Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Consejo de la**
**Unión Europea**
**Bruselas, 28 de mayo de 2025**
**(OR. en)**

**9521/25**
**ADD 1**

**Expediente interinstitucional:**

**2025/0140 (NLE)**

**ECOFIN 613**

**UEM 168**

**FIN 576**

_**ECB**_

_**EIB**_

**NOTA DE TRANSMISIÓN**

De: Por la secretaria general de la Comisión Europea, D.ª Martine DEPREZ,
directora

Fecha de recepción: 26 de mayo de 2025

A: D.ª Thérèse BLANCHET, secretaria general del Consejo de la Unión
Europea

Asunto: ANEXO

de la
Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO
por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) (ST 10686/21
INIT; ST 10686/21 ADD 1) del Consejo de 28 de julio de 2021 relativa a
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de
Chipre

Adjunto se remite a las delegaciones el documento COM(2025) 273 annex.

Adj.: COM(2025) 273 annex

9521/25 ADD 1

## ECOFIN 1A ES

COMISIÓN

EUROPEA

Bruselas, 26.5.2025
COM(2025) 273 final

ANNEX

**ANEXO**

_**de la**_

**Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO**

**por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21**
**ADD 1) del Consejo de 28 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del**

**plan de recuperación y resiliencia de Chipre**

{SWD(2025) 139 final}

# **ES ES**

**ANEXO**

**SECCIÓN 1: REFORMAS E INVERSIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE**
**RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**

**A.** **COMPONENTE** **1.1:** **S** **ISTEMA SANITARIO RESILIENTE Y EFICAZ** **,** **MEJORA DE LA PROTECCIÓN**

**CIVIL**

Este componente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre aborda el reto del acceso universal
a una asistencia sanitaria de alta calidad en Chipre, así como la preparación y respuesta ante
emergencias generales de la protección civil. El objetivo de este componente es reforzar la eficacia,
la accesibilidad y la resiliencia general del sector sanitario en apoyo del sistema nacional de salud
recientemente introducido a través de diversas intervenciones. Entre ellas figuran: i) la modernización
y digitalización de las infraestructuras y equipos de asistencia sanitaria, ii) la intensificación de los
servicios de sanidad electrónica, iii) la acreditación de los servicios de asistencia sanitaria prestados
y la introducción de protocolos clínicos basados en pruebas y sistemas de control de la calidad, así
como iv) las oportunidades de mejora de las capacidades de los trabajadores sanitarios. Además, su
objetivo es mejorar el sistema de protección civil de Chipre mediante la creación de un moderno
sistema de alerta pública.

El componente aborda las recomendaciones específicas por país en materia de salud
(recomendaciones específicas por país 1 de 2020 y 3 de 2019).

**A.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C1.1R1): Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de la Calidad

El objetivo de la reforma es mejorar la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario.

A tal fin, se creará un Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de la Calidad. Un equipo de
expertos, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Comité de Coordinación del Centro
Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de la Calidad, desarrollará protocolos clínicos de medicina
basada en pruebas para todos los niveles de atención (asistencia sanitaria primaria, secundaria y
terciaria) en estrecha cooperación con los profesionales sanitarios y los pacientes. Los procesos de
seguimiento y evaluación también podrán incluir auditorías clínicas, revisiones inter pares e
inspecciones. Además, se desarrollará un sistema informático que permita la aplicación y el
seguimiento de las normas y protocolos clínicos e incluya una plataforma de aprendizaje electrónico.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C1.1R2): Diseño de una plataforma electrónica para la vigilancia del consumo y la
asistencia sanitaria de los Antibióticos Nosocomiales — infecciones asociadas

El objetivo de la reforma es apoyar la transición digital del sector sanitario y reforzar la eficacia y la
resiliencia del sistema sanitario.

Consistirá en el desarrollo de una plataforma electrónica para procesar los datos de las farmacias
hospitalarias (consumo de antibióticos nosocomiales), los laboratorios de microbiología (resistencia
a los antimicrobianos) y los hospitales (infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

1

Inversión 1 (C1.1I1): Nuevas instalaciones para el establecimiento de sangre en Chipre y la
adquisición de los equipos tecnológicos más recientes

El objetivo de la inversión es mejorar las operaciones centrales de establecimiento de sangre en
Chipre.

Esta medida implicará la construcción de nuevas instalaciones para el establecimiento de sangre de
Chipre y la adquisición de los equipos tecnológicos más avanzados. Alrededor de 80 000
hemoderivados (entre otros, glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado) deberán poder
distribuirse para su uso clínico en todo el país. Las nuevas instalaciones tendrán una demanda de
energía primaria que sea al menos un 20 % inferior a la definida en el requisito del edificio de
consumo de energía casi nulo (EECN).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 2 (C1.1I2): Sistema de tecnologías innovadoras de la información y la comunicación (TIC)
en el ámbito de la salud pública de Chipre

El objetivo de la medida es establecer el módulo de vigilancia centinela de la gripe del sistema
chipriota de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en materia de salud pública
innovadora para apoyar a los organismos del sector de la salud pública en la toma de decisiones
basadas en pruebas.

Incluirá tanto el desarrollo de las herramientas digitales necesarias (por ejemplo, software e
infraestructura de TIC) como la mejora de las capacidades de los trabajadores sanitarios y del personal
del Ministerio de Sanidad para utilizar el sistema para la recogida de datos y la extracción de
información. Siguiendo las directrices del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (CEPCE) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el módulo de vigilancia
centinela de la gripe (VCG) del sistema informático de salud pública innovadora de Chipre registrará
los datos epidemiológicos para alertar al Ministerio de Sanidad de posibles brotes epidemiológicos.
El Ministerio de Sanidad asignará 30 médicos como centinelas que introduzcan datos en el módulo
de vigilancia Sentinel Sentinel de la Influenza (ISS) del sistema informático de salud pública
innovadora de Chipre.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2024.

Inversión 3 (C1.1I3): Adquisición/renovación de equipos médicos en hospitales

La inversión tiene por objeto permitir a los hospitales privados invertir en un breve plazo de tiempo
en la modernización de sus equipos médicos, mejorando la calidad de los servicios sanitarios
prestados.

La medida incluirá un régimen de apoyo a hospitales privados que apoyen la mejora o la sustitución
de equipos médicos. Las solicitudes de financiación serán evaluadas sobre la base de criterios de
selección transparentes por un comité especial de evaluación, que será nombrado por el Ministro de
Sanidad.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 4 (C1.1I4): Acreditación de hospitales públicos y privados

2

El objetivo de esta inversión es apoyar la acreditación de los hospitales, permitiendo su registro en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorando la garantía de calidad de los servicios de asistencia
sanitaria prestados.

Consistirá en un régimen de patrocinio que facilite la acreditación de hospitales, cubriendo parte de
i) los costes en que incurran los hospitales privados y públicos relacionados con los servicios de
asesoramiento en materia de acreditación de expertos externos (sobre cómo realizar los preparativos
necesarios para la acreditación) y ii) las tasas de acreditación cobradas por organismos reconocidos
internacionalmente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6 (C1.1I6): Despliegue de servicios genéricos transfronterizos de sanidad electrónica en
Chipre

La medida tiene por objeto ampliar los servicios de sanidad electrónica para permitir el intercambio
transfronterizo de información sobre la salud de los pacientes (en particular, los historiales de los
pacientes y las recetas electrónicas), para formar parte de una red segura de salud electrónica entre
iguales dentro de la UE.

Consistirá en poner en marcha un intercambio transfronterizo de datos entre Chipre y los Estados
miembros de la Unión con puntos de contacto nacionales operativos para la sanidad electrónica
(NCPeH), por ejemplo recetas electrónicas, dispensaciones electrónicas, historiales resumidos de
pacientes y conjuntos de datos adicionales (entre otros, formularios de descarga, informes de
laboratorio e imágenes), según lo acordado con la infraestructura de servicios digitales de sanidad
electrónica (eHDSI).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 7 (C1.1I7): Sistema de alerta pública para apoyar las operaciones de emergencia

El objetivo de la inversión es mejorar el sistema de protección civil de Chipre mediante el
establecimiento de un sistema moderno de alerta pública para alertar sobre emergencias.

La medida consistirá en poner en funcionamiento un sistema de alerta pública a través de SMS o de
una aplicación móvil.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 5 (C1.1I5): Mejora, modernización y mejora de los hospitales estatales de Chipre

El objetivo de esta inversión es mejorar, modernizar o mejorar los hospitales estatales de Chipre para
permitirles competir en igualdad de condiciones con el sector privado, mejorando al mismo tiempo
la calidad de los servicios sanitarios y las condiciones de trabajo del personal sanitario en los
hospitales públicos.

Esta medida consistirá en las siguientes acciones para mejorar, modernizar o mejorar los hospitales
estatales: (1) mejora del Hospital de Makarios para niños para ofrecer un tratamiento completo de los
casos a los niños; (2) construcción o ampliación de la unidad de Haemodyalisis en los hospitales de
Paphos y Limassol; (3) construcción de un hospital de salud mental; (4) mejora del Hospital General
de Limassol; (5) mejora del Hospital General de Pafos; (6) ampliación de la unidad de radiología
invasiva, incluidos los equipos médicos (por ejemplo, la Unidad de Angiografía); (7) construcción de
una unidad COVID-19 en el Hospital de Famagusta, (8) clínica de neurología en el Hospital General
de Nicosia, (9) unidad de Stroke en el Hospital General de Nicosia, (10) Centro de Salud de Akaki,
(11) Mejora de las unidades de accidentes y emergencias del Hospital General de Nicosia, (12) Mejora

3

de las unidades de accidentes y emergencias del Hospital General de Pafos y (13) mejora delHospital
General de Larnaca. The Haemodyalisis unit at Paphos Hospital, the new Mental Health Hospital, the
new building of Makarios Hospital for Children and the Health Center at Akaki shall have a primary
energy demand that is at least 20% lower than defined by the nearly zero-energy building (NZEB)
requirement.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

4

**A.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|2.a|C1.1R1<br>Centro Nacional<br>de Pruebas<br>Clínicas y<br>Mejora de la<br>Calidad|Objetivo|Preparación,<br>auditoría y<br>revisión inter<br>pares de<br>protocolos<br>clínicos|—|Número|0|90|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|El equipo de expertos preparará, auditará y<br>revisará por pares al menos 90 protocolos<br>clínicos para todos los niveles de atención,<br>siendo las características clave de los protocolos:<br>• recomendaciones de prácticas clínicas de<br>medicina basada en pruebas (EBM),<br>• guía de aplicación, <br>• plan de auditoría.|
|2b|C1.1R1<br>Centro Nacional<br>de Pruebas<br>Clínicas y<br>Mejora de la<br>Calidad|Hito|Se ha<br>completado el<br>desarrollo del<br>sistema<br>informático,<br>incluida una<br>plataforma de<br>aprendizaje<br>electrónico, y<br>el sistema está<br>operativo|la finalización<br>de la<br>instalación<br>del sistema<br>informático y<br>del sistema<br>está operativa|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Desarrollo y funcionamiento de un sistema<br>informático que permita la aplicación y el<br>seguimiento de las normas y protocolos clínicos<br>y de la plataforma de aprendizaje electrónico.|
|3|C1.1R2<br>Diseño de una<br>plataforma<br>electrónica para<br>la vigilancia del<br>consumo y la<br>asistencia<br>sanitaria de los<br>Antibióticos<br>Nosocomiales—|Hito|Adopción de la<br>lista de centros<br>de asistencia<br>sanitaria|Adopción de<br>la lista de<br>centros de<br>asistencia<br>sanitaria|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Adopción de la lista de centros de asistencia<br>sanitaria<br>Cronología: TERCER TRIMESTRE 1 2023<br>Descripción: Adopción de la lista de centros de<br>atención sanitaria que proporcionarán<br>información al Ministerio de Sanidad sobre el<br>consumo de antibióticos y las infecciones<br>relacionadas con la asistencia sanitaria, que será<br>objeto de seguimiento por parte del Ministerio de<br>Sanidad.|

5

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||infecciones<br>asociadas||||||||||
|4|C1.1R2<br>Diseño de una<br>plataforma<br>electrónica para<br>la vigilancia del<br>consumo y la<br>asistencia<br>sanitaria de los<br>Antibióticos<br>Nosocomiales— <br>infecciones<br>asociadas|Hito|La plataforma<br>electrónica,<br>incluido el<br>sistema de<br>seguimiento,<br>está operativa|Creación y<br>funcionamien<br>to de la<br>plataforma<br>electrónica|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Se pondrá en funcionamiento una plataforma<br>electrónica para tratar los datos de las farmacias<br>hospitalarias (consumo de antibióticos<br>hospitalarios), los laboratorios de microbiología<br>(resistencia a los antimicrobianos) y los<br>hospitales (infecciones relacionadas con la<br>asistencia sanitaria) (se instalarán en todos los<br>puntos de uso y se introducirán datos reales) y se<br>establecerá un sistema de seguimiento de su<br>eficacia.|
|5|C1.1I1<br>Nuevas<br>instalaciones<br>para el<br>establecimiento<br>de sangre en<br>Chipre y la<br>adquisición de<br>los equipos<br>tecnológicos más<br>recientes|Hito|Firma de<br>contratos para<br>la construcción<br>del<br>establecimient<br>o chipriota de<br>sangre|Firma del<br>contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2022|Firma del contrato con el licitador o licitadores<br>seleccionados (contratista o contratistas)<br>seleccionados en el marco de una licitación<br>competitiva para la construcción del<br>establecimiento chipriota de sangre.|
|6|C1.1I1<br>Nuevas<br>instalaciones<br>para el<br>establecimiento<br>de sangre en<br>Chipre y la<br>adquisición de<br>los equipos|Hito|Los nuevos<br>centros de<br>transfusión<br>sanguínea,<br>incluidos todos<br>los equipos,<br>son:<br>operacionales<br>|Finalización<br>de la<br>construcción<br>y puesta en<br>marcha de las<br>operaciones|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Los nuevos centros de transfusión sanguínea se<br>construirán y pondrán en funcionamiento el<br>establecimiento de sangre de Chipre. Las nuevas<br>instalaciones tendrán una demanda de energía<br>primaria que sea al menos un 20 % inferior a la<br>definida en el requisito del edificio de consumo<br>de energía casi nulo (EECN). Los nuevos<br>equipos pertinentes estarán operativos y la<br>transferencia del equipo existente desde las<br>instalaciones actuales del establecimiento de|

6

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||tecnológicos más<br>recientes|||||||||sangre a las nuevas instalaciones deberá estar<br>completa.|
|7 <br>|C1.1I2<br>Sistema de<br>tecnologías<br>innovadoras de<br>la información y<br>la comunicación<br>(TIC) en el<br>ámbito de la<br>salud pública de<br>Chipre|Hito|Sistema de<br>Vigilancia<br>Sentinel de la<br>influenza (ISS)|Sistema<br>plenamente<br>operativo|—|—||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|El módulo del sistema de vigilancia centinela de<br>la gripe del sistema chipriota de tecnologías de la<br>información y la comunicación (TIC) en materia<br>de la salud pública innovadora estará operativo y<br>se establecerá un sistema que supervise su<br>eficacia.|
|8|C1.1I2<br>Sistema de<br>tecnologías<br>innovadoras de<br>la información y<br>la comunicación<br>(TIC) en el<br>ámbito de la<br>salud pública de<br>Chipre|Objetivo|Centinelas que<br>introducen<br>datos en el<br>módulo del<br>sistema de<br>vigilancia<br>centinela de la<br>gripe|—|Número|0|30|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|El Ministerio de Sanidad asignará al menos 30<br>médicos como centinelas que introduzcan datos<br>en el módulo ISS del Sistema de TIC para la<br>Salud Pública Innovadora de Chipre.|
|9|C1.1I3<br>Adquisición/reno<br>vación de<br>equipos médicos<br>en hospitales|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que<br>se han<br>beneficiado del<br>régimen de<br>ayuda<br>financiera|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Al menos diez de los centros sanitarios de<br>diferentes categorías solicitantes han recibido<br>ayuda financiera del plan de adquisición de<br>equipos médicos.|
|10|C1.1I3<br>Adquisición/reno<br>vación de|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que<br>se han|—|Número|10|23|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 23 de los centros sanitarios de<br>diferentes categorías solicitantes han recibido|

7

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||equipos médicos<br>en hospitales||beneficiado del<br>régimen de<br>ayuda<br>financiera|||||||ayuda financiera del plan de adquisición de<br>equipos médicos.|
|12|C1.1I4<br>Acreditación de<br>hospitales<br>públicos y<br>privados|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que<br>se han<br>beneficiado del<br>régimen que<br>cubre los<br>costes<br>relacionados<br>con la<br>acreditación|—|Número|0|45|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 45 de los centros sanitarios de<br>diferentes categorías solicitantes han recibido<br>ayuda del sistema de acreditación.|
|13|C1.1I6<br>Despliegue de<br>servicios<br>genéricos<br>transfronterizos<br>de sanidad<br>electrónica en<br>Chipre|Hito|Finalización de<br>la fase de<br>análisis, diseño<br>y desarrollo del<br>sistema<br>informático<br>para los<br>servicios<br>transfronterizo<br>s de sanidad<br>electrónica|Finalización<br>de la fase de<br>análisis,<br>diseño y<br>desarrollo del<br>sistema<br>informático,<br>según lo<br>previsto en un<br>informe<br>específico del<br>equipo de<br>aceptación de<br>prestaciones<br>del Órgano de<br>Contratación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Se completará el análisis, el diseño y el<br>desarrollo de la fase del sistema informático.<br>Las especificaciones incluirán:<br> <br>a) Perfil de localización de servicios y capacidad<br>de búsqueda/perfil de localización de pacientes<br>intercomunitarios (para localizar comunidades<br>que poseen datos sanitarios pertinentes para el<br>paciente y la traducción de identificadores de<br>pacientes entre comunidades que poseen los<br>datos del mismo paciente).<br>b) actualización del punto de contacto nacional<br>de código abierto (OpenNCP) que apoya la<br>recogida automática de datos eHDSI (eADC).<br>c) Actualizar el resumen del paciente (PS-A), la<br>receta electrónica (eP), el tratamiento electrónico<br>(eD), los documentos clínicos no estructurados y<br>el acceso de los pacientes a los servicios de datos<br>transfronterizos, sobre la base de las directrices<br>de aplicación de la arquitectura de documentos|

8

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||clínicos Wave 6 (W6 CDA) de la red de sanidad<br>electrónica.<br>|
|14|C1.1I6<br>Despliegue de<br>servicios<br>genéricos<br>transfronterizos<br>de sanidad<br>electrónica en<br>Chipre|Hito|Funcionamient<br>o del<br>intercambio<br>transfronterizo<br>de datos sobre<br>asistencia<br>sanitaria|Aprobación<br>del sistema<br>por parte de<br>la Autoridad<br>Nacional de<br>Sanidad<br>Electrónica|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|El intercambio transfronterizo de datos entre<br>Chipre y los países con puntos de contacto<br>nacionales operativos para la sanidad electrónica<br>(por ejemplo, recetas electrónicas, dispensaciones<br>electrónicas, historiales resumidos de pacientes<br>intercambiados con Chipre) y también se creará<br>un nuevo servicio que permita el intercambio de<br>documentos clínicos originales no estructurados,<br>por ejemplo formularios de descarga, informes de<br>laboratorio e imágenes.<br>|
|15|C1.1I7<br>Sistema de alerta<br>pública para<br>apoyar las<br>operaciones de<br>emergencia|Hito|El sistema de<br>alerta al<br>público<br>establecido y<br>su sistema de<br>seguimiento<br>están<br>operativos|El Comité<br>Técnico firma<br>la aceptación<br>definitiva de<br>los sistemas y<br>el informe de<br>entrada en<br>funcionamien<br>to<br>para el<br>sistema de<br>alerta pública|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|El sistema de alerta al público estará operativo y<br>se dispondrá de un sistema de seguimiento que<br>utilice SMS o una aplicación móvil.<br>Las máquinas de puntos terminales para el envío<br>de SMS estarán operativas.|
|17|C1.1I5 Mejora,<br>modernización y<br>mejora de los<br>hospitales<br>estatales de<br>Chipre|Objetivo|Acciones para<br>mejorar,<br>construir o<br>mejorar<br>hospitales<br>estatales||Número|0|4|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Se llevarán a cabo al menos cuatro acciones para<br>mejorar, construir o mejorar los hospitales<br>estatales. La unidad Haemodyalisis del Hospital<br>de Paphos, el nuevo Hospital de Salud Mental, el<br>nuevo edificio del Hospital Makarios para niños<br>y el Centro de Salud de Akaki tendrán una|

9

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||demanda de energía primaria al menos un 20 %<br>inferior a la definida por el requisito del edificio<br>de consumo de energía casi nulo (EECN).|
|18|C1.1I5 Mejora,<br>modernización y<br>mejora de los<br>hospitales<br>estatales de<br>Chipre|Objetivo|Acciones para<br>mejorar,<br>construir o<br>mejorar<br>hospitales<br>estatales||Número|4|13|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Se llevarán a cabo trece acciones para mejorar,<br>construir o mejorar los hospitales estatales. La<br>unidad Haemodyalisis del Hospital de Paphos, el<br>nuevo Hospital de Salud Mental, el nuevo<br>edificio del Hospital Makarios para niños y el<br>Centro de Salud de Akaki tendrán una demanda<br>de energía primaria al menos un 20 % inferior a<br>la definida por el requisito del edificio de<br>consumo de energía casi nulo (EECN). La<br>finalización de las obras se acreditará mediante<br>la recepción de los certificados expedidos de las<br>obras terminadas.|

10

**A.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 3 (C1.1R3): Desplazamiento gradual del marco de prestación de asistencia sanitaria y
reembolso hacia modelos basados en el valor

El objetivo de la reforma es introducir y pasar gradualmente a modelos de asistencia sanitaria basados
en valores para complementar los actuales modelos de asistencia sanitaria basados en el volumen,
mejorar los resultados en materia de salud y limitar los costes.

Consistirá en el desarrollo de modelos e iniciativas adecuados basados en valores, con mecanismos
de seguimiento pertinentes para medir y hacer un seguimiento del éxito de la reforma, y la
introducción de modelos basados en valores en la Decisión de reembolso para la atención primaria y
hospitalaria con arreglo a la legislación del sistema general de salud.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de marzo de 2023.

11

**A.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|16|C1.1R3<br>Desplazamiento<br>gradual del marco<br>de prestación de<br>asistencia sanitaria<br>y reembolso hacia<br>modelos basados<br>en el valor.|Hito|Reembolso<br>basado en el<br>valor que debe<br>reflejarse para<br>la atención<br>primaria y<br>hospitalaria|Reembolso<br>basado en el<br>valor que debe<br>reflejarse en la<br>Decisión de<br>reembolso|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Las decisiones anuales de reembolso en el<br>sistema sanitario general se ajustarán para<br>incluir el reembolso basado en el valor de<br>la atención primaria y hospitalaria.|

12

**B.** **COMPONENTE** **2.1:** **N** **EUTRALIDAD CLIMÁTICA** **,** **EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS**

**RENOVABLES**

Este componente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre tiene por objeto abordar el reto
de la mitigación del cambio climático contribuyendo a la transición del país hacia la neutralidad
climática.

Los objetivos del componente son mejorar la política medioambiental a través de medidas relativas a
la fiscalidad ecológica, la apertura del mercado de la electricidad y la facilitación de la concesión de
licencias de energías renovables y proyectos de renovación. El componente tiene por objeto mejorar
la eficiencia energética del parque inmobiliario y otras infraestructuras y apoyar las inversiones
ecológicas para las pymes, los hogares, el sector público en general y las ONG. El componente
también se centra en la reducción de la pobreza energética y tiene por objeto abordar el aislamiento
energético de Chipre.

El componente apoya el tratamiento de las recomendaciones específicas por país para los años 2019
y 2020, que recomiendan centrar la inversión y las políticas relacionadas con la inversión en la
eficiencia energética y las energías renovables (recomendaciones específicas por país 4 de 2019 y 3
de 2020).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**B.1 Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C2.1R1): Fiscalidad ecológica

Los objetivos de la medida son promover un cambio hacia un uso más eficiente de los recursos
medioambientales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la penetración
de las energías renovables.

La reforma consistirá en cambios legislativos que introduzcan un impuesto sobre el carbono para los
combustibles de transporte. La reforma también implicará la introducción de un aumento de las tasas
existentes sobre el agua, así como la introducción de una tasa sobre el vertido de residuos municipales.
La reforma tiene por objeto aportar una contribución tangible a la consecución de los objetivos
climáticos y energéticos para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar
la cuota de energías renovables. Los cambios legislativos se basarán en los resultados de un estudio
independiente que se llevará a cabo.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C2.1R2): Independencia del gestor de la red de transporte de Chipre (GRTC) con
respecto a la Autoridad Eléctrica de Chipre

El objetivo de la medida es aumentar la competencia en el mercado de la electricidad creando las
condiciones para que los nuevos inversores participen en la generación, el almacenamiento, la
agregación, la respuesta de la demanda y el suministro de electricidad.

La reforma consistirá en garantizar la independencia del gestor de la red de transporte de Chipre
(GRTC) con respecto a la Autoridad Eléctrica de Chipre (AEC) en términos de gobernanza, gestión

13

financiera y de personal. La medida también facilitará el cambio de proveedor, lo que se espera
reduzca el coste de la electricidad para los clientes domésticos y comerciales/industriales.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Inversión 3 (C2.1R3): Ventanillas únicas digitales para racionalizar los proyectos de energías
renovables que permitan y faciliten la renovación energética en los edificios

El objetivo de la medida es promover la ejecución de proyectos de FER racionalizando el proceso de
autorización de los proyectos de FER. La reforma también tendrá por objeto acelerar la renovación
energética de los edificios.

La reforma consistirá en digitalizar el proceso de concesión de licencias para proyectos de energías
renovables y establecer un punto de contacto único para el apoyo técnico y financiero a efectos de la
renovación energética de los edificios.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

Inversión 4 (C2.1R4): Marco regulador del almacenamiento de energía

El objetivo de la medida es establecer un marco reglamentario para promover la participación de las
instalaciones de almacenamiento en el mercado de la electricidad.

La reforma consistirá en modificar las normas de transporte y distribución (NTD) y las normas de
negociación y liquidación (NNL) para permitir que las instalaciones de almacenamiento participen
en el mercado mayorista de la electricidad. Esto fomentará la generación de electricidad a partir de
sistemas de energía renovable y contribuirá a la eficiencia y viabilidad económica del mercado de la
electricidad en su conjunto.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Inversión 1 (C2.1I1): Promover las inversiones en eficiencia energética en pymes y organizaciones
sin ánimo de lucro

El objetivo de la medida es reducir el consumo de energía primaria y final y las emisiones de CO2 en
edificios o instalaciones propiedad de pymes y organizaciones sin ánimo de lucro o explotados por
ellas.

La inversión consistirá en prestar apoyo a la renovación de edificios y a aumentar la eficiencia de los
procesos de producción mediante la ejecución de al menos 275 proyectos de eficiencia energética. El
régimen de subvenciones también promoverá la realización de auditorías energéticas, así como la
adopción de tecnologías digitales y la integración de las energías renovables. La inversión tiene por
objeto lograr por término medio una reducción de la demanda de energía primaria de al menos un
30 %.

Se espera que esta medida no perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el
sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de la medida
y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las
orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01). En particular, la convocatoria de propuestas para
esta medida deberá reflejar la exigencia de que la adquisición de calderas de biomasa sea conforme
con las disposiciones de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa, la Directiva (UE) 2018/2001, relativa a la energía procedente de
fuentes renovables, y la legislación nacional pertinente sobre las emisiones de contaminantes
atmosféricos.

14

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C2.1I2): Promover las energías renovables y las medidas individuales de eficiencia
energética en las viviendas y luchar contra la pobreza energética, también en los hogares con
consumidores de electricidad vulnerables

El objetivo de la medida es fomentar el uso de fuentes de energía renovables y el ahorro de energía
por parte del gran parque de viviendas viejas, así como subvencionar la ejecución de renovaciones
energéticas a pequeña escala en hogares con consumidores de electricidad vulnerables, incluidos los
hogares en situación de pobreza energética y las personas con discapacidad.

La inversión consistirá en la concesión de subvenciones a al menos 16 200 viviendas (incluidos los
hogares de consumidores vulnerables de electricidad) para el aislamiento térmico de tejados o para la
instalación de un sistema fotovoltaico o para la instalación o sustitución de sistemas de calefacción
solar por agua (SWH) de una vivienda existente.

La inversión deberá lograr por término medio una reducción de la demanda de energía primaria de al
menos un 30 %.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C2.1I3): Fomentar el uso de energías renovables y el ahorro de energía por parte de las
autoridades públicas locales o en sentido amplio y facilitar la transición de las comunidades locales
hacia la adaptación al cambio climático

El objetivo de la medida es promover el uso de fuentes de energía renovables y el ahorro de energía
por el gran número de antiguas infraestructuras utilizadas por las autoridades locales, así como crear
una reserva de proyectos de inversión en energía sostenible y adaptación al cambio climático en las
comunidades rurales de Chipre.

La inversión se compone de dos submedidas: I) fomentar el uso de energías renovables y el ahorro
de energía por parte de las autoridades locales o públicas en sentido amplio; y ii) facilitar la transición
de las comunidades locales hacia la mitigación del cambio climático y la adaptación a este fenómeno.

Submedida 1: Fomentar el uso de energías renovables y el ahorro de energía por parte de las
autoridades públicas locales o en sentido amplio

La submedida consistirá en el establecimiento de un régimen de subvenciones para prestar apoyo a
medidas de eficiencia energética y fuentes de energía renovables a gran escala en edificios,
infraestructuras y viviendas sociales dirigidas a las autoridades públicas locales y en general.

La submedida dará lugar a una reducción de al menos un 45 % del consumo de energía primaria al
año (11 250 MWh/año) de las autoridades locales y públicas en general.

Submedida 2: Facilitar la transición de las comunidades locales hacia la mitigación del cambio
climático y la adaptación al mismo

La submedida consistirá en prestar apoyo técnico a los consejos (comunitarios) locales en el
desarrollo de planes de energía y clima sostenibles y en la ejecución de inversiones en energía y clima,
así como en el establecimiento de un régimen de subvenciones para apoyar las inversiones sostenibles
en adaptación al cambio climático.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C2.1I4): Fomentar la reducción de las emisiones de CO2 en las empresas

15

El objetivo de la medida es animar a las empresas a emprender transformaciones orientadas a la
descarbonización, empezando por la medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y la formulación de planes de acción para reducir las emisiones (GEI) en sus operaciones o cadenas
de suministro (hojas de ruta para la descarbonización).

La inversión consiste en establecer un sistema de apoyo que proporcione financiación a las empresas
para que elaboren su hoja de ruta de descarbonización hasta 2030. El régimen tiene por objeto ayudar
a las empresas a medir, verificar y supervisar sus emisiones de GEI resultantes de las actividades de
sus empresas, y a establecer un plan de acción para la reducción de las emisiones de GEI que contenga
determinadas inversiones o acciones para su descarbonización hasta 2030. A fin de garantizar que la
medida cumple las orientaciones técnicas «No causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01), las
inversiones/acciones que deben incluirse en los planes de acción subvencionados excluirán la
siguiente lista de actividades: I) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el
uso posterior [1] ; II) actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
(RCDE) que logren unas emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a
los parámetros de referencia pertinentes [2] ; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos,
incineradores [3] e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico [4] ; y iv) actividades en las que la
eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá
además que solo puedan seleccionarse las actividades que cumplan la legislación medioambiental
nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 5 (C2.1I5): Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos

El objetivo de la medida es facilitar la renovación energética y aumentar la eficiencia energética de
determinados edificios públicos, a saber, inmuebles de los servicios de bomberos, centros escolares,
el Hospital General de Nicosia, instalaciones de tratamiento de aguas y centrales de bombeo de agua.

1 Excepto los proyectos en el marco de esta medida en la generación de electricidad o calor, así como las infraestructuras
conexas de transporte y distribución, que utilicen gas natural, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de
las Orientaciones Técnicas «No causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01).

2 Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean
significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones
por las que esto no es posible. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de las actividades que
entran en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento
de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.
3 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al
tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta
medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o
recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar
a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las
instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.
4 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánicobiológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética
o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica
de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de
tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se
aportan pruebas a nivel de planta.

16

La inversión se compone de tres submedidas: I) las propiedades de los servicios contra incendios y
las escuelas; II) Hospital General de Nicosia; y iii) instalación de sistemas de energía fotovoltaica
conectados a la red en instalaciones de tratamiento de aguas y centrales de bombeo de agua.

Submedida 1: Inmuebles del servicio de bomberos y centros escolares

La submedida consiste en la aplicación de mejoras energéticas en 17 centros de bomberos urbanos y
rurales de Chipre, incluido el cuartel general de la Brigada de Incendios. La submedida cubrirá
también la instalación de sistemas de aislamiento térmico y fotovoltaico en al menos 405 colegios.

La inversión tiene por objeto lograr por término medio una reducción de la demanda de energía
primaria de al menos un 30 %.

Submedida 2: Hospital General de Nicosia

La submedida consistirá en la instalación e instalación de un sistema fotovoltaico en el Hospital
General de Nicosia de una capacidad total de 943 kW.

Submedida 3: Instalaciones de tratamiento de aguas y centrales de bombeo de agua

La submedida consistirá en la instalación de sistemas de energía fotovoltaica conectados a la red con
una potencia total de 2 MWp en las instalaciones de tratamiento de agua y las centrales de bombeo
de agua.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 6 (C2.1I6): Mejora de la infraestructura de ensayo de las energías renovables y las redes
inteligentes en la Universidad de Chipre

El objetivo de la medida es modernizar la infraestructura de ensayo de energías renovables y redes
inteligentes en la Universidad de Chipre e integrar esta infraestructura en la futura red inteligente.

La inversión consistirá en la entrega, la instalación, el ensayo, el calibrado, la puesta en servicio y la
aceptación de equipos de redes inteligentes, seguidos de la integración final de la infraestructura. La
medida también incluirá la orientación y formación del personal.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 7 (C2.1I7): Instalación y funcionamiento en masa por parte del gestor de red de distribución
(GRD) de infraestructura de medición inteligente (infraestructura avanzada de medición)

El objetivo de la medida es facilitar el despliegue masivo de contadores inteligentes en Chipre.

La inversión consistirá en la entrega de 400 000 contadores inteligentes a la CAO y la instalación de
250 000 de ellos a los clientes finales de electricidad, incluidas las personas físicas y jurídicas.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 8 (C2.1I8): Seguimiento y reducción de las emisiones de GEI en la agricultura

El objetivo de la medida es mejorar el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de la agricultura en Chipre y contribuir a su reducción.

La inversión consistirá en el establecimiento de un sistema de seguimiento de los gases de efecto
invernadero para la agricultura, que proporcionará datos para la aplicación de prácticas de mitigación
más eficientes y contribuirá a lograr una reducción del 10 % de las emisiones de GEI procedentes de
la agricultura para finales de 2025.

17

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 9 (C2.1I9): Protección contra incendios forestales

El objetivo de la medida es mejorar las capacidades de las autoridades competentes de Chipre para
hacer frente a los riesgos de incendio y reforzar la protección contra los riesgos a los que se enfrentan
los ciudadanos, las infraestructuras y los bosques.

La inversión consistirá en la compra de aeronaves, vehículos y equipos de extinción de incendios, así
como la formación y el mantenimiento correspondientes durante el período de aplicación de la
medida. Incluirá el suministro de los siguientes vehículos, maquinaria y equipos: 75 vehículos de
transporte con fines de patrulla para la protección de los bosques y traslado de personal en caso de
incendio; 12 camiones de incendio de gran tamaño; 25 vehículos de extinción de incendios de
emergencia; cuatro buldóceres para la construcción de obras de protección contra incendios con
posibilidad de transporte en camión para su transporte rápido a los incendios; cuatro buldóceres para
la construcción de obras de protección contra incendios; seis tractores agrícolas equipados con las
herramientas necesarias para la aplicación de medidas de prevención de incendios;
excavadoras/cargadoras de cuatro ruedas; seis trituradoras de ramas; cuatro cargadores (camiones) y
seis tanques de agua (camiones) con fines de protección contra incendios; una aeronave de extinción
de incendios.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 10 (C2.1I10): Sistema de gestión del mercado (MMS) para facilitar la apertura del mercado
de la electricidad a la competencia

El objetivo de la medida es introducir un sistema de gestión del mercado (MMS) por parte del gestor
de la red de transporte chipriota como herramienta para facilitar la apertura del mercado de la
electricidad a la competencia.

La inversión consistirá en la instalación y finalización del MMS, la apertura del mercado de la
electricidad chipriota competitivo con accesibilidad de la plataforma concedida a los usuarios
destinatarios con plena funcionalidad (puesta en marcha) y la formación correspondiente del 100 %
del personal del gestor de la red de transporte que gestionará el MMS.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

18

**B.2 Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|19|C2.1R1<br>Fiscalidad<br>ecológica|Hito|Entrada en<br>vigor de un<br>marco<br>legislativo que<br>introduce un<br>impuesto<br>sobre el<br>carbono para<br>los<br>combustibles<br>de transporte,<br>un aumento de<br>las tasas<br>existentes<br>sobre el agua<br>y una tasa<br>sobre el<br>vertido de<br>residuos<br>municipales<br>|Disposición<br>legal/reglamen<br>taria que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de a)<br>una ley por la<br>que se<br>introduce un<br>impuesto<br>sobre el<br>carbono para<br>los<br>combustibles<br>de transporte,<br>b) reglamentos<br>que introducen<br>un aumento de<br>las tasas<br>existentes<br>sobre el agua<br>y c)<br>reglamentos<br>que introducen<br>una tasa sobre<br>el vertido de<br>residuos<br>municipales.<br>|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Entrada en vigor de cambios legislativos<br>destinados a aportar una contribución tangible<br>a la consecución del objetivo de reducción de<br>las emisiones de gases de efecto invernadero<br>para 2030. Las modificaciones se basarán en<br>los resultados de un estudio independiente que<br>se llevará a cabo. El marco legislativo deberá,<br>en particular, a) introducir un impuesto sobre<br>el carbono para los combustibles de<br>transporte, b) introducir un aumento de las<br>tasas existentes sobre el agua que reflejen la<br>escasez de este recurso natural y el coste de su<br>uso para el medio ambiente, y c) introducir<br>una tasa a escala nacional sobre el vertido de<br>residuos municipales.|

19

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|20|C2.1R1<br>Fiscalidad<br>ecológica|Hito|Informe de<br>evaluación de<br>impacto sobre<br>el impacto de<br>la reforma en<br>el medio<br>ambiente y la<br>economía|Publicación<br>del informe de<br>evaluación de<br>impacto sobre<br>el impacto de<br>la reforma en<br>el medio<br>ambiente y la<br>economía|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Informe de evaluación de impacto que mida el<br>efecto de la reforma en el medio ambiente y el<br>efecto económico en los hogares y las<br>empresas, así como que recomiende nuevas<br>modificaciones fiscales, en caso necesario.|
|21|C2.1R2<br>Independencia<br>del gestor de la<br>red de<br>transporte de<br>Chipre<br>(GRTC) con<br>respecto a la<br>Autoridad<br>Eléctrica de<br>Chipre|Hito|Ley de<br>regulación del<br>mercado de la<br>electricidad de<br>2021|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>«Ley de<br>regulación del<br>mercado de la<br>electricidad»<br>de 2021|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Entrada en vigor de la Ley de Regulación del<br>Mercado de la Electricidad de 2021, que<br>facilitará la apertura del mercado de la<br>electricidad a la competencia y favorecerá la<br>utilización de las fuentes de energía<br>renovables a través de lo siguiente: a) lograr la<br>independencia del gestor de la red de<br>transporte de Chipre (TSOC) con respecto a la<br>actual Autoridad Eléctrica de Chipre (CAO)<br>(autonomía en materia de gobernanza,<br>autonomía financiera e independencia del<br>personal del TSOC), b) introducir las medidas<br>necesarias para reducir el coste de la<br>electricidad para los clientes domésticos,<br>comerciales e industriales, y c) crear<br>condiciones de transparencia y confianza para<br>motivar a nuevos inversores en la generación<br>y el suministro de electricidad.|
|22|C2.1R3<br>Ventanillas<br>únicas digitales<br>para<br>racionalizar los<br>proyectos de<br>energías<br>renovables que<br>permitan y|Hito|Plataforma<br>informática<br>plenamente<br>operativa|Plataforma<br>informática<br>plenamente<br>operativa<br>aceptada por<br>el Ministerio<br>de Energía,<br>Comercio e<br>Industria|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Plataforma informática plenamente operativa<br>(1) que oriente al solicitante a través del<br>proceso de solicitud de permiso administrativo<br>de manera transparente hasta la adopción de<br>una o varias decisiones por parte de las<br>autoridades responsables, (2) que proporcione<br>al solicitante toda la información necesaria y<br>que implique, en su caso, a otras autoridades<br>administrativas.|

20

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||faciliten la<br>renovación<br>energética en<br>los edificios||||||||||
|23|C2.1R4<br>Marco<br>regulador del<br>almacenamient<br>o de energía|Hito|Modificación<br>de las normas<br>de transporte y<br>distribución<br>(NTD) y de<br>las normas de<br>negociación y<br>liquidación<br>(NNL)|Publicación,<br>en el sitio web<br>de la<br>Autoridad<br>Reguladora de<br>la Energía de<br>Chipre, de la<br>modificación<br>de las normas<br>de transporte y<br>distribución<br>(NTD) y de<br>las normas de<br>negociación y<br>liquidación<br>(NNL)|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Entrada en vigor de una modificación de las<br>normas de transporte y distribución (NTD) y<br>de las normas de negociación y liquidación<br>(NNL), que proporcionará el marco regulador<br>necesario (normas de mercado) y las<br>modalidades técnicas que permitan a las<br>instalaciones de almacenamiento:— participar<br>en el mercado mayorista de la electricidad,<br>— promover el desarrollo de un mercado de la<br>electricidad económicamente viable, eficiente,<br>seguro y orientado al consumidor que dé<br>prioridad a la generación de electricidad a<br>partir de sistemas de energías renovables.|
|24|C2.1I1<br>Promover las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>pymes y<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro|Hito|Sistema de<br>apoyo para el<br>fomento de las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>las pymes, los<br>municipios,<br>las<br>comunidades<br>y el sector<br>público en<br>general|Publicación de<br>la<br>convocatoria<br>de propuestas<br>para el<br>régimen de<br>apoyo al<br>fomento de las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>las pymes, los<br>municipios,<br>las<br>comunidades<br>y el sector|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Publicar una convocatoria de propuestas para<br>el régimen de apoyo al fomento de las<br>inversiones en eficiencia energética en las<br>PYME, los municipios, las comunidades y el<br>sector público en general, tras la verificación<br>de la normativa sobre ayudas estatales que<br>deberá aplicar el Comisario de Control de las<br>Ayudas Estatales y la decisión del Consejo de<br>Ministros por la que se aprueben los objetivos<br>del régimen. La inversión tendrá como<br>objetivo lograr por término medio una<br>reducción de la demanda de energía primaria<br>de al menos un 30 %.|

21

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||público en<br>general|||||||
|25|C2.1I1<br>Promover las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>pymes y<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro|Objetivo|Entidades<br>(pymes,<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro) que han<br>ejecutado<br>intervenciones<br>en materia de<br>eficiencia<br>energética||Número|0|125|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Al menos 125 proyectos (emprendidos por<br>pymes u organizaciones sin ánimo de lucro) se<br>han ejecutado a través de intervenciones de<br>eficiencia energética (medidas de eficiencia<br>energética) en edificios o medidas de<br>eficiencia energética relacionadas con sus<br>procesos de producción, con el objetivo de<br>lograr una reducción media de la demanda de<br>energía primaria de al menos un 30 %. Los<br>proyectos seleccionados deberán ajustarse a la<br>Guía técnica sobre la aplicación del principio<br>de «no causar un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista de<br>exclusión y el requisito de cumplimiento de la<br>legislación medioambiental pertinente de la<br>UE y nacional.|
|26|C2.1I1<br>Promover las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>pymes y<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro|Objetivo|Entidades<br>(pymes,<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro) que han<br>ejecutado<br>intervenciones<br>en materia de<br>eficiencia<br>energética||Número|125|275|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 275 proyectos (emprendidos por<br>pymes u organizaciones sin ánimo de lucro) se<br>han ejecutado a través de intervenciones de<br>eficiencia energética (medidas de eficiencia<br>energética) en edificios o medidas de<br>eficiencia energética relacionadas con sus<br>procesos de producción, con el objetivo de<br>lograr una reducción media de la demanda de<br>energía primaria de al menos un 30 %. Los<br>proyectos seleccionados deberán ajustarse a la<br>Guía técnica sobre la aplicación del principio<br>de «no causar un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista de<br>exclusión y el requisito de cumplimiento de la<br>legislación medioambiental pertinente de la<br>UE y nacional.|

22

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|27|C2.1I2<br>Promover las<br>energías<br>renovables y<br>las medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en<br>las viviendas y<br>luchar contra la<br>pobreza<br>energética en<br>los hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables|Hito|Primera<br>convocatoria<br>de propuestas<br>para promover<br>las energías<br>renovables y<br>las medidas<br>individuales<br>de eficiencia<br>energética en<br>las viviendas|Primera<br>convocatoria<br>de propuestas<br>publicada|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2021|La primera convocatoria de propuestas para<br>promover las energías renovables y las<br>medidas individuales de eficiencia energética<br>en las viviendas se ha publicado en el sitio<br>web del Fondo de Protección de la Energía y<br>FER. La inversión tendrá como objetivo lograr<br>por término medio una reducción de la<br>demanda de energía primaria de al menos un<br>30 %.|
|28.a|C2.1I2<br>Promover las<br>energías<br>renovables y<br>las medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en<br>las viviendas y<br>luchar contra la<br>pobreza<br>energética en<br>los hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables|Objetivo|Viviendas y<br>hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables<br>(incluidas las<br>personas con<br>discapacidad)<br>que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|—|Número|0|16 200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Al menos 16 200 viviendas, incluidos 1 600<br>hogares con consumidores de electricidad<br>vulnerables (incluidas las personas con<br>discapacidad), han mejorado su rendimiento<br>energético gracias al apoyo financiero<br>prestado, con el objetivo de lograr una<br>reducción media de la demanda de energía<br>primaria de al menos un 30 %.|
|30|C2.1I3<br>Fomentar el<br>uso de energías<br>renovables y el|Hito|Primera<br>convocatoria<br>de propuestas<br>para apoyar a|Publicar la<br>primera<br>convocatoria<br>de propuestas|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2021|La primera convocatoria de propuestas para<br>apoyar a las autoridades locales en las<br>medidas de eficiencia energética se ha<br>publicado en el sitio web del Fondo para la|

23

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||ahorro de<br>energía por<br>parte de las<br>autoridades<br>públicas<br>locales o en<br>sentido amplio<br>y facilitar la<br>transición de<br>las<br>comunidades<br>locales hacia la<br>adaptación al<br>cambio<br>climático||las autoridades<br>locales en las<br>medidas de<br>eficiencia<br>energética|||||||Conservación de la Energía y las FER. La<br>inversión tendrá como objetivo lograr por<br>término medio una reducción de la demanda<br>de energía primaria de al menos un 30 %.|
|31.a|C2.1I3<br>Fomentar el<br>uso de energías<br>renovables y el<br>ahorro de<br>energía por<br>parte de las<br>autoridades<br>públicas<br>locales o en<br>sentido amplio<br>y facilitar la<br>transición de<br>las<br>comunidades<br>locales hacia la<br>adaptación al<br>cambio<br>climático|Objetivo|Inversiones<br>realizadas por<br>autoridades<br>locales y<br>públicas en<br>general que<br>han mejorado<br>su rendimiento<br>energético|—|MWh al año|0|3600|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Las inversiones realizadas por las autoridades<br>locales y públicas en general han mejorado su<br>rendimiento energético gracias al apoyo<br>financiero prestado y han logrado una<br>reducción del consumo de energía primaria de<br>al menos 3 600 MWh al año.|

24

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|32c|C2.1I3<br>Fomentar el<br>uso de energías<br>renovables y el<br>ahorro de<br>energía por<br>parte de las<br>autoridades<br>públicas<br>locales o en<br>sentido amplio<br>y facilitar la<br>transición de<br>las<br>comunidades<br>locales hacia la<br>adaptación al<br>cambio<br>climático|Objetivo|Régimen de<br>subvenciones<br>para apoyar<br>las inversiones<br>sostenibles en<br>adaptación al<br>cambio<br>climático en<br>los consejos<br>(comunitarios)<br>locales|Número|—|0|27|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 27 comunidades locales han<br>recibido apoyo para llevar a cabo inversiones<br>en adaptación al cambio climático.|
|33|C2.1I4<br>Fomentar la<br>reducción de<br>las emisiones<br>de CO2 en las<br>empresas|Objetivo|Empresas que<br>han elaborado<br>sus planes de<br>acción para la<br>reducción de<br>las emisiones<br>de gases de<br>efecto<br>invernadero|—|Número|0|300|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Al menos 300 empresas han elaborado sus<br>planes de acción para la reducción de las<br>emisiones de gases de efecto invernadero,<br>gracias al apoyo prestado. Los planes de<br>acción formulados se ajustarán a las<br>orientaciones técnicas «No causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el uso<br>de una lista de exclusión y la disposición<br>relativa al cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|35|C2.1I5<br>Mejora de la<br>eficiencia<br>energética de<br>los edificios<br>públicos|Objetivo|Aislamiento<br>térmico y<br>sistemas<br>fotovoltaicos<br>instalados en|—|Número|0|405|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|Aislamiento térmico y sistemas fotovoltaicos<br>instalados en al menos 405 centros escolares<br>con el objetivo de lograr por término medio<br>una reducción de al menos un 30 % de la<br>demanda de energía primaria.|

25

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||||los centros<br>escolares||||||||
|36|C2.1I5<br>Mejora de la<br>eficiencia<br>energética de<br>los edificios<br>públicos|Objetivo|Finalización<br>de la creación<br>e instalación<br>del sistema<br>fotovoltaico<br>en el Hospital<br>General de<br>Nicosia|—|Número|0|943|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Finalización de la creación e instalación del<br>sistema fotovoltaico en el Hospital General de<br>Nicosia con una capacidad total de 943 KW.|
|37|C2.1I5<br>Mejora de la<br>eficiencia<br>energética de<br>los edificios<br>públicos|Objetivo|Finalización<br>de la<br>instalación de<br>sistemas<br>fotovoltaicos<br>en centrales de<br>bombeo de<br>agua y<br>estaciones de<br>bomberos|—|Número|0|2 200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de la instalación de sistemas<br>fotovoltaicos, con una capacidad total de<br>2 200 kW, en centrales de bombeo de agua y<br>estaciones de bomberos.|
|38|C2.1I6<br>Mejora de la<br>infraestructura<br>de ensayo de<br>las energías<br>renovables y<br>las redes<br>inteligentes en<br>la Universidad<br>de Chipre|Hito|Firma de<br>contratos para<br>la instalación<br>de equipos<br>para la mejora<br>de la red<br>eléctrica en<br>una red<br>inteligente|Firma de los<br>contratos|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Firma de contratos para la instalación de<br>equipos para mejorar la red eléctrica en una<br>red inteligente tras un procedimiento de<br>contratación pública satisfactorio.|
|39|C2.1I6<br>Mejora de la<br>infraestructura<br>de ensayo de<br>las energías<br>renovables y|Hito|Entrega,<br>instalación<br>satisfactoria y<br>aceptación de<br>los equipos|Informe de<br>aceptación<br>emitido|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Entrega, instalación satisfactoria, ensayo,<br>calibración, puesta en servicio y aceptación de<br>los equipos para redes inteligentes, seguida de<br>la integración final de la infraestructura.|

26

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||las redes<br>inteligentes en<br>la Universidad<br>de Chipre||para redes<br>inteligentes||||||||
|40|C2.1I7<br>Instalación y<br>funcionamiento<br>en masa por<br>parte del gestor<br>de red de<br>distribución<br>(GRD) de<br>infraestructura<br>de medición<br>inteligente<br>(infraestructura<br>avanzada de<br>medición)|Hito|Firma del<br>contrato para<br>la<br>infraestructura<br>de contadores<br>inteligentes de<br>electricidad|Firma del<br>contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Firma del contrato para la infraestructura de<br>medición de electricidad inteligente<br>(hardware, software y apoyo a otros servicios).|
|41|C2.1I7<br>Instalación y<br>funcionamiento<br>en masa por<br>parte del gestor<br>de red de<br>distribución<br>(GRD) de<br>infraestructura<br>de medición<br>inteligente<br>(infraestructura<br>avanzada de<br>medición)|Objetivo|Entrega e<br>instalación de<br>contadores<br>inteligentes|—|Número|0|50 000<br>entregados<br>a la CAO<br> <br>15 000<br>instalados<br>en los<br>clientes<br>finales de<br>electricida<br>d|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2024|Entrega y aceptación de al menos 50 000<br>contadores de electricidad inteligentes a la<br>CAO e instalación de 15 000 de ellos a<br>clientes finales de electricidad, incluidas<br>personas físicas y jurídicas.|
|42|C2.1I7<br>Instalación y<br>funcionamiento<br>en masa por|Objetivo|Entrega e<br>instalación de<br>contadores<br>inteligentes|—|Número|50 000<br>entregados<br>a la CAO<br>|40 0 000<br>entregados<br>a la CAO<br>|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Entrega y aceptación de 400 000 contadores<br>de electricidad inteligentes a la CAO e<br>instalación de 250 000 de ellos a clientes|

27

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||parte del gestor<br>de red de<br>distribución<br>(GRD) de<br>infraestructura<br>de medición<br>inteligente<br>(infraestructura<br>avanzada de<br>medición)|||||15 000<br>instalados<br>en los<br>clientes<br>finales de<br>electricida<br>d|250 000<br>instalados<br>en los<br>clientes<br>finales de<br>electricida<br>d|||finales de electricidad, incluidas personas<br>físicas y jurídicas.|
|43|C2.1I8<br>Seguimiento y<br>reducción de<br>las emisiones<br>de GEI en la<br>agricultura|Hito|Adquisición e<br>instalación de<br>unidades de<br>seguimiento<br>para medir las<br>emisiones de<br>GEI<br>procedentes de<br>la agricultura|Aprobación<br>del equipo e<br>instalación por<br>el comité<br>receptor|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Adquisición e instalación de una unidad<br>automovilística y de unidades permanentes de<br>seguimiento para medir las emisiones de GEI<br>procedentes de la agricultura con el objetivo<br>de aplicar políticas adecuadas para mitigar las<br>emisiones de GEI.|
|44|C2.1I8<br>Seguimiento y<br>reducción de<br>las emisiones<br>de GEI en la<br>agricultura|Objetivo|Reducción de<br>las emisiones<br>de GEI<br>procedentes de<br>la agricultura|—|% <br>(porcentaje)|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Lograr una reducción del 10 % de las<br>emisiones de GEI procedentes de la<br>agricultura mediante el seguimiento de las<br>emisiones de GEI y el cálculo de los factores<br>nacionales de emisión para las emisiones de<br>GEI y la aplicación de factores de emisión a<br>través del inventario nacional de emisiones de<br>GEI del país. Las emisiones totales de<br>referencia de los suelos agrícolas según el<br>Inventario Nacional del país son de 122,8 kt<br>equivalentes de CO2 para 2019.|
|45|C2.1I9<br>Protección<br>contra<br>incendios<br>forestales|Hito|Firma de 8<br>acuerdos/contr<br>atos Firma<br>para la compra<br>de vehículos,<br>equipos y|Firma de 8<br>acuerdos/firma<br>s de contratos|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|Firma de 8 acuerdos/contratos Firmas con<br>proveedores para la compra de vehículos,<br>equipos<br>y <br>prestación<br>de<br>servicios<br>y <br>convocatoria de licitaciones para la compra de<br>aeronaves de extinción de incendios con el<br>objetivo de contribuir a la adaptación al cambio|

28

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||||prestación de<br>servicios y<br>convocatoria<br>de licitación<br>para la compra<br>de aeronaves<br>de extinción<br>de incendios|||||||climático y a la reducción del riesgo de<br>explosión y expansión de los incendios<br>forestales y reforzar la protección frente a los<br>riesgos a los que se enfrentan los ciudadanos,<br>las infraestructuras y los bosques frente a un<br>posible incidente de incendio. <br>|
|46|C2.1I9<br>Protección<br>contra<br>incendios<br>forestales|Hito|Entrega de<br>aeronaves,<br>vehículos y<br>equipos de<br>extinción de<br>incendios|Certificados<br>de recepción<br>expedidos<br>para la entrega<br>de aeronaves,<br>vehículos y<br>equipos de<br>extinción de<br>incendios|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Entrega y recepción de aeronaves, vehículos y<br>equipos de extinción de incendios.|
|47|C2.1I9<br>Protección<br>contra<br>incendios<br>forestales|Hito|Entrega de<br>aeronaves,<br>vehículos y<br>equipos de<br>lucha contra<br>incendios y<br>finalización de<br>servicios|Certificados<br>de aceptación<br>expedidos<br>para la entrega<br>de aeronaves,<br>vehículos y<br>equipos de<br>extinción de<br>incendios y<br>para confirmar<br>la aceptación<br>de los<br>servicios|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Entrega y aceptación de aeronaves, vehículos<br>y equipos de extinción de incendios y<br>finalización de los siguientes servicios: (1)<br>operaciones de extinción de incendios y<br>formación de la habilitación de tipo de piloto,<br>(2) prácticas silvícolas y (3) servicios para 3<br>vehículos aéreos no tripulados (UAV)— <br>drones.|
|48|C2.1I10<br>Sistema de<br>gestión del<br>mercado<br>(MMS) para<br>facilitar la|Hito|Instalación del<br>sistema de<br>gestión del<br>mercado|Expedición<br>del Certificado<br>de Aceptación<br>Final para el<br>Sistema de|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Instalación del sistema de gestión del mercado<br>(MMS) para el mercado de la electricidad de<br>Chipre.|

29

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||apertura del<br>mercado de la<br>electricidad a<br>la competencia|||Gestión del<br>Mercado.|||||||
|48.a|C2.1I10<br>Sistema de<br>gestión del<br>mercado<br>(MMS) para<br>facilitar la<br>apertura del<br>mercado de la<br>electricidad a<br>la competencia|Hito|Puesta en<br>funcionamient<br>o del MMS y<br>formación<br>correspondient<br>e del personal.|Certificación<br>del MMS por<br>un auditor<br>independiente<br>en relación<br>con el<br>cumplimiento<br>de las normas<br>de<br>negociación y<br>liquidación del<br>mercado de la<br>electricidad y<br>pruebas de la<br>finalización de<br>las primeras<br>transacciones<br>financieras en<br>el mercado de<br>la electricidad,<br>como<br>resultado de<br>las<br>liquidaciones<br>realizadas a<br>través del<br>MMS. Prueba<br>de la<br>formación del<br>personal sobre<br>la versión||||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2025|La fase final de prueba del MMS se ha<br>completado, y el regulador declara la<br>operación comercial del mercado con la<br>finalización de las primeras transacciones<br>financieras. Además, el 100 % del personal<br>que gestiona el MMS ha recibido formación<br>sobre la versión certificada del MMS.<br>|

30

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||certificada del<br>MMS.<br>|||||||

31

**B.3 Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

—
Inversión 11 (C2.1I11) Finalización del aislamiento energético Proyecto de interés común
«Interconector EURASIA»

El objetivo de la medida es garantizar la seguridad del suministro y unos precios al por mayor de la
electricidad más competitivos, y permitir un mayor uso de la electricidad procedente de fuentes más
limpias, en particular las energías renovables, conectando la red eléctrica de Chipre al sistema
continental de la UE.

La inversión consistirá en la finalización y puesta en servicio del PIC de interconexión 3.10.2 entre
Chipre y Grecia, que incluirá una estación convertidora de CC de 1 000 MW en Chipre y la
infraestructura conexa en Chipre y Creta, conectada a través de 898 km de cables submarinos HVDC
con una capacidad de 1 000 MW. Se espera que esto forme parte de una inversión más amplia para
construir un interconector transfronterizo con una longitud total de 1 208 km entre Creta, Chipre e
Israel. Se espera que diferentes partes del proyecto reciban financiación de distintas fuentes, a saber,
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Mecanismo «Conectar Europa», un préstamo del
Banco Europeo de Inversiones, préstamos comerciales y capital.

Se espera que esta medida no perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el
sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de la medida
y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las
orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01). En particular, las medidas de mitigación destinadas
a la conservación del medio marino deberán respetarse debidamente durante la ejecución del
proyecto, tal como se establece en la evaluación de impacto ambiental y en el permiso de
construcción. Todas las medidas que se consideren necesarias en el marco de la EIA y de la evaluación
con arreglo a la Directiva 2000/60/CE para garantizar el cumplimiento de las directrices técnicas del
DNSH (2021/C58/01) se integrarán en el proyecto y se cumplirán en las fases de construcción,
explotación y clausura de la infraestructura.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

32

**B.4 Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|49|C2.1I11<br>Acabar con el<br>aislamiento<br>energético— <br>Proyecto de interés<br>común<br>«Interconector<br>EURASIA»|Hito|Inicio de las<br>obras de<br>construcción de<br>la estación<br>convertidora de<br>HVDC en<br>Kofinou y de la<br>infraestructura<br>terrestre en<br>Chipre|Acuerdo firmado<br>para la<br>construcción de<br>la estación<br>convertidora de<br>Kofinou|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Inicio de las obras de construcción de la<br>estación convertidora de HVDC en Kofinou<br>y de la infraestructura terrestre en Chipre<br>tras la obtención de las fuentes de<br>financiación pertinentes fuera del MRR.|
|50|C2.1I11<br>Acabar con el<br>aislamiento<br>energético— <br>Proyecto de interés<br>común<br>«Interconector<br>EURASIA»|Hito|Finalización de<br>la construcción<br>de la estación<br>convertidora|Expedición del<br>certificado de<br>recepción para la<br>construcción de<br>la estación<br>convertidora|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de la construcción de la<br>estación convertidora, incluida la<br>instalación de equipos de alta tensión y<br>control|
|51|C2.1I11<br>Acabar con el<br>aislamiento<br>energético— <br>Proyecto de interés<br>común<br>«Interconector<br>EURASIA»|Hito|Instalación<br>completada y<br>plenamente<br>operativa de la<br>interconexión<br>eléctrica entre<br>Chipre-Creta<br>(Grecia)|El equipo de<br>aceptación de<br>prestaciones<br>confirma la<br>eficiencia<br>operativa del<br>proyecto;<br>anuncio público<br>del inicio del<br>funcionamiento<br>del interconector|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Instalación completada y plenamente<br>operativa de la interconexión eléctrica entre<br>Chipre-Creta (Grecia) para: (1) poner fin al<br>aislamiento energético de Chipre como<br>Estado miembro de la UE y (2) garantizar<br>la seguridad del suministro energético (3)<br>alcanzar los objetivos climáticos nacionales<br>especificados en el plan nacional para el<br>clima|

33

**C.** **COMPONENTE** **2.2:** **T** **RANSPORTE SOSTENIBLE**

Este componente del plan de recuperación y resiliencia de Chipre tiene por objeto promover una
movilidad urbana más limpia, inteligente, segura y justa fomentando la transferencia modal del
automóvil privado a modos de transporte más sostenibles, como el transporte público, la bicicleta y
los desplazamientos a pie, y promover el uso de vehículos con cero emisiones o de bajas emisiones,
así como el uso de sistemas digitales en el sector del transporte.

El componente aborda las recomendaciones específicas por país sobre inversión en transporte
sostenible (recomendaciones específicas por país 4 de 2019 y 3 de 2020).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**C.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C2.2R1): Establecimiento de un sistema de transporte inteligente que utilice tecnologías
de doble uso digital

El objetivo de la medida es mejorar la infraestructura tecnológica, permitir un seguimiento mejor y
más eficiente de la infraestructura e introducir en ella características inteligentes.

La reforma consiste en desarrollar y aplicar un sistema de transporte inteligente con el fin de mejorar
la gestión de la movilidad en las zonas urbanas y en la red RTE-T de Chipre, también mediante la
mejora de la cooperación entre las distintas partes interesadas. La reforma incluirá la entrega,
instalación y conexión al punto de acceso nacional de 300 sensores. Este equipo tiene por objeto
sentar las bases para la digitalización de las redes de movilidad física en una base de datos del sistema
de información geográfica (SIG) y la integración de los servicios de movilidad.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C2.2R2): Proporcionar el marco reglamentario para una infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos interoperables y eficaces y un mercado eficiente de recarga de vehículos
eléctricos

El objetivo de la medida es facilitar la creación de una infraestructura eficiente de electromovilidad
para la recarga de vehículos eléctricos.

La reforma consiste en la entrada en vigor de la legislación relativa a la infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos. La reforma tiene por objeto crear un mecanismo para: Poner en marcha y hacer
un seguimiento del mercado de recarga de vehículos eléctricos, y ii) coordinar el análisis de datos que
permita hacer un seguimiento eficaz de la red y garantizar el cumplimiento de la legislación nacional
y de la UE.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 3 (C2.2R3): Eliminar progresivamente los vehículos más contaminantes, especialmente en
las zonas urbanas contaminadas

El objetivo de la reforma es proporcionar el marco reglamentario para impulsar la sustitución del
material rodante antiguo y contaminante, y ofrecer incentivos para el uso de soluciones sostenibles
en materia de desplazamientos diarios y movilidad.

34

Esta reforma establecerá el marco jurídico que permita la aplicación de medidas destinadas a excluir
los vehículos contaminantes de zonas clave, por ejemplo zonas sin emisiones, gravámenes para la
circulación de vehículos en determinadas zonas y uso obligatorio de vehículos eléctricos en
determinadas operaciones de transporte. La reforma cuenta con el apoyo de la inversión 3 (Promover
el uso generalizado de vehículos eléctricos, vehículos de baja emisión y medios de transporte
alternativos).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C2.2I2): Creación de infraestructuras de electromovilidad

Los objetivos de las medidas son crear la infraestructura necesaria para facilitar la transición a la
electromovilidad y contribuir al despliegue de puntos de recarga.

La inversión se compone de tres submedidas: I) la instalación de estaciones de recarga rápida de
vehículos eléctricos de acceso público y de puntos de recarga para la flota del sector público en
edificios de servicio público; II) un régimen de subvenciones para la instalación de puntos de recarga
de acceso público en los locales de las empresas y las autoridades locales; y iii) un sistema de
subvenciones para la recarga de vehículos eléctricos procedentes de fuentes de energía renovables.

Submedida 1: instalación de estaciones de recarga rápida de vehículos eléctricos de acceso
público y de puntos de recarga para vehículos eléctricos de la flota del sector público

La inversión consiste en la instalación de 10 estaciones de recarga rápida de acceso público, como
proyecto de demostración para la promoción de la electromovilidad, así como en la instalación de
169 puntos de recarga para vehículos eléctricos de la flota del sector público. La primera intervención
proporcionará acceso a infraestructuras de recarga rápida para los vehículos eléctricos y, por tanto,
tiene por objeto contribuir a eliminar las inhibiciones de los consumidores en relación con la
autonomía de los vehículos eléctricos. Las 10 estaciones de recarga rápida se colocarán en zonas de
acceso público, por ejemplo hospitales, grandes plazas de aparcamiento de acceso público o fuera de
edificios de servicio público.

Submedida 2: un sistema de subvenciones para la instalación de puntos de recarga accesibles
al público en los locales de las empresas y las autoridades locales

El régimen promoverá la instalación de puntos de recarga en zonas de acceso público propiedad de
empresas u otras autoridades.

Submedida 3: un sistema de subvenciones para la tarificación de los vehículos eléctricos
procedentes de fuentes renovables de energía

El régimen ofrecerá incentivos financieros para promover el desarrollo de la infraestructura necesaria
para la electromovilidad, especialmente mediante la recarga de vehículos eléctricos a partir de fuentes
de energía renovables. El régimen de subvenciones incluirá la instalación de sistemas fotovoltaicos y
equipos de carga en viviendas para la recarga de vehículos privados eléctricos. La electricidad
destinada a los puntos de recarga públicos pretende ser generada en gran parte a partir de fuentes de
energía renovables.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C2.2I3): Promover el uso generalizado de vehículos eléctricos (VE)

El objetivo de la medida es promover la compra de vehículos eléctricos, vehículos ligeros (es decir,
vehículos que emitan menos de 50 g/km de CO2), bicicletas eléctricas y modos de transporte públicos
o no motorizados (pueden incluir, entre otros, autobuses y bicicletas), eliminando al mismo tiempo
gradualmente de la circulación los vehículos contaminantes más antiguos. La inversión tiene por

35

objeto complementar la reforma 3 (eliminación progresiva de los vehículos más contaminantes,
especialmente en las zonas contaminadas).

La inversión se compone de tres submedidas: I) poner en marcha la transición hacia la electromovilidad
en el sector público y en las autoridades locales; II) un régimen de apoyo para la compra de vehículos
eléctricos; se espera que la inversión complemente la reforma 3 (eliminación progresiva de los
vehículos más contaminantes, especialmente en las zonas contaminadas).

Submedida 1: impulsar la transición hacia la electromovilidad en el sector público y las
autoridades locales

Un sistema de apoyo a la compra de VE; y iii) un plan de desguace para los vehículos más
contaminantes combinado con incentivos para opciones de movilidad de bajas emisiones o sin
emisiones. Submedida 1: Incluirá la adquisición de 100 vehículos eléctricos para las necesidades de
las administraciones públicas y la instalación de los puntos de recarga pertinentes en los locales de
las administraciones públicas. También incluirá la adquisición de 125 vehículos eléctricos para las
necesidades del sector público y de las autoridades locales.

Su objetivo es servir de proyecto de demostración para la promoción de la electromovilidad entre el
público en general.

Submedida 2: un régimen de apoyo a la compra de vehículos eléctricos

Se espera que esto sirva de proyecto de demostración para la promoción de la electromovilidad hacia
el público en general. Submedida 2: Está directamente relacionada con la reforma 3, «Eliminar
progresivamente los vehículos más contaminantes, especialmente en las zonas urbanas
contaminadas», como medida paralela, de apoyo y complementaria.

Submedida 3: un plan de desguace para los vehículos más contaminantes combinado con
incentivos para las opciones de movilidad de emisión cero o de baja emisión

El régimen incentivará a los automovilistas a renunciar a vehículos más antiguos y más contaminantes
a cambio de opciones de movilidad alternativas, por ejemplo, la compra de un vehículo de baja
emisión o de una bicicleta eléctrica o billetes de autobús anuales gratuitos. La eliminación de
vehículos más antiguos tiene por objeto contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) procedentes del transporte, así como a la mitigación de su impacto en la
contaminación atmosférica, hídrica, del suelo y acústica. Los vehículos desguazados serán reciclados
por empresas de reciclado autorizadas.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

36

**C.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|52|C2.2R1<br>Establecimiento<br>de un sistema de<br>transporte<br>inteligente que<br>utilice<br>tecnologías de<br>doble uso digital|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos 150<br>sensores|—|Número|0|150|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Entrega, instalación y conexión al<br>punto de acceso nacional de al menos<br>150 sensores de tráfico para digitalizar<br>las redes y apoyar el desarrollo de un<br>sistema de transporte inteligente.|
|53|C2.2R1<br>Establecimiento<br>de un sistema de<br>transporte<br>inteligente que<br>utilice<br>tecnologías de<br>doble uso digital|Objetivo|Entrega e<br>instalación de un<br>total de 300<br>sensores|—|Número|150|300|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Entrega, instalación y conexión al<br>Punto de Acceso Nacional de un total<br>de 300 sensores de tráfico para<br>digitalizar las redes y apoyar el<br>desarrollo de un sistema de transporte<br>inteligente.|
|54|C2.2R2<br>Proporcionar el<br>marco<br>reglamentario<br>para una<br>infraestructura<br>de recarga de<br>vehículos<br>eléctricos<br>interoperables y<br>eficaces y un|Hito|Entrada en vigor<br>de la legislación<br>relativa a los<br>puntos de<br>recarga de<br>vehículos<br>eléctricos|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Entrada en vigor de la legislación<br>relativa a la infraestructura de recarga<br>de vehículos eléctricos y a un mercado<br>eficiente de recarga de vehículos<br>eléctricos.<br>El marco regulador promoverá: (1) un<br>mecanismo para la implantación y el<br>seguimiento del mercado de recarga de<br>vehículos eléctricos; y (2) un análisis<br>coordinado de los datos que permita un<br>seguimiento eficaz de la red y|

37

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||mercado<br>eficiente de<br>recarga de<br>vehículos<br>eléctricos|||||||||garantizar el cumplimiento de la<br>legislación nacional y de la UE.|
|55|C2.2R3<br>Eliminar<br>progresivamente<br>los vehículos<br>más<br>contaminantes,<br>especialmente en<br>las zonas<br>urbanas<br>contaminadas|Hito|Entrada en vigor<br>del acto<br>legislativo<br>relativo a la<br>eliminación<br>progresiva de los<br>vehículos más<br>contaminantes|Disposición<br>del acto<br>legislativo<br>que indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Entrada en vigor del acto legislativo<br>relativo a la exclusión de los vehículos<br>contaminantes de zonas u operaciones.<br>El acto legislativo creará la base<br>jurídica para hacer cumplir la adopción<br>de medidas restrictivas relacionadas con<br>la circulación de vehículos de motor,<br>con el objetivo de eliminar<br>progresivamente los vehículos más<br>contaminantes.|
|56|C2.2R3<br>Eliminar<br>progresivamente<br>los vehículos<br>más<br>contaminantes,<br>especialmente en<br>las zonas<br>urbanas<br>contaminadas|Hito|Aplicación de al<br>menos dos<br>medidas<br>destinadas a<br>excluir los<br>vehículos<br>contaminantes|Aplicación de<br>dos medidas|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos dos medidas tienen por<br>objeto la exclusión de los vehículos<br>contaminantes de zonas u operaciones,<br>por ejemplo, zonas sin emisiones, la<br>aplicación de gravámenