Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3843, del 25-09-2000 (2000/7460)

Concurs de l'obra civil i d'arquitectura dels pavellons A, B i C de l'ampliació del Recinte Firal de València.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3843

Data del DOGV
:   25-09-2000

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2000/7460

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Fira Mostrari Internacional de València

Tipus de document
:   Concurs

Concurs de l'obra civil i d'arquitectura dels pavellons A, B i C de l'ampliació del Recinte Firal de València. [2000/F7460]
  
Quadre resum de característiques del plec de bases corresponent al concurs d'obres.
  
1. Designació de l'objecte de la licitació
  
Construcció de l'obra civil i d'arquitectura dels pavellons A, B i C de l'ampliació del Recinte Firal de València.
  
2. Pressupost base de licitació
  
Vuit mil nou-cents noranta milions vuit-centes dues mil dues-centes quaranta-quatre pessetes (8.990.802.244 pessetes/54.035.809,76 euros). IVA exclòs
  
3. Anualitats pressupostàries
  
Exercici 2000: 1.623.073.077 pessetes.
  
Exercici 2001: 7.367.729.237 pessetes.
  
4. Terminis d'execució
  
10 mesos per a l'execució de l'obra.
  
5. Classificació del contractista
  
Grup Subgrup Categoria
  
A 1 f)
  
C 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 9 f)
  
I 5 i 6 e)
  
J 2 e)
  
6. Fiança
  
Provisional: 0,5%=44.954.011 pessetes (270.179,05 euros).
  
Definitiva: vegeu la clàusula 11 d'aquest plec.
  
7. Despeses exigibles al contractista o contractistes
  
- El percentatge del 10% sobre el pressupost inicial, inclòs l'IVA, en concepte de despeses de projecte, direcció d'obres, assistència tècnica i control de qualitat.
  
- Les despeses per prestació dels treballs facultatius de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres, així com la publicació dels anuncis i col·locació de cartells en obra.
  
8. Termini de garantia
  
12 mesos comptadors des de la data de l'acta de recepció provisional.
  
9. Revisió de preus
  
No pertoca.
  
10. Admissió de variants
  
S'admetran variants tècniques als capítols d'estructura i cimentació el fi de les quals siga el compliment o reducció del termini de l'obra, amb l'acceptació prèvia per la direcció d'obres.
  
Índex Número de pàgina
  
1. Definicions 5
  
2. Objecte del plec 6
  
3. Participants 7
  
4. Despeses exigibles al contractista 7
  
5. Durada del contracte 8
  
6. Termini d'execució dels treballs 8
  
7. Pressupost 9
  
8. Revisió de preus 9
  
9. Facturació i forma de pagament 10
  
10. Garantia provisional 11
  
11. Garantia definitiva 12
  
12. Capacitat jurídica 13
  
13. Proposicions 14
  
14. Obertura d'ofertes 19
  
15. Criteris per a l'adjudicació del contracte 20
  
16. Adjudicació del contracte 20
  
17. Obligacions prèvies a la formalització del contracte 21
  
18. Formalització del contracte 24
  
19. Obligacions del contractista 24
  
20. Comprovació del replanteig 20
  
21. Programa de treball 27
  
22. Pla de seguretat i salut 28
  
23. Execució del contracte. Normes generals 28
  
24. Control de qualitat 30
  
25. Modificació dels treballs 31
  
26. Extinció del contracte 31
  
27. Efectes de la resolució 32
  
28. Recepció provisional 33
  
29. Termini de garantia 34
  
30. Recepció definitiva 35
  
31. Liquidació 36
  
32. Responsabilitat per vicis o defectes constructius 36
  
33. Direcció de les obres 37
  
34. Força major 38
  
35. Règim jurídic del contracte 39
  
36. Normes aplicables 39
  
Annex I. Criteris de valoració 40
  
Annex II. Models d'avals 44
  
Annex III. Model d'oferta econòmica 47
  
Annex IV. Resum del pressupost 49
  
Construcció de les obres d'ampliació del Recinte Firal de València. Fase II, pavellons A, B i C.
  
1. Definicions
  
Propietari: Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), en endavant Feria Valencia.
  
Oferent: persona física o jurídica que ha presentat oferta per a la realització de treballs objecte d'aquest plec.
  
Adjudicatari: persona física o jurídica que ha resultat adjudicatària per la mesa de contractació, d'acord amb el que s'estableix en aquest plec.
  
Contractista: persona física o jurídica que ha sigut contractada per Feria Valencia per a la realització dels treballs objecte d'aquest plec.
  
Subcontractista: tota persona física o jurídica que té una relació contractual no laboral amb el contractista per a prestar qualsevol servei relatiu al desenvolupament d'alguna de les parts dels treballs objecte d'aquest plec.
  
Obres: es refereix als treballs que es regulen en aquest plec i en conseqüència en el contracte. També es denominen treballs.
  
Recinte d'obres: es refereix al Recinte Firal de València, en el qual es portaran a cap les diferents obres pels diversos contractistes contractats per Feria Valencia.
  
Direcció d'obres: el compon la Direcció Facultativa, és a dir, l'equip tècnic designat per Feria Valencia i autors del projecte amb facultats per a decidir sobre tots els aspectes tècnics de l'obra i per a dirigir l'execució material d'aquesta i controlar qualitativament i quantitativament la construcció i qualitat del que s'ha construït.
  
2. Objecte del plec
  
2.1. Constitueix l'objecte d'aquest plec la regulació de les fases de licitació, adjudicació i execució pel contractista dels treballs de construcció de l'obra civil i d'arquitectura dels pavellons A, B i C de l'ampliació del Recinte Firal. Inclou també les demolicions necessàries per a la construcció de l'anterior, en l'àmbit de l'ampliació del Recinte Firal de València. Preveu tot allò que concerneix al pla de seguretat i salut, i vigilància de les obres. Inclou també els mitjans auxiliars (grues, maquinària, bastides, proteccions, caseta d'obra, etc.) necessaris per a la realització dels treballs i el seu manteniment durant tot el període de desenvolupament de les obres.
  
2.2. Els treballs que el contractista s'obliga a realitzar s'ajustaran al projecte redactat pels tècnics designats per Feria Valencia, d'acord amb les especificacions que figuren en els plànols, mesuraments, memòria, plec de condicions i estudi de seguretat i salut del projecte esmentat, l'exemplar del qual es dóna per reproduït íntegrament en aquest document, i que el contractista declara conéixer.
  
2.3. Els treballs a realitzar inclouen el subministrament de tots els materials necessaris, la mà d'obra directa i indirecta, maquinària i totes les instal·lacions auxiliars necessàries per a la completa execució de les obres.
  
2.4. Formaran part del contracte, a més d'aquest plec de bases, els següents documents annexos:
  
- I. Projecte d'execució, compost per memòria, annexos, plànols, plecs de condicions i pressupost compost per mesuraments i preus.
  
- II. Programa d'execució dels treballs, de subministrament de materials i equipaments acordats amb el contractista, que respecte les fites establides i d'acord amb el que s'estipula en el punt 21 «Programa de treballs d'aquest plec».
  
- III. Aval de garantia definitiva.
  
- IV. Pla de seguretat i salut, desenvolupat a partir de l'estudi de seguretat i salut corresponent.
  
2.5. En qualsevol cas, s'entén que el que es disposa en aquest plec prevaldrà sobre el que s'estableix en tots els documents annexos que formen part del contracte, i entre aquests, l'ordre de prelació serà l'establit anteriorment en aquest mateix apartat.
  
2.6. La presentació d'ofertes implicarà manifestació expressa de l'oferent que accepta el contingut d'aquest plec de bases i la seua conformitat amb aquest.
  
3. Participants
  
3.1. Poden presentar ofertes per a optar a l'adjudicació de les obres aquelles persones físiques o jurídiques que acrediten capacitat tècnica i professional suficient per a portar a bon terme tots els treballs que s'encomanen en el present plec i que compleixen els requisits establits en aquest i els seus annexos.
  
3.2. Si diverses empreses concorren per mitjà de compromís de constitució d'una unió temporal, cada un dels empresaris compromesos en la seua constitució haurà d'acreditar els requisits establits en l'apartat 13.3 «Documentació a presentar: sobre número 1: documentació administrativa», tret dels corresponents als punts e) «Garantia provisional» i j) «Certificat de classificació», que es podran complir complementàriament entre les empreses compromeses en la constitució de la unió temporal d'empreses. Hauran d'adjuntar, així mateix, un escrit de compromís en el qual indicaran els noms i circumstàncies dels empresaris que el subscriguen i el percentatge de participació de cada un d'ells. El document esmentat haurà d'estar firmat pels representants de cada una de les empreses.
  
4. Despeses exigibles al contractista
  
Són a càrrec del contractista o contractistes les despeses recollides en l'apartat 7 del quadre resum de característiques, i que són: redacció del projecte, prestació dels treballs facultatius de replanteig, direcció d'obra, assistència tècnica, control de qualitat, inspecció, liquidació i legalització de les obres i instal·lacions, la publicació dels anuncis del concurs, així com qualssevol altres que resulten d'aplicació segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalen.
  
Les despeses per redacció, direcció, assaig i control de l'obra que tinguen lloc durant l'execució d'aquests inclosos en el paràgraf anterior i que han de realitzar-se amb càrrec al contractista, no excediran del percentatge fixat en l'apartat 7, del quadre resum de característiques d'aquest plec, que en cap cas aquest percentatge puga quedar afectat pel coeficient d'adjudicació.
  
5. Durada del contracte
  
5.1. La durada del contracte es correspondrà amb el termini necessari per al desenvolupament i compliment de les obligacions derivades d'aquest.
  
6. Termini d'execució dels treballs
  
6.1. Els treballs objecte del contracte es realitzaran en el termini màxim proposat pel contractista en la seua oferta, que, en qualsevol cas, no podrà ser superior a 10 mesos, comptadors des de la data de la firma de l'acta de viabilitat de les obres i comprovació de replanteig. No s'admetran ofertes que superen el termini anteriorment esmentat. El contractista s'ajustarà, en qualsevol cas, als terminis parcials i dates que s'assenyalen a continuació, i que a falta del programa acordat indicat en l'apartat 21 «Programa de treballs», serviran com a referència per a l'establiment de les penalitzacions del punt 19 «Obligacions del contractista» d'aquest plec:
  
Fites intermèdies
  
Demolició i desviaments de serveis: 10 de novembre de 2000.
  
Moviment de terres: 15 de desembre de 2000.
  
Estructura d'aparcaments dels pavellons B i C: 1 de març de 2001.
  
Estructura i cobriment dels pavellons B i C: 1 de maig de 2001.
  
Estructura i cobriment del pavelló A: 1 de juny de 2001.
  
Instal·lacions: 15 d'agost de 2001.
  
Lliurament de les obres
  
1 de setembre de 2001.
  
7. Pressupost
  
7.1. Aquest tipus d'execució per contracta per a realitzar els treballs objecte del contracte, inclòs el pla de seguretat i salut, que servirà de base per a la presentació de les ofertes, puja a la quantitat de vuit mil nou-cents noranta milions vuit-centes dues mil dues-centes quaranta-quatre pessetes (8.990.802.244 PTA), sense incloure-hi l'IVA, o el seu contravalor en euros, cinquanta-quatre milions trenta-cinc mil vuit-cents nou euros i setanta-sis cèntims (54.035.809,76 euros). No s'admetran ofertes que superen la xifra anterior.
  
7.2. El contractista assumirà com a seus tots els documents de què consta el projecte, annexos, plànols, plecs, mesuraments i pressupost, i s'entén que ha procedit a la revisió de tots aquests.
  
7.3. Els aclariments que dicte la Direcció Facultativa sobre el projecte i els seus documents no es consideraran en cap cas com a modificacions o variacions, i les ha d'executar el contractista sense cost o termini addicional.
  
7.4. Qualsevol treball que no estiga expressament detallat en la totalitat dels documents del projecte, que figure en algun d'aquests, i que siga necessari per a aconseguir l'objecte d'aquest, serà realitzat pel contractista com si aquest treball haguera sigut específicament descrit en la totalitat d'aquests documents.
  
7.5. Les unitats d'execució són completes, és a dir, que qualsevol activitat o subministrament necessari per a l'execució d'una unitat d'obra s'entendrà inclosa en el preu d'aquesta, encara que no figure específicament en la seua descripció.
  
7.6. Tots els elements auxiliars que es necessiten obligatòriament per qualsevol norma són d'obligada execució, i el seu preu s'entén inclòs en la unitat, encara que no s'indique expressament.
  
8. Revisió de preus
  
8.1. No s'admetrà revisió de preus. L'oferta econòmica només es podrà veure afectada en el cas de produir-se augment o disminució en les unitats d'obra a executar, i que tals obres hagueren sigut ordenades per la Direcció Facultativa, amb el conforme de Feria Valencia.
  
9. Facturació i forma de pagament
  
9.1. L'últim dia del mes, el contractista remetrà en paper i en suport informàtic (programa Metroplus versió 4.2) a la Direcció Facultativa la relació valorada dels treballs realitzats a origen i en el mes. La Direcció Facultativa procedirà a comprovar-la i, en cas de conformitat, redactarà la corresponent certificació en el termini màxim dels 10 dies següents a la seua recepció.
  
9.2. En cas de no haver-hi acord en la valoració de l'obra executada que permeta l'aprovació i firma de la Direcció Facultativa, es detraurà de la certificació l'import de la part en desacord, que quedarà pendent fins a la pròxima certificació, i s'inclourà l'import de la part en què hi haja acord, de manera que, sempre dins dels 10 dies següents a la data de recepció de la relació valorada dels treballs, haurà d'estar aquesta aprovada i firmada per la Direcció Facultativa.
  
9.3. La Direcció Facultativa farà arribar a Feria Valencia la certificació, una vegada conformada, conjuntament amb la corresponent factura emesa pel contractista.
  
9.4. Feria Valencia abonarà la dita factura en el termini de noranta (90) dies naturals, comptadors des de la data de recepció per Feria Valencia de la certificació i la factura del contractista. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a bon compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produïsquen, sense suposar, de cap manera, aprovació i recepció de les obres que comprenen.
  
De l'import de cada certificació es retindrà el percentatge que corresponga per a cobrir les despeses de l'article 14 d'aquest plec, en concepte de despeses de projecte, direcció d'obra i control de qualitat. No serà procedent cap devolució per aquest concepte.
  
9.5. Feria Valencia podrà ajornar el pagament de les certificacions d'obra fins un màxim de 6 mesos, comptadors des de la data del venciment.
  
Aquest ajornament esdevindrà interessos a favor de l'adjudicatari, al tipus resultant de sumar al mibor de referència un diferencial màxim de 0,5 punts, i es podrà oferir per part del licitador una baixa sobre aquest diferencial. Es considerarà el mibor de referència la mitjana aritmètica dels tipus mitjans de depòsits interbancaris no transferibles a termini de 90 dies del mercat de diner de Madrid, publicat pel Banco de España en el Boletín de la Central de Anotaciones, o en altra publicació que el puga substituir, corresponents als últims set dies hàbils immediats anteriors del dia d'inici de cada ajornament, excloent per al càlcul dos dels set valors que s'hagen pres i que es corresponguen amb el major i menor d'entre aquests.
  
9.6. En cas d'incompliment del termini de pagament pactat en les clàusules anteriors es produiran, sense necessitat de requeriment previ, interessos de demora al tipus establit en l'article 100.4 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, des de la data de finalització del termini màxim de pagament.
  
La base sobre la qual s'aplicarà la meritació d'interessos serà la xifra liquidada a pagar per Feria Muestrario Internacional de Valencia en cada certificació, incloent l'Impost sobre el Valor Afegit i deduint les retencions corresponents.
  
9.7. Feria Valencia podrà abonar anticipadament al venciment qualsevol certificació. En aquest cas s'aplicarà un descompte del 0,5% per cada mes o fracció superior al terç de mes, d'anticipació en el pagament. Aquest descompte s'aplicarà sobre la quantitat líquida a abonar per Feria Valencia.
  
10. Garantia provisional
  
10.1. L'oferent haurà d'incorporar en el sobre de documentació administrativa una garantia provisional de zero coma cinc per cent (0,5%) del total del pressupost base de licitació, mitjançant aval bancari, executable a primera demanda, conforme al model establit per Feria Valencia, que figura en l'annex II. Aquestes fiances provisionals seran retornades als interessats en el termini de 30 dies des de la publicació de l'adjudicació.
  
10.2. La fiança consignada per l'adjudicatari quedarà per tant retinguda fins a la formalització del contracte, que, si no es porta a efecte per causes imputables a aquest, implicarà la seua pèrdua a favor de Feria Valencia.
  
11. Garantia definitiva
  
11.1. L'adjudicatari haurà de presentar una garantia definitiva del quatre per cent (4%) de l'import d'adjudicació, mitjançant aval bancari, executable a primera demanda, solidari, irrevocable i incondicionat, conforme al model establit per Feria Valencia, que figura en l'annex II.
  
11.2. Aquesta garantia haurà de constituir-se en el termini de 10 dies naturals, a partir del següent en què fóra notificada (15 dies per als casos d'unió temporal d'empreses), acreditant mitjançant compareixença la constitució d'aquesta i el pagament d'anuncis, amb l'exhibició dels seus justificants. Si el contractista no complira el termini esmentat Feria Valencia podrà considerar anul·lada l'adjudicació, sense que això implique la impossibilitat d'exercir accions legals per incompliment de l'acord.
  
11.3. La fiança definitiva respondrà del compliment per part del contractista de totes les seues obligacions d'execució i d'abonament establits en el contracte.
  
11.4. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, si n'hi ha, experimente variació a l'alça el valor total de l'objecte contractat, s'ajustarà la fiança constituïda en la quantia necessària perquè es mantinga la deguda proporcionalitat entre la fiança i l'import del contracte. El contractista ha d'acreditar, en el termini de 15 dies naturals comptats des que se li notifique la modificació del contracte, la constitució de la fiança corresponent. Si no es compleixen els requisits esmentats per causes imputables a aquest, Feria Valencia podrà declarar resolt el contracte, amb pèrdua de la fiança que tinguera constituïda, o bé retenir de la següent certificació un import equivalent a l'increment de la garantia, i establir així un fons de garantia, que serà retornat al contractista en el termini màxim de 10 dies, comptadors des de la data en què s'acredite la constitució de la mencionada fiança. Aquest aval quedarà vigent durant tot el període de garantia i fins a la data de la recepció definitiva. L'aval serà alliberat dins del termini de dos mesos comptats a partir d'aquesta data.
  
11.5. Aquestes garanties es constituiran en metàl·lic, valors públics o privats, aval bancari, o per contracte d'assegurança de caució, en els termes i condicions que s'estableixen en els articles 36 i 37 de la Llei 13/1995, de 18 de maig.
  
L'aval haurà de portar el testimoni del coneixement de firma, subscrit per corredor de comerç o agent de canvi o borsa.
  
Les garanties seran depositades, en qualsevol cas, en el compte de l'entitat bancària que designe Feria Valencia.
  
12. Capacitat jurídica
  
12.1. Estan facultades per a contractar amb Feria Valencia les persones físiques o jurídiques espanyoles o estrangeres, que tinguen capacitat jurídica o d'obrar i no es troben en cap de les circumstàncies d'incompatibilitat o incapacitat que, tot seguit, s'esmenten:
  
- Haver sigut condemnat l'empresari i els seus representants mitjançant sentència ferma per delictes de falsedat o contra la propietat, o per delictes de suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, revelació de secrets o ús d'informació privilegiada i/o delictes contra la hisenda pública.
  
- Haver incomplit qualsevol altre contracte amb Feria Valencia, tret que per acord exprés dels seus òrgans rectors siguen admeses novament a contractació.
  
- Haver sol·licitat suspensió de pagaments o haver sigut declarat en fallida concurs de creditors o insolvents, mentre no siguen rehabilitats.
  
- Haver sigut condemnades per sentència ferma per delictes contra la seguretat o higiene en el treball, o per delictes contra la llibertat i seguretat en el treball.
  
- L'empresari i els seus representants i, en el supòsit de societats, els seus òrgans de direcció i els membres del seu consell d'administració, no podran pertànyer o haver pertangut als òrgans rectors o directius de Feria Valencia, fins al nivell de director, inclòs aquest, durant els dos últims anys.
  
La prohibició prescriurà transcorregut el mateix període des que s'haguera extingit la relació amb Feria Valencia de la persona física, o dels càrrecs esmentats de la persona jurídica.
  
- Haver presentat més d'una oferta per a la contractació, o haver subscrit proposta en agrupació temporal amb altres oferents si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una agrupació temporal.
  
12.2. Si Feria Valencia tinguera coneixement d'alguna d'aquestes circumstàncies amb posterioritat a la celebració del contracte, o si la vinculació abans al·ludida es produïra al llarg del desenvolupament d'aquest, Feria Valencia podrà resoldre'l deixant-lo sense efecte, amb dret a exigir de l'empresari el rescabalament de danys i perjudicis que hagen pogut causar.
  
12.3. La concurrència a la presentació d'oferta podrà fer-se per si o representats per persona autoritzada, per mitjà de poder validat. Tant en un com en l'altre cas, afecten el representant les causes d'incapacitat i incompatibilitat esmentades amb anterioritat.
  
12.4. Els poders i els documents acreditatius de la personalitat s'adjuntaran a la proposició en còpia legalitzada per notari per al cas que no se'n presente l'original.
  
12.5. El contracte s'atorgarà amb una sola persona o entitat. No obstant, es podrà concertar amb dues o més persones o entitats, si s'obligaren solidàriament respecte a Feria Valencia, els drets de les quals davant aquesta seran, en qualsevol cas, indivisibles.
  
13. Proposicions
  
S'hauran de presentar documents originals o còpies autèntiques, acompanyades de fotocòpia simple.
  
13.1. Idioma
  
Tots els documents que conformen les propostes s'han de presentar en idioma espanyol.
  
13.2. Termini de presentació
  
Aquest plec de bases, juntament amb la resta de la documentació per a la licitació, es podrà retirar del lloc i en l'horari que s'indique en els anuncis publicats corresponents al concurs regulat per aquest plec amb el previ abonament de l'import, a partir del dia 11 de setembre de 2000, fins al dia 19 d'octubre de 2000.
  
En hores de 09.00 a 15.00 del dia 19 d'octubre de 2000, es podran entregar les proposicions i la documentació adjunta al Registre General de Feria Valencia, ubicat a l'avinguda de les Fires, s/n. La documentació esmentada haurà de presentar-se en tres sobres precintats, firmats pel licitador o persona que el represente, i haurà d'indicar en l'anvers del sobre el respectiu contingut i el nom del licitador, segons:
  
Oferta: construcció de les obres d'ampliació del Recinte Firal de València. Fase II. Pavellons A, B i C.
  
Documentació/Proposició:
  
Presentat per:
  
Sobre número:
  
Els licitadors no podran presentar propostes en règim d'agrupació temporal d'empreses si ho han fet individualment, amb la penalització, si escau, de la desestimació de totes les proposicions presentades per aquest.
  
No s'acceptaran aquelles proposicions que continguen errors, omissions o ratllades que impedisquen conéixer amb claredat algun aspecte de la proposició que s'estime fonamental.
  
13.3. Documentació que cal presentar
  
Sobre número 1: documentació administrativa.
  
Incorporarà la firma de la persona que represente legalment l'oferent.
  
Haurà de contenir la documentació següent:
  
- Empresaris de la Comunitat Europea
  
a) Si l'oferent és una societat, escriptura de constitució d'aquesta i certificació del Registre Mercantil (o organisme equivalent al país del domicili social de l'empresari) que reflectisca la situació actual de l'empresa. Aquest últim requisit podrà ser substituït per declaració responsable de la societat que el contingut de l'escriptura de constitució, així com els estatuts i els càrrecs directius d'aquesta, amb els corresponents poders, continuen estant vigents en l'actualitat i no revocats. En cas contrari, si s'han produït canvis o modificacions, s'hauran d'aportar fotocòpies, compulsades davant notari, dels documents que acrediten aquestes circumstàncies.
  
b) Document nacional d'identitat del firmant de la proposició o document equivalent del país del domicili social de l'empresari.
  
c) Poder validat, acompanyat de declaració de vigència d'aquest poder, si s'obra en representació de societat, tant per a la presentació d'oferta com per a la firma del contracte, i representar la societat en arbitratge, de conformitat amb el que s'estipula en el punt 35 «Règim jurídic del contracte».
  
d) Declaració responsable que ni l'oferent, ni el representant d'aquest, si s'escau, es troben compresos en alguna de les circumstàncies assenyalades en l'article 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
e) Garantia provisional (aval bancari).
  
f) Certificació administrativa en vigor, a la data de presentació d'oferta, expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Espanya, o de l'organisme equivalent del país del domicili social de l'empresari, que l'oferent es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  
g) Document justificatiu d'estar al corrent de pagament, a la data de presentació de l'oferta, en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o document equivalent al corresponent al país del domicili social de l'empresari.
  
h) Certificacions administratives en vigor, a la data de presentació de l'oferta, en què igualment s'acredite que l'oferent es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social o de l'organisme equivalent del país del domicili social de l'empresari.
  
i) Certificat de classificació com a empresa acompanyat de declaració de vigència d'aquest.
  
Per a prendre part en la licitació, s'haurà de justificar estar classificat en els següents:
  
Grup Subgrup Categoria
  
A 1 f)
  
C 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 9 f)
  
I 5 i 6 e)
  
J 2 e)
  
- Empresaris de països no membres de la Comunitat Europea
  
La documentació que a continuació s'indica haurà de presentar-se acompanyada de traducció jurada a l'idioma espanyol, en el cas que la redacció original figure en un altre idioma distint.
  
a) A més dels documents assenyalats en les lletres a), b), c), d), e), f), g) i h), els empresaris membres de la Comunitat Europea presentaran el document acreditatiu de la inscripció en els registres o presentació de les certificacions que s'indiquen en la legislació espanyola vigent.
  
Addicionalment, en el cas d'empreses que no pertanyen a un estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar la seua capacitat d'obrar mitjançant un certificat expedit per la respectiva representació diplomàtica espanyola, i adjuntar l'informe corresponent. Així mateix, hauran de justificar, mitjançant un informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que el seu estat de procedència admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la contractació substancialment anàloga. Aquestes empreses, a més, hauran de tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seues operacions i acreditar la inscripció en el Registre Mercantil.
  
b) Documents acreditatius de la solvència econòmica i financera, a través del que es preveu en el punt i) de l'apartat anterior.
  
c) Declaració de submissió expressa al règim jurídic establit en el plec de bases.
  
Els documents referenciats es presentaran mitjançant còpia legalitzada per notari en el cas de no presentar-se l'original.
  
Sobre número 2: documentació tècnica
  
Incorporarà la firma de la persona que represente legalment l'oferent.
  
Contindrà els documents següents:
  
a) Relació valorada de les obres executades en els últims cinc anys, amb especial referència a les obres d'iguals o similars característiques a les d'aquest concurs, acompanyades de certificats de bona execució firmats pel facultatiu director, o organisme o empresa contractant.
  
b) Relació de mitjans (maquinària, mitjans auxiliars i personal amb qualificació tècnica), amb menció expressa dels que es dedicaran a l'execució de l'obra.
  
Documents pels quals el licitador o els licitadors es comprometen a mantenir a peu d'obra, amb dedicació exclusiva, el personal tècnic i auxiliar que s'enumere, així com la seua categoria professional i anys d'experiència, i que no podrà retirar de l'obra voluntàriament, sense que la Direcció Facultativa aprove el substitut. L'equip humà no podrà ser inferior a cinc tècnics mitjans i tres tècnics superiors (enginyers o arquitectes) durant tota l'obra, i un enginyer industrial, durant la fase de muntatge de les instal·lacions, així com l'equip necessari per a l'organització eficaç de l'obra.
  
c) Metodologia i procediments per a la realització dels treballs objecte del contracte. En el qual s'inclourà memòria i procés constructiu amb les millores tècniques proposades per a la consecució del termini i bona execució de l'obra.
  
d) Pla d'obra i termini d'execució
  
Programa de construcció de les obres que garantisca la seua execució en el termini oferit en la proposta presentada, on es concreten durades obtingudes a partir d'un estudi de temps-activitats (avalat amb certificacions de les fàbriques i empreses instal·ladores) que respecten els terminis parcials, les fites i el termini total proposat en la documentació de licitació, així com els costos, expressats en percentatges, assignats a les mensualitats en un diagrama de barres, amb previsió de certificacions mensuals, parcials i acumulades. Igualment s'aportarà el corresponent pla de seguretat i salut adoptat a la seua organització i medi valorat.
  
En cap cas el termini oferit podrà superar el que s'assenyala en aquest plec.
  
e) Certificats de qualitat, emesos per organismes reconeguts en la Unió Europea (ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 o PAC), si es disposa d'aquests. En el cas d'unió temporal d'empreses s'aportaran les certificacions corresponents a les empreses.
  
f) Coneixement, per part de l'empresa, de l'obra que s'ha d'executar. A aquest fi adjuntarà les modificacions necessàries que puguen oferir al projecte i la valoració de les quals s'inclourà en l'oferta amb l'objecte de reduir el termini d'execució.
  
Sobre número 3: proposició econòmica
  
a) Proposta econòmica. Incorporarà la firma de la persona que represente legalment l'oferent i contindrà l'oferta econòmica, el pressupost de contracta del projecte, d'acord amb el model 3 de l'annex III.
  
El tipus de licitació es correspon a un contracte d'obra per preu alçat.
  
b) Variants o millores. Inclourà a més la proposició de variants o millores, si així ho assumira l'oferent, de les condicions de pagament indicades en l'apartat 9.5 del punt 9 d'aquest plec «Facturació i forma de pagament.»
  
13.4. Consultes
  
Tots els oferents que s'hagen acreditat convenientment a l'hora de retirar la documentació per a la licitació, indicant a més una persona de contacte, el càrrec que exerceix, el seu número de telèfon i número de fax, podran formular per escrit, fins a les 14.00 hores del dia 2 d'octubre de 2000, tots els aclariments que necessiten, i remetre la sol·licitud dels aclariments esmentats al número de fax 96 386 12 96, confirmant-ne la correcta recepció al telèfon 96 386 11 77 o bé lliurant-les per escrit directament a la Direcció Tècnica de Feria Valencia.
  
Feria Valencia procedirà a la contestació de forma immediata, i remetrà còpia de la carta de sol·licitud i de la resposta a totes les empreses participants.
  
14. Obertura d'ofertes
  
14.1. La mesa de contractació es constituirà als efectes de practicar els actes previstos en aquest plec.
  
14.2. La mesa de contractació es reunirà amb posterioritat a la finalització del termini de presentació i revisarà la documentació presentada en el sobre número 1 «Documentació administrativa», com també decidirà sobre l'admissió de les proposicions i concedirà, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies hàbils per a l'esmena d'errades materials en la documentació.
  
14.3. L'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques tindrà lloc el dia 20 d'octubre de 2000 a les 14.00 hores, a l'edifici d'oficines de Feria Valencia, sala a determinar, i començarà amb la lectura de l'anunci i de la relació de les proposicions presentades. Després es notificarà el resultat de la revisió dels documents del sobre 1 «Documentació administrativa», amb expressió de les proposicions admeses, esmenables, rebutjades i la causa de la no-admissió.
  
14.4. A continuació es realitzarà l'obertura del sobre 3 «Proposició econòmica». S'alçarà l'oportuna acta amb les observacions que es formulen.
  
14.5. La mesa de contractació qualificarà l'oferta tècnica presentada en el sobre 2 «Documentació tècnica», segons els criteris de valoració que s'inclouen en l'annex I.
  
14.6. La mesa de contractació realitzarà un informe final de proposta d'adjudicació. Aquest informe haurà d'avaluar-se en el termini de quatre dies naturals i haurà de versar sobre els criteris d'adjudicació ressenyats en aquest plec i segons el barem que s'inclou en l'annex I.
  
14.7. La mesa de contractació, de conformitat amb l'acta d'obertura i l'informe final de proposta d'adjudicació, elevarà la dita proposta al Comité Executiu, que tindrà la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa en conjunt, sense atendre necessàriament al valor econòmic, o declarar desert el concurs.
  
15. Criteris per a l'adjudicació del contracte
  
15.1. Els criteris de valoració de les ofertes estan reflectits en l'annex I d'aquest plec.
  
16. Adjudicació del contracte
  
16.1. El Comité Executiu, amb la recepció prèvia dels informes tècnics que considere convenients, adjudicarà el contracte.
  
16.2. Feria Valencia tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa mitjançant els criteris establits per a la seua adjudicació sense atendre necessàriament al valor econòmic d'aquesta, o declarar desert el concurs, i haurà de motivar en qualsevol cas la seua decisió amb referència als criteris d'adjudicació que figuren en el plec.
  
16.3. Efectuada l'adjudicació, es publicarà el resultat de la licitació amb la remissió de l'anunci que corresponga en el termini de quatre dies hàbils, i es notificarà a l'adjudicatari el mateix dia de l'adjudicació.
  
16.4. Quan calga se citarà l'adjudicatari perquè, en el dia que se li indique, concórrega a formalitzar el contracte. Si no atenguera els requeriments esmentats, no complira els requisits per a la celebració del contracte o impedira que es formalitzara en el termini de 30 dies a comptar des de l'endemà de l'adjudicació, Feria Valencia podrà acordar l'anul·lació de l'adjudicació, tret que el motiu siga la falta de constitució de garantia definitiva que, en aquest cas, es declararà automàticament anul·lada sense més tràmit, i haurà de pagar en aquest cas l'adjudicatari a Feria Valencia una indemnització equivalent al 5% del pressupost global contractual, base de la licitació, per danys i perjudicis.
  
17. Obligacions prèvies a la formalització del contracte
  
17.1. Justificada la recepció de l'adjudicació, l'adjudicatari, dins del termini de cinc dies, haurà d'aportar els documents següents:
  
- Document que acredite el pagament dels anuncis de licitació, mitjançant la gestió prèvia en el Departament de Tresoreria de Feria Valencia.
  
- Document en què s'adscriga nominativament a les obres un delegat amb titulació professional adequada, amb dedicació plena i capacitat suficient per a representar l'empresa en tot allò que afecte la seua execució.
  
- Document que acredite haver constituït a disposició de l'òrgan contractant garantia definitiva per import del quatre per cent (4%) del pressupost d'adjudicació, de conformitat amb el model 2 de l'annex II d'aquest plec, mitjançant la gestió prèvia al departament de Tresoreria de Feria Valencia.
  
- Quan l'adjudicatari tinguera la condició d'unió temporal d'empreses, escriptura pública de constitució inscrita en el Registre Especial del Ministeri d'Economia i Hisenda, o organisme equivalent del país del domicili social de l'empresari, i nomenament d'un representant o apoderat únic de la unió amb poders validats per a exercitar els drets i complir les obligacions que es deriven del contracte fins a l'extinció d'aquest.
  
17.2 Addicionalment, l'adjudicatari haurà d'aportar condicionat particular, general i còpia de l'últim rebut pagat d'una pòlissa de tot risc de construcció/muntatge amb un capital assegurat mínim que garantisca el valor total del pressupost d'adjudicació per sinistre i d'una pòlissa de responsabilitat civil amb un capital assegurat mínim per sinistre de mil cinc-cents milions de pessetes (1.500.000.000 PTA) o el seu contravalor en euros: nou milions quinze mil cent vuitanta-un euros i cinquanta-sis cèntims (9.015.181,56 euros).
  
Aquestes pòlisses hauran de cobrir, almenys, els perjudicis que puguen derivar-se per a qualsevol tercer procedents d'errors o omissions de l'empresa adjudicatària en l'execució d'aquest contracte, així com:
  
Tot risc de construcció/muntatge
  
Garanties de danys a l'obra, incloent-hi:
  
- Obra civil i instal·lacions: valor dels treballs de construcció/muntatge.
  
- Riscos de la natura: inclosos.
  
- Despeses de salvament: incloses.
  
- Despeses d'extinció: 250.000.000 pessetes (1.502.530,26 euros).
  
- Despeses de demolició i desenrunament: 250.000.000 pessetes (1.502.530,26 euros).
  
- Despeses suplementàries o increment de costos de reconstrucció: 250.000.000 pessetes (601.012,10 euros).
  
- Vaga, motí, commoció civil i terrorisme: inclosos.
  
- Honoraris professionals: 250.000.000 pessetes (601.012 euros).
  
- Manteniment ampli: 12 mesos.
  
- Despeses de perits: 50.000.000 pessetes (300.506,05 euros).
  
- Proves i despeses extraordinàries.
  
Responsabilitat civil
  
Garanties de responsabilitat civil, incloent-hi:
  
- Responsabilitat civil d'explotació.
  
- Responsabilitat civil patronal'Sublímit per víctima (mínim 25.000.000 pessetes, per víctima, 150.253,03 euros).
  
- Responsabilitat civil de productes.
  
- Responsabilitat civil creuada.
  
- Responsabilitat civil posttreballs: fins a 12 mesos des de la finalització dels treballs.
  
La vigència de la pòlissa haurà de cobrir els períodes objectes de contractació.
  
L'objecte i les prestacions de l'assegurança hauran de ser, com a mínim, els següents:
  
L'assegurador garantirà a l'assegurat les prestacions indicades més avall en el cas de qualsevol reclamació de responsabilitat civil d'acord amb la legislació vigent, pels danys corporals, danys materials i els perjudicis econòmics que siguen conseqüència directa d'aquests danys, així com pels danys patrimonials purs, causats a tercers, inclòs el personal vinculat a l'empresa adjudicatària (responsabilitat civil patronal), derivats de qualsevol actuació negligent, errada o omissió comesa per l'assegurat o per persones de les quals legalment haja de respondre, en relació amb l'exercici de l'activitat professional de l'assegurat.
  
A aquests efectes, s'entén per danys patrimonials purs els perjudicis econòmics causats a tercers, que no siguen conseqüència d'un previ dany corporal o material.
  
Les assegurances, tant de tot risc construcció/muntatge com responsabilitat civil, hauran d'incloure:
  
1r) Feria Valencia com a assegurat addicional i tercer a la vegada.
  
2º) Com a assegurats, totes les empreses subcontractistes o bé adjuntar els contractes en què s'exigisca a aquests subcontractistes una pòlissa de responsabilitat civil amb la mateixa garantia que exigeix ja aquesta clàusula a l'empresa adjudicatària, i amb un límit mínim de 200.000.000 pessetes (601.012,10 euros) per sinistre per a cada garantia i un sublímit mínim de 25.000.000 pessetes (150.253,03 euros) per víctima per a la garantia de responsabilitat civil patronal. En aquest cas el contractista haurà d'incloure en la seua pòlissa la garantia de subsidiària de subcontractistes.
  
Dins de la suma assegurada fixada en les condicions particulars i de conformitat amb les condicions i exclusions previstes en aquesta pòlissa, l'assegurador garanteix les reclamacions que siguen objecte de l'assegurança:
  
- El pagament de les indemnitzacions a què done lloc la responsabilitat assegurada.
  
- Els honoraris, les costes i les despeses del reclamant a què siga condemnat l'assegurat.
  
- El pagament dels honoraris, les costes i les despeses, derivats de la defensa jurídica de l'assegurat en procediments de qualsevol índole, dins de les condicions previstes en aquesta assegurança.
  
- La constitució de les fiances judicials exigides per jutges i tribunals per a garantir la responsabilitat civil de l'assegurat.
  
- La constitució de les fiances exigides per jutges i tribunals contra l'assegurat a fi de garantir la seua llibertat provisional en qualsevol procediment criminal.
  
18. Formalització del contracte
  
18.1. El contracte s'atorgarà dins dels 12 dies següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació.
  
19. Obligacions del contractista
  
19.1. Obligacions fiscals, laborals i socials
  
El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent aplicable, especialment en tot allò previst en les disposicions en matèria administrativa, fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball (Llei de Prevenció de Riscos Laborals), o altres que siguen d'aplicació. A aquest efecte, haurà de presentar a Feria Valencia aquells justificants oficials que en cada moment se li requerisquen (TC1, TC2, etc.). Haurà de presentar abans de l'inici de les obres el pla de seguretat i salut a fi de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'execució de l'obra. El contractista formarà un Comité de Seguretat i Salut de l'obra, per a complir amb el que s'estableix en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
  
En conseqüència, el contractista, com a únic representant del seu personal adscrit als treballs contractats, es compromet expressament a complir amb totes les obligacions derivades, tant de caràcter laboral i social com fiscal, i Feria Valencia declina qualsevol responsabilitat a aquest respecte.
  
L'incompliment d'aquestes constituirà causa suficient per a la resolució del contracte.
  
19.2 Compliment dels terminis
  
El contractista queda obligat al compliment dels terminis d'execució dels treballs en els termes establits en el programa de treballs que s'aprove conforme al punt 21 «Pla d'obra.»
  
19.3. El contractista s'obliga a executar l'obra utilitzant els materials que subministraran els proveïdors que resulten del concurs de subministrament de materials convocat a l'efecte per Feria Valencia.
  
19.4. El contractista no podrà cedir en tot o part del contracte sense la prèvia aprovació per escrit de Feria Valencia.
  
En cas que el contractista subcontratara algun treball, es compromet que les obligacions al seu càrrec derivades d'aquest contracte, especialment les de caràcter laboral i social, es complisquen a més pel subcontractista esmentat, i queda aquest obligat en idèntics termes que aquell, sense que això supose que hi haja relació directa entre el subcontractista i Feria Valencia. Aquesta podrà exigir del subcontractista, en qualsevol cas, el compliment de les obligacions a càrrec del contractista establides en aquest contracte, la qual cosa quedarà expressament recollida en aquells contractes que el contractista subscriga amb els subcontractistes.
  
Feria Valencia tindrà dret a comprovar el compliment de les obligacions per part del contractista i el subcontractista, de conéixer quins són aquests i de demanar justificants del compliment de les seues mútues obligacions.
  
Feria Valencia podrà rebutjar la subcontractació amb determinades persones físiques o jurídiques quan així pertoque.
  
El contractista assumeix la total responsabilitat de l'execució del contracte davant de Feria Valencia, estrictament d'acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i els termes del contracte, sense que puga derivar cap responsabilitat als seus subcontractistes.
  
En cap cas podrà el contractista concertar l'execució parcial de contracte amb persones sotmeses a suspensió de classificacions o inhabilitades per a contractar.
  
19.5. Penalitzacions
  
El contractista és responsable únic davant de Feria Valencia, pels retards totals o parcials que es produïsquen en l'execució dels treballs encomanats.
  
Si hi ha un retard en el compliment dels terminis parcials, imputable al contractista, superior a 15 dies respecte al programa de treballs definit en l'apartat 21 «Pla d'obra» d'aquest plec, Feria Valencia podrà aplicar una penalitat per cada dia de retard equivalent al zero coma zero cinc per cent (0,05%) del pressupost parcial corresponent a l'oferta, fins als 30 dies de retard. Una vegada superats aquests, la dita penalitat s'incrementarà fins al zero coma deu per cent (0,10%) diari. Quan el retard supere els 45 dies per causa imputable al contractista, Feria Valencia podrà, a més, resoldre el contracte en qualsevol moment. Les penalitzacions per l'incompliment de les diferents fites seran acumulables entre si, i amb les corresponents al termini final.
  
Si hi haguera retard en el compliment del termini total per causes imputables al contractista superior a 15 dies respecte al programa de treballs definit en l'apartat 21 «Pla d'obra» d'aquest plec, Feria Valencia podrà aplicar una penalitat per cada dia de retard equivalent al zero coma deu per cent (0,10%) del pressupost de l'oferta, fins als 30 dies de retard. Una vegada superats aquests, la penalització s'incrementarà fins al zero coma quinze per cent (0,15%) diari. Quan el retard supere els 45 dies per causa imputable al contractista, Feria Valencia podrà a més resoldre el contracte en qualsevol moment.
  
Si el contractista incomplira els terminis i/o les condicions esmentades, les fiances constituïdes quedaran afectes al compliment d'aquestes obligacions. El contractista, a més, haurà d'indemnitzar Feria Valencia i els tercers afectats pels danys i perjudicis ocasionats.
  
En qualsevol cas, s'estableix un límit màxim del 10% de l'import total del contracte en concepte de penalitat per retard. Traspassat aquest percentatge Feria Valencia podrà resoldre el contracte de manera definitiva.
  
20. Comprovació del replanteig
  
20.1. Dins dels vuit dies següents a la formalització del contracte es procedirà a l'alçament de l'acta de viabilitat i comprovació de replanteig de les obres. Aquesta acta haurà de ser firmada tant per Feria Valencia com per la Direcció Facultativa i el contractista.
  
21. Programa de treball
  
21.1. El contractista, en el termini de 15 dies des de la notificació de l'autorització per a iniciar les obres que li remetrà Feria Valencia, haurà de sotmetre a la Direcció Facultativa i a Feria Valencia un pla d'obra detallat de la realització d'aquestes, d'acord amb els terminis parcials i les fites que s'estableixen en la documentació de licitació, en què hauran d'especificar-se els terminis parcials, les fites i les dates de terminació de les distintes activitats, i es determinarà, amb l'import en pessetes, el volum a realitzar en cada període.
  
21.2. La Direcció Facultativa resoldrà sobre el mencionat detall del programa tant en el termini com en el procés plantejat, en el període dels 10 dies següents a la presentació, i podrà imposar al programa de treball presentat la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions sempre que no contravinguen les clàusules del contracte. El pla d'obra finalment acordat serà el que es prenga com a referència per a l'establiment de les penalitats descrites en l'apartat d'aquest plec.
  
21.3. Aquest pla d'obra haurà de ser actualitzat amb una periodicitat mensual, tret que les circumstàncies del desenvolupament dels treballs aconsellen actualitzacions puntuals.
  
21.4. Aquestes actualitzacions hauran de comptar amb la conformitat de Feria Valencia i de la Direcció Facultativa.
  
22. Pla de seguretat i salut
  
22.1. En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, d'acord amb el que s'estableix en l'article 4 del Reial Decret 1.627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball, en què s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.
  
22.2. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'execució de les obres o, en cas de no ser necessària l'existència d'aquest, d'acord amb les disposicions del punt 2 de l'article 7 del Reial Decret 1.627/1997, de 24 d'octubre, l'aprovarà la Direcció Facultativa.
  
22.3. En qualsevol cas, respecte al pla de seguretat i salut en les obres de construcció s'ajustarà al que es disposa en el Reial Decret 1.627/1997, de 24 d'octubre.
  
23. Execució del contracte. Normes generals
  
23.1. El contractista no adquireix, en virtut del contracte, ni la possessió civil ni natural de l'espai sobre el qual s'executen les obres. La seua situació és de mera ocupació per a l'execució de les obres.
  
23.2. El contractista executarà els treballs objecte del contracte en el termini previst, i utilitzarà, en qualsevol cas, la mà d'obra que es requerisca i els materials, maquinària, eines o equips necessaris.
  
23.3. Tots els materials, equips i l'execució dels treballs hauran de ser de la qualitat exigida en el projecte constructiu i la documentació complementària, estaran d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa i de l'empresa encarregada del control de qualitat, i estaran subjectes, en qualsevol moment, als assajos i les proves que disposen aquestes.
  
23.4. El contractista realitzarà a càrrec seu totes les construccions i instal·lacions per al desenvolupament dels treballs contractats, inclosos els treballs d'obra auxiliars necessaris per a la correcta i completa execució de les unitats d'obra. Aquests treballs comprenen, a títol enunciatiu però no limitatiu, els d'obertura i tancament de regates, buits, passatubs, etc., i el corresponent tancament i segellament, el transport de materials en el recinte de l'obra fins al lloc d'utilització i totes les operacions necessàries per a portar a bon terme els treballs. També correran a càrrec seu la tramitació i obtenció de les connexions de sanejament, abastament d'aigua, energia elèctrica, telèfon, etc., que li siguen necessàries, emmagatzematge de materials, equips, etc., i és responsable del manteniment i la custòdia de les instal·lacions, els materials, els equips i la maquinària de què dispose per a l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte.
  
23.5. Seran a càrrec del contractista les despeses inherents als consums generats per a la realització dels treballs, policia i vigilància de les obres objecte d'aquest contracte.
  
23.6. Estarà obligat a tenir permanentment a peu d'obra un representant amb titulació de grau mitjà o superior, amb facultats per a rebre i executar amb plena responsabilitat totes les ordres o indicacions que reba de la Direcció Facultativa.
  
23.7. El contractista tindrà la responsabilitat d'aportar tot el personal necessari, tant en els seus nivells de direcció i organització o administració, com en els d'execució, per al correcte compliment de les obligacions contractuals. El contractista utilitzarà en l'obra únicament el personal adequat amb les qualificacions necessàries per a la realització del treball. Feria Valencia tindrà autoritat per a rebutjar o exigir la retirada immediata de tot o part del personal del contractista que, al seu judici, tinga un comportament incorrecte o negligent, o cometa imprudències temeràries, o siga incompetent per a la realització dels treballs del contracte.
  
23.8. El contractista estarà obligat a mantenir neta l'obra, així com a retirar tot el material sobrant.
  
23.9. Tant la maquinària com els elements auxiliars quedaran adscrits a les obres fins a la recepció, sense que es puguen retirar sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa.
  
23.10. Durant el desenvolupament de les obres i fins a la finalització del contracte, el contractista és responsable dels defectes que en la realització dels seus treballs es puguen observar.
  
23.11. Seran a càrrec del contractista la redacció i tramitació de projectes d'instal·lacions d'obra, grues, bastides, la instal·lació de les senyalitzacions prèvies necessàries per a indicar l'accés a l'obra, circulació a la zona que ocupen els treballs i als punts de possible perill a causa d'aquelles, tant a la zona esmentada com als seus límits i voltants; instal·lació de senyalització addicional de caràcter descriptiu prèviament aprovada per Feria Valencia que identifique l'execució de l'obra, etc., així com les gestions necessàries per a la seua aprovació davant els organismes competents per a obtenir les llicències i permisos. També seran a càrrec del contractista la redacció i tramitació, inclosos els visats corresponents, dels projectes de les instal·lacions previstes en aquest contracte, així com les gestions necessàries fins a la total legalització, davant dels organismes competents, encara que hagen de ser sol·licitats a nom de Feria Valencia.
  
23.12. Tots els costos derivats d'allò que s'inclou en el paràgraf anterior aniran a càrrec del contractista.
  
24. Control de qualitat
  
24.1. La realització dels assajos i les proves establides en el control de qualitat correrà a càrrec del contractista. L'empresa contractada haurà de ser acceptada per Feria Valencia.
  
24.2. Es realitzaran els estudis, assajos, anàlisis de materials, equips, instal·lacions i unitats d'obra que la Direcció Facultativa ordene, incloent-hi els corresponents al control de qualitat relatiu a l'assegurança desenal, per al control de qualitat de les obres. És obligació del contractista facilitar l'execució d'aquests treballs, i prestar-hi les ajudes necessàries.
  
24.3. El contractista està obligat a remetre a la Direcció Facultativa i a Feria Valencia còpia exacta i puntual dels resultats dels assajos realitzats.
  
24.4. Seran de l'exclusiva responsabilitat del contractista els retards, les demolicions i les reposicions que es deriven de resultats negatius de la inspecció de la qualitat.
  
25. Modificació dels treballs
  
25.1. Feria Valencia podrà introduir modificacions en els treballs per qualsevol causa, i són obligatòries per al contractista les modificacions que produïsquen augment, reducció o supressió de les unitats d'obra o substitució d'una unitat d'obra per una altra, sempre que aquesta siga una de las compreses en el contracte. Per al pagament s'aplicaran els preus de les unitats d'obra corresponents que figuren en el pressupost del projecte si n'hi haguera.
  
25.2. Per al cas que no estiguen previstes aquestes unitats d'obra en el pressupost del projecte es fixaran aquests preus contradictòriament entre Feria Valencia i el contractista. Aquests preus contradictoris es formaran a partir dels preus unitaris del projecte si n'hi haguera, i en el cas que no figuren en el projecte es prendran com a referència els establits per l'Institut Valencià de l'Edificació, IVE99/2000. Aquests preus es consideren d'execució per contracta.
  
Si no figuren aquests preus en el mencionat document, la Direcció Facultativa fixarà el preu contradictori, basant-se se en el que s'estableix en els paràgrafs anteriors, i seran obligatòries per al contractista aquestes modificacions sempre que no se supere el 20% de l'import del contracte en obra modificada.
  
25.3. En cas de supressió o reducció d'obres, el contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització, tret que aquestes modificacions siguen en quantia superior al 20% de l'import del contracte. En aquest cas, el contractista tindrà dret a rebre el 3% del valor de les obres suprimides o reduïdes en excés del límit anterior.
  
25.4. Els aclariments i les interpretacions que sobre el projecte dicta la Direcció Facultativa no es consideraran en cap cas modificacions, i no tindran cap repercussió sobre el preu i el termini del contracte.
  
26. Extinció del contracte
  
26.1. El contracte s'extingirà per la seua conclusió o compliment, o bé per resolució. Les causes de resolució del contracte són les següents:
  
- L'incompliment pel contractista de les obligacions laborals, socials o fiscals, relatives al personal destinat als serveis contractats.
  
- La falsedat en el subministrament de dades tècniques, econòmiques o jurídiques, així com les relacionades amb el número d'identitat del personal de l'empresa afecte als serveis contractats, sol·licitades per Feria Valencia en l'exercici de les seues facultats de control i inspecció, o posar obstacles, per qualsevol causa, a aquest exercici.
  
- L'incompliment de les clàusules contingudes en aquest plec i en el contracte.
  
- La renúncia de Feria Valencia a continuar amb els treballs corresponents a aquest contracte.
  
- L'extinció de la personalitat jurídica de la societat mercantil del contractista, tret que el patrimoni i l'organització de la societat extingida siga incorporada a una altra entitat. Aquesta última assumirà, de manera plena, les obligacions d'aquella i sempre que la nova entitat, en el termini de 15 dies hàbils, oferisca portar a cap el contracte en les mateixes condicions estipulades. Feria Valencia podrà admetre o rebutjar l'oferiment, sense que, en aquest últim cas, hi haja dret a cap indemnització, per la resta del contracte deixat d'executar.
  
- La sol·licitud de suspensió de pagaments o declaració de fallida del contractista o del subrogat.
  
- La cessió del contracte, en tot o en part, sense la prèvia autorització expressa de Feria Valencia.
  
- La mort del contractista individual.
  
- El mutu acord entre les parts.
  
- Aquelles altres causes que s'establisquen expressament en el contracte.
  
27. Efectes de la resolució
  
27.1. Quan obeïsquen a mutu acord, els drets de les parts s'acomodaran a allò vàlidament estipulat entre Feria Valencia i el contractista.
  
27.2. Quan la resolució del contracte tinguera la causa en la voluntat de Feria Valencia, o en un incompliment per aquesta de les seues obligacions contractuals, Feria Valencia pagarà al contractista, en concepte d'indemnització per tots els danys i perjudicis que això haguera pogut produir, fins a un màxim del 4% de les obres pendents d'executar pel contractista. En qualsevol cas, es pagarà a més al contractista l'import corresponent a les obres degudament executades fins al dia de la resolució.
  
27.3. Quan el contracte es resolga per incompliment del contractista li serà retinguda la garantia i, a més, haurà d'indemnitzar Feria Valencia per tots els danys i perjudicis ocasionats.
  
27.4. En qualsevol cas, l'acord de resolució contindrà pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia constituïda.
  
28. Recepció provisional
  
28.1. Amb una antelació de 10 dies, el contractista comunicarà a Feria Valencia la data en què preveu acabar totalment les obres, a fi que es fixe el dia i l'hora en què s'ha d'efectuar la recepció provisional. A la vista d'aquesta notificació Feria Valencia fixarà data per a la recepció provisional.
  
28.2. En el dia fixat per Feria Valencia per a la recepció provisional, es procedirà, en presència del representant autoritzat de Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista a examinar l'estat de l'obra i a comprovar si els treballs realitzats compleixen les normes tècniques de seguretat i clàusules contractuals quant a la seua execució. La recepció provisional es realitzarà una vegada que totes les proves especificades hagen sigut portades a terme satisfactòriament a judici de Feria Valencia i de la Direcció Facultativa.
  
28.3. Si l'estat de les obres és satisfactori o bé, tractant-se de proves, s'hagueren superat satisfactòriament totes les que s'han establit, Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista estendran en triple exemplar l'acta de recepció provisional.
  
28.4. En el supòsit que l'examen de l'obra o servei contractat no fóra satisfactori, o que no s'hagueren superat les proves establides, Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista estendran una acta en triple exemplar, en què deixaran constància dels defectes observats, i del termini fixat per la Direcció Facultativa en què aquests hauran de ser corregits pel contractista.
  
28.5. Transcorregut aquest termini, es portaran a terme l'examen i les proves a què es refereixen els paràgrafs anteriors. Si resulten satisfactoris, s'estendrà una acta de recepció provisional firmada per Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista.
  
28.6. Aquests exàmens, reconeixements i correccions es repetiran, amb idèntica reserva de drets per a Feria Valencia, fins a aconseguir un resultat satisfactori.
  
28.7. Si per qualsevol circumstància el contractista es negara a reparar els defectes o no els reparara en el termini marcat en l'acta, Feria Valencia es reserva efectuar les reparacions per si o per mitjà de tercers, a càrrec del contractista. D'igual forma es procedirà en el cas que el contractista es negue a firmar l'acta.
  
28.8. Els nous terminis que es concedisquen al contractista per deficiències trobades en efectuar la recepció provisional, en cap cas significaran pròrroga dels terminis contractuals i, en conseqüència, el contractista serà responsable de las penalitats o indemnitzacions de danys i perjudicis en què incórrega per aquest motiu.
  
29. Termini de garantia
  
29.1. El contractista garantirà el treball executat per ell per un període de 12 mesos des de la data de la recepció provisional d'aquest. Durant el període esmentat de garantia haurà de corregir o rectificar ràpidament, sense dany per al funcionament de les instal·lacions, qualsevol anomalia que siga imputable a defectes de construcció, o a la qualitat deficient dels materials o elements utilitzats, i atendrà les ordres que en aquest sentit li done Feria Valencia o la Direcció Facultativa. Si es resisteix o demora en el compliment d'aquestes, Feria Valencia podrà procedir per si, o a través de tercers, a la realització dels treballs necessaris per a esmenar aquelles faltes o defectes, i es deduiran dels pagaments pendents o dels avals o garanties les corresponents despeses derivades, i sense que això supose un deixament en la responsabilitat de garantia per al contractista.
  
29.2. Aquelles unitats que durant el termini de garantia necessitaren reparació estaran subjectes a un nou període de garantia d'un any per al contractista, comptador des de la data de la recepció de la reparació per part de la Direcció Facultativa.
  
29.3. Les garanties definitives, i complementàries, tindran vigència fins que hagen transcorregut 12 mesos, a comptar des de la data de l'acta de recepció provisional, sense perjudici del que s'estableix en l'article 1.591 del Codi Civil. En cas que ambdues parts ho consideren convenient, es podrà procedir a fer recepcions parcials anticipades, que s'efectuaran de conformitat amb allò que aquest contracte preveu per a la recepció provisional de les obres.
  
30. Recepció definitiva
  
30.1. 20 dies abans que transcórrega el període de garantia establit, el contractista ho notificarà a Feria Valencia, i sol·licitarà la recepció definitiva de les obres. A la vista d'aquesta sol·licitud, Feria Valencia comunicarà al contractista la data fixada per a aquesta.
  
30.2. En el dia fixat per a portar a terme la recepció definitiva, es procedirà, en presència de Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista, a comprovar l'estat de les obres i treballs realitzats, i a verificar si compleix les condicions exigides.
  
30.3. En el cas afirmatiu, Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista estendran la corresponent acta de recepció definitiva en triple exemplar. L'acta es firmarà dins dels 30 dies següents a aquell en què acabe el termini de garantia de 12 mesos previst en aquest contracte. Si una vegada transcorreguts els indicats 30 dies no s'haguera respost a la petició de recepció definitiva, que haurà de cursar fefaentment el contractista, s'entendrà automàticament rebuda l'obra amb caràcter definitiu com si la firma de l'acta s'haguera portat a terme.
  
30.4. L'acta de recepció definitiva farà constar el total compliment de les seues obligacions contractuals.
  
30.5. Quan a judici de Feria Valencia o de la Direcció Facultativa persistisquen defectes, s'ajornarà la recepció definitiva, fins que aquests defectes, que hauran sigut comunicats per escrit al contractista, així com el termini per a esmenar-los, siguen reparats en forma i termini; transcorregut el termini sense haver sigut reparats, Feria Valencia queda facultada per a realitzar, de manera immediata, les reparacions per si o per tercers sense perjudici del seu dret per a executar els avals i garanties i obtenir l'oportuna indemnització per danys i perjudicis. S'aplicarà d'igual forma aquesta mesura en cas que el contractista es negara a reparar els defectes.
  
30.6. Si el contractista, a pesar d'haver sigut citat, no assisteix a l'acte de recepció definitiva, l'acta unilateral, alçada per Feria Valencia, tindrà els mateixos efectes que si l'haguera subscrit el contractista.
  
30.7. Dins dels dos mesos següents a la data en què s'efectue la recepció definitiva, Feria Valencia procedirà a retornar l'aval del compliment.
  
31. Liquidació
  
31.1. Una vegada produïda la recepció definitiva, el contractista presentarà a la Direcció Facultativa la proposta de la liquidació corresponent a l'obra. Aquesta haurà de presentar-se davant Feria Valencia dins del termini d'un mes, a comptar des de la data de l'acta de recepció definitiva, i la seua acceptació per totes les parts suposarà la finalització de les relacions contractuals entre les parts firmants, sense perjudici de la responsabilitat exigible al contractista per possibles vicis o defectes constructius i l'obligació de procedir a les reparacions oportunes. El contractista estarà obligat així mateix a reparar o reposar els materials o equips que presenten defectes, el període de garantia dels quals excedisca els 10 anys, i respondrà de la seua reparació o reposició fins al final del termini de garantia del material o equip concret que s'ha de reparar.
  
A la recepció, el contractista presentarà a Feria Valencia la documentació que acredite el pagament, als instal·ladors subcontractats, de les quantitats pactades per a la realització de les obres i instal·lacions.
  
32. Responsabilitat per vicis o defectes constructius
  
32.1 Si apareixen en les obres vicis o defectes constructius o dels materials, una vegada expirat el termini de garantia mencionat en aquest contracte, deguts a incompliments per part del contractista de les seues obligacions contractuals, aquest respondrà dels incompliments esmentats, d'acord amb l'article 1.591 del Codi Civil, i haurà de pagar a Feria Valencia, a més, els danys i perjudicis que se'n deriven.
  
33. Direcció de les obres
  
33.1. La Direcció Facultativa de les obres correspon a l'equip format pels tècnics designats per Feria Valencia. Competeix al director facultatiu la interpretació tècnica del projecte d'execució i la facultat de dictar les ordres per al desenvolupament d'aquest, així com la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada.
  
33.2. Les ordres i decisions de la Direcció Facultativa de les obres seran vinculants per al contractista. La Direcció Facultativa donarà totes les ordres que estime necessàries o convenients, sempre per escrit, bé en comunicació directa a les oficines del contractista o bé a través del llibre d'ordres, al qual en tot moment tindrà accés i que estarà a la seua disposició.
  
33.3. El contractista, al seu torn, comunicarà també per escrit a la Direcció Facultativa tots els dubtes, consultes, dades o instruccions per a l'execució de les obres que necessiten ser aclarits.
  
33.4. Les parts tindran un termini de set dies per a dialogar sobre aquesta petició i arribar a un acord amb relació a aquesta. Si en aquest termini no s'arriba a un acord la Direcció Facultativa decidirà sobre aquest assumpte, i aquesta decisió serà d'obligat compliment per al contractista, sense perjudici del que s'indica a continuació:
  
- Si el contractista no està d'acord amb qualsevol decisió de la Direcció Facultativa haurà de comunicar-ho per escrit a aquesta i a Feria Valencia en un termini màxim de set dies des de la decisió de la Direcció Facultativa, i farà constar de manera expressa la seua intenció que aquesta decisió siga sotmesa en un futur a l'arbitratge previst en el contracte.
  
- Els terminis establits en aquesta clàusula són de caducitat. La no-comunicació pel contractista, en els terminis indicats en aquesta, implicarà la renúncia o el desistiment del contractista a reclamar o revisar la decisió o actuació de la Direcció Facultativa o de Feria Valencia.
  
- Cap element de l'obra haurà de cobrir-se o ocultar-se sense l'autorització de la Direcció Facultativa. El contractista haurà de donar totes les facilitats a aquella per a examinar i mesurar tots els elements que hagen de quedar ocults. Si el contractista ocultara qualsevol element sense prèvia autorització, haurà de descobrir-lo a càrrec seu si així se li ordenara.
  
33.6. Durant l'execució de les obres la Direcció Facultativa estarà autoritzada per a ordenar per escrit:
  
a) La retirada de l'emplaçament, dins dels terminis que s'indiquen en l'ordre, de qualsevol material que, en la seua opinió, no estiguera d'acord amb el projecte d'execució.
  
b) La substitució dels materials retirats per altres adequats i convenients, d'acord amb el projecte i documentació complementària.
  
c) La demolició i correcta construcció de qualsevol obra o treball que, a judici de la Direcció Facultativa, no estiguera d'acord amb el contracte respecte a la qualitat de materials i d'execució.
  
Aquests treballs seran sempre a càrrec del contractista, i sense dret a l'abonament de les unitats reexecutades, i no s'ampliarà per això el termini d'execució.
  
34. Força major
  
34.1. El contractista no serà considerat responsable per l'incompliment de les seues obligacions en tant que l'execució de les obres es retarde o es fera impossible com a conseqüència de força major.
  
34.2. Les causes de força major es prendran en consideració únicament quan afecten directament els treballs que al contracte es refereixen o els seus subministraments, el transport dels materials necessaris per a aquests.
  
34.3. Perquè la propietat puga reconéixer i admetre l'existència de força major, el contractista, en cada cas, haurà de posar en coneixement tan prompte com siga possible, i sempre abans de les 72 hores següents al moment en què aquelles apareguen, el començament i possible durada dels casos de força major, explicant els detalls complets i els motius, i la seua possible incidència en les obres.
  
34.4. En cas de força major, el contractista tindrà dret a una pròrroga del termini contractual d'acord amb la incidència que aquesta força major haja tingut en l'execució i el ritme de les obres, a judici de la Direcció Facultativa. Durant la força major es mantindran les obligacions del contractista i de la propietat, i en cap cas el contractista tindrà dret a indemnització o extracost addicional derivat de la situació i efectes de la força major, bé de manera directa o bé incidentalment a causa, per exemple, del possible augment de termini.
  
34.5. Totes les causes de força major seran remeiades tan prompte com siga possible, per a reduir-ne els efectes, i el contractista estarà obligat a posar tots els mitjans al seu abast per a aconseguir-ho sense que això li done dret a cap increment de cost o preu.
  
35. Règim jurídic del contracte
  
35.1. L'empresa adjudicatària i Feria Valencia acorden que per a qualsevol controvèrsia o assumpte judicial que puga originar-se amb motiu del compliment d'aquest contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de València, amb renúncia a qualsevol fur que els poguera correspondre.
  
36. Normes aplicables
  
36.1. Tot allò no previst en aquest plec de condicions s'ajustarà al que es disposa en la legislació espanyola i autonòmica aplicables, de forma principal o per analogia.
  
València, 14 de setembre de 2000.- La directora general de Feria Valencia: Belén Juste Picón.
  
Annex I
  
Criteris de valoració
  
Criteris de valoració de les ofertes per al concurs d'execució de les obres
  
Els aspectes a tenir en compte en les ofertes per al concurs i les seues corresponents valoracions seran fixades amb referència a 100 punts:
  
1. Valoració tècnica de la proposició: de 0 a 50 punts.
  
2. Oferta econòmica: de 0 a 50 punts.
  
Total: 100 punts.
  
1. Valoració tècnica de la proposició (50)
  
1.1. Programa de treball i termini d'execució (25)
  
a) Pla d'obra i termini d'execució (10)
  
Atesa la importància de les obres que s'han d'executar, el licitador presentarà un programa per al desenvolupament dels treballs ajustat a la realitat i viable tipus PERT, amb diagrama de barres on s'analitzen les durades, les folgances i el camí crític de les unitats més importants de l'obra, com també s'ha d'adjuntar l'histograma dels imports realitzats mensualment als preus d'execució per contracta i respectar les anualitats previstes.
  
Es presentarà un estudi de rendiments de les unitats d'obra amb assignació de mitjans humans i maquinària.
  
No s'acceptaran terminis de lliurament superiors als indicats en la planificació entregada.
  
b) Memòria i procés constructiu. Millores (15)
  
En estreta relació amb l'apartat 1.1.a) (pla d'obra i termini d'execució), l'apartat 1.3.a) (equip tècnic adscrit a l'obra) i l'apartat 1.3.b) (recursos propis en l'entorn de l'obra) es realitzarà una descripció de l'execució de les unitats significatives de l'obra en relació amb el seu rendiment, els mitjans aportats per a la seua realització i dificultats constructives d'aquests.
  
Es valoraran les millores tècniques i constructives, com també els procediments proposats per a garantir el compliment del termini.
  
1.2. Acreditació d'experiència en projectes similars i qualitat d'aquestes (20)
  
a) Qualitat en altres obres amb estructures de formigó i acer de grans llums a la Comunitat Valenciana (12)
  
 A aquests efectes s'hauran d'incloure fins a 10 certificats d'obra firmats pel director facultatiu o l'empresa contractant.
  
b) Nombre d'obres realitzades en els últims cinc (5) anys a la Comunitat Valenciana amb pressupost de licitació major a 2.000 milions (6)
  
c) Certificat ISO-9002 o, si de cas hi manca, PAC (2)
  
L'empresa aportarà el certificat acreditatiu que li ha sigut concedit el certificat d'empresa registrada d'acord amb la norma UNE-EN ISO-9002.
  
Si no es posseeix la certificació esmentada serà necessari adjuntar una memòria explicativa del pla d'assegurament de la qualitat, on es determine el sistema de qualitat que el licitador pensa establir en l'obra, el seu organigrama, les unitats sotmeses a aquest i el procediment que s'ha d'utilitzar.
  
1.3. Mitjans humans i materials (5)
  
a) Mitjans humans o equip tècnic adscrit a l'obra (2)
  
Es valorarà la titulació i l'experiència dels tècnics de l'empresa assignats.
  
En aquest sentit l'oferta haurà de contenir l'organigrama jeràrquic i funcional dels equips de treball, així com els CV de les persones fonamentals d'aquests i el compromís d'ocupació i intervenció del personal assignat.
  
b) Proporció de recursos propis en l'entorn de l'obra (2)
  
Relació de mitjans humans, maquinària, mitjans auxiliars, instal·lació, pedreres, arreplegues, etc., propis que l'empresa posseeix a la Comunitat Valenciana, per a l'execució de l'obra.
  
c) Nivell del centre de decisió contractual de l'empresa pròxim a l'organisme contractant (1)
  
Valoració de la ubicació del centre de decisió contractual de l'empresa a la Comunitat Valenciana per a garantir el bon servei i la rapidesa en la gestió, la presa de decisions i el contacte amb el promotor.
  
Permanència dels centres de màxima decisió de l'empresa a la Comunitat Valenciana que garantisca el servei de postvenda.
  
Valoració de la permanència dels centres de màxima decisió de l'empresa a la Comunitat Valenciana que garantisca la màxima resposta davant dels problemes que es puguen plantejar una vegada s'acabe l'obra.
  
2. Oferta econòmica (50)
  
2.1. Preu
  
Aquest criteri valorarà l'esforç econòmic sobre l'oferta, i es desestimaran aquelles que estiguen per damunt del pressupost de licitació.
  
Només es consideraran aquelles ofertes que es troben en la banda compresa +10 punts percentuals respecte al valor mitjà dels percentatges de baixa de les ofertes presentades, conforme al tipus de licitació.
  
Es valoraran de 0 a 35 punts les ofertes econòmiques compreses en la banda abans definida, i s'assignarà la màxima puntuació a la baixa mitjana corregida +5 i amb valors proporcionals a la resta. La baixa mitjana corregida és la mitjana resultant de considerar les ofertes compreses dins de l'interval anterior (35).
  
2.2. Termini o finançament del pagament (15)
  
Feria Valencia prevaldrà i podrà acceptar propostes de finançament o millora en el cobrament de les certificacions que quedaran a la lliure voluntat de proposició per part de les constructores que liciten el concurs d'aquesta obra.
  
Haurà d'assegurar per procediments independents el càlcul d'aquest finançament mitjançant la utilització del mibor de referència o els tipus mitjans de depòsits publicats pels ens oficials.
  
Annex II
  
Models d'avals
  
Aval de fiança provisional
  
L'entitat financera:
  
NIF:
  
Domicili:
  
Nom dels apoderats:
  
Avala
  
El/la senyor/a..., amb NIF..., en concepte de fiança provisional davant Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), per a respondre, per import de... pessetes, del compliment i les responsabilitats derivades de la participació en el procés de selecció d'ofertes per a la contractació de...
  
Aquest aval es presta amb caràcter solidari i irrevocable amb renúncia expressa als beneficis d'ordre, exclusió i divisió de béns i tan àmpliament com en dret siga menester o es requerisca. És executable al primer requeriment de la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), fins i tot amb l'oposició del fiançat i sense poder posposar el pagament o negar-se a aquest, per cap motiu.
  
Aquest aval tindrà validesa fins que finalitze el procés de selecció.
  
Aquest aval ha sigut inscrit amb aquesta mateixa data en el Registre Especial d'Avals amb el número...
  
València, ... d/d'... de 2000
  
Aval de fiança definitiva
  
L'entitat financera:
  
NIF:
  
Domicili:
  
Nom dels apoderats:
  
Avala
  
El/la senyor/a..., amb NIF..., en concepte de fiança definitiva davant Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), per a respondre, per import de... pessetes, del compliment i les responsabilitats derivades de les obligacions contretes en l'execució del contracte dels treballs de...
  
Aquest aval es presta amb caràcter solidari i irrevocable amb renúncia expressa als beneficis d'ordre, exclusió i divisió de béns i tan àmpliament com en dret siga menester o es requerisca. És executable al primer requeriment de la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), fins i tot amb l'oposició del fiançat i sense poder posposar el pagament o negar-se a aquest, per cap motiu.
  
Aquest aval tindrà validesa fins que FMVI no autoritze la seua cancel·lació.
  
Aquest aval ha sigut inscrit amb aquesta mateixa data en el Registre Especial d'Avals amb el número...
  
València, ... de/d'... de 2000
  
Annex III
  
Model d'oferta econòmica
  
El/la senyor/a..., major d'edat, amb domicili a..., carrer..., número..., amb DNI número..., en nom propi o en representació de l'empresa..., amb CIF número..., i domicili a..., carrer..., número...; una vegada assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per a optar a l'adjudicació de l'obra..., expedient número..., es compromet a realitzar-la amb subjecció als plecs de... i els seus annexos, per la quantitat de... pessetes (en lletra i número), el que suposa una baixa del...% respecte al pressupost base de licitació, incrementada en un 16%, corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit, que produeix un preu global contractual de... pessetes (en lletra i número).
  
València, ... de/d'... de 2000
  
Firma i segell de l'empresa
  
Annex IV
  
Resum del pressupost
  
Execució material del projecte: 7.555.296.003 pessetes.
  
13% despeses generals: 982.188.480 pessetes.
  
6% benefici industrial: 453.317.761 pessetes.
  
Total execució per contracta: 8.900.802.244 pessetes.
  
16% IVA: 1.438.528.359 pessetes.
  
Total pressupost: 10.429.330.602 pessetes.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3843, del 25-09-2000 (2000/7460)

Concurso de la obra civil y de arquitectura de los pabellones A, B y C de la ampliación del Recinto Ferial de Valencia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3843

Fecha DOGV
:   25-09-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/7460

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Feria Muestrario Internacional de Valencia

Tipo de documento
:   Concurso

Concurso de la obra civil y de arquitectura de los pabellones A, B y C de la ampliación del Recinto Ferial de Valencia. [2000/F7460]
  
Cuadro resumen de características del pliego de bases correspondiente al concurso de obras.
  
1. Designación del objeto de la licitación
  
Construcción de la obra civil y de arquitectura de los pabellones A, B y C de la ampliación del Recinto Ferial de Valencia.
  
2. Presupuesto base de licitación
  
Ocho mil novecientos noventa millones ochocientas dos mil doscientas cuarenta y cuatro pesetas (8.990.802.244 pesetas/54.035.809,76 euros). IVA excluido
  
3. Anualidades presupuestarias
  
Ejercicio 2000: 1.623.073.077 pesetas.
  
Ejercicio 2001: 7.367.729.237 pesetas.
  
4. Plazos de ejecución
  
10 meses para la ejecución de la obra.
  
5. Clasificación del contratista
  
Grupo Subgrupo Categoría
  
A 1 f)
  
C 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 f)
  
I 5 y 6 e)
  
J 2 e)
  
6. Fianza
  
Provisional: 0,5%=44.954.011 pesetas (270.179,05 euros).
  
Definitiva: ver cláusula 11 del presente pliego.
  
7. Gastos exigibles al contratista o contratistas
  
- El porcentaje del 10% sobre el presupuesto inicial, incluido el IVA, en concepto de gastos de proyecto, dirección de obras, asistencia técnica y control de calidad.
  
- Los gastos por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras, así como la publicación de los anuncios y colocación de carteles en obra.
  
8. Plazo de garantía
  
12 meses a contar desde la fecha del acta de recepción provisional.
  
9. Revisión de precios
  
No procede.
  
10. Admisión de variantes
  
Se admitirán variantes técnicas a los capítulos de estructura y cimentación cuyo fin sea el cumplimiento o reducción del plazo de la obra, previa aceptación por la dirección de obras.
  
Índice Número de página
  
1. Definiciones 5
  
2. Objeto del pliego 6
  
3. Participantes 7
  
4. Gastos exigibles al contratista 7
  
5. Duración del contrato 8
  
6. Plazo de ejecución de los trabajos 8
  
7. Presupuesto 9
  
8. Revisión de precios 9
  
9. Facturación y forma de pago 10
  
10. Garantía provisional 11
  
11. Garantía definitiva 12
  
12. Capacidad jurídica 13
  
13. Proposiciones 14
  
14. Apertura de ofertas 19
  
15. Criterios para la adjudicación del contrato 20
  
16. Adjudicación del contrato 20
  
17. Obligaciones previas a la formalización del contrato 21
  
18. Formalización del contrato 24
  
19. Obligaciones del contratista 24
  
20. Comprobación del replanteo 20
  
21. Programa de trabajo 27
  
22. Plan de seguridad y salud 28
  
23. Ejecución del contrato. Normas generales 28
  
24. Control de calidad 30
  
25. Modificación de los trabajos 31
  
26. Extinción del contrato 31
  
27. Efectos de la resolución 32
  
28. Recepción provisional 33
  
29. Plazo de garantía 34
  
30. Recepción definitiva 35
  
31. Liquidación 36
  
32. Responsabilidad por vicios o defectos constructivos 36
  
33. Dirección de las obras 37
  
34. Fuerza mayor 38
  
35. Régimen jurídico del contrato 39
  
36. Normas aplicables 39
  
Anexo I. Criterios de valoración 40
  
Anexo II. Modelos de avales 44
  
Anexo III. Modelo de oferta económica 47
  
Anexo IV. Resumen del presupuesto 49
  
Construcción de las obras de ampliación del Recinto Ferial de Valencia. Fase II, pabellones A, B y C.
  
1. Definiciones
  
Propietario: Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), en adelante Feria Valencia.
  
Ofertante: persona física o jurídica que ha presentado oferta para la realización de trabajos objeto de este pliego.
  
Adjudicatario: persona física o jurídica que ha resultado adjudicataria por la mesa de contratación, de acuerdo con lo establecido en este pliego.
  
Contratista: persona física o jurídica que ha sido contratada por Feria Valencia para la realización de los trabajos objeto de este pliego.
  
Subcontratista: toda persona física o jurídica que tiene una relación contractual no laboral con el contratista para prestar cualquier servicio relativo al desarrollo de alguna de las partes de los trabajos objeto de este pliego.
  
Obras: se refiere a los trabajos que se regulan en este pliego y en consecuencia en el contrato. También se denominan trabajos.
  
Recinto de obras: se refiere al Recinto Ferial de Valencia, en el que se llevarán a cabo las diferentes obras por los diferentes contratistas contratados por Feria Valencia.
  
Dirección de obras: lo compone la Dirección Facultativa, esto es, el equipo técnico designado por Feria Valencia y autores del proyecto con facultades para decidir sobre todos los aspectos técnicos de la obra y para dirigir su ejecución material y controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo construido.
  
2. Objeto del pliego
  
2.1. Constituye el objeto de este pliego la regulación de las fases de licitación, adjudicación y ejecución por el contratista de los trabajos de construcción de la obra civil y de arquitectura de los pabellones A, B y C de la ampliación del Recinto Ferial. Incluye también las demoliciones necesarias para la construcción de lo anterior, en el ámbito de la ampliación del Recinto Ferial de Valencia. Contempla todo lo concerniente al plan de seguridad y salud, y vigilancia de las obras. Incluye también los medios auxiliares (grúas, maquinaria, andamios, protecciones, caseta de obra, etc.) necesarios para la realización de los trabajos y su mantenimiento durante todo el período de desarrollo de las obras.
  
2.2. Los trabajos que el contratista se obliga a realizar se ajustarán al proyecto redactado por los técnicos designados por Feria Valencia, de acuerdo con las especificaciones que figuran en los planos, mediciones, memoria, pliego de condiciones y estudio de seguridad y salud del citado proyecto, cuyo ejemplar se da por reproducido íntegramente en este documento, y que el contratista declara conocer.
  
2.3. Los trabajos a realizar incluyen el suministro de todos los materiales necesarios, la mano de obra directa e indirecta, maquinaria y todas las instalaciones auxiliares necesarias para la completa ejecución de las obras.
  
2.4. Formarán parte del contrato, además de este pliego de bases, los siguientes documentos anexos:
  
- I. Proyecto de ejecución compuesto por memoria, anejos, planos, pliegos de condiciones y presupuesto compuesto por mediciones y precios.
  
- II. Programa de ejecución de los trabajos, de suministro de materiales y equipos acordados con el contratista, que respete los hitos establecidos y de acuerdo con lo estipulado en el punto 21 «Programa de trabajos de este pliego».
  
- III. Aval de garantía definitiva.
  
- IV. Plan de seguridad y salud, desarrollado a partir del estudio de seguridad y salud correspondiente.
  
2.5. En todo caso, se entiende que lo dispuesto en este pliego prevalecerá sobre lo establecido en los documentos anexos que forman parte del contrato, y entre éstos, el orden de prelación será el establecido anteriormente en este mismo apartado.
  
2.6. La presentación de ofertas implicará manifestación expresa del ofertante de que acepta el contenido de este pliego de bases y su conformidad con el mismo.
  
3. Participantes
  
3.1. Pueden presentar ofertas para optar a la adjudicación de las obras aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten capacidad técnica y profesional suficiente para llevar a buen término todos los trabajos que se encomiendan en el presente pliego y que cumplan los requisitos establecidos en el mismo y sus anexos.
  
3.2. Si varias empresas concurren mediante compromiso de constitución de una unión temporal, cada uno de los empresarios comprometidos en su constitución deberá acreditar los requisitos establecidos en el apartado 13.3 «Documentación a presentar: sobre número 1: documentación administrativa», salvo los correspondientes a los puntos e) «Garantía provisional» y j) «Certificado de clasificación», que podrán ser cumplidos complementariamente entre las empresas comprometidas en la constitución de la unión temporal de empresas. Deberán acompañar, asimismo, un escrito de compromiso en el que indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que lo suscriben y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas.
  
4. Gastos exigibles al contratista
  
Son de cuenta del contratista o contratistas los gastos recogidos en el apartado 7 del cuadro resumen de características, y que son: redacción del proyecto, prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección de obra, asistencia técnica, control de calidad, inspección, liquidación y legalización de las obras e instalaciones, la publicación de los anuncios del concurso, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
  
Los gastos por redacción, dirección, ensayo y control de la obra que tengan lugar durante la ejecución de los mismos incluidos en el párrafo anterior y que deben realizarse con cargo al contratista, no excederán del porcentaje fijado en el apartado 7, del cuadro resumen de características del presente pliego, que en ningún caso este porcentaje pueda quedar afectado por el coeficiente de adjudicación.
  
5. Duración del contrato
  
5.1. La duración del contrato se corresponderá con el plazo necesario para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
  
6. Plazo de ejecución de los trabajos
  
6.1. Los trabajos objeto del contrato se realizarán en el plazo máximo propuesto por el contratista en su oferta que, en todo caso, no podrá ser superior a 10 meses, a contar desde la fecha de la firma del acta de viabilidad de las obras y comprobación de replanteo. No se admitirán ofertas que superen el plazo anteriormente citado. El contratista se ajustará, en todo caso, a los plazos parciales y fechas que se señalan a continuación, y que a falta del programa acordado indicado en el apartado 21 «Programa de trabajos», servirán como referencia para el establecimiento de las penalizaciones del punto 19 «Obligaciones del contratista» de este pliego:
  
Hitos intermedios
  
Demolición y desvíos de servicios: 10 de noviembre de 2000.
  
Movimiento de tierras: 15 de diciembre de 2000.
  
Estructura de aparcamientos de los pabellones B y C: 1 de marzo de 2001.
  
Estructura y cubrición de los pabellones B y C: 1 de mayo de 2001.
  
Estructura y cubrición del pabellón A: 1 de junio de 2001.
  
Instalaciones: 15 de agosto de 2001.
  
Entrega de las obras
  
1 de septiembre de 2001.
  
7. Presupuesto
  
7.1. El presente tipo de ejecución por contrata para realizar los trabajos objeto del contrato, incluido el plan de seguridad y salud, que servirá de base para la presentación de las ofertas, asciende a la cantidad de ocho mil novecientos noventa millones ochocientas dos mil doscientas cuarenta y cuatro pesetas (8.990.802.244 PTA), sin incluir IVA, o su contravalor en euros, cincuenta y cuatro millones treinta y cinco mil ochocientos nueve euros con setenta y seis céntimos (54.035.809,76 euros). No se admitirán ofertas que superen la cifra anterior.
  
7.2. El contratista asumirá como suyos todos los documentos de que consta el proyecto, anejos, planos, pliegos, mediciones y presupuesto, entendiéndose que ha procedido a la revisión de todos ellos.
  
7.3. Las aclaraciones que dicte la Dirección Facultativa sobre el proyecto y sus documentos no se considerarán en ningún caso como modificaciones o variaciones, y debiendo ejecutarse por el contratista sin coste o plazo adicional.
  
7.4. Cualquier trabajo que no esté expresamente detallado en la totalidad de los documentos del proyecto, figurando en alguno de ellos, y que sea necesario para conseguir el objeto del mismo, será realizado por el contratista como si dicho trabajo hubiese sido específicamente descrito en la totalidad de dichos documentos.
  
7.5. Las unidades de ejecución son completas, es decir, que cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de una unidad de obra se entenderá incluido en el precio de la misma, aunque no figure específicamente en su descripción.
  
7.6. Cuantos elementos auxiliares se precisen obligatoriamente por cualquier norma, son de obligada ejecución, y su precio se entiende incluido en la unidad, aunque no se indique expresamente.
  
8. Revisión de precios
  
8.1. No se admitirá revisión de precios. La oferta económica sólo podrá verse afectada en el caso de producirse aumento o disminución en las unidades de obra a ejecutar, y que tales obras hubieran sido ordenadas por la Dirección Facultativa, con el conforme de Feria Valencia.
  
9. Facturación y forma de pago
  
9.1. El último día del mes, el contratista remitirá en papel y en soporte informático (programa Metroplus versión 4.2) a la Dirección Facultativa la relación valorada de los trabajos realizados a origen y en el mes. La Dirección Facultativa procederá a su comprobación y, en caso de conformidad, redactará la correspondiente certificación en el plazo máximo de los 10 días siguientes a su recepción.
  
9.2. En caso de no haber acuerdo en la valoración de la obra ejecutada que permita la aprobación y firma de la Dirección Facultativa, se detraerá de la certificación el importe de la parte en desacuerdo, que quedará pendiente hasta la próxima certificación, y se incluirá el importe de la parte en que haya acuerdo, de modo que, siempre dentro de los 10 días siguientes a la fecha de recepción de la relación valorada de los trabajos, deberá estar ésta aprobada y firmada por la Dirección Facultativa.
  
9.3. La Dirección Facultativa hará llegar a Feria Valencia la certificación, una vez conformada, conjuntamente con la correspondiente factura emitida por el contratista.
  
9.4. Feria Valencia abonará dicha factura en el plazo de noventa (90) días naturales, a contar desde la fecha de recepción por Feria Valencia de la certificación y la factura del contratista. Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan, sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
  
Del importe de cada certificación se retendrá el porcentaje que corresponda para cubrir los gastos del artículo 14 del presente pliego, en concepto de gastos de proyecto, dirección de obra y control de calidad. No procederá devolución alguna por este concepto.
  
9.5. Feria Valencia podrá aplazar el pago de las certificaciones de obra hasta un máximo de 6 meses a contar desde la fecha de su vencimiento.
  
Dicho aplazamiento devengará intereses a favor del adjudicatario, al tipo resultante de sumar al MIBOR de referencia un diferencial máximo de 0,5 puntos, pudiendo ofertarse por parte del licitador una baja sobre dicho diferencial. Se considerará el MIBOR de referencia la media aritmética de los tipos medios de depósitos interbancarios no transferibles a plazo de 90 días del mercado de dinero de Madrid, publicado por el Banco de España en el Boletín de la Central de Anotaciones, o en otra publicación que le pueda sustituir, correspondientes a los últimos siete días hábiles inmediatos anteriores del día de inicio de cada aplazamiento, excluyendo para el cálculo dos de los siete valores que se hayan tomado y que correspondan con el mayor y menor de entre ellos.
  
9.6. En caso de incumplimiento del plazo de pago pactado en las cláusulas anteriores se devengarán, sin necesidad de requerimiento previo, intereses de demora al tipo establecido en el artículo 100.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, desde la fecha de finalización del plazo máximo de pago.
  
La base sobre la que se aplicará el devengo de intereses será la cifra liquidada a pagar por Feria Muestrario Internacional de Valencia en cada certificación, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido y deduciendo las retenciones a que hubiere lugar.
  
9.7. Feria Valencia podrá abonar anticipadamente a su vencimiento cualquier certificación. En este caso se aplicará un descuento del 0,5% por cada mes o fracción superior al tercio de mes, de anticipación en el pago. Dicho descuento se aplicará sobre la cantidad líquida a abonar por Feria Valencia.
  
