta 2, box 3, CIF G53248597.  
L'Agrupació consta inscrita, amb data 7 d'abril de 1998, en el Registre d??Agrupacions d??Interés Urbanístic, corresponent a la Secció Quarta del Registre d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana, en el llibre III, foli 105, i 105 revers, amb el número 182, CIF G53248597.  
  
Manifesten  
Primer. Que el present conveni urbanístic es formalitza en virtut d'allò que s'ha preceptuat en els articles 111.4 i 114.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i d'allò que s'ha acordat en aplicació d'aquesta en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 5 de desembre de 2016, aprovatori del programa d'actuació integrada per a la compleció de la urbanització de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud del Pla general d'ordenació urbana d'Alacant.  
En eixe acord, l'Ajuntament va resoldre executar el programa pel règim de gestió pels propietaris, regulat en l'article 118 i concordants de la LOTUP, i assignar el dit programa a l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, la qual ostenta, per tant, la condició d'urbanitzador de l'esmentada programació.  
Segon. Que se subscriu el present conveni urbanístic l'objecte del qual, d'acord amb l'article 111.4 de la LOTUP, constitueix la regulació dels drets i obligacions de l'urbanitzador, dels propietaris adherits al programa i de l'administració actuant.  
Estipulacions  
Primera. Objecte del present programa d'actuació integrada  
L'objecte del present programa d'actuació integrada és la culminació de la urbanització de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud del Pla general d'ordenació urbana d'Alacant ?pla parcial que, junt amb la corresponent homologació, va ser aprovat el 5 de setembre de 2003 per Resolució dictada pel conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana?.  
  
D'acord amb el que disposa l'article 110 de la LOTUP, els programes d'actuació integrada tenen els següents objectius legals:  
i) Gestionar la transformació física i jurídica de les finques afectades.  
ii) Urbanitzar completament les unitats d'execució o parcel·les que comprenga, realitzant com a mínim les obres següents:  
a) Pavimentació de calçades, aparcaments, voreres, xarxa de vianants, tractament d'espais lliures, mobiliari urbà i senyalització.  
b) Xarxes de distribució d'aigua potable, de reg i d'hidrants contra incendis.  
c) Xarxa de clavegueram per a aigües residuals i sistema d'evacuació d'aigües pluvials.  
d) Xarxa de distribució d'energia elèctrica, gasificació i comunicacions.  
e) Xarxa d'enllumenat públic.  
f) Jardineria, arbratge i ornamentació en el sistema d'espais lliures.  
iii) Executar les obres de connexió i integració adequada de la urbanització amb les xarxes d'infraestructures, d'energia, comunicacions i serveis públics existents.  
iv) Suplementar les infraestructures i espais públics o reserves dotacionals en el que és necessari per a mantindre equilibradament o millorar els nivells de qualitat, quantitat o capacitat de servei existents i exigibles.  
v) Obtindre gratuïtament, a favor de l'Administració:  
a) Els sòls dotacionals públics de l'àmbit de l'actuació, o adscrits a aquesta pel planejament.  
b) Les parcel·les que legalment corresponguen, amb destinació al patrimoni públic de sòl.  
vi) Ordenar el repartiment equitatiu de les càrregues i beneficis.  
vii) Realitzar obres determinades de rehabilitació o edificació, d'ús públic o privat, en els supòsits previstos en la llei.  
viii) Per a garantir el dret al reallotjament de les persones residents afectades per una actuació, el promotor de l'actuació urbanística està obligat a oferir un habitatge de substitució que tinga les condicions d'habitabilitat pròpies d'un habitatge de protecció oficial.  
Pel fet que la unitat d'execució núm. 1 del pla parcial Benalúa Sud, està en l'actualitat amb la reparcel·lació aprovada i inscrita en el Registre de la Propietat i parcialment consolidada per la urbanització ?després d'haver-se resolt l'anterior programació per acord plenari de l'Ajuntament d'Alacant de data 8 de febrer de 2014?, els objectius del present programa d'actuació integrada es veuen limitats necessàriament a culminar la urbanització de la unitat d'execució referida.  
  
A aquest efecte es fixen les càrregues d'urbanització pendent a través del present programa d'actuació integrada i els documents que el conformen i que el desenvolupen, així com el seu just repartiment entre els propietaris de sòl afectats en l'actuació en funció de l'aprofitament urbanístic obtingut per cada un d'ells, la qual cosa tindrà lloc a través de l'oportú compte de liquidació provisional que es presentarà en el moment procedimental oportú d'acord amb la clàusula reguladora dels terminis del programa d'actuació integrada prevista en aquest conveni urbanístic.  
Segona. Compromisos de l'urbanitzador  
D'acord amb el que estableix l'article 112 de la LOTUP i el programa d'actuació integrada aprovat, l'urbanitzador durà a terme les actuacions següents:  
i) Promoure, gestionar i finançar l'actuació programada, al seu compte i risc.  
ii) Promoure la redacció dels projectes tècnics necessaris per a això.  
  
iii) Contractar les obres públiques que comprenga la dita actuació d'acord amb el que preveu la llei, gestionant la seua execució en qualitat de promotor d'aquestes i responent del seu pagament i la resta d'obligacions que legalment o contractualment haja assumit davant del contractista.  
iv) Obtindre les retribucions corresponents a l'execució del programa d'actuació integrada dels propietaris.  
L'urbanitzador complirà les seues funcions amb professionalitat i eficiència empresarial, ajustant-se a les regles fixades pel programa d'actuació integrada dins del marc legal i als compromisos contrets a l'aprovar-se el dit programa d'actuació integrada.  
A més, l'urbanitzador respondrà davant dels afectats dels danys i perjudicis que els cause, excepte quan actue executant ordres directes de l'Administració.  
Tercera. Compromisos de l'Ajuntament d'Alacant  
L'Ajuntament d'Alacant, amb caràcter general, actuarà com a administració actuant, amb plena observança dels principis establits en l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.  
En especial, l'Ajuntament d'Alacant adquireix el compromís que tramitarà i aprovarà els instruments de desenvolupament del programa d'actuació integrada amb la major celeritat i eficàcia possible.  
L'Ajuntament d'Alacant es compromet a exercitar les seues prerrogatives públiques per a assistir a l'urbanitzador en el compliment de les funcions d'aquest últim per al bon fi del programa d'actuació integrada.  
  
L'Ajuntament d'Alacant adquireix el compromís de rebre les obres d'urbanització objecte de programació, sense dilacions innecessàries una vegada executades amb total subjecció al projecte d'urbanització del programa d'actuació integrada.  
La conservació de la urbanització serà assumida per l'Ajuntament d'Alacant en els termes de l'article 161 de la LOTUP.  
Quarta. Relacions de l'urbanitzador amb els propietaris  
D'acord amb el que disposa l'article 138 de la LOTUP, les relacions dels propietaris afectats pel programa d'actuació integrada i l'urbanitzador es regiran pels pactes lícits que lliurement convinguen.  
  
