gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: Per al pagament s'aplicaran els preus de les unitats d'obra corresponents que figuren en el pressupost del projecte si n'hi haguera. 25.2.
Español: Para su abono se aplicarán los precios de las unidades de obra correspondientes que figuran en el presupuesto del proyecto si existieran en el mismo. 25.2.
Valencià: Per al cas que no estiguen previstes aquestes unitats d'obra en el pressupost del projecte es fixaran aquests preus contradictòriament entre Feria Valencia i el contractista.
Español: Para el caso de que no estén contempladas estas unidades de obra en el presupuesto del proyecto se fijarán estos precios contradictoriamente entre Feria Valencia y el contratista.
Valencià: Aquests preus contradictoris es formaran a partir dels preus unitaris del projecte si n'hi haguera, i en el cas que no figuren en el projecte es prendran com a referència els establits per l'Institut Valencià de l'Edificació, IVE99/2000.
Español: Estos precios contradictorios se formarán a partir de los precios unitarios del proyecto si existieran y en el caso de que no figuren en el proyecto se tomarán como referencia los establecidos por el Instituto Valenciano de la Edificación, IVE99/2000.
Valencià: Aquests preus es consideren d'execució per contracta.
Español: Estos precios se consideran de ejecución por contrata.
Valencià: Si no figuren aquests preus en el mencionat document, la Direcció Facultativa fixarà el preu contradictori, basant-se se en el que s'estableix en els paràgrafs anteriors, i seran obligatòries per al contractista aquestes modificacions sempre que no se supere el 20% de l'import del contracte en obra modificada. 25.3.
Español: En caso de no figurar estos precios en el mencionado documento, la Dirección Facultativa fijará el precio contradictorio, basándose en lo establecido en los párrafos anteriores, siendo obligatorias para el contratista estas modificaciones siempre que no se supere el 20% del importe del contrato en obra modificada. 25.3.
Valencià: En cas de supressió o reducció d'obres, el contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització, tret que aquestes modificacions siguen en quantia superior al 20% de l'import del contracte.
Español: En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, salvo que estas modificaciones sean en cuantía superior al 20% del importe del contrato.
Valencià: En aquest cas, el contractista tindrà dret a rebre el 3% del valor de les obres suprimides o reduïdes en excés del límit anterior. 25.4.
Español: En este caso, el contratista tendrá derecho a recibir el 3% del valor de las obras suprimidas o reducidas en exceso del límite anterior. 25.4.
Valencià: Els aclariments i les interpretacions que sobre el projecte dicta la Direcció Facultativa no es consideraran en cap cas modificacions, i no tindran cap repercussió sobre el preu i el termini del contracte.
Español: Las aclaraciones e interpretaciones que sobre el proyecto dicta la Dirección Facultativa no se considerarán en ningún caso modificaciones, y no tendrán repercusión ninguna sobre el precio y el plazo del contrato.
Valencià: Extinció del contracte 26.1.
Español: Extinción del contrato 26.1.
Valencià: El contracte s'extingirà per la seua conclusió o compliment, o bé per resolució.
Español: El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por resolución.
Valencià: Les causes de resolució del contracte són les següents: L'incompliment pel contractista de les obligacions laborals, socials o fiscals, relatives al personal destinat als serveis contractats.
Español: Las causas de resolución del contrato son las siguientes: El incumplimiento por el contratista, de las obligaciones laborales, sociales o fiscales, relativas al personal destinado a los servicios contratados.
Valencià: La falsedat en el subministrament de dades tècniques, econòmiques o jurídiques, així com les relacionades amb el número d'identitat del personal de l'empresa afecte als serveis contractats, sol·licitades per Feria Valencia en l'exercici de les seues facultats de control i inspecció, o posar obstacles, per qualsevol causa, a aquest exercici.
Español: La falsedad en el suministro de datos técnicos, económicos o jurídicos, así como, los relacionados con el número de identidad del personal de la empresa afecto a los servicios contratados, solicitados por Feria Valencia en el ejercicio de sus facultades de control e inspección, o poner obstáculos, por cualquier causa a dicho ejercicio.
Valencià: L'incompliment de les clàusules contingudes en aquest plec i en el contracte.
Español: El incumplimiento de las cláusulas contenidas en este pliego y en el contrato.
Valencià: La renúncia de Feria Valencia a continuar amb els treballs corresponents a aquest contracte.
Español: La renuncia de Feria Valencia a continuar con los trabajos correspondientes a este contrato.
Valencià: Feria Valencia podrà admetre o rebutjar l'oferiment, sense que, en aquest últim cas, hi haja dret a cap indemnització, per la resta del contracte deixat d'executar.
Español: Feria Valencia podrá admitir o desechar el ofrecimiento, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna, por el resto del contrato dejado de ejecutar.
Valencià: La sol·licitud de suspensió de pagaments o declaració de fallida del contractista o del subrogat.
Español: La solicitud de suspensión de pagos o declaración de quiebra del contratista o del subrogado.
Valencià: La cessió del contracte, en tot o en part, sense la prèvia autorització expressa de Feria Valencia.
Español: La cesión del contrato, en todo o en parte, sin la previa autorización expresa de Feria Valencia.
Valencià: La mort del contractista individual.
Español: La muerte del contratista individual.
Valencià: El mutu acord entre les parts.
Español: El mutuo acuerdo entre las partes.
Valencià: Aquelles altres causes que s'establisquen expressament en el contracte.
Español: Aquellas otras causas que se establezcan expresamente en el contrato.
Valencià: Efectes de la resolució 27.1.
Español: Efectos de la resolución 27.1.
Valencià: Quan obeïsquen a mutu acord, els drets de les parts s'acomodaran a allò vàlidament estipulat entre Feria Valencia i el contractista. 27.2.
Español: Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre Feria Valencia y el contratista. 27.2.
Valencià: Quan la resolució del contracte tinguera la causa en la voluntat de Feria Valencia, o en un incompliment per aquesta de les seues obligacions contractuals, Feria Valencia pagarà al contractista, en concepte d'indemnització per tots els danys i perjudicis que això haguera pogut produir, fins a un màxim del 4% de les obres pendents d'executar pel contractista.
Español: Cuando la resolución del contrato tuviese su causa en la voluntad de Feria Valencia, o en un incumplimiento por la misma de sus obligaciones contractuales, Feria Valencia abonará al contratista, en concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios que ello hubiera podido producir, hasta un máximo del 4% de las obras pendientes de ejecutar por el contratista.
Valencià: En qualsevol cas, es pagarà a més al contractista l'import corresponent a les obres degudament executades fins al dia de la resolució. 27.3.
Español: En todo caso, se abonará además al contratista el importe correspondiente a las obras debidamente ejecutadas hasta el día de la resolución. 27.3.
Valencià: Quan el contracte es resolga per incompliment del contractista li serà retinguda la garantia i, a més, haurà d'indemnitzar Feria Valencia per tots els danys i perjudicis ocasionats. 27.4.
Español: Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a Feria Valencia por todos los daños y perjuicios ocasionados. 27.4.
Valencià: En qualsevol cas, l'acord de resolució contindrà pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia constituïda.
Español: En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.
Valencià: Recepció provisional 28.1.
Español: Recepción provisional 28.1.
Valencià: Amb una antelació de 10 dies, el contractista comunicarà a Feria Valencia la data en què preveu acabar totalment les obres, a fi que es fixe el dia i l'hora en què s'ha d'efectuar la recepció provisional.
Español: Con una antelación de 10 días, el contratista comunicará a Feria Valencia la fecha en que prevé terminar totalmente las obras, a fin de que se fije el día y la hora en que se ha de efectuar la recepción provisional.
Valencià: A la vista d'aquesta notificació Feria Valencia fixarà data per a la recepció provisional. 28.2.
Español: A la vista de esta notificación Feria Valencia fijará fecha para la recepción provisional. 28.2.
Valencià: En el dia fixat per Feria Valencia per a la recepció provisional, es procedirà, en presència del representant autoritzat de Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista a examinar l'estat de l'obra i a comprovar si els treballs realitzats compleixen les normes tècniques de seguretat i clàusules contractuals quant a la seua execució.
Español: En el día fijado por Feria Valencia para la recepción provisional, se procederá, en presencia del representante autorizado de Feria Valencia, Dirección Facultativa y contratista a examinar el estado de la obra y a comprobar si los trabajos realizados cumplen las normas técnicas de seguridad y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución.
Valencià: La recepció provisional es realitzarà una vegada que totes les proves especificades hagen sigut portades a terme satisfactòriament a judici de Feria Valencia i de la Direcció Facultativa. 28.3.
Español: La recepción provisional se realizará una vez que hayan sido llevadas a cabo satisfactoriamente a juicio de Feria Valencia y de la Dirección Facultativa todas las pruebas especificadas. 28.3.
Valencià: Si l'estat de les obres és satisfactori o bé, tractant-se de proves, s'hagueren superat satisfactòriament totes les que s'han establit, Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista estendran en triple exemplar l'acta de recepció provisional. 28.4.
Español: Si el estado de las obras fuera satisfactorio o bien, tratándose de pruebas, se hubieran superado satisfactoriamente todas las establecidas Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista, extenderán por triplicado el acta de recepción provisional. 28.4.
Valencià: En el supòsit que l'examen de l'obra o servei contractat no fóra satisfactori, o que no s'hagueren superat les proves establides, Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista estendran una acta en triple exemplar, en què deixaran constància dels defectes observats, i del termini fixat per la Direcció Facultativa en què aquests hauran de ser corregits pel contractista. 28.5.
Español: En el supuesto de que el examen de la obra o servicio contratado no fuera satisfactorio, o de que no se hubieran superado las pruebas establecidas, Feria Valencia, la Dirección Facultativa, y el contratista, extenderán un acta por triplicado, en el que dejarán constancia de los defectos observados, y del plazo fijado por la Dirección Facultativa en que éstos deberán ser corregidos por el contratista. 28.5.
Valencià: Transcorregut aquest termini, es portaran a terme l'examen i les proves a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
Español: Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo el examen y las pruebas a que se refieren los párrafos anteriores.
Valencià: Si resulten satisfactoris, s'estendrà una acta de recepció provisional firmada per Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista. 28.6.
Español: Si resultasen satisfactorios, se extenderá un acta de recepción provisional firmada por Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista. 28.6.
Valencià: Aquests exàmens, reconeixements i correccions es repetiran, amb idèntica reserva de drets per a Feria Valencia, fins a aconseguir un resultat satisfactori. 28.7.
Español: Tales exámenes, reconocimientos y correcciones se repetirán, con idéntica reserva de derechos para Feria Valencia, hasta conseguir un resultado satisfactorio. 28.7.
Valencià: Si per qualsevol circumstància el contractista es negara a reparar els defectes o no els reparara en el termini marcat en l'acta, Feria Valencia es reserva efectuar les reparacions per si o per mitjà de tercers, a càrrec del contractista.
Español: Si por cualquier circunstancia el contratista se negara a reparar los defectos o no los reparara en el plazo marcado en el acta, Feria Valencia se reserva el efectuar las reparaciones por sí o por medio de terceros, a cargo del contratista.
Valencià: D'igual forma es procedirà en el cas que el contractista es negue a firmar l'acta. 28.8.
Español: De igual forma se efectuará este proceder en el caso de que el contratista se niegue a firmar el acta. 28.8.
Valencià: Els nous terminis que es concedisquen al contractista per deficiències trobades en efectuar la recepció provisional, en cap cas significaran pròrroga dels terminis contractuals i, en conseqüència, el contractista serà responsable de las penalitats o indemnitzacions de danys i perjudicis en què incórrega per aquest motiu.
Español: Los nuevos plazos que se concedan al contratista por deficiencias halladas al efectuar la recepción provisional, en ningún caso significarán prórroga de los plazos contractuales y, en consecuencia, el contratista será responsable de las penalidades o indemnizaciones de daños y perjuicios en que incurra por tal motivo.
Valencià: Termini de garantia 29.1.
Español: Plazo de garantía 29.1.
Valencià: El contractista garantirà el treball executat per ell per un període de 12 mesos des de la data de la recepció provisional d'aquest.
Español: El contratista garantizará el trabajo por él ejecutado por un periodo de 12 meses desde la fecha de la recepción provisional del mismo.
Valencià: Aquelles unitats que durant el termini de garantia necessitaren reparació estaran subjectes a un nou període de garantia d'un any per al contractista, comptador des de la data de la recepció de la reparació per part de la Direcció Facultativa. 29.3.
Español: Aquellas unidades que durante el plazo de garantía precisasen reparación estarán sujetas a un nuevo periodo de garantía de un año para el contratista a contar desde la fecha de la recepción de la reparación por parte de la Dirección Facultativa. 29.3.
Valencià: Les garanties definitives, i complementàries, tindran vigència fins que hagen transcorregut 12 mesos, a comptar des de la data de l'acta de recepció provisional, sense perjudici del que s'estableix en l'article 1.591 del Codi Civil.
Español: Las garantías definitivas, y complementarias, tendrán vigencia hasta transcurridos 12 meses a contar desde la fecha del acta de recepción provisional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.591 del Código Civil.
Valencià: En cas que ambdues parts ho consideren convenient, es podrà procedir a fer recepcions parcials anticipades, que s'efectuaran de conformitat amb allò que aquest contracte preveu per a la recepció provisional de les obres.
Español: En caso de que ambas partes lo juzguen conveniente, se podrá proceder a hacer recepciones parciales anticipadas, efectuándose las mismas de conformidad a lo que este contrato previene para la recepción provisional de las obras.
Valencià: Recepció definitiva 30.1. 20 dies abans que transcórrega el període de garantia establit, el contractista ho notificarà a Feria Valencia, i sol·licitarà la recepció definitiva de les obres.
Español: Recepción definitiva 30.1. 20 días antes de que transcurra el período de garantía establecido, el contratista lo notificará a Feria Valencia, solicitando la recepción definitiva de las obras.
Valencià: A la vista d'aquesta sol·licitud, Feria Valencia comunicarà al contractista la data fixada per a aquesta. 30.2.
Español: A la vista de tal solicitud, Feria Valencia comunicará al contratista la fecha fijada para la misma. 30.2.
Valencià: En el dia fixat per a portar a terme la recepció definitiva, es procedirà, en presència de Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista, a comprovar l'estat de les obres i treballs realitzats, i a verificar si compleix les condicions exigides. 30.3.
Español: En el día fijado para llevar a cabo la recepción definitiva, se procederá, en presencia de Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista, a comprobar el estado de las obras y trabajos realizados, y a verificar si cumple las condiciones exigidas. 30.3.
Valencià: En el cas afirmatiu, Feria Valencia, la Direcció Facultativa i el contractista estendran la corresponent acta de recepció definitiva en triple exemplar.
Español: En el caso afirmativo, Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista extenderán la correspondiente acta de recepción definitiva por triplicado.
Valencià: L'acta es firmarà dins dels 30 dies següents a aquell en què acabe el termini de garantia de 12 mesos previst en aquest contracte.
Español: El acta se firmará dentro de los 30 días siguientes a aquel en que finalice el plazo de garantía de 12 meses previsto en este contrato.
Valencià: Si una vegada transcorreguts els indicats 30 dies no s'haguera respost a la petició de recepció definitiva, que haurà de cursar fefaentment el contractista, s'entendrà automàticament rebuda l'obra amb caràcter definitiu com si la firma de l'acta s'haguera portat a terme. 30.4.
Español: Si transcurridos los indicados 30 días no se hubiese contestado a la petición de recepción definitiva, que deberá cursar fehacientemente el contratista, se entenderá automáticamente recibida la obra con carácter definitivo como si la firma del acta se hubiese llevado a cabo. 30.4.
Valencià: L'acta de recepció definitiva farà constar el total compliment de les seues obligacions contractuals. 30.5.
Español: El acta de recepción definitiva hará constar el total cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 30.5.
Valencià: Quan a judici de Feria Valencia o de la Direcció Facultativa persistisquen defectes, s'ajornarà la recepció definitiva, fins que aquests defectes, que hauran sigut comunicats per escrit al contractista, així com el termini per a esmenar-los, siguen reparats en forma i termini; transcorregut el termini sense haver sigut reparats, Feria Valencia queda facultada per a realitzar, de manera immediata, les reparacions per si o per tercers sense perjudici del seu dret per a executar els avals i garanties i obtenir l'oportuna indemnització per danys i perjudicis.
Español: Cuando a juicio de Feria Valencia o de la Dirección Facultativa persistan defectos, se aplazará la recepción definitiva, hasta que dichos defectos, que habrán sido comunicados por escrito al contratista, así como el plazo para subsanarlos, sean reparados en forma y plazo; transcurrido el plazo sin haber sido reparados, Feria Valencia queda facultada para, de modo inmediato, realizar las reparaciones por sí o por terceros sin perjuicio de su derecho para ejecutar los avales y garantías y obtener la oportuna indemnización por daños y perjuicios.
Valencià: S'aplicarà d'igual forma aquesta mesura en cas que el contractista es negara a reparar els defectes. 30.6.
Español: Se aplicará de igual forma esta medida en caso de que el contratista se negase a reparar los defectos. 30.6.
Valencià: Si el contractista, a pesar d'haver sigut citat, no assisteix a l'acte de recepció definitiva, l'acta unilateral, alçada per Feria Valencia, tindrà els mateixos efectes que si l'haguera subscrit el contractista. 30.7.
Español: Si el contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acto de recepción definitiva, el acta unilateral, levantada por Feria Valencia, surtirá los mismos efectos que si la hubiese suscrito el contratista. 30.7.
Valencià: Dins dels dos mesos següents a la data en què s'efectue la recepció definitiva, Feria Valencia procedirà a retornar l'aval del compliment.
Español: Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se efectúe la recepción definitiva, Feria Valencia procederá a devolver el aval del cumplimiento.
Valencià: Liquidació 31.1.
Español: Liquidación 31.1.
Valencià: Una vegada produïda la recepció definitiva, el contractista presentarà a la Direcció Facultativa la proposta de la liquidació corresponent a l'obra.
Español: Una vez producida la recepción definitiva, el contratista presentará a la Dirección Facultativa la propuesta de la liquidación correspondiente a la obra.
Valencià: Aquesta haurà de presentar-se davant Feria Valencia dins del termini d'un mes, a comptar des de la data de l'acta de recepció definitiva, i la seua acceptació per totes les parts suposarà la finalització de les relacions contractuals entre les parts firmants, sense perjudici de la responsabilitat exigible al contractista per possibles vicis o defectes constructius i l'obligació de procedir a les reparacions oportunes.
Español: Esta deberá presentarse ante Feria Valencia dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción definitiva y su aceptación por todas las partes supondrá la finalización de las relaciones contractuales entre las partes firmantes, sin perjuicio de la responsabilidad exigible al contratista por posibles vicios o defectos constructivos y la obligación de proceder a las reparaciones oportunas.
Valencià: El contractista estarà obligat així mateix a reparar o reposar els materials o equips que presenten defectes, el període de garantia dels quals excedisca els 10 anys, i respondrà de la seua reparació o reposició fins al final del termini de garantia del material o equip concret que s'ha de reparar.
Español: El contratista estará obligado asimismo a reparar o reponer los materiales o equipos que presenten defectos, cuyo periodo de garantía exceda los 10 años, respondiendo de su reparación o reposición hasta el final del plazo de garantía del material o equipo concreto a reparar.
Valencià: A la recepció, el contractista presentarà a Feria Valencia la documentació que acredite el pagament, als instal·ladors subcontractats, de les quantitats pactades per a la realització de les obres i instal·lacions.
Español: A la recepción, el contratista presentará a Feria Valencia la documentación que acredite el pago, a los instaladores subcontratados, de las cantidades pactadas para la realización de las obras e instalaciones.
Valencià: Responsabilitat per vicis o defectes constructius 32.1 Si apareixen en les obres vicis o defectes constructius o dels materials, una vegada expirat el termini de garantia mencionat en aquest contracte, deguts a incompliments per part del contractista de les seues obligacions contractuals, aquest respondrà dels incompliments esmentats, d'acord amb l'article 1.591 del Codi Civil, i haurà de pagar a Feria Valencia, a més, els danys i perjudicis que se'n deriven.
Español: Responsabilidad por vicios o defectos constructivos 32.1 Si apareciesen en las obras vicios o defectos constructivos o de los materiales, una vez expirado el plazo de garantía mencionado en este contrato, debidos a incumplimientos por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, éste responderá de los mismos, de acuerdo con el artículo 1.591 del Código Civil, debiendo además abonar a Feria Valencia los daños y perjuicios que se deriven.
Valencià: Direcció de les obres 33.1.
Español: Dirección de las obras 33.1.
Valencià: La Direcció Facultativa de les obres correspon a l'equip format pels tècnics designats per Feria Valencia.
Español: La Dirección Facultativa de las obras corresponde al equipo formado por los técnicos designados por Feria Valencia.
Valencià: Competeix al director facultatiu la interpretació tècnica del projecte d'execució i la facultat de dictar les ordres per al desenvolupament d'aquest, així com la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. 33.2.
Español: Compete al director facultativo la interpretación técnica del proyecto de ejecución y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo, así como la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 33.2.