Valencià: En data 28 de març de 2023, el Servei de Projectes d'Infraestructures Judicials emet un informe de seguiment de la delegació de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques a l'Ajuntament de Gandia, en el qual s'analitza l'estat general dels comptes després dels diferents reajustaments realitzats en els termes següents, i es proposa l'habilitació de crèdit addicional: […]Tenint en compte l'anteriorment exposat, es procedeix a analitzar l'estat general dels comptes de la delegació de competències: Així doncs, les anualitats vigents són les següents: Exercici Límit autoritzat 2019 8.074,63 € Estudi geotècnic 2020 194.810,00 € Redacció de projectes 2021 295.194,71 € Obra i direcció 2022 5.982.929,40 € Obra i direcció 2023 9.467.752,27 € Obra i direcció 2024 1.541.480,90 € Obra i direcció Total 17.490.241,91 € En la data de signatura de l'informe, la distribució detallada prevista del límit autoritzat és la següent: Concepte Import Estudi geotècnic 8.074,63 € Adjudicació del contracte de servei de redacció i direcció de les obres 487.025,00 € Adjudicació del contracte d'obres 15.122.593,96 € Revisió de preus extraordinària aprovada 607.615,26 € Romanent disponible per a la reinversió en la delegació de competències 1.264.933,06 € TOTAL 17.490.241,91 € En vista dels diferents documents i informes que formen part de l'expedient, la repercussió econòmica de la revisió extraordinària de preus i del projecte modificat, així com el previsible increment de la despesa produïda pels excessos de mesuraments generats en obra, és la següent: Concepte Import Estudi geotècnic 8.074,63 € Adjudicació del contracte de servei de redacció i direcció de les obres 487.025,00 € Modificació del contracte de servei de redacció i direcció de les obres (19,99 %) 97.405,00 € Adjudicació del contracte d'obres 15.122.593,96 € Previsió de liquidació del contracte d'obres (màxim 10 % per excés de mesuraments) 1.512.259,40 € Modificació del contracte d'obres (19,99 %) 3.022.721,92 € Revisió de preus extraordinària núm. 1 aprovada 607.615,26 € Previsió revisió de preus extraordinària núm. 2 (quantitat estimada) 828.484,22 € Total 21.686.179,39 € El quadre resum econòmic de la delegació és el següent: Resolució vigent Proposta de modificació Estudi geotècnic 8.074,63 8.074,63 Contracte assistència (Cont-032/2019) 487.025,0 487.025,0 Contracte obres (Cont-016/2021) 15.122.593,9 15.122.593,9 Revisió excepcional preus núm. 1 607.615,2 607.615,2 Modificat contracte obres - 3.022.721,92 Modificat contracte assistència - 97.405,00 Liquidació contracte obres - 1.512.259,40 Revisió excepcional preus núm. 2 - 828.484,22 Romanent disponible 1.264.933,06 - 17.490.241,91 21.686.179,39 Crèdit addicional requerit: 4.195.937,48 € Tenint en compte que l'increment d'inversió necessari per a la finalització de la construcció del Palau de Justícia de Gandia és de 4.195.937,48€, IVA inclòs, es proposa l'habilitació de crèdit addicional i la seua incorporació a la delegació de competències.
Español: En fecha 28 de marzo de 2023 se emite informe de seguimiento de la delegación de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, al Ayuntamiento de Gandia por parte del Servicio de Proyectos de Infraestructuras Judiciales en el que se analiza el estado general de las cuentas tras los diferentes reajustes realizados en los siguientes términos, y se propone la habilitación de crédito adicional: […]Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se procede a analizar el estado general de las cuentas de la delegación de competencias: Así pues, las anualidades vigentes son las siguientes: Ejercicio Límite autorizado 2019 8.074,63 € Estudio Geotécnico 2020 194.810,00 € Redacción proyectos 2021 295.194,71 € Obra y Dirección 2022 5.982.929,40 € Obra y Dirección 2023 9.467.752,27 € Obra y Dirección 2024 1.541.480,90 € Obra y Dirección Total 17.490.241,91 € A la fecha de firma del informe, la distribución pormenorizada prevista del límite autorizado es la siguiente: Concepto Importe Estudio geotécnico 8.074,63 € Adjudicación del contrato de servicio de redacción y dirección de las obras 487.025,00 € Adjudicación del contrato de obras 15.122.593,96 € Revisión de precios extraordinaria aprobada 607.615,26 € Remanente disponible para la reinversión en la delegación de competencias 1.264.933,06 € Total 17.490.241,91 € En vista de los distintos documentos e informes que forman parte del expediente, la repercusión económica de la revisión extraordinaria de precios y del proyecto modificado, así como el previsible incremento del gasto producido por los excesos de mediciones generados en obra, es la siguiente: Concepto Importe Estudio geotécnico 8.074,63 € Adjudicación del contrato de servicio de redacción y dirección de las obras 487.025,00 € Modificación del contrato de servicio de redacción y dirección de las obras (19,99 %) 97.405,00 € Adjudicación del contrato de obras 15.122.593,96 € Previsión de liquidación del contrato de obras (máximo 10 % por exceso de mediciones) 1.512.259,40 € Modificación del contrato de obras (19,99 %) 3.022.721,92 € Revisión de precios extraordinaria núm. 1 aprobada 607.615,26 € Previsión revisión de precios extraordinaria núm. 2 (cantidad estimada) 828.484,22 € Total 21.686.179,39 € El cuadro resumen económico de la delegación es el siguiente: Resolución vigente Propuesta modificación Estudio geotécnico 8.074,63 8.074,63 Contrato asistencia (Cont-032/2019) 487.025,0 487.025,0 Contrato obras (Cont-016/2021) 15.122.593,9 15.122.593,9 Revisión excepcional precios núm. 1 607.615,2 607.615,2 Modificado contrato obras - 3.022.721,92 Modificado contrato asistencia - 97.405,00 Liquidación contrato obras - 1.512.259,40 Revisión excepcional precios núm. 2 - 828.484,22 Remanente disponible 1.264.933,06 - 17.490.241,91 21.686.179,39 Crédito adicional requerido: 4.195.937,48 € Teniendo en cuenta que el incremento de inversión necesario para la finalización de la construcción del Palacio de Justicia de Gandia es de 4.195.937,48 €, IVA incluido, se propone la habilitación de crédito adicional y su incorporación a la Delegación de Competencias.