La retribució a l'urbanitzador per part dels propietaris serà en metàl·lic pel fet que concorren les circumstàncies previstess en l'article 143.2 de la LOTUP.  
El cobrament de les quotes d'urbanització exigirà prèviament d'autorització administrativa en els termes de l'article 149.2 de la LOTUP.  
A aquests efectes, les relacions de l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2 amb els propietaris integrats en ella es duran a terme en els termes que preveuen els estatuts de la dita agrupació; en l'article 12 s'estableix l'obligació dels seus membres de satisfer puntualment les quotes ordinàries o extraordinàries establides per l'Assemblea per a fer front a les càrregues d'urbanització de l'àmbit d'actuació.  
  
La Junta de Delegats procedirà a notificar fefaentment les reclamacions de pagament de les quanties aprovades en concepte de quotes d'urbanització, comptant per al pagament efectiu els membres de l'Agrupació amb un termini d'un mes des de la data de la notificació efectiva. A les notificacions corresponents s'acompanyaran certificacions o factures justificatives de les quanties exigides.  
La negativa o el retard en el pagament de les quantitats degudes pels membres de l'Agrupació habilita la Junta de Delegats, en virtut de l'article 20 dels estatuts de l'Agrupació, a instar de l'Ajuntament d'Alacant la tramitació dels expedients de constrenyiment per al cobrament en via executiva dels deutes impagats dels membres de l'entitat.  
  
Quant a les relacions de l'urbanitzador amb els propietaris no integrats en l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, s'atindrà al que estableix l'article 149 de la LOTUP en punt al pagament de la retribució a l'urbanitzador, inclosa la via de constrenyiment.  
Cinquena. Drets i deures dels propietaris  
Els drets i deures dels propietaris es regularan pel que disposa la LOTUP, en el que siga aplicable al programa d'actuació integrada i considerant en tot cas que afecta un àmbit d'actuació que ja compta amb reparcel·lació aprovada per l'Ajuntament d'Alacant i inscrita en el Registre de la Propietat.  
Sisena. Terminis d'execució del programa d'actuació integrada  
Una vegada aprovat i assignat el programa d'actuació integrada en seu municipal, la firma del conveni de programació tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils a comptar de la publicació de l'acord de programació el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 127.1.c) de la LOTUP i l'acord de la JGL de 5 de desembre de 2016.  
Una vegada subscrit el conveni urbanístic, l'urbanitzador comptarà amb un termini de dos mesos des del dia de tal subscripció, per a la presentació davant de l'Ajuntament d'Alacant del compte de liquidació provisional del programa d'actuació integrada per a la seua tramitació municipal.  
Una vegada aprovat el compte de liquidació provisional per l'Ajuntament d'Alacant, s'estableix un termini de dos mesos des d'eixa data a fi d'alçar l'acta de replantejament de les obres d'urbanització, que arreplegarà les variacions al projecte consensuades amb el departament tècnic d'urbanització.  
Les obres d'urbanització del present programa d'actuació integrada es duran a terme en el termini màxim de 15 mesos des de la subscripció de l'acta de replantejament favorable de les esmentades obres.  
Sense perjudici de l'anterior, els terminis anteriors seran susceptibles de pròrrogues expresses, per causa justificada, atorgades abans de la data prevista de caducitat de la programació i que no podran superar un termini total addicional de cinc anys.  
Setena. Contractació de les obres d'urbanització per l'urbanitzador  
  
La contractació de les obres d'urbanització del programa d'actuació integrada per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2 s'ajustarà al que preveu l'article 156.2 de la LOTUP en el cas que l'import del pressupost d'execució de les obres d'urbanització supere el límit legalment fixat a aquest efecte.  
Per al cas que la contractació de les obres urbanització no estiguera subjecta a pública licitació per no superar l'import del pressupost d'execució de les obres d'urbanització el límit referit, l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2 procedirà a contractar les obres d'urbanització amb una empresa constructora solvent, que compte amb la deguda classificació com a contractista d'obra pública i sota el criteri i finalitat d'obtindre les millors condicions econòmiques i sempre sense cap detriment de la qualitat de les obres d'urbanització ni de la qualitat global de l'actuació.  
Si com a conseqüència de la contractació de les obres d'urbanització per l'urbanitzador s'obtinguera una rebaixa en el pressupost d'execució de les dites obres aprovat per l'Ajuntament d'Alacant en el programa d'actuació integrada, la baixa es traslladarà a tots els propietaris de l'actuació.  
La relació entre l'urbanitzador i l'empresari constructor té naturalesa privada.  
Per a la selecció de l'empresari constructor serà condició sine qua non haver-se subscrit en tot cas per l'urbanitzador els corresponents acords i/o convenis amb les companyies subministradores de serveis urbanístics per al desenvolupament de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud del Pla general d'ordenació urbana d'Alacant. El termini per a la selecció de l'empresari constructor serà de quatre mesos des de la subscripció per l'urbanitzador dels corresponents acords i/o convenis amb les companyies subministradores de serveis urbanístics per al desenvolupament de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud del Pla general d'ordenació urbana d'Alacant.  
  
Huitena. Garantia de promoció  
L'urbanitzador assegurarà el compliment dels seus compromisos adquirits en la seua condició com a tal, amb una garantia del cinc per cent (5 %) del valor de les càrregues d'urbanització previstes en el programa d'actuació integrada. En la mesura que l'actuació ja compta amb projecte de reparcel·lació aprovat i inscrit en el Registre de la Propietat motiu pel qual no és possible complir allò que s'ha arreplegat en l'article 151.2 in fine de la LOTUP, l'urbanitzador presentarà davant de l'Ajuntament d'Alacant la garantia de promoció 15 dies hàbils abans de l'alçament de l'acta de replantejament de les obres d'urbanització.  
  
La garantia de promoció es podrà constituir per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2 per qualsevol dels mitjans i formes previstos en l'article 150 de la LOTUP. Complementàriament a l'anterior, a fi de garantir el compliment dels objectius del programa d'actuació integrada, en el cas que es declare de forma expressa l'incompliment dels compromisos de l'urbanitzador, l'Ajuntament d'Alacant podrà disposar dels saldos creditors reconeguts pel propi Ajuntament als propietaris de l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2 en la liquidació de l'anterior programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució número 1 del pla parcial Benalúa Sud, fins a un import equivalent al 5 % del valor de les càrregues d'urbanització del present programa d'actuació integrada en els termes del primer paràgraf d'aquesta clàusula. Aquest import quedarà consignat en la caixa de depòsits de l'Ajuntament d'Alacant una vegada haja sigut recaptat per l'Ajuntament d'Alacant, bé en la forma indicada per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, o bé, si no és possible, de forma proporcionada als saldos respectius de cada propietari membre de la dita agrupació d'interés urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2.  
  
Les garanties es tornaran de conformitat amb el que estableix la llei vigent en el moment que se sol·licite la seua devolució.  
Novena. Execució i desenvolupament del programa d'actuació integrada fins a la seua finalització  
El programa d'actuació integrada es durà a terme d'acord amb el present conveni urbanístic, la proposició juridicoeconòmica, els altres documents tècnics i jurídics integrants del programa ?així com els establits per al seu desenvolupament- i l'acord d'aprovació de la programació i assignació d'aquesta última a l'Agrupació d'Interés Urbanístic Nou Sector Benalúa Sud 2, adoptat pel Ple de l'Ajuntament d'Alacant.  
  
Quant a les circumstàncies que puguen sorgir durant l'execució del programa d'actuació integrada i fins a la seua finalització, com ara modificacions del programa, retaxació de càrregues, subcontractació, etcètera, caldrà ajustar-se al que estableix respecte d'això la LOTUP.  
Seran aplicables les causes de finalització anormal del programa d'actuació integrada previstes en l'article 163 de la LOTUP, així com les causes de remoció de l'urbanitzador en les seues funcions de l'article 164 i concordants de la LOTUP.  
Quan l'agent urbanitzador, per causes a ell imputables, haguera incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Ajuntament d'Alacant podrà imposar penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del pressupost d'execució material de les obres d'urbanització que quedaren pendents d'execució en cada moment en relació amb el que es fixe finalment a la selecció de l'empresari constructor.  
Desena. Règim jurídic i jurisdicció competent  
El present conveni urbanístic s'atindrà al que disposa la LOTUP i la resta de normativa de dret públic i privat que, si és el cas, siga aplicable.  
  
Tot conflicte o litigi resultant de l'execució, validesa, existència, abast, contingut, suspensió, resolució o interpretació d'aquest conveni urbanístic, se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat d'Alacant, amb renúncia expressa al seu propi fur, si un altre els corresponguera.  
  
I en prova de conformitat amb tot el que antecedeix, se subscriu el present conveni urbanístic, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.»  
  
Alacant, 21 de desembre de 2016.- El regidor d'Urbanisme: Miguel Ángel Pavón García. El vicesecretari de l'Ajuntament d'Alacant: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7959, del 17-01-2017 (2016/10394)

Aprobación del programa de actuación integrada para la compleción de la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial 1.2 de Benalúa Sur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7959

Fecha DOGV
:   17-01-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2016/10394

CVE


Fecha del documento
:   21-12-2016

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Alicante

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * [Alicante](javascript:void(0))
    * [administración local](javascript:void(0))
    * [plan de urbanismo](javascript:void(0))

Aprobación del programa de actuación integrada para la compleción de la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial 1.2 de Benalúa Sur.  
 [2016/10394]  
La Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de diciembre de 2016, ha adoptado el acuerdo relativo a la aprobación del programa de actuación integrada para la compleción de la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial 1.2 de Benalúa Sur. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127.1.b y 127.3 de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP), se procede a la publicación del precitado acuerdo aprobatorio y del convenio de programación; asimismo, se hace constar que el programa se encuentra inscrito en el Registro de programas de actuación el 16 de diciembre de 2016 con el número 0116-2015000003.  
«La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
14. Solicitud de terminación de la urbanización de la unidad de ejecución 1 del plan parcial Benalúa Sur por Ana de Miguel Rodríguez, en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2.  
Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el epígrafe que precede, cuyos antecedentes y razonamientos figuran, resumidos, a continuación.  
1. Antecedentes  
El PAI de la UE 1 del plan parcial Benalúa Sur se adjudicó por el Pleno municipal a lamercantil Nuevo Sector Benalúa Sur, mediante acuerdo adoptado el 5 de octubre de 1999.  
Posteriormente, y ante la paralización de las obras de urbanización el Pleno municipal, en sesión de 28 de febrero de 2014, acordó resolver el contrato con el indicado urbanizador, considerándose a partir de entonces la zona como suelo urbanizable con ordenación pormenorizada sin programación y reparcelación aprobada (con la salvedad de la parcela resultante M9 de la reparcelación, se declaró expresamente solar edificable). La urbanización se encuentra ejecutada en el 37,61 %.  
Con fecha 30 de marzo de 2015, la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, de ahora en adelante AIU, presentó un programa de actuación integrada destinado a culminar las obras de urbanización de la unidad de ejecución, al amparo de cuanto establece el artículo 114.1.b) de la LOTUP. La Agrupación ?constituida en escritura autorizada por el notario que fue de Alicante, José María Iriarte Calvo, el día 22 de diciembre de 1997, con el número 4.267 de su protocolo- acreditó la actualización de las titularidades y la configuración de las cuotas de participación.  
2. Contenido de la documentación presentada. Reparos subsanados.  
Mediante Decreto de la concejala de Urbanismo de 30 de abril de 2015 se admitió a trámite la solicitud de acometer la programación necesaria para concluir la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur, presentada por la representación de la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2. En dicho decreto se requería asimismo a esta para que introdujese en la documentación presentada las modificaciones necesarias para subsanar los reparos expresados por los informes municipales.  
Con fecha 25 de mayo de 2015, la presidenta de la Agrupación de Interés Urbanístico presentó la documentación rectificada, que fue informada favorablemente por los servicios técnico, jurídico y económico de la Concejalía de Urbanismo, constatando que se habían subsanado los reparos. Las únicas recomendaciones al respecto consisten en previsiones que deberán realizarse antes del comienzo de las obras y durante la ejecución de las mismas y en la necesidad de realizar informes de seguimiento para comprobar el cumplimiento sucesivo de las previsiones del informe de sostenibilidad económica, reajustándolas en caso contrario.  
Documentación del programa de actuación integrada  
A) Alternativa técnica  
La Agrupación de Interés Urbanístico ha asumido expresamente el plan parcial y el proyecto de reparcelación aprobados con motivo de la anterior programación, mientras que respecto de las obras de urbanización, ha presentado el proyecto para la compleción de las obras de urbanización del nuevo sector PP 1-2 Benalúa Sur, que ha sido informado favorablemente por el Departamento Técnico de Urbanización, si bien con una serie de condiciones que habrán de cumplimentarse previamente al inicio de las obras y a la formalización del acta de replanteo contenidas en el informe de fecha 27 de abril de 2015. En concreto, por el Departamento Técnico de Urbanización, se emite informe favorable de 3 de junio de 2015, en el que consta como conclusión:  
Previamente al inicio de las obras de urbanización y formalización del acta de replanteo se presentará la documentación acreditativa con la conformidad de las redes de infraestructuras que resulten de la consulta a las diferentes compañías suministradoras, tal y como se detalla en el apartado 3 del referido informe.  
Posteriormente en el informe del Departamento Jurídico de Planeamiento, de fecha 18 de noviembre de 2016, se recogen variaciones en el proyecto que, consensuadas con el Departamento Técnico de Urbanización, se recogerán en el acta de replanteo, algo habitual que se realice durante la ejecución de las obras. Las modificaciones que consisten en realizar una serie de muretes, crear dos zonas estanciales a nivel con albero, aumentar el número de plantaciones e incluir una zona de juegos infantiles, se consideran de escasa entidad y técnicamente no suponen una variación del proyecto presentado, sino una mejor adaptación al terreno existente.  
B) Proposición jurídico-económica:  
- Memoria: adapta a las circunstancias concurrentes ?ordenación y reparcelación aprobadas, y urbanización parcialmente ejecutada- el contenido documental que, para la proposición jurídico-económica, establece el artículo 111.4 de la LOTUP; cuantifica las cargas inherentes a la terminación de la urbanización y demás conceptos repercutibles; fija la forma de retribución al urbanizador en metálico, sin perjuicio de los pactos a que pudiera llegarse entre la AIU y los restantes propietarios; establece el plazo de ejecución de la urbanización en 15 meses, a contar desde que se formalice el acta de replanteo; y finalmente, se ha añadido en su apartado II, como carga de urbanización variable, una partida de 100.000 - para la rehabilitación de las chimeneas incluidas en el ámbito de actuación.  
- Propuesta de convenio urbanístico: con el contenido propio de este documento, destinado a regular, fundamentalmente, las relaciones del urbanizador con el Ayuntamiento y con el resto de propietarios; los derechos y deberes de todos ellos; los plazos de ejecución; la contratación de las obras de urbanización; el régimen de garantías; el cobro de cuotas de urbanización; las causas de finalización anormal del programa y las penalizaciones que, en su caso, proceda imponer al urbanizador.  
En cuanto a la propuesta del convenio urbanístico, se emite informe de planeamiento el 4 de junio de 2015, en el que se hace constar que se han rectificado los reparos señalados anteriormente a la proposición jurídico-económica.  
Respecto al borrador inicial del convenio, de conformidad con el precitado informe del Departamento Jurídico de Planeamiento de 18 de noviembre, se incluyen determinados cambios que tampoco suponen modificación sustancial, y que asumirá la AIU a la firma del convenio. Las modificaciones sobre el borrador inicial son las siguientes:  
1. En la estipulación sexta: plazos de ejecución del programa de actuación integrada, se reflejarán los siguientes cambios:  
- La firma del convenio tendrá lugar en el plazo de 10 días hábiles en vez de 15, a contar desde el acuerdo de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- Un plazo de dos meses en vez de cuatro para la presentación de la cuenta de liquidación provisional.  
- Un plazo de dos meses en vez de tres para levantar el acta de replanteo, siempre y cuando se haya seleccionado al empresario constructor.  
2. En la estipulación séptima: contratación de las obras de urbanización por el urbanizador,  
Para la selección del empresario constructor será condición sine qua non haberse suscrito en todo caso por el urbanizador los correspondientes acuerdos y/o convenios con las compañías suministradoras de servicios urbanísticos para el desarrollo de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur del Plan general de ordenación urbana de Alicante. El plazo para la selección del empresario constructor será de cuatro meses desde la suscripción por el urbanizador de los correspondientes acuerdos y/o convenios con las compañías suministradoras de servicios urbanísticos para el desarrollo de la unidad de ejecución núm. 1 del plan parcial Benalúa Sur del Plan general de ordenación urbana de Alicante.  
3. Por último, en la estipulación octava: garantía de promoción, se redactará como sigue:  
Octava. Garantía de promoción  
El urbanizador asegurará el cumplimiento de sus compromisos adquiridos en su condición de tal, con una garantía del cinco por cien (5 %) del valor de las cargas de urbanización previstas en el programa de actuación integrada. En la medida en que la actuación ya cuenta con proyecto de reparcelación aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad motivo por el que no es posible dar cumplimiento a lo recogido en el artículo 151.2 in fine de la LOTUP, el urbanizador presentará ante el Ayuntamiento de Alicante la garantía de promoción 15 días hábiles antes del levantamiento del acta de replanteo de las obras de urbanización.  
La garantía de promoción se podrá constituir por la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2 por cualquiera de los medios y formas previstos en el artículo 150 de la LOTUP. Complementariamente a lo anterior, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa de actuación integrada, en el caso de que se declare de forma expresa el incumplimiento de los compromisos del urbanizador, el Ayuntamiento de Alicante podrá disponer de los saldos acreedores reconocidos por el propio Ayuntamiento a los propietarios de la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2 en la liquidación del Anterior programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur, hasta un importe equivalente al 5 % del valor de las cargas de urbanización del presente programa de actuación integrada en los términos del primer párrafo de esta cláusula. Este importe quedará consignado en la caja de depósitos del Ayuntamiento de Alicante una vez haya sido recaudado por el Ayuntamiento de Alicante, bien en la forma indicada por la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, o bien, en su defecto, de forma proporcionada a los saldos respectivos de cada propietario miembro de dicha Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2.  
Las garantías se devolverán de conformidad con lo establecido en la ley vigente en el momento que se solicite su devolución.  
Informes de viabilidad y de sostenibilidad económica: han sido informados favorablemente por el Servicio de Gestión Económico-Administrativa, Información y Calidad (informes de fechas 28 de abril y 5 de junio de 2015). Asimismo, el 5 de junio de 2015 se emite informe favorable por el jefe del Servicio de Gestión Económica respecto a la viabilidad y sostenibilidad, recordando que deberán establecerse los mecanismos para que con una periodicidad adecuada, se confeccionen los correspondientes informes de seguimiento en los que se vaya comprobando que las estimaciones realizadas en el informe de sostenibilidad económica se continúan cumpliendo para, en caso contrario, adoptar las medidas de reajuste económico que corresponda.  
3. Exposición pública: alegaciones. Respuesta a las mismas.  
Mediante Resolución de 10 de junio de 2015, se sometió el programa de actuación integrada para completar la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur, al proceso de participación pública y, transcurrido el plazo de 45 días hábiles a contar desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 7576, 22.07.2015), del edicto de exposición publica; se presentaron las alegaciones siguientes:  
3.1. Lourdes Gadea Ramos, el 11 de septiembre de 2015, en representación de la mercantil Nuevo Sector Benalúa Sur, SL (E2015046470), en calidad de antiguo agente urbanizador. Solicita tener en consideración las consecuencias derivadas de la resolución y posterior liquidación del programa de actuación integrada anterior; la obligación de compensar al Ayuntamiento por lo dispuesto en el convenio aprobado de 2001, es una cuestión que corresponde al futuro urbanizador; no estamos ante un sector consolidado por la urbanización, por lo tanto la forma de retribuir al urbanizador no debe ser forzosamente en metálico (art.143.2 LOTUP).  
3.2. Rafael Lechuga Lorca, el 14 de septiembre de 2015, en representación de la mercantil Estación de Servicio Babel, SL (E2015046784). Solicita la suspensión del nuevo programa de actuación integrada, hasta que recaiga resolución definitiva en el expediente de liquidación del anterior programa resuelto; que se excluya del programa a la parcela resultante M9 de su propiedad; que se compensen las cargas ya sufragadas con las que se devenguen en el nuevo programa y, por último, considera excesivo el presupuesto; a su juicio deberían contemplarse los valores de mercado establecidos por el Instituto Valenciano de la Edificación.  
De las alegaciones se dio traslado a la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur (AIU). El 10 de diciembre de 2015 Ana de Miguel Rodríguez, en nombre de la AIU, en su condición de representante de Compañía Inmobiliaria Amandi, SA, presentó escrito de contestación a las referidas alegaciones.  
Por el Departamento Jurídico Urbanístico de Planeamiento, se ha emitido informe de 13 de abril de 2016 a las alegaciones presentadas expresando, en síntesis, lo siguiente:  
Recurso de Nuevo Sector Benalúa Sur, SL  
La contestación a las alegaciones por la AIU de manera resumida, son las siguientes:  
La AIU considera que no queda acreditado que el anterior urbanizador haya obtenido medida cautelar suspensiva alguna ni en vía administrativa ni en vía judicial, ante el trámite de una nueva programación. El anterior urbanizador se refiere únicamente a los daños que se producirían si no se suspende la tramitación, pero no tiene en cuenta los que se producirían si se suspendiese. La decisión de suspender la tramitación conllevaría, necesariamente, el depósito de una garantía financiera ejecutable que respondiera de los perjuicios que la suspensión pudiera ocasionar o, en su caso, la consignación en los presupuestos municipales de la cantidad necesaria.  
Sobre la omisión en el programa en tramitación de lo dispuesto en el convenio de enero de 2001, de la obligación de compensar al Ayuntamiento con la cantidad de 900.000 ?, es un acuerdo particular entre la Administración y las empresas harineras localizadas en la unidad de ejecución número 2 del P.P. Benalúa Sur, que no puede ser impuesto a terceros.  
Por último, en cuanto a la forma de retribución al urbanizador puede ser en metálico y en especie. De conformidad con los artículos 143.2 de la LOTUP, y 162.2.b) de la LUV, la consolidación viene dada no solo porque ya existe cierto grado de urbanización del ámbito, sino porque está aprobada e inscrita la reparcelación.  
La contestación a las alegaciones por el Ayuntamiento, de manera resumida, son las siguientes:  
Respecto a la alegación presentada por la mercantil en el apartado concordante, es necesario resaltar que se trata de actuaciones diferenciadas: la liquidación del programa anterior no obsta para que se tramite uno nuevo; el proyecto de compleción cuantifica las cargas urbanísticas para culminar la urbanización. La solicitud de suspensión del nuevo procedimiento carece de una argumentación sólida ya que, por una parte, tanto los intereses públicos como los particulares ?los de los propietarios de terrenos incluidos en la unidad- quedarían perjudicados como consecuencia de la dilación en exigir las cuotas debidas a que daría lugar la suspensión de la ejecución.  
Respecto de las estipulaciones del convenio suscrito por Nuevo Sector y el Ayuntamiento el 27 de diciembre de 2002, hay que reconocer que, en su texto, la aportación de 900.000 - con destino a la construcción de un centro social, parece correr a cargo de la unidad de ejecución 1, pero lo cierto es que, en el acuerdo del Pleno municipal de 17 de enero de 2003, que aprobó el proyecto de convenio, se expresa de forma inequívoca que la aportación económica lo es «a costa» de Nuevo Sector Benalúa Sur, SL, que esta «dona» al Ayuntamiento. Está claro que, notificado el referido acuerdo municipal a la mercantil, esta no lo impugnó, consintiendo por tanto el contenido del mismo. El hecho de que no se plasmase en el proyecto de reparcelación aprobado, no invalida la obligación de la mercantil recurrente de hacer frente a lo comprometido en el convenio aprobado.  
Carece de lógica la propuesta de trasladar a este expediente la obligación del pago, pues con independencia de que constituya una obligación de Nuevo Sector, la obligación de abono se ha generado en el contexto del programa que ha sido resuelto, por lo que es en la liquidación del mismo donde debe de consignarse la existencia y cumplimiento de tal obligación.  
Por último, el artículo 143 de la LOTUP, establece que el modo de retribución será el que manifiesten los propietarios en su escrito de adhesión al programa; si bien el párrafo 2 admite que será en metálico cuando la consolidación del ámbito impida materialmente la retribución en terrenos. En el caso que nos ocupa, la reparcelación está aprobada e inscrita en el Registro de la Propiedad.  
Recurso de Estación de Servicio Babel, SL.  
La contestación a las alegaciones por la AIU, de manera resumida, son las siguientes:  
En cuanto a la suspensión de la tramitación de la nueva programación hasta que finalice el expediente de liquidación de la programación anterior, se remite la Agrupación a la contestación que consta en la alegación presentada por Nuevo Sector Benalúa Sur, de idéntico contenido  
Sobre la singularidad de la manzana número 9 por su condición de solar edificable dentro de la actuación, a efectos de no soportar costes de urbanización. La referida parcela en ningún caso ha podido alcanzar tal condición a la vista del grado de urbanización ejecutada en el ámbito que nos ocupa, dado que ni está totalmente urbanizado, ni integrado en las redes municipales. No resulta acorde al principio de justa distribución de beneficios y cargas el que un propietario se limite a pagar los costes de urbanización de su parcela y se le exima del pago de las obras de urbanización y conexión de infraestructuras. En la liquidación de la anterior programación, el Ayuntamiento reconoció que la parcela M9 no asumió la totalidad de las cargas de urbanización que correspondían a la parcela, solo asumió el 59,5856 % de dichas cargas.  
Respecto a la compensación de las cargas sufragadas con las que se devenguen de la nueva programación, a fin de reequilibrar las cargas y beneficios; la AIU no tiene inconveniente alguno en que los importe pagados de más por los propietarios del suelo del ámbito en la programación precedente se afecten a la ejecución de la nueva programación, conforme al artículo 143.4 c) de la LUV.  
Sobre la disconformidad de Estación de Servicio Babel con el presupuesto, entiende la AIU que cualquier queja habrá de cursarse ante los representantes de la administración municipal y/o Nuevo Sector P.P. Benalúa Sur. Los costes de urbanización están justificados en el proyecto presentado, y se han realizado conforme a las exigencias técnicas y observancia de los artículos 174 y 175 de la LOTUP.  
La contestación a las alegaciones por el Ayuntamiento, de manera resumida, son las siguientes:  
Se reitera en el contenido de la contestación correspondiente a la alegación de Nuevo Sector PP 1-2 Benalúa Sur, SL.  
Respecto a los perjuicios alegados por la anticipación de las obras para conversión en solar de la parcela M9, hay que señalar que el nuevo PAI que se redacte para concluir las obras de urbanización excluirá la parcela M9 de su ámbito, según lo acordado por el Pleno municipal, en sesión ordinaria de 28 de febrero de 2014, que declara que la parcela M 9, resultante de la reparcelación es solar edificable. En el mismo sentido la Sentencia de 25 de enero de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, lo recoge en su fundamento jurídico quinto.  
En contestación a la compensación de las cargas alegación concordante, el Servicio de Urbanización y Gestión emitió informes, de fecha 27 de junio y 26 de julio de 2013, en los que concretaba el porcentaje de obra realizada en un 37,61 %, calculándose la medición de la misma en base a los precios que para cada unidad se reflejaban en el proyecto de urbanización aprobado. Será en la liquidación definitiva cuando se girarán las cuotas a aquellos propietarios que tengan un saldo deudor en su ficha individualizada, compensándose con el saldo de aquellos otros que tengan un saldo acreedor. No resulta posible afectar los saldos recaudados a la nueva programación que la sustituya. Lo que se pretende es liquidar el programa inicial, devolviendo a los propietarios lo que han sufragado de más respecto a los gastos reconocidos al urbanizador.  
Por último, sobre la consideración de excesivo del presupuesto para culminar la urbanización, se ha emitido informe por la Jefatura del Servicio de Gestión y Urbanización de fecha 3 de diciembre de 2015, en el que se concluye que las obras de urbanización deben de estar contempladas en un rango de precios comparables con otras urbanizaciones de su ámbito ya ejecutadas y no con una base de datos prefijada de antemano como es el banco de precios del Instituto Valenciano de la Edificación. Además de que este banco de precios está más orientado a la elaboración de presupuestos de obra de edificación que a la de urbanización.  
En consecuencia, se propone desestimar las alegaciones presentadas.  
Respecto a la consulta a efectuar a las compañías suministradoras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 57 de la LOTUP, constan en el expediente informes de Iberdrola, Ono, Telefónica, Gas Natural y Aguas de Alicante incorporados al anexo 2 del proyecto de urbanización.  
4. Procedimiento aprobatorio.  
El artículo 114.1.b) de la LOTUP establece que «La administración actuante podrá asignar la condición de urbanizador, en régimen de gestión urbanística por los propietarios a la agrupación de interés urbanístico que formule o asuma la ejecución del programa de actuación integrada, siempre que, tras la reparcelación, tengan la disponibilidad de la totalidad de los terrenos del ámbito de la actuación necesaria para realizar las obras de urbanización, como aquí sucede». En este caso, continúa el párrafo 2: «la designación del urbanizador se acuerda por la Administración al aprobar el programa de actuación integrada en régimen de excepción licitatoria y según los términos del mismo expresados en su correspondiente convenio urbanístico».  
Por otro lado, el artículo 118 de la LOTUP establece que: «Los programas de actuación integrada en régimen de gestión por los propietarios se tramitarán conforme al procedimiento previsto en el capítulo II o en el capítulo III, del título III del libro I. Asimismo, regirá en estos supuestos lo previsto en el artículo 156 de esta ley respecto de la selección del empresario constructor en los supuestos de gestión indirecta». Es decir se remite al artículo 57 de la LOTUP para su tramitación.  
Transcurrido el periodo de exposición pública y consultas, procede: aprobación del PAI por la Junta de Gobierno Local y adjudicación de la ejecución del mismo, sin procedimiento licitatorio, a la agrupación solicitante.(art. 57.1.d, 114.2 y 127 de la LOTUP), la inscripción del convenio y del acuerdo aprobatorio del PAI en el Registro de Programas y publicación de ambos documentos en el DOGV (art. 127.1.b y 127.3 de la LOTUP), suscripción del convenio entre Ayuntamiento y urbanizador, dentro de los 10 días siguientes a la referida publicación; y finalmente se emitirá un informe por el técnico municipal responsable de la tramitación del programa, según lo establecido en el artículo 127.2 de la LOTUP.  
Se pone de manifiesto que, en el presente procedimiento, la Agrupación de Interés Urbanístico ha subsanado puntualmente los reparos contenidos en los informes técnicos y jurídicos emitidos durante su tramitación, tal y como consta en su expediente.  
Concurren, pues, los requisitos legales para que el PAI que ejecute la urbanización de la UE 1 del plan parcial Benalúa Sur sea desarrollado por la modalidad de gestión por los propietarios.  
5. Competencia.  
Procede, por tanto, aprobar el PAI por la Junta de Gobierno Local y adjudicación de la ejecución del mismo, sin procedimiento licitatorio, a la agrupación solicitante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57.1d de la LOTUP, que establece que «una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el órgano del Ayuntamiento u órgano que corresponda. En este caso, no es un plan sino un programa limitado a un proyecto de urbanización, por lo tanto el órgano correspondiente es la Junta de Gobierno Local por aplicación del artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), que recoge que las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización corresponden a la Junta de Gobierno Local.  
Como consecuencia de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos:  
Primero. Estimar parcialmente la alegación de Estación de Servicio Babel, SL, en el sentido de considerar la parcela M9 un solar edificable y, en consecuencia, excluirla del ámbito del programa; y desestimar el resto, con base en los razonamientos contenidos en la exposición de motivos.  
Segundo. Desestimar el resto de las alegaciones formuladas por Estación de Servicio Babel, SL, y Nuevo Sector P.P. 1-2 Benalúa Sur, SL , por los motivos ya señalados en la parte expositiva.  
Tercero. Aprobar el programa de actuación integrada para la compleción de la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del PP 1.2, de Benalúa Sur, en los términos en que ha sido formulado por la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, que incluye los documentos relacionados en el apartado dos de la parte expositiva, con las correcciones incorporadas como consecuencia de los informes técnicos y jurídicos formulados en el procedimiento.  
Cuarto. Adjudicar la ejecución del programa a la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, en régimen de gestión urbanística por los propietarios, que asume el desarrollo del programa con las modificaciones que se introducen en la propuesta de convenio recogidas en el informe jurídico de fecha 18 de noviembre de 2016.  
Quinto. Proceder a la inscripción del PAI en el Registro de Programas de Actuación; y, posteriormente, publicar la aprobación, con el convenio de programación, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La publicación expresará el número de registro y la fecha de inscripción.  
Sexto. Notificar el presente acuerdo a los alegantes.  
Convenio urbanístico del programa de actuación integrada para la compleción de la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur del Plan general de ordenación urbana de Alicante.  
Reunidos  
De una parte, en calidad de administración actuante, el Ayuntamiento de Alicante, y en su nombre y representación el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri Fernández, y actuando como fedatario público el secretario de la corporación, Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.  
De otra parte, en calidad de urbanizadora, Ana de Miguel Rodríguez, con NIF número 52779864Q, representante de Compañía Inmobiliaria Amandi, SA, sociedad mercantil presidenta de la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, domiciliada en Alicante (05005), avenida del Doctor Jiménez Díaz, número 19, planta 2, box 3, CIF G53248597.  
La Agrupación consta inscrita, con fecha 7 de abril de 1998, en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico, correspondiente a la Sección Cuarta del Registro de Urbanismo de la Comunidad Valenciana, en el libro III, folio 105, y 105 vuelto, con el número 182, CIF G53248597.  
Manifiestan  
Primero. Que el presente convenio urbanístico se formaliza en virtud de lo preceptuado en los artículos 111.4 y 114.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), y de lo acordado en aplicación de ella en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 5 de diciembre de 2016, aprobatorio del programa de actuación integrada para la compleción de la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur del Plan general de ordenación urbana de alicante.  
En ese acuerdo, el Ayuntamiento resolvió ejecutar el programa por el régimen de gestión por los propietarios, regulado en el artículo 118 y concordantes de la LOTUP, asignando dicho programa a la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, la cual ostenta por tanto la condición de urbanizador de la meritada programación.  
Segundo. Que se suscribe el presente convenio urbanístico cuyo objeto, de acuerdo con el artículo 111.4 de la LOTUP, constituye la regulación de los derechos y obligaciones del urbanizador, de los propietarios adheridos al programa y de la administración actuante.  
Estipulaciones  
Primera. Objeto del presente programa de actuación integrada  
El objeto del presente programa de actuación integrada es la culminación de la urbanización de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur del Plan general de ordenación urbana de Alicante ?plan parcial que, junto con la correspondiente homologación, fue aprobado el 5 de septiembre de 2003 por Resolución dictada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana?.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de la LOTUP, los programas de actuación integrada tienen los siguientes objetivos legales:  
i) Gestionar la transformación física y jurídica de las fincas afectadas.  
ii) Urbanizar completamente las unidades de ejecución o parcelas que comprenda, realizando como mínimo las siguientes obras:  
a) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal, tratamiento de espacios libres, mobiliario urbano y señalización.  
b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.  
c) Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de evacuación de aguas pluviales.  
d) Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.  
e) Red de alumbrado público.  
f) Jardinería, arbolado y ornamentación en el sistema de espacios libres.  
iii) Ejecutar las obras de conexión e integración adecuada de la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
iv) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para mantener equilibradamente o mejorar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles.  
v) Obtener gratuitamente, a favor de la Administración:  
a) Los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma por el planeamiento.  
b) Las parcelas que legalmente correspondan, con destino al patrimonio público de suelo.  
vi) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios.  
vii) Realizar obras determinadas de rehabilitación o edificación, de uso público o privado, en los supuestos previstos en la ley.  
viii) Para garantizar el derecho al realojo de las personas residentes afectadas por una actuación, el promotor de la actuación urbanística está obligado a ofrecer una vivienda de sustitución que tenga las condiciones de habitabilidad propias de una vivienda de protección oficial.  
Debido a que la unidad de ejecución núm. 1 del plan parcial Benalúa Sur se encuentra en la actualidad con la reparcelación aprobada e inscrita en el Registro de la Propiedad y parcialmente consolidada por la urbanización ?tras haberse resuelto la anterior programación por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alicante de fecha 8 de febrero de 2014?, los objetivos del presente programa de actuación integrada se ven limitados necesariamente a culminar la urbanización de la unidad de ejecución referida.  
A tal efecto se fijan las cargas de urbanización pendientes a través del presente programa de actuación integrada y los documentos que lo conforman y que lo desarrollen, así como su justo reparto entre los propietarios de suelo afectados en la actuación en función del aprovechamiento urbanístico obtenido por cada uno de ellos, lo que tendrá lugar a través de la oportuna cuenta de liquidación provisional que se presentará en el momento procedimental oportuno conforme a la cláusula reguladora de los plazos del programa de actuación integrada prevista en este convenio urbanístico.  
Segunda. Compromisos del urbanizador  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la LOTUP y el programa de actuación integrada aprobado, el urbanizador llevará a cabo las siguientes actuaciones:  
i) Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y ventura.  
ii) Promover la redacción de los proyectos técnicos necesarios para ello.  
iii) Contratar las obras públicas que comprenda dicha actuación de acuerdo con lo previsto en la ley, gestionando su ejecución en calidad de promotor de las mismas y respondiendo de su pago y demás obligaciones que legal o contractualmente haya asumido ante el contratista.  
  
iv) Obtener las retribuciones correspondientes a la ejecución del programa de actuación integrada de los propietarios.  
El urbanizador cumplirá sus funciones con profesionalidad y eficiencia empresarial, ajustándose a las reglas fijadas por el programa de actuación integrada dentro del marco legal y a los compromisos contraídos al aprobarse dicho programa de actuación integrada.  
Además, el urbanizador responderá ante los afectados de los daños y perjuicios que les cause, salvo cuando actúe ejecutando órdenes directas de la Administración.  
Tercera. Compromisos del Ayuntamiento de Alicante  
El Ayuntamiento de Alicante, con carácter general, actuará como administración actuante, con plena observancia de los principios establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público.  
En especial, el Ayuntamiento de Alicante adquiere el compromiso de que tramitará y aprobará los instrumentos de desarrollo del programa de actuación integrada con la mayor celeridad y eficacia posible.  
El Ayuntamiento de Alicante se compromete a ejercitar sus prerrogativas públicas para asistir al urbanizador en el cumplimiento de las funciones de este último para el buen fin del programa de actuación integrada.  
El Ayuntamiento de Alicante adquiere el compromiso de recibir las obras de urbanización objeto de programación, sin dilaciones innecesarias una vez ejecutadas con total sujeción al proyecto de urbanización del programa de actuación integrada.  
La conservación de la urbanización será asumida por el Ayuntamiento de Alicante en los términos del artículo 161 de la LOTUP.  
Cuarta. Relaciones del urbanizador con los propietarios  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la LOTUP, las relaciones de los propietarios afectados por el programa de actuación integrada y el urbanizador se regirán por los pactos lícitos que libremente convengan.  
La retribución al urbanizador por parte de los pr opietarios será en metálico debido a que concurren las circunstancias prevista s en el artículo 143.2 de la LOTUP.  
El cobro de las cuotas de urbanización exigirá previamente de autorización administrativa en los términos del artículo 149.2 de la LOTUP.  
A estos efectos, las relaciones de la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2 con los propietarios integrados en ella se llevarán a cabo en los términos previstos en los estatutos de dicha agrupación, estableciéndose en el artículo 12 la obligación de sus miembros de satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias o extraordinarias establecidas por la Asamblea para hacer frente a las cargas de urbanización del ámbito de actuación.  
La Junta de Delegados procederá a notificar fehacientemente l as reclamaciones de pago de las cuantías aprobadas en concepto de cuotas de urbanización, contando para el pago efectivo los miembros de la Agrupación con un plazo de un mes desde la fecha de la notificación efectiva. A las notificaciones correspondientes se acompañarán certificaciones o facturas justificativas de las cuantías exigidas.  
La negativa o el retraso en el pago de las cantidades adeudadas por los miembros de la Agrupación habilita a la Junta de Delegados, en virtud del artículo 20 de los estatutos de la Agrupación, a instar del Ayuntamiento de Alicante la tramitación de los expedientes de apremio para el cobro en vía ejecutiva de las deudas impagadas de los miembros de la entidad.  
Las relaciones del urbanizador con los propietarios no integrados en la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, se atendrá a lo establecido en el artículo 149 de la LOTUP en punto al pago de la retribución al urbanizador , incluyéndose la vía de apremio.  
Quinta. Derechos y deberes de los propietarios  
Los derechos y deberes de los propietarios se regularán por lo dispuesto en la LOTUP, en lo que resulte de aplicación al programa de actuación integrada y considerando en todo caso que afecta a un ámbito de actuación que ya cuenta con reparcelación aprobada por el Ayuntamiento de Alicante e inscrita en el Registro de la Propiedad.  
Sexta. Plazos de ejecución del programa de actuación integrada  
Una vez aprobado y asignado el programa de actuación integrada en sede municipal, la firma del convenio de programación tendrá lugar en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la publicación del acuerdo de programación el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1.c) de la LOTUP y el acuerdo de la JGL de 5 de diciembre de 2016.  
Una vez suscrito el convenio urbanístico, el urbanizador contará con un plazo de dos meses desde el día de tal suscripción, para la presentación ante el Ayuntamiento de Alicante de la cuenta de liquidación provisional del programa de actuación integrada para su tramitación municipal.  
Una vez aprobada la cuenta de liquidación provisional por el Ayuntamiento de Alicante, se establece un plazo de dos meses desde esa fecha a fin de levantar el acta de replanteo de las obras de urbanización, que recogerá las variaciones al proyecto consensuadas con el departamento técnico de urbanización.  
Las obras de urbanización del presente programa de actuación integrada se llevarán a cabo en el plazo máximo de 15 meses desde la suscripción del acta de replanteo favorable de las citadas obras.  
Sin perjuicio de lo anterior, los plazos anteriores serán susceptibles de prórrogas expresas, por causa justificada, otorgadas antes de la fecha prevista de caducidad de la programación y que no podrán superar un plazo total adicional de cinco años.  
Séptima. Contratación de las obras de urbanización por el urbanizador  
La contratación de las obras de urbanización del programa de actuación integrada por la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2 se ajustará a lo previsto en el artículo 156.2 de la LOTUP en el caso de que el importe del presupuesto de ejecución de las obras de urbanización supere el umbral legalmente fijado al efecto.  
Para el caso de que la contratación de las obras urbanización no estuviera sujeta a pública licitación por no superar el importe del presupuesto de ejecución de las obras de urbanización el umbral referido, la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2 procederá a contratar las obras de urbanización con una empresa constructora solvente, que cuente con la debida clasificación como contratista de obra pública y bajo el criterio y finalidad de obtener las mejores condiciones económicas y siempre sin menoscabo alguno de la calidad de las obras de urbanización ni de la calidad global de la actuación.  
Si como consecuencia de la contratación de las obras de urbanización por el urbanizador se obtuviera una rebaja en el presupuesto de ejecución de dichas obras aprobado por el Ayuntamiento de Alicante en el programa de actuación integrada, la baja se trasladará a todos los propietarios de la actuación.  
La relación entre el urbanizador y el empresario constructor tiene naturaleza privada.  
Para la selección del empresario constructor será condición sine qua non haberse suscrito en todo caso por el urbanizador los correspondientes acuerdos y/o convenios con las compañías suministradoras de servicios urbanísticos para el desarrollo de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur del Plan general de ordenación urbana de Alicante. El plazo para la selección del empresario constructor será de cuatro meses desde la suscripción por el urbanizador de los correspondientes acuerdos y/o convenios con las compañías suministradoras de servicios urbanísticos para el desarrollo de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur del Plan general de ordenación urbana de Alicante.  
Octava. Garantía de promoción  
El urbanizador asegurará el cumplimiento de sus compromisos adquiridos en su condición de tal, con una garantía del cinco por cien (5 %) del valor de las cargas de urbanización previstas en el programa de actuación integrada. En la medida en que la actuación ya cuenta con proyecto de reparcelación aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad motivo por el que no es posible dar cumplimiento a lo recogido en el artículo 151.2 in fine de la LOTUP, el urbanizador presentará ante el Ayuntamiento de Alicante la garantía de promoción 15 días hábiles antes del levantamiento del acta de replanteo de las obras de urbanización.  
La garantía de promoción se podrá constituir por la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2 por cualquiera de los medios y formas previstos en el artículo 150 de la LOTUP. Complementariamente a lo anterior, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa de actuación integrada, en el caso de que se declare de forma expresa el incumplimiento de los compromisos del urbanizador, el Ayuntamiento de Alicante podrá disponer de los saldos acreedores reconocidos por el propio Ayuntamiento a los propietarios de la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2 en la liquidación del anterior programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución número 1 del plan parcial Benalúa Sur, hasta un importe equivalente al 5 % del valor de las cargas de urbanización del presente programa de actuación integrada en los términos del primer párrafo de esta cláusula. Este importe quedará consignado en la caja de depósitos del Ayuntamiento de Alicante una vez haya sido recaudado por el Ayuntamiento de Alicante, bien en la forma indicada por la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, o bien, en su defecto, de forma proporcionada a los saldos respectivos de cada propietario miembro de dicha agrupación de interés urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2.  
Las garantías se devolverán de conformidad con lo establecido en la ley vigente en el momento que se solicite su devolución.  
Novena. Ejecución y desarrollo del programa de actuación integrada hasta su finalización  
El programa de actuación integrada se llevará a cabo conforme al presente convenio urbanístico, la proposición jurídico-económica, los demás documentos técnicos y jurídicos integrantes del programa ?así como los establecidos para su desarrollo- y al acuerdo de aprobación de la programación y asignación de esta última a la Agrupación de Interés Urbanístico Nuevo Sector Benalúa Sur 2, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante.  
En cuanto a las circunstancias que puedan surgir durante la ejecución del programa de actuación integrada y hasta su finalización, tales como modificaciones del programa, retasación de cargas, subcontratación, etcétera, se estará a lo establecido al respecto por la LOTUP.  
Serán de aplicación las causas de finalización anormal del programa de actuación integrada previstas en el artículo 163 de la LOTUP, así como las causas de remoción del urbanizador en sus funciones del artículo 164 y concordantes de la LOTUP.  
Cuando el agente urbanizador, por causas a él imputables, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Alicante podrá imponer penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización que quedasen pendientes de ejecución en cada momento en relación con el que se fije finalmente a la selección del empresario constructor.  
Décima. Régimen jurídico y jurisdicción competente  
El presente convenio urbanístico se atendrá a lo dispuesto en la LOTUP y demás normativa de derecho público y privado que, en su caso, resulte de aplicación.  
Todo conflicto o litigio resultante de la ejecución, validez, existencia, alcance, contenido, suspensión, resolución o interpretación de este convenio urbanístico, se someterá a los juzgados y tribunales de la ciudad de Alicante, con renuncia expresa a su propio fuero, si otro les correspondiere.  
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se suscribe el presente convenio urbanístico, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.»  
  
Alicante, 21 de diciembre de 2016.- El concejal de Urbanismo: Miguel Ángel Pavón García. El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML