Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6599, del 01-09-2011 (2011/9072)

Aprovació del projecte modificat del Projecte d'Execució de la Xarxa d'Aigües Pluvials al Carrer de l'Olimp i Adjacents.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6599

Data del DOGV
:   01-09-2011

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   2011/9072

CVE


Data del document
:   16-08-2011

Organisme emissor
:   Ajuntament d'Alacant

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Alacant](javascript:void(0))
    * [administració local](javascript:void(0))
    * [pla d'urbanisme](javascript:void(0))

Aprovació del projecte modificat del Projecte d'Execució de la Xarxa d'Aigües Pluvials al Carrer de l'Olimp i Adjacents. [2011/9072]  
La Junta de Govern Local, amb data 3 d'agost de 2011, va adoptar, entre altres, l'acord següent:  
«7. Aprovació del projecte modificat del Projecte d'Execució de Xarxa d'Aigües Pluvials al Carrer de l'Olimp i adjacents.  
Es dóna compte de l'expedient tramitat en relació amb l'epígraf que precedeix, els antecedents i raonaments del qual figuren, resumits, a continuació.  
El Projecte d'Execució de Xarxa d'Aigües Pluvials al Carrer de l'Olimp i Adjacents va ser redactat a l'abril i maig de 2005 per tècnics municipals de la Gerència Municipal d'Urbanisme, i aprovat per la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 3 de juliol de 2006.  
  
El contracte denominat Xarxa d'Aigües Pluvials del Carrer de l'Olimp i Adjacents, finançat pel Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva a municipis de la Comunitat Valenciana (2009-2011), es va adjudicar definitivament per la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 12 d'agost de 2010, a la UTE formada per les empreses Ecisa i Aglomerados Los Serranos, per la quantitat de 2.414.280 (IVA inclòs).  
Mitjançant un escrit de 9 de febrer de 2011, la Direcció Facultativa de les obres va sol·licitar a l'òrgan de contractació autorització per a iniciar la redacció d'un projecte modificat, motivat per la conveniència d'augmentar la capacitat de desguàs del conjunt de la xarxa, amb l'objecte d'afrontar períodes de retorn de pluja més elevats, i es va establir un període de retorn de 10 anys, la qual cosa suposa duplicar el considerat en el projecte inicial.  
La Junta de Govern Local va concedir l'autorització el dia 30 de maig de 2011.  
Consta en l'expedient un informe del Departament Tècnic d'Urbanització, de 6 de juny de 2011, favorable a l'aprovació del projecte modificat, que va ser presentat pel director de les obres el dia 25 de maig anterior, en el qual es fa constar que dins de les actuacions que han de ser realitzades per a augmentar la capacitat de la xarxa es troben:  
  
· Substitució de les canonades de diàmetre 1.000 mm projectades al carrer de l'Olimp per una canonada de diàmetre 1.200 mm, augmentant així la capacitat de la xarxa principal.  
· Execució d'un tercer tub de diàmetre 1.200 mm des del carrer de la Flora d'Espanya fins al revestiment existent a l'Albufereta, necessari per a donar garantia a l'evacuació.  
· Execució de dues canonades de diàmetre 600 mm a la zona central del carrer de Miriam Blasco, acompanyades d'una introducció addicional de 600 mm.  
· Execució de noves canonades de diàmetre 500 mm de sanejament als carrers de la Flora d'Espanya, Cronos i Enees, de manera que aquestes canonades desguassen al carrer de la Colònia Romana en comptes de desguassar al carrer de l'Olimp, evitant així els problemes de saturació de la xarxa, alhora que es renoven atés el seu estat deficient.  
· Substitució de la canonada de sanejament existent al carrer de la Colònia Romana entre l'avinguda de l'Albufereta i el carrer de Cronos per una canonada de 800 mm de diàmetre, augmentant-ne la capacitat actual.   
· Substitució de la canonada d'aigües pluvials de 600 mm projectada al carrer de la Colònia Romana des de l'avinguda de l'Albufereta fins al carrer de la Flora d'Espanya augmentant-ne la capacitat i diàmetre a 800 mm.  
Així mateix, el projecte modificat replega les actuacions necessàries per a complir el que estableixen els informes emesos pel Departament de Patrimoni Cultural Municipal, segons la legislació vigent sobre afecció al Patrimoni Cultural Valencià.  
Els dos tipus d'intervenció arqueològica requerits són:  
- Una supervisió visual per un tècnic arqueòleg amb un peó de suport dins del normal desenvolupament de l'execució de les obres.  
- Intervenció manual i amb un mètode arqueològic en cas de trobar restes arqueològiques d'interés.  
Finalment, es contempla dins de la reposició de la zona afectada per l'execució del col·lector del carrer de l'Olimp, l'execució d'un carril bici delimitat, per a fer complir el Pla d'Infraestructures Ciclistes de la Ciutat d'Alacant d'aprovació recent.  
La documentació presentada consta de:  
· Memòria i annexos a la memòria.  
· Plànols del projecte modificat  
· Plec de condicions tècniques.  
· Pressupost del projecte.  
· Estudi de seguretat i salut.  
El pressupost de les obres corresponents al projecte modificat fa una quantitat de dos milions huit-cents noranta-sis mil quatre-cents onze euros i setanta cèntims (2.896.411,70 €, IVA inclòs).  
  