10. Garantía provisional
  
10.1. El ofertante deberá incorporar en el sobre de documentación administrativa una garantía provisional de cero coma cinco por ciento (0,5%) del total del presupuesto base de licitación, mediante aval bancario, ejecutable a primera demanda, conforme al modelo establecido por Feria Valencia, que figura en el anexo II. Estas fianzas provisionales serán devueltas a los interesados en el plazo de 30 días desde la publicación de la adjudicación.
  
10.2. La fianza consignada por el adjudicatario quedará pues retenida hasta la formalización del contrato, que, de no llevarse a efecto por causas imputables al mismo, implicará su pérdida a favor de Feria Valencia.
  
11. Garantía definitiva
  
11.1. El adjudicatario deberá presentar una garantía definitiva del cuatro por ciento (4%) del importe de adjudicación, mediante aval bancario, ejecutable a primera demanda, solidario, irrevocable e incondicionado, conforme al modelo establecido por Feria Valencia, que figura en el anexo II.
  
11.2. Esta garantía deberá constituirse en el plazo de 10 días naturales, a partir del siguiente en que fuese notificada (15 días para los casos de unión temporal de empresas), acreditando mediante comparencia la constitución de la misma y el pago de anuncios, con la exhibición de sus justificantes. Si el contratista no cumpliese el plazo citado Feria Valencia podrá considerar anulada la adjudicación, sin que esto implique la imposibilidad de ejercer acciones legales por incumplimiento del acuerdo.
  
11.3. La fianza definitiva responderá del cumplimiento por parte del contratista de todas sus obligaciones de ejecución y de abono establecidas en el contrato.
  
11.4. Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, si la hubiere, experimente variación al alza el valor total del objeto contratado, se ajustará la fianza constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la fianza y el importe del contrato. El contratista ha de acreditar, en el plazo de 15 días naturales contados desde que se le notifique la modificación del contrato, la constitución de la fianza correspondiente. De no cumplirse estos requisitos por causas imputables al mismo, Feria Valencia podrá declarar resuelto el contrato, con pérdida de la fianza que tuviera constituida, o bien retener de la siguiente certificación un importe equivalente al incremento de la garantía, estableciendo así un fondo de garantía, que será devuelto al contratista en el plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha en que se acredite la constitución de la mencionada fianza. Este aval permanecerá vigente durante todo el periodo de garantía y hasta la fecha de la recepción definitiva. El aval será liberado dentro del plazo de dos meses contados a partir de esta fecha.
  
11.5. Estas garantías se constituirán en metálico, valores públicos o privados, aval bancario, o por contrato de seguro de caución, en los términos y condiciones que se contemplan en los artículos 36 y 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
  
El aval deberá llevar el testimonio del conocimiento de firma, suscrito por corredor de comercio o agente de cambio o bolsa.
  
Las garantías serán depositadas, en cualquier caso, en la cuenta de la entidad bancaria que designe Feria Valencia.
  
12. Capacidad jurídica
  
12.1. Están facultadas para contratar con Feria Valencia las personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, que gozando de capacidad jurídica o de obrar, no se hallen incursas en ninguna de las circunstancias de incompatibilidad o incapacidad que, a continuación, se mencionan:
  
- Haber sido condenado el empresario y sus representantes mediante sentencia firme por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de secretos o uso de información privilegiada y/o delitos contra la hacienda pública.
  
- Haber incumplido cualquier otro contrato con Feria Valencia, salvo que por acuerdo expreso de sus órganos rectores sean admitidas nuevamente a contratación.
  
- Haber solicitado suspensión de pagos o haber sido declarado en quiebra concurso de acreedores o insolventes, mientras no fueran rehabilitados.
  
- Haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la seguridad o higiene en el trabajo, o por delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo.
  
- El empresario y sus representantes y, en el supuesto de sociedades, sus órganos de dirección y los miembros de su consejo de administración, no podrán pertenecer o haber pertenecido a los órganos rectores o directivos de Feria Valencia, hasta el nivel de director, incluido éste, durante los dos últimos años.
  
La prohibición prescribirá transcurrido el mismo periodo desde que se hubiera extinguido la relación con Feria Valencia de la persona física, o de los cargos citados de la persona jurídica.
  
- Haber presentado más de una oferta para la contratación, o haber suscrito propuesta en agrupación temporal con otros ofertantes si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una agrupación temporal.
  
12.2. Si Feria Valencia tuviese conocimiento de alguna de estas circunstancias con posterioridad a la celebración del contrato, o si la vinculación antes aludida se produjese a lo largo del desarrollo de éste, Feria Valencia podrá resolverlo dejándolo sin efecto, con derecho a exigir del empresario el resarcimiento de daños y perjuicios que haya podido causar.
  
12.3. La concurrencia a la presentación de oferta podrá hacerse por sí o representados por persona autorizada, mediante poder bastanteado. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las causas de incapacidad e incompatibilidad citadas con anterioridad.
  
12.4. Los poderes y los documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición en copia legalizada por notario para el caso de que no se presente el original.
  
12.5. El contrato se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante, podrá concertarse con dos o más personas o entidades, si se obligaren solidariamente respecto a Feria Valencia, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles.
  
13. Proposiciones
  
Deberán presentarse documentos originales o copias auténticas, acompañados de fotocopia simple.
  
13.1. Idioma
  
Todos los documentos que conforman las propuestas tienen que ser presentados en idioma español.
  
13.2. Plazo de presentación
  
Este pliego de bases, junto con el resto de la documentación para la licitación, podrá ser retirado del lugar y en el horario que se indique en los anuncios publicados correspondientes al concurso regulado por este pliego previo abono de su importe, a partir del día 11 de septiembre de 2000, hasta el día 19 de octubre de 2000.
  
En horas de 09.00 a 15.00 del día 19 de octubre de 2000, podrán entregarse las proposiciones y la documentación adjunta en el Registro General de Feria Valencia, ubicado en la avenida de las Ferias, s/n. La citada documentación deberá presentarse en tres sobres precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente debiendo indicar en el anverso del sobre su respectivo contenido y el nombre del licitador, según:
  
Oferta: construcción de las obras de ampliación del Recinto Ferial de Valencia. Fase II. Pabellones A, B y C.
  
Documentación/Proposición:
  
Presentado por:
  
Sobre número:
  
Los licitadores no podrán presentar propuestas en régimen de agrupación temporal de empresas si lo han hecho individualmente, con la penalización, en su caso, de la desestimación de todas las proposiciones por él presentadas.
  
No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan errores, omisiones o tachaduras que impidan conocer con claridad algún aspecto de la proposición que se estime fundamental.
  
13.3. Documentación a presentar
  
Sobre número 1: documentación administrativa.
  
Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante.
  
Habrá de contener la documentación siguiente:
  
- Empresarios de la Comunidad Europea
  
a) Si el ofertante es una sociedad, escritura de constitución de la misma y certificación del Registro Mercantil (u organismo equivalente en el país del domicilio social del empresario) que refleje la situación actual de la empresa. Este último requisito podrá ser sustituido por declaración responsable de la sociedad de que el contenido de la escritura de constitución, así como los estatutos y los cargos directivos de la misma, con sus correspondientes poderes, siguen estando vigentes en la actualidad y no revocados. En caso contrario, si se han producido cambios o modificaciones, deberán aportarse fotocopias, compulsadas ante notario, de los documentos que acrediten esas circunstancias.
  
b) Documento nacional de identidad del firmante de la proposición o documento equivalente del país del domicilio social del empresario.
  
c) Poder bastanteado, acompañado de declaración de vigencia de dicho poder, si se obra en representación de sociedad, tanto para la presentación de oferta como para la firma del contrato, y representar a la sociedad en arbitraje, de conformidad con lo estipulado en el punto 35 «Régimen jurídico del contrato».
  
d) Declaración responsable de que ni el ofertante, ni el representante de éste, en su caso, se hallan comprendidos en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
e) Garantía provisional (aval bancario).
  
f) Certificación administrativa en vigor, a la fecha de presentación de oferta, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, o del organismo equivalente del país del domicilio social del empresario, de que el ofertante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
  
g) Documento justificativo de estar al corriente de pago, a la fecha de presentación de la oferta, en el Impuesto sobre Actividades Económicas, o documento equivalente al correspondiente en el país del domicilio social del empresario.
  
h) Certificaciones administrativas en vigor, a la fecha de presentación de la oferta, en las que igualmente se acredite que el ofertante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o del organismo equivalente del país del domicilio social del empresario.
  
i) Certificado de clasificación como empresa acompañado de declaración de vigencia del mismo.
  
Para tomar parte en la licitación, deberá justificarse estar clasificado en los siguientes:
  
Grupo Subgrupo Categoría
  
A 1 f)
  
C 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 f)
  
I 5 y 6 e)
  
J 2 e)
  
- Empresarios de países no miembros de la Comunidad Europea
  
La documentación que a continuación se relaciona deberá presentarse acompañada de traducción jurada al idioma español, en el caso de que la redacción original figure en otro idioma distinto.
  
a) Además de los documentos señalados en las letras a), b), c), d), e), f), g) y h), los empresarios miembros de la Comunidad Europea presentarán documento acreditativo de la inscripción en los registros o presentación de las certificaciones que se indican en la legislación española vigente.
  
Adicionalmente, en el caso de empresas no pertenecientes a un estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española, acompañando el informe correspondiente. Asimismo, deberán justificar, mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que su estado de procedencia admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación sustancialmente análoga. Estas empresas deberán, además, tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y acreditar su inscripción en el Registro Mercantil.
  
b) Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera, a través de lo previsto en el punto i) del apartado anterior.
  
c) Declaración de sumisión expresa al régimen jurídico establecido en el pliego de bases.
  
Los documentos referenciados se presentarán mediante copia legalizada por notario en el caso de no presentarse el original.
  
Sobre número 2: documentación técnica
  
Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante.
  
Contendrá los siguientes documentos:
  
a) Relación valorada de las obras ejecutadas en los últimos cinco años, con especial referencia a las obras de iguales o similares características a las del presente concurso, acompañadas de certificados de buena ejecución firmados por el facultativo director, u organismo o empresa contratante.
  
b) Relación de medios (maquinaria, medios auxiliares y personal con cualificación técnica), con mención expresa de los que se dedicarán a la ejecución de la obra.
  
Documentos por los que el licitador o los licitadores se comprometen a mantener a pie de obra, con dedicación exclusiva, al personal técnico y auxiliar que se enumere, así como a su categoría profesional y años de experiencia, y que no podrá voluntariamente retirar de la obra, sin que la Dirección Facultativa apruebe al sustituto. El equipo humano no podrá ser inferior a cinco técnicos medios y tres técnicos superiores (ingenieros o arquitectos) durante toda la obra, y un ingeniero industrial, durante la fase de montaje de las instalaciones, así como el equipo necesario para la organización eficaz de la obra.
  
c) Metodología y procedimientos para la realización de los trabajos objeto del contrato. En el que se incluirá memoria y proceso constructivo con las mejoras técnicas propuestas para la consecución del plazo y buena ejecución de la obra.
  
d) Plan de obra y plazo de ejecución
  
Programa de construcción de las obras que garantice su ejecución en el plazo ofertado en la propuesta presentada, donde se concreten duraciones obtenidas a partir de un estudio de tiempo-actividades (avalado con certificaciones de las fábricas y empresas instaladoras) que respeten los plazos parciales, hitos y plazo total propuesto en la documentación de licitación, así como los costes, expresados en porcentajes, asignados a las mensualidades en un diagrama de barras, con previsión de certificaciones mensuales, parciales y acumuladas. Igualmente se aportará el correspondiente plan de seguridad y salud adoptado a su organización y medio valorado.
  
En ningún caso el plazo ofertado podrá superar el señalado en el presente pliego.
  
e) Certificados de calidad, emitidos por organismos reconocidos en la Unión Europea (ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 o PAC), si se dispone de los mismos. En el caso de unión temporal de empresas se aportarán las certificaciones correspondientes a las empresas.
  
f) Conocimiento, por parte de la empresa, de la obra a ejecutar, a cuyo fin acompañará las modificaciones necesarias que puedan ofertar al proyecto y cuya valoración se incluirá en la oferta con el fin de reducir el plazo de ejecución.
  
Sobre número 3: proposición económica
  
a) Propuesta económica. Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante y contendrá la oferta económica, presupuesto de contrata del proyecto, de conformidad con el modelo 3 del anexo III.
  
El tipo de licitación se corresponde a un contrato de obra por precio alzado.
  
b) Variantes o mejoras. Incluirá además la proposición de variantes o mejoras, si así se asumiera por el ofertante, de las condiciones de pago indicadas en el apartado 9.5 del punto 9 de este pliego «Facturación y forma de pago.»
  
13.4. Consultas
  
Todos los ofertantes que se hayan acreditado convenientemente a la hora de retirar la documentación para la licitación, indicando además una persona de contacto, el cargo que ostenta, su número de teléfono y número de fax, podrán formular por escrito, hasta las 14.00 horas del día 2 de octubre de 2000, cuantas aclaraciones precisen, remitiendo la solicitud de las citadas aclaraciones al número de fax 96 386 12 96, confirmando su correcta recepción al teléfono 96 386 11 77 o bien entregándolas por escrito directamente en la Dirección Técnica de Feria Valencia.
  
Feria Valencia procederá a la contestación de forma inmediata, remitiendo copia de la carta de solicitud y de la contestación a todas las empresas participantes.
  
14. Apertura de ofertas
  
14.1. La mesa de contratación se constituirá a los efectos de practicar los actos previstos en este pliego.
  
14.2. La mesa de contratación se reunirá con posterioridad a la finalización del plazo de presentación y revisará la documentación presentada en el sobre número 1 «Documentación administrativa», decidiendo sobre la admisión de las proposiciones y concediendo, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación de errores materiales en la documentación.
  
14.3. El acto público de apertura de las proposiciones económicas se celebrará el día 20 de octubre de 2000 a las 14.00 horas, en el edificio de oficinas de Feria Valencia, sala a determinar, comenzando con la lectura del anuncio y de la relación de las proposiciones presentadas. Después se notificará el resultado de la revisión de los documentos del sobre 1 «Documentación administrativa», con expresión de las proposiciones admitidas, subsanables, rechazadas y la causa de su inadmisión.
  
14.4. A continuación se realizará la apertura del sobre 3 «Proposición económica». Se levantará la oportuna acta con las observaciones que se formulen.
  
14.5. La mesa de contratación calificará la oferta técnica presentada en el sobre 2 «Documentación técnica», según los criterios de valoración que se incluyen en el anexo I.
  
14.6. La mesa de contratación realizará informe final de propuesta de adjudicación. Dicho informe habrá de evaluarse en el plazo de cuatro días naturales y deberá versar sobre los criterios de adjudicación reseñados en este pliego y según el baremo que se incluye en el anexo I.
  
14.7. La mesa de contratación, de conformidad con el acta de apertura y el informe final de propuesta de adjudicación, elevará dicha propuesta al Comité Ejecutivo, que tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto, sin atender necesariamente al valor económico, o declarar desierto el concurso.
  
15. Criterios para la adjudicación del contrato
  
15.1. Los criterios de valoración de las ofertas vienen reflejados en el anexo I de este pliego.
  
16. Adjudicación del contrato
  
16.1. El Comité Ejecutivo, previa recepción de los informes técnicos que considere convenientes, adjudicará el contrato.
  
16.2. Feria Valencia tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa mediante los criterios establecidos para su adjudicación sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su decisión con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el pliego.
  
16.3. Efectuada la adjudicación, se publicará el resultado de la licitación remitiendo el anuncio que corresponda en el plazo de cuatro días hábiles, y se notificará al adjudicatario el mismo día de la adjudicación.
  
16.4. En su momento se citará al adjudicatario para que, en el día que se le indique, concurra a formalizar el contrato. Si no atendiese a los citados requerimientos, no cumpliese los requisitos para la celebración del contrato o impidiese que se formalizara en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la adjudicación, Feria Valencia podrá acordar la anulación de la adjudicación, salvo que el motivo sea la falta de constitución de garantía definitiva que, en dicho caso, se declarará automáticamente anulada sin más trámite, debiendo abonar en ese caso el adjudicatario a Feria Valencia una indemnización equivalente al 5% del presupuesto global contractual, base de la licitación, por daños y perjuicios.
  
17. Obligaciones previas a la formalización del contrato
  
17.1. Acusado recibo de la adjudicación, el adjudicatario, dentro del plazo de cinco días, deberá aportar los siguientes documentos:
  
- Documento que acredite el pago de los anuncios de licitación, mediante gestión previa en el Departamento de Tesorería de Feria Valencia.
  
- Documento en el que se adscriba nominativamente a las obras un delegado con titulación profesional adecuada, con dedicación plena y capacidad suficiente para representar a la empresa en todo cuanto afecte a su ejecución.
  
- Documento que acredite haber constituido a disposición del órgano contratante garantía definitiva por importe del cuatro por ciento (4%) del presupuesto de adjudicación, de conformidad con el modelo 2 del anexo II de este pliego, mediante gestión previa en el departamento de Tesorería de Feria Valencia.
  
- Cuando el adjudicatario tuviera la condición de unión temporal de empresas, escritura pública de constitución inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Economía y Hacienda, u organismo equivalente del país del domicilio social del empresario, y nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.
  
17.2 Adicionalmente, el adjudicatario deberá aportar condicionado particular, general y copia del último recibo pagado de una póliza de todo riesgo de construcción/montaje con un capital asegurado mínimo que garantice el valor total del presupuesto de adjudicación por siniestro y de una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo por siniestro de mil quinientos millones de pesetas (1.500.000.000 PTA) o su contravalor en euros: nueve millones quince mil ciento ochenta y un euros con cincuenta y seis céntimos (9.015.181,56 euros).
  
Dichas pólizas deberán cubrir, al menos, los perjuicios que puedan derivarse para cualquier tercero procedentes de errores u omisiones de la empresa adjudicataria en la ejecución del presente contrato, así como:
  
Todo riesgo de construcción/montaje
  
Garantías de daños a la obra, incluyendo:
  
- Obra civil e instalaciones: valor de los trabajos de construcción/montaje.
  
- Riesgos de la naturaleza: incluidos.
  
- Gastos de salvamento: incluidos.
  
- Gastos de extinción: 250.000.000 pesetas (1.502.530,26 euros).
  
- Gastos de demolición y desescombro: 250.000.000 pesetas (1.502.530,26 euros).
  
- Gastos suplementarios o incremento de costes de reconstrucción: 250.000.000 pesetas (601.012,10 euros).
  
- Huelga, motín, conmoción civil y terrorismo: incluidos.
  
- Honorarios profesionales: 250.000.000 pesetas (601.012 euros).
  
- Mantenimiento amplio: 12 meses.
  
- Gastos de peritos: 50.000.000 pesetas (300.506,05 euros).
  
- Pruebas y gastos extraordinarios.
  
Responsabilidad civil
  
Garantías de responsabilidad civil, incluyendo:
  
- Responsabilidad civil de explotación.
  
- Responsabilidad civil patronal'Sublímite por víctima (mínimo 25.000.000 pesetas, por víctima, 150.253,03 euros).
  
- Responsabilidad civil de productos.
  
- Responsabilidad civil cruzada.
  
- Responsabilidad civil post-trabajos: hasta 12 meses desde la finalización de los trabajos.
  
La vigencia de la citada póliza deberá cubrir los periodos objetos de contratación.
  
El objeto y las prestaciones del seguro deberán ser, como mínimo, las siguientes:
  
El asegurador garantizará al asegurado las prestaciones abajo indicadas en el caso de cualquier reclamación de responsabilidad civil de acuerdo a la legislación vigente, por los daños corporales, daños materiales y los perjuicios económicos que sean consecuencia directa de tales daños, así como por los daños patrimoniales puros, causados a terceros, incluido el personal vinculado a la empresa adjudicataria (responsabilidad civil patronal), derivados de cualquier actuación negligente, error u omisión cometido por el asegurado o por personas de las que legalmente deba responder, en relación con el desempeño de la actividad profesional del asegurado.
  
A estos efectos, se entiende por daños patrimoniales puros los perjuicios económicos causados a terceros, que no sean consecuencia de un previo daño corporal o material.
  
Los seguros, tanto de todo riesgo construcción/montaje como responsabilidad civil, deberán incluir:
  
1º) A Feria Valencia como asegurado adicional y tercero a su vez.
  
2º) Como asegurados a todas y cada una de las empresas subcontratistas o bien adjuntar los contratos en los que se exija a dichos subcontratistas una póliza de responsabilidad civil con la misma garantía que exige ya la presente cláusula a la empresa adjudicataria, y con un límite mínimo de 200.000.000 pesetas (601.012,10 euros), por siniestro para cada garantía y un sublímite mínimo de 25.000.000 pesetas (150.253,03 euros), por víctima para la garantía de responsabilidad civil patronal, en este caso el contratista deberá incluir en su póliza, la garantía de subsidiaria de subcontratistas.
  
Dentro de la suma asegurada fijada en las condiciones particulares y de conformidad con las condiciones y exclusiones previstas en esta póliza, el asegurador garantiza las reclamaciones que sean objeto del seguro:
  
- El pago de las indemnizaciones a que dé lugar la responsabilidad asegurada.
  
- Los honorarios, costas y gastos del reclamante a que sea condenado el asegurado.
  
- El pago de los honorarios, costas y gastos, derivados de la defensa jurídica del asegurado en procedimientos de cualquier índole, dentro de las condiciones previstas en este seguro.
  
- La constitución de las fianzas judiciales exigidas por jueces y tribunales para garantizar la responsabilidad civil del asegurado.
  
- La constitución de las fianzas exigidas por jueces y tribunales contra el asegurado con el fin de garantizar su libertad provisional en cualquier procedimiento criminal.
  
18. Formalización del contrato
  
18.1. El contrato se otorgará dentro de los 12 días siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación.
  
19. Obligaciones del contratista
  
19.1. Obligaciones fiscales, laborales y sociales
  
El contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente aplicable, especialmente en todo lo previsto en las disposiciones en materia administrativa, fiscal, laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), u otros que sean de aplicación. A tal efecto, deberá presentar a Feria Valencia aquellos justificantes oficiales que en cada momento se le requieran (TC1, TC2, etc.). Deberá presentar antes del inicio de las obras el plan de seguridad y salud con el fin de ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud de la ejecución de la obra. El contratista formará un Comité de Seguridad y Salud de la obra, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
  
En consecuencia, el contratista, como único representante de su personal adscrito a los trabajos contratados, se compromete expresamente a cumplir con todas las obligaciones derivadas, tanto de carácter laboral y social, como fiscal, declinando Feria Valencia cualquier responsabilidad a este respecto.
  
El incumplimiento de las mismas constituirá causa suficiente para la resolución del contrato.
  
19.2 Cumplimiento de los plazos
  
El contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos en los términos establecidos en el programa de trabajos que se apruebe conforme al punto 21 «Plan de obra.»
  
19.3. El contratista se obliga a ejecutar la obra empleando los materiales que suministrarán los proveedores que resulten del concurso de suministro de materiales convocado al efecto por Feria Valencia.
  
19.4. El contratista no podrá ceder en todo o parte del contrato sin la previa aprobación por escrito de Feria Valencia.
  
En caso de que el contratista subcontratase algún trabajo, se compromete a que las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, especialmente las de carácter laboral y social, se cumplan además por dicho subcontratista, quedando éste obligado en idénticos términos que aquél, sin que ello suponga que haya relación directa entre el subcontratista y Feria Valencia. Esta podrá exigir del subcontratista, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista establecidas en este contrato, lo cual quedará expresamente recogido en aquellos contratos que el contratista celebre con los subcontratistas.
  
Feria Valencia tendrá derecho a comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y el subcontratista, de conocer quienes son éstos y de pedir justificantes del cumplimiento de sus mutuas obligaciones.
  
Feria Valencia podrá rechazar la subcontratación con determinadas personas físicas o jurídicas cuando así proceda.
  
El contratista asume la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Feria Valencia, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que pueda derivar ninguna responsabilidad a sus subcontratistas.
  
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial de contrato con personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.
  
19.5. Penalizaciones
  
El contratista es responsable único frente a Feria Valencia, por los retrasos totales o parciales que se produzcan en la ejecución de los trabajos encomendados.
  
Si existe un retraso en el cumplimiento de plazos parciales, imputable al contratista, superior a 15 días respecto al programa de trabajos definido en el apartado 21 «Plan de obra» de este pliego, Feria Valencia podrá aplicar una penalidad por cada día de retraso equivalente al cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del presupuesto parcial correspondiente a la oferta, hasta los 30 días de retraso. Una vez superados éstos, dicha penalidad se incrementará hasta el cero coma diez por ciento (0,10%) diario. Cuando el retraso supere los 45 días por causa imputable al contratista, Feria Valencia podrá, además, resolver el contrato en cualquier momento. Las penalizaciones por el incumplimiento de los diferentes hitos serán acumulables entre sí, y con las correspondientes al plazo final.
  
Si existiese retraso en el cumplimiento del plazo total por causas imputables al contratista superior a 15 días respecto al programa de trabajos definido en el apartado 21 «Plan de obra» de este pliego, Feria Valencia podrá aplicar una penalidad por cada día de retraso equivalente al cero coma diez por ciento (0,10%) del presupuesto de la oferta, hasta los 30 días de retraso. Una vez superados éstos, dicha penalización se incrementará hasta el cero coma quince por ciento (0,15%) diario. Cuando el retraso supere los 45 días por causa imputable al contratista, Feria Valencia podrá además resolver el contrato en cualquier momento.
  
Si el contratista incumpliera los plazos y/o condiciones citadas, las fianzas constituidas quedarán afectas al cumplimiento de estas obligaciones. El contratista deberá además indemnizar a Feria Valencia y a terceros afectados por los daños y perjuicios ocasionados.
  
En todo caso, se establece un límite máximo de 10% del importe total del contrato en concepto de penalidad por retraso. Traspasado dicho porcentaje Feria Valencia podrá resolver el contrato de manera definitiva.
  
20. Comprobación del replanteo
  
20.1. Dentro de los ocho días siguientes a la formalización del contrato se procederá al levantamiento del acta de viabilidad y comprobación de replanteo de las obras. Esta acta deberá ser firmada tanto por Feria Valencia como por la Dirección Facultativa y el contratista.
  
21. Programa de trabajo
  
21.1. El contratista, en el plazo de 15 días desde la notificación de la autorización para iniciar las obras que le remitirá Feria Valencia, habrá de someter a la Dirección Facultativa y a Feria Valencia un plan de obra detallado de su realización, de acuerdo con los plazos parciales e hitos establecidos en la documentación de licitación, en el que habrán de especificarse los plazos parciales, hitos y fechas de terminación de las distintas actividades, determinándose, con su importe en pesetas, el volumen a realizar en cada periodo.
  
21.2. La Dirección Facultativa resolverá sobre el mencionado detalle del programa tanto en el plazo como en el proceso planteado, en el período de los 10 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. El plan de obra finalmente acordado será el que se tome como referencia para el establecimiento de las penalidades descritas en el apartado de este pliego.
  
21.3. Este plan de obra deberá ser actualizado con una periodicidad mensual, salvo que las circunstancias del desarrollo de los trabajos aconsejen actualizaciones puntuales.
  
21.4. Estas actualizaciones deberán contar con la conformidad de Feria Valencia y de la Dirección Facultativa.
  
22. Plan de seguridad y salud
  
22.1. En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
  
22.2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud de la ejecución de las obras o, en caso de no ser necesaria la existencia de éste, de acuerdo con las disposiciones del punto 2 del artículo 7 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, lo aprobará la Dirección Facultativa.
  
22.3. En todo caso, respecto al plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre.
  
23. Ejecución del contrato. Normas generales
  
23.1. El contratista no adquiere en virtud del contrato, ni la posesión civil ni natural del espacio sobre el que se ejecutan las obras, siendo su situación de mera ocupación para la ejecución de las obras.
  
23.2. El contratista ejecutará los trabajos objeto del contrato en el plazo previsto, utilizando, en todo caso, la mano de obra que se requiera y los materiales, maquinaria, herramientas o equipos necesarios.
  
23.3. Todos los materiales, equipos y la ejecución de los trabajos deberán ser de la calidad exigida en el proyecto constructivo y documentación complementaria, estarán de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa y de la empresa encargada del control de calidad, y estarán sujetos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que dispongan las mismas.
  
23.4. El contratista realizará a su costa todas las construcciones e instalaciones para el desarrollo de los trabajos contratados, incluidos los trabajos de albañilería auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de las unidades de obra, comprendiendo en ellos, a título enunciativo pero no limitativo, los de apertura y cierre de rozas, huecos, pasatubos, etc. y su correspondiente recercado y sellado, el transporte de materiales en el recinto de la obra hasta su lugar de empleo y todas las operaciones necesarias para llevar a buen fin sus trabajos. También correrán de su cuenta la tramitación y obtención de las acometidas de saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica, teléfono, etc. que le sean necesarias, el almacenaje de materiales, equipos, etc., siendo responsable del mantenimiento y custodia de las instalaciones, materiales, equipos y maquinaria de que disponga para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
  
23.5. Serán por cuenta del contratista los gastos inherentes a los consumos generados para la realización de los trabajos, policía y vigilancia de las obras objeto de este contrato.
  
23.6. Estará obligado a tener permanentemente a pie de obra un representante con titulación de grado medio o superior, con facultades para recibir y ejecutar con plena responsabilidad, cuantas órdenes o indicaciones reciba de la Dirección Facultativa.
  
23.7. El contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y organización o administración, como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. El contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado con las calificaciones necesarias para la realización del trabajo. Feria Valencia tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del personal del contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento incorrecto o negligente, o cometa imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del contrato.
  
23.8. El contratista estará obligado a mantener limpia la obra, así como a retirar todo el material sobrante.
  
23.9. Tanto la maquinaria como los elementos auxiliares quedarán adscritos a las obras hasta su recepción, sin que puedan ser retirados sin autorización previa de la Dirección Facultativa.
  
23.10. Durante el desarrollo de las obras y hasta la finalización del contrato, el contratista es responsable de los defectos que en la realización de sus trabajos puedan advertirse.
  
23.11. Serán por cuenta del contratista la redacción y tramitación de proyectos de instalaciones de obra, grúas, andamios, la instalación de las señalizaciones previas precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona que ocupan los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a aquellas, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones; instalación de señalización adicional de carácter descriptivo previamente aprobada por Feria Valencia que identifique la ejecución de la obra, etc., así como las gestiones necesarias para su aprobación ante los organismos competentes para obtener las licencias y permisos. También serán por cuenta del contratista la redacción y tramitación, incluidos los visados correspondientes, de los proyectos de las instalaciones contempladas en este contrato, así como las gestiones necesarias hasta su total legalización, ante los organismos competentes, aun cuando hayan de ser solicitados a nombre de Feria Valencia.
  
23.12. Todos los costes derivados de lo incluido en el párrafo anterior correrán por cuenta y cargo del contratista.
  
24. Control de calidad
  
24.1. La realización de los ensayos y pruebas establecidas en el control de calidad correrá a cargo del contratista. La empresa contratada deberá ser aceptada por Feria Valencia.
  
24.2. Se realizarán los estudios, ensayos, análisis de materiales, equipos, instalaciones y unidades de obra que la Dirección Facultativa ordene, incluyendo los correspondientes al control de calidad relativo al seguro decenal, para control de calidad de las obras, siendo obligación del contratista facilitar la ejecución de estos trabajos, prestando las ayudas necesarias.
  
24.3. El contratista viene obligado a remitir a la Dirección Facultativa y a Feria Valencia copia exacta y puntual de los resultados de los ensayos realizados.
  
24.4. Serán de la exclusiva responsabilidad del contratista los retrasos, demoliciones y reposiciones que se deriven de resultados negativos de la inspección de la calidad.
  
25. Modificación de los trabajos
  
25.1. Feria Valencia podrá introducir modificaciones en los trabajos por cualquier causa, siendo obligatorias para el contratista las modificaciones que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una unidad de obra por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. Para su abono se aplicarán los precios de las unidades de obra correspondientes que figuran en el presupuesto del proyecto si existieran en el mismo.
  
25.2. Para el caso de que no estén contempladas estas unidades de obra en el presupuesto del proyecto se fijarán estos precios contradictoriamente entre Feria Valencia y el contratista. Estos precios contradictorios se formarán a partir de los precios unitarios del proyecto si existieran y en el caso de que no figuren en el proyecto se tomarán como referencia los establecidos por el Instituto Valenciano de la Edificación, IVE99/2000. Estos precios se consideran de ejecución por contrata.
  
En caso de no figurar estos precios en el mencionado documento, la Dirección Facultativa fijará el precio contradictorio, basándose en lo establecido en los párrafos anteriores, siendo obligatorias para el contratista estas modificaciones siempre que no se supere el 20% del importe del contrato en obra modificada.
  
25.3. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, salvo que estas modificaciones sean en cuantía superior al 20% del importe del contrato. En este caso, el contratista tendrá derecho a recibir el 3% del valor de las obras suprimidas o reducidas en exceso del límite anterior.
  
25.4. Las aclaraciones e interpretaciones que sobre el proyecto dicta la Dirección Facultativa no se considerarán en ningún caso modificaciones, y no tendrán repercusión ninguna sobre el precio y el plazo del contrato.
  
26. Extinción del contrato
  
26.1. El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por resolución. Las causas de resolución del contrato son las siguientes:
  
- El incumplimiento por el contratista, de las obligaciones laborales, sociales o fiscales, relativas al personal destinado a los servicios contratados.
  
- La falsedad en el suministro de datos técnicos, económicos o jurídicos, así como, los relacionados con el número de identidad del personal de la empresa afecto a los servicios contratados, solicitados por Feria Valencia en el ejercicio de sus facultades de control e inspección, o poner obstáculos, por cualquier causa a dicho ejercicio.
  
- El incumplimiento de las cláusulas contenidas en este pliego y en el contrato.
  
- La renuncia de Feria Valencia a continuar con los trabajos correspondientes a este contrato.
  
- La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil del contratista, salvo que el patrimonio y organización de la sociedad extinguida sea incorporada a otra entidad, asumiendo esta última, de manera plena, las obligaciones de aquella y siempre que la nueva entidad, en el plazo de 15 días hábiles, ofrezca llevar a cabo el contrato en las mismas condiciones estipuladas. Feria Valencia podrá admitir o desechar el ofrecimiento, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna, por el resto del contrato dejado de ejecutar.
  
- La solicitud de suspensión de pagos o declaración de quiebra del contratista o del subrogado.
  
- La cesión del contrato, en todo o en parte, sin la previa autorización expresa de Feria Valencia.
  
- La muerte del contratista individual.
  
- El mutuo acuerdo entre las partes.
  
- Aquellas otras causas que se establezcan expresamente en el contrato.
  
27. Efectos de la resolución
  
27.1. Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre Feria Valencia y el contratista.
  
27.2. Cuando la resolución del contrato tuviese su causa en la voluntad de Feria Valencia, o en un incumplimiento por la misma de sus obligaciones contractuales, Feria Valencia abonará al contratista, en concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios que ello hubiera podido producir, hasta un máximo del 4% de las obras pendientes de ejecutar por el contratista. En todo caso, se abonará además al contratista el importe correspondiente a las obras debidamente ejecutadas hasta el día de la resolución.
  
27.3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a Feria Valencia por todos los daños y perjuicios ocasionados.
  
27.4. En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.
  
28. Recepción provisional
  
28.1. Con una antelación de 10 días, el contratista comunicará a Feria Valencia la fecha en que prevé terminar totalmente las obras, a fin de que se fije el día y la hora en que se ha de efectuar la recepción provisional. A la vista de esta notificación Feria Valencia fijará fecha para la recepción provisional.
  
28.2. En el día fijado por Feria Valencia para la recepción provisional, se procederá, en presencia del representante autorizado de Feria Valencia, Dirección Facultativa y contratista a examinar el estado de la obra y a comprobar si los trabajos realizados cumplen las normas técnicas de seguridad y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución. La recepción provisional se realizará una vez que hayan sido llevadas a cabo satisfactoriamente a juicio de Feria Valencia y de la Dirección Facultativa todas las pruebas especificadas.
  
28.3. Si el estado de las obras fuera satisfactorio o bien, tratándose de pruebas, se hubieran superado satisfactoriamente todas las establecidas Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista, extenderán por triplicado el acta de recepción provisional.
  
28.4. En el supuesto de que el examen de la obra o servicio contratado no fuera satisfactorio, o de que no se hubieran superado las pruebas establecidas, Feria Valencia, la Dirección Facultativa, y el contratista, extenderán un acta por triplicado, en el que dejarán constancia de los defectos observados, y del plazo fijado por la Dirección Facultativa en que éstos deberán ser corregidos por el contratista.
  
28.5. Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo el examen y las pruebas a que se refieren los párrafos anteriores. Si resultasen satisfactorios, se extenderá un acta de recepción provisional firmada por Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista.
  
28.6. Tales exámenes, reconocimientos y correcciones se repetirán, con idéntica reserva de derechos para Feria Valencia, hasta conseguir un resultado satisfactorio.
  
28.7. Si por cualquier circunstancia el contratista se negara a reparar los defectos o no los reparara en el plazo marcado en el acta, Feria Valencia se reserva el efectuar las reparaciones por sí o por medio de terceros, a cargo del contratista. De igual forma se efectuará este proceder en el caso de que el contratista se niegue a firmar el acta.
  
28.8. Los nuevos plazos que se concedan al contratista por deficiencias halladas al efectuar la recepción provisional, en ningún caso significarán prórroga de los plazos contractuales y, en consecuencia, el contratista será responsable de las penalidades o indemnizaciones de daños y perjuicios en que incurra por tal motivo.
  
29. Plazo de garantía
  
29.1. El contratista garantizará el trabajo por él ejecutado por un periodo de 12 meses desde la fecha de la recepción provisional del mismo. Durante el citado período de garantía deberá corregir o subsanar rápidamente, sin daño para el funcionamiento de las instalaciones, cualquier anomalía que sea imputable a defectos de construcción, o a la calidad deficiente de los materiales o elementos empleados, atendiendo a las órdenes que en este sentido se le den por Feria Valencia o la Dirección Facultativa, y si se resistiese o demorase en el cumplimiento de las mismas, Feria Valencia podrá proceder por sí, o a través de terceros, a la realización de los trabajos necesarios para subsanar aquellas faltas o defectos, deduciéndose de los pagos pendientes o de los avales o garantías los correspondientes gastos derivados, y sin que ello suponga una dejación en la responsabilidad de garantía para el contratista.
  
29.2. Aquellas unidades que durante el plazo de garantía precisasen reparación estarán sujetas a un nuevo periodo de garantía de un año para el contratista a contar desde la fecha de la recepción de la reparación por parte de la Dirección Facultativa.
  
29.3. Las garantías definitivas, y complementarias, tendrán vigencia hasta transcurridos 12 meses a contar desde la fecha del acta de recepción provisional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.591 del Código Civil. En caso de que ambas partes lo juzguen conveniente, se podrá proceder a hacer recepciones parciales anticipadas, efectuándose las mismas de conformidad a lo que este contrato previene para la recepción provisional de las obras.
  
30. Recepción definitiva
  
30.1. 20 días antes de que transcurra el período de garantía establecido, el contratista lo notificará a Feria Valencia, solicitando la recepción definitiva de las obras. A la vista de tal solicitud, Feria Valencia comunicará al contratista la fecha fijada para la misma.
  
30.2. En el día fijado para llevar a cabo la recepción definitiva, se procederá, en presencia de Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista, a comprobar el estado de las obras y trabajos realizados, y a verificar si cumple las condiciones exigidas.
  
30.3. En el caso afirmativo, Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista extenderán la correspondiente acta de recepción definitiva por triplicado. El acta se firmará dentro de los 30 días siguientes a aquel en que finalice el plazo de garantía de 12 meses previsto en este contrato. Si transcurridos los indicados 30 días no se hubiese contestado a la petición de recepción definitiva, que deberá cursar fehacientemente el contratista, se entenderá automáticamente recibida la obra con carácter definitivo como si la firma del acta se hubiese llevado a cabo.
  
30.4. El acta de recepción definitiva hará constar el total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
  
30.5. Cuando a juicio de Feria Valencia o de la Dirección Facultativa persistan defectos, se aplazará la recepción definitiva, hasta que dichos defectos, que habrán sido comunicados por escrito al contratista, así como el plazo para subsanarlos, sean reparados en forma y plazo; transcurrido el plazo sin haber sido reparados, Feria Valencia queda facultada para, de modo inmediato, realizar las reparaciones por sí o por terceros sin perjuicio de su derecho para ejecutar los avales y garantías y obtener la oportuna indemnización por daños y perjuicios. Se aplicará de igual forma esta medida en caso de que el contratista se negase a reparar los defectos.
  
30.6. Si el contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acto de recepción definitiva, el acta unilateral, levantada por Feria Valencia, surtirá los mismos efectos que si la hubiese suscrito el contratista.
  
30.7. Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se efectúe la recepción definitiva, Feria Valencia procederá a devolver el aval del cumplimiento.
  
31. Liquidación
  
31.1. Una vez producida la recepción definitiva, el contratista presentará a la Dirección Facultativa la propuesta de la liquidación correspondiente a la obra. Esta deberá presentarse ante Feria Valencia dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción definitiva y su aceptación por todas las partes supondrá la finalización de las relaciones contractuales entre las partes firmantes, sin perjuicio de la responsabilidad exigible al contratista por posibles vicios o defectos constructivos y la obligación de proceder a las reparaciones oportunas. El contratista estará obligado asimismo a reparar o reponer los materiales o equipos que presenten defectos, cuyo periodo de garantía exceda los 10 años, respondiendo de su reparación o reposición hasta el final del plazo de garantía del material o equipo concreto a reparar.
  
A la recepción, el contratista presentará a Feria Valencia la documentación que acredite el pago, a los instaladores subcontratados, de las cantidades pactadas para la realización de las obras e instalaciones.
  
32. Responsabilidad por vicios o defectos constructivos
  
32.1 Si apareciesen en las obras vicios o defectos constructivos o de los materiales, una vez expirado el plazo de garantía mencionado en este contrato, debidos a incumplimientos por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, éste responderá de los mismos, de acuerdo con el artículo 1.591 del Código Civil, debiendo además abonar a Feria Valencia los daños y perjuicios que se deriven.
  
33. Dirección de las obras
  
33.1. La Dirección Facultativa de las obras corresponde al equipo formado por los técnicos designados por Feria Valencia. Compete al director facultativo la interpretación técnica del proyecto de ejecución y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo, así como la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.
  
33.2. Las órdenes y decisiones de la Dirección Facultativa de las obras serán vinculantes para el contratista. La Dirección Facultativa dará cuantas órdenes estime necesarias o convenientes, siempre por escrito, bien en comunicación directa a las oficinas del contratista o bien a través del libro de órdenes, al que en todo momento tendrá acceso y estará a su disposición.
  
33.3. El contratista, a su vez, comunicará también por escrito a la Dirección Facultativa cuantas dudas, consultas, datos o instrucciones para la ejecución de las obras necesiten ser aclarados.
  
33.4. Las partes tendrán un plazo de siete días para dialogar sobre esta petición y alcanzar un acuerdo con relación a la misma. Si en este plazo no se llega a un acuerdo la Dirección Facultativa decidirá sobre este asunto, siendo esta decisión de obligado cumplimiento para el contratista, sin perjuicio de lo indicado a continuación:
  
- Si el contratista no estuviese de acuerdo con cualquier decisión de la Dirección Facultativa deberá comunicarlo por escrito a ésta y a Feria Valencia en un plazo máximo de siete días desde la decisión de la Dirección Facultativa, haciendo constar de modo expreso su intención de que dicha decisión sea sometida en un futuro al arbitraje previsto en el contrato.
  
- Los plazos establecidos en esta cláusula son de caducidad. La no comunicación por el contratista, en los plazos indicados en la misma, implicará la renuncia o desistimiento del contratista a reclamar o revisar la decisión o actuación de la Dirección Facultativa o de Feria Valencia.
  
- Ningún elemento de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la autorización de la Dirección Facultativa. El contratista deberá dar todas las facilidades a aquella para examinar y medir todos los elementos que hayan de quedar ocultos. Si el contratista ocultara cualquier elemento sin previa autorización, deberá descubrirlo a su costa si así le fuera ordenado.
  
33.6. Durante la ejecución de las obras la Dirección Facultativa estará autorizada para ordenar por escrito:
  
a) La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, de cualquier material que, en su opinión, no estuviera de acuerdo con el proyecto de ejecución.
  
b) La sustitución de los materiales retirados por otros adecuados y convenientes, de acuerdo con el proyecto y documentación complementaria.
  
c) La demolición y correcta construcción de cualquier obra o trabajo que, a juicio de la Dirección Facultativa, no estuviera de acuerdo con el contrato respecto a la calidad de materiales y de ejecución.
  
Estos trabajos serán siempre a cargo del contratista, y sin derecho al abono de las unidades reejecutadas, no ampliándose por ello el plazo de ejecución.
  
34. Fuerza mayor
  
34.1. El contratista no será considerado responsable por el incumplimiento de sus obligaciones en tanto en cuanto la ejecución de las obras se retrase o se hiciese imposible como consecuencia de fuerza mayor.
  
34.2. Las causas de fuerza mayor se tomarán en consideración únicamente cuando afecten directamente a los trabajos que al contrato se refieren o a sus suministros, o al transporte de los materiales necesarios para los mismos.
  
34.3. Para que la propiedad pueda reconocer y admitir la existencia de fuerza mayor, el contratista deberá, en cada caso, poner en su conocimiento tan pronto como sea posible, y siempre antes de las 72 horas siguientes al momento en que aquellas aparezcan, el comienzo y posible duración de los casos de fuerza mayor, explicando los detalles completos y los motivos, y su posible incidencia en las obras.
  
34.4. En caso de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo contractual de acuerdo con la incidencia que dicha fuerza mayor haya tenido en la ejecución y ritmo de las obras, a juicio de la Dirección Facultativa. Durante la fuerza mayor se mantendrán las obligaciones del contratista y de la propiedad, y en ningún caso el contratista tendrá derecho a indemnización o extracoste adicional derivado de la situación y efectos de la fuerza mayor, bien de modo directo o bien incidentalmente debido, por ejemplo, al posible aumento de plazo.
  
34.5. Todas las causas de fuerza mayor serán remediadas tan pronto como sea posible, para reducir sus efectos, y el contratista estará obligado a poner todos los medios a su alcance para conseguirlo sin que esto le dé derecho a incremento alguno de coste o precio.
  
35. Régimen jurídico del contrato
  
35.1. La empresa adjudicataria y Feria Valencia acuerdan que para cualquier controversia o asunto judicial que pueda originarse con motivo del cumplimiento del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Valencia, con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles.
  
36. Normas aplicables
  
36.1. En todo lo no previsto en este pliego de condiciones se estará a lo dispuesto en la legislación española y autonómica aplicables, de forma principal o por analogía.
  
Valencia, 14 de septiembre de 2000.- La directora general de Feria Valencia: Belén Juste Picón.
  
Anexo I
  
Criterios de valoración
  
Criterios de valoración de las ofertas para el concurso de ejecución de las obras
  
Los aspectos a tener en cuenta en las ofertas para el concurso y sus correspondientes valoraciones serán fijadas en base 100 puntos:
  
1. Valoración técnica de la proposición: de 0 a 50 puntos.
  
2. Oferta económica: de 0 a 50 puntos.
  
Total: 100 puntos.
  
1. Valoración técnica de la proposición (50)
  
1.1. Programa de trabajo y plazo de ejecución (25)
  
a) Plan de obra y plazo de ejecución (10)
  
Dada la importancia de las obras a ejecutar, el licitador presentará un programa para el desarrollo de los trabajos ajustado a la realidad y viable tipo PERT, con diagrama de barras donde se analicen las duraciones, holguras y camino crítico de las unidades más importantes de la obra, acompañándose histograma de los importes realizados mensualmente a los precios de ejecución por contrata respetándose las anualidades previstas.
  
Se presentará un estudio de rendimientos de las unidades de obra con asignación de medios humanos y maquinaria.
  
No se aceptarán plazos de entrega superiores a los indicados en la planificación entregada.
  
b) Memoria y proceso constructivo. Mejoras (15)
  
En estrecha relación con el apartado 1.1.a) (plan de obra y plazo de ejecución), el apartado 1.3.a) (equipo técnico adscrito a la obra) y el apartado 1.3.b) (recursos propios en el entorno de la obra) se realizará una descripción de la ejecución de las unidades significativas de la obra en relación con su rendimiento, medios aportados para su realización y dificultades constructivas de los mismos.
  
Se valorarán las mejoras técnicas y constructivas así como los procedimientos propuestos para garantizar el cumplimiento del plazo.
  
1.2. Acreditación de experiencia en proyectos similares y calidad de las mismas (20)
  
a) Calidad en otras obras con estructuras de hormigón y acero de grandes luces en la Comunidad Valenciana (12)
  
A tales efectos deberán incluirse hasta 10 certificados de obra firmados por el director facultativo o empresa contratante.
  
b) Número de obras realizadas en los últimos cinco (5) años en la Comunidad Valenciana con presupuesto de licitación mayor a 2.000 millones (6)
  
c) Certificado ISO-9002 o en defecto PAC (2)
  
La empresa aportará certificado acreditativo de que le ha sido concedido el certificado de empresa registrada de acuerdo con la norma UNE-EN ISO-9002.
  
Si se careciese de la citada certificación será necesario acompañar una memoria explicativa del plan de aseguramiento de la calidad, donde se determine el sistema de calidad que el licitador piensa establecer en la obra, su organigrama, unidades sometidas al mismo y procedimiento a emplear.
  
1.3. Medios humanos y materiales (5)
  
a) Medios humanos o equipo técnico adscrito a la obra (2)
  
Se valorará la titulación y experiencia de los técnicos de la empresa asignados.
  
En este sentido la oferta deberá contener el organigrama jerárquico y funcional de los equipos de trabajo, así como los CV'S de las personas fundamentales de los mismos y el compromiso de ocupación e intervención del personal asignado.
  
b) Proporción de recursos propios en el entorno de la obra (2)
  
Relación de medios humanos, maquinaria, medios auxiliares, instalación, canteras, acopios, etc. propios que la empresa posee en la Comunidad Valenciana, para la ejecución de la obra.
  
c) Nivel del centro de decisión contractual de la empresa próximo al organismo contratante (1)
  
Valoración de la ubicación del centro de decisión contractual de la empresa en la Comunidad Valenciana para garantizar el buen servicio y la rapidez en la gestión, toma de decisiones y contacto con el promotor.
  
Permanencia de los centros de máxima decisión de la empresa en la Comunidad Valenciana que garanticen el servicio de posventa.
  
Valoración de la permanencia de los centros de máxima decisión de la empresa en la Comunidad Valenciana que garantice la máxima respuesta ante los problemas que puedan plantearse una vez terminada la obra.
  
2. Oferta económica (50)
  
2.1. Precio
  
Este criterio valorará el esfuerzo económico sobre la oferta, desestimándose aquellas que estén por encima del presupuesto de licitación.
  
Solo se considerarán aquellas ofertas que se encuentren en la banda comprendida +10 puntos porcentuales respecto al valor medio de los porcentajes de baja de las ofertas presentadas, conforme al tipo de licitación.
  
Se valorarán de 0 a 35 puntos las ofertas económicas comprendidas en la banda antes definida, asignando la máxima puntuación a la baja media corregida +5 y con valores proporcionales al resto. Siendo la baja media corregida, la media resultante de considerar las ofertas comprendidas dentro del intervalo anterior (35).
  
2.2. Plazo o financiación del pago (15)
  
Feria Valencia primará y podrá aceptar propuestas de financiación o mejora en el cobro de las certificaciones que quedarán a la libre voluntad de proposición por parte de las constructoras que liciten el concurso de esta obra.
  
Deberá asegurar por procedimientos independientes el cálculo de esta financiación mediante utilización del MIBOR de referencia o los tipos medios de depósitos publicados por los entes oficiales.
  
Anexo II
  
Modelos de avales
  
Aval de fianza provisional
  
La entidad financiera:
  
NIF:
  
Domicilio:
  
Nombre de los apoderados:
  
Avala
  
A..., con NIF..., en concepto de fianza provisional ante Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), para responder, por importe de... pesetas, del cumplimiento y responsabilidades derivadas de la participación en el proceso de selección de ofertas para la contratación de...
  
El presente aval se presta con carácter solidario e irrevocable con renuncia expresa a los beneficios de orden, exclusión y división de bienes y tan ampliamente como en derecho sea menester o se requiera, siendo ejecutable al primer requerimiento de la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), incluso con la oposición del afianzado y sin poder posponer el pago o negarse al mismo, por ningún motivo.
  
Este aval tendrá validez hasta que el proceso de selección finalice.
  
El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número...
  
Valencia, ... de... de 2000
  
Aval de fianza definitiva
  
La entidad financiera:
  
NIF:
  
Domicilio:
  
Nombre de los apoderados:
  
Avala
  
A..., con NIF..., en concepto de fianza definitiva ante Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), para responder, por importe de... pesetas, del cumplimiento y responsabilidades derivadas de las obligaciones contraídas en la ejecución del contrato de los trabajos de...
  
El presente aval se presta con carácter solidario e irrevocable con renuncia expresa a los beneficios de orden, exclusión y división de bienes y tan ampliamente como en derecho sea menester o se requiera, siendo ejecutable al primer requerimiento de la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), incluso con la oposición del afianzado y sin poder posponer el pago o negarse al mismo, por ningún motivo.
  
Este aval tendrá validez hasta que FMVI no autorice su cancelación.
  
El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número...
  
Valencia, ... de... de 2000
  
Anexo III
  
Modelo de oferta económica
  
D..., mayor de edad, con domicilio en..., calle..., número..., con DNI número..., en nombre propio o en representación de la empresa..., con CIF número..., y domicilio en..., calle..., número...; una vez enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para optar a la adjudicación de la obra..., expediente número..., se compromete a realizarla con sujeción a los pliegos de... y sus anexos, por la cantidad de... pesetas (en letra y número), lo que supone una baja del... % respecto al presupuesto base de licitación, incrementada en un 16%, correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, que produce un precio global contractual de... pesetas (en letra y número).
  
Valencia, ... de... de 2000
  
Firma y sello de la empresa
  
Anexo IV
  
Resumen del presupuesto
  
Ejecución material del proyecto: 7.555.296.003 pesetas.
  
13% gastos generales: 982.188.480 pesetas.
  
6% beneficio industrial: 453.317.761 pesetas.
  
Total ejecución por contrata: 8.900.802.244 pesetas.
  
16% IVA: 1.438.528.359 pesetas.
  
Total presupuesto: 10.429.330.602 pesetas.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML