Comença la renovació de l’asfaltat en trams de més de vint carrers de Burjassot
2025-07-24

A partir del pròxim dimecres, 29 de setembre, l’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria d’Urbanisme que dirigeix Manuel Aragó, començarà les obres per a la renovació de l’asfaltat en diferents trams que milloraran notablement el paviment de més de vint zones de Burjassot, entre carrers, places i avingudes. Les obres, amb un import total de 164.497€, s’emmarquen en la subvenció que el municipi ha rebut de la Diputació de València, dins del Pla d’Inversions per al bienni 2020-2021. El temps aproximat d’execució de les obres és d’un mes des del seu inici, el 29 de setembre fins a la seua finalització, estimada en el 22 d’octubre.

L’alcalde de Burjassot, Rafa García, ha declarat que “a poc a poc, atenem i solucionem una altra de les peticions més demandades de la ciutadania com és la reparació de les zones del municipi amb l’asfaltat més erosionat i en, a penes un mes, esperem que circular pels nostres carrers, bé en vehicle, bé a peu, siga molt més còmode per a tots i totes. Des de l’Ajuntament de Burjassot i en coordinació amb la Policia Local del municipi es tractarà d’ocasionar les menys inconvenients possibles als veïns i veïnes als quals, ja per endavant, demanem disculpes per les inevitables molèsties de soroll i de reordenació temporal del trànsit que, durant aquests dies, s’hauran de realitzar”.

Així, els primers trams de renovació d’asfaltat afecten el carrer Blasco Ibáñez i a la Plaça Gómez Ferrer: començaran el dimecres 29 de setembre i finalitzaran el 7 d’octubre. També el 29 de setembre, començaran els treballs als carrers José *Carsí i *Lauri *Volpi i en l’Avinguda Ausiàs March. En el cas de José *Carsí, les obres conclouran el 8 d’octubre, mentre que en *Lauri *Volpi i en Ausiàs March s’estendran fins al 13 d’octubre. De l’1 al 8 d’octubre, es procedirà als treballs d’asfaltat del carrer Isabel la Catòlica, mentre que de l’1 al 14 d’octubre, es faran els treballs en els trams que afecten els carrers de Pablo Iglesias i Fermín Galán.

Des del 5 i fins al 14 d’octubre, es realitzaran les obres pertinents en les calle Primavera, Isaac Peral, Mendizábal i Santa Teresa de Jesús, mentre que les obres de reasfaltat que afectaran els carrers Mariano *Aser, General *Prim i *Llibertat, es duran a terme els dies 13 i 14 d’octubre. Per part seua, els carrers Mariana Pineda, Bautista Riera i Carolina Álvarez tindran les seues obres de reasfaltat del 14 al 18 d’octubre.

Del 5 al 15 d’octubre, s’estarà treballant en el reasfaltat del carrer del Pont *Trencat així com en l’Avinguda de la Il·lustració, mentre que del 14 al 18 d’octubre, els treballs es traslladaran al carrer Doctor Moliner. Finalment, al carrer Bautista Riera, es procedirà a la repavimentació amb formigó del 13 al 22 d’octubre, mentre que en la carretera de Llíria, del 6 al 22 d’octubre, es procedirà a la reparació i renovació de la pintura en els passos de vianants.