Ajuntament d'Alacant  
El pressupost líquid addicional del projecte modificat, fa una quantitat de quatre-cents huitanta-dos mil cent trenta-un euros i setanta cèntims (482.131,70 €, IVA inclòs).   
Així mateix, el projecte modificat compta amb l'informe favorable de l'Oficina de Supervisió de Projectes, emés el dia 30 de juny de 2011, de conformitat amb el que disposa l'article 109 de Llei de Contractes del Sector Públic, i articles 136 i 137 del Reglament General de la Llei de Contractes d'Administracions Públiques.   
La competència per a adoptar aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa l'article 127, apartat d), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.   
Per tot això que s'ha exposat, la Junta de Govern Local adopta els acords següents:  
  
Primer  
Aprovar el projecte modificat del Projecte d'Execució de la Xarxa d'Aigües Pluvials al Carrer de l'Olimp i Adjacents, redactat per la Direcció Facultativa de les obres.  
  
Segon  
Inserir un edicte amb el contingut de l'acord aprovatori en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».  
  
Es publica perquè se'n prenga coneixement, segons el que disposa l'article 152 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i s'adverteix que contra l'acte a què es fa referència, que posa fi a la via administrativa, i davant de l'òrgan que el va dictar, cal interposar, per escrit adreçat a l'Ajuntament, dins del termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, el recurs de reposició previ al contenciós administratiu, o aquest directament, davant del Jutjat Contenciós Administratiu d'Alacant, dins del termini de dos mesos, comptats -ambdós terminis- a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
Alacant, 16 d'agost de 2011.- La regidora d'Urbanisme: Marta García-Romeu de la Vega. El vicesecretari: Germán Pascual Ruiz Valdepeñas.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6599, del 01-09-2011 (2011/9072)

Aprobación del proyecto modificado del Proyecto de Ejecución de la Red de Aguas Pluviales en la Calle Olimpo y Adyacentes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6599

Fecha DOGV
:   01-09-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2011/9072

CVE


Fecha del documento
:   16-08-2011

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Alicante

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Alicante](javascript:void(0))
    * [administración local](javascript:void(0))
    * [plan de urbanismo](javascript:void(0))

Aprobación del proyecto modificado del Proyecto de Ejecución de la Red de Aguas Pluviales en la Calle Olimpo y Adyacentes. [2011/9072]  
La Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de agosto de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
«7. Aprobación del proyecto modificado del Proyecto de Ejecución de Red de Aguas Pluviales en la Calle Olimpo y Adyacentes.  
Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el epígrafe que precede, cuyos antecedentes y razonamientos figuran, resumidos, a continuación.  
El Proyecto de Ejecución de Red de Aguas Pluviales en la Calle Olimpo y Adyacentes fue redactado en abril y mayo de 2005 por técnicos municipales de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2006.  
El contrato denominado Red de Aguas Pluviales de la Calle Olimpo y Adyacentes, financiado por el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunidad Valenciana (2009-2011), se adjudicó definitivamente por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2010, a la UTE formada por las empresas Ecisa y Aglomerados Los Serranos, por la cantidad de 2.414.280 (IVA incluido).  
Mediante un escrito de 9 de febrero de 2011, la Dirección Facultativa de las obras solicitó al órgano de contratación autorización para iniciar la redacción de un proyecto modificado, motivado por la conveniencia de aumentar la capacidad de desagüe del conjunto de la red, con el objeto de afrontar periodos de retorno de lluvia más elevados, estableciéndose un período de retorno de 10 años, lo que supone duplicar el considerado en el proyecto inicial.  
La Junta de Gobierno Local concedió la autorización el día 30 de mayo de 2011.  
Obra en el expediente un informe del Departamento Técnico de Urbanización, de 6 de junio de 2011, favorable a la aprobación del proyecto modificado, que fue presentado por el director de las obras el día 25 de mayo anterior, en el que se hace constar que dentro de las actuaciones que han de ser realizadas para aumentar la capacidad de la red se encuentran:  
· Sustitución de las tuberías de diámetro 1.000 mm proyectadas en la calle Olimpo por tubería de diámetro 1.200 mm, aumentando la capacidad de la red principal.  
· Ejecución de un tercer tubo de diámetro 1.200 mm desde la calle Flora de España hasta la atajea existente en La Albufereta, necesario para dar garantía a la evacuación.  
· Ejecución de dos tuberías de diámetro 600 mm en la zona central de la calle Miriam Blasco, acompañadas de una hinca adicional de 600 mm.  
· Ejecución de nuevas tuberías de diámetro 500 mm de saneamiento en las calles Flora de España, Cronos y Eneas, de forma que estas tuberías desagüen en la calle Colonia Romana en lugar de en la calle Olimpo, evitando los problemas de saturación de la red, a la vez que se renuevan por el deficiente estado de las mismas.  
· Sustitución de la tubería de saneamiento existente en la calle Colonia Romana entre la avenida de La Albufereta y la calle Cronos por tubería de 800 mm de diámetro, aumentando su capacidad actual.   
  
· Sustitución de la tubería de aguas pluviales de 600 mm proyectada en la calle Colonia Romana desde la avenida de La Albufereta hasta la calle Flora de España aumentando su capacidad y diámetro a 800 mm.  
  
Asimismo, el proyecto modificado recoge las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en los informes emitidos por el Departamento de Patrimonio Cultural Municipal, según la legislación vigente sobre afección al Patrimonio Cultural Valenciano.  
Los dos tipos de intervención arqueológica requeridos son:  
- Una supervisión visual por técnico arqueólogo con un peón de apoyo dentro del normal desarrollo de la ejecución de las obras.  
- Intervención manual y con método arqueológico en caso de encontrar restos arqueológicos de interés.  
Por último, se contempla dentro de la reposición de la zona afectada por la ejecución del colector de la calle Olimpo, la ejecución de un carril bici delimitado, para dar cumplimiento al Plan de Infraestructuras Ciclistas de la Ciudad de Alicante de reciente aprobación.  
La documentación presentada consta de:  
· Memoria y anejos a la memoria.  
· Planos del proyecto modificado  
· Pliego de condiciones técnicas.  
· Presupuesto del proyecto.  
· Estudio de seguridad y salud.  
El presupuesto de las obras correspondientes al proyecto modificado asciende a la cantidad de dos millones ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos once euros con setenta céntimos (2.896.411,70 €, IVA incluido).  
Ayuntamiento de Alicante  
El presupuesto líquido adicional del proyecto modificado, asciende a la cantidad de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento treinta y un euros con setenta céntimos (482.131, 70 €, IVA incluido).   
Asimismo, el proyecto modificado cuenta con informe favorable de la Oficina de Supervisión de Proyectos, emitido el día 30 de junio de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de Ley de Contratos del Sector Público, y artículos 136 y 137 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.   
La competencia para adoptar el presente acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 127, apartado d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.   
Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos:  
  
Primero  
Aprobar el proyecto modificado del Proyecto de Ejecución de la Red de Aguas Pluviales en la Calle Olimpo y Adyacentes, redactado por la Dirección Facultativa de las obras.  
  
Segundo  
Insertar un edicto con el contenido del acuerdo aprobatorio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».  
  
Se publica para general conocimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, advirtiendo que contra el referido acto, que pone fin a la vía administrativa, y ante el órgano que lo dictó, cabe interponer, por escrito dirigido al Ayuntamiento, en el plazo de un mes y con carácter potestativo, el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, o éste directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, contados -ambos plazos- a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
  
Alicante, 16 de agosto de 2011.- La concejala de Urbanismo: Marta García-Romeu de la Vega. El vicesecretario: Germán Pascual Ruiz Valdepeñas.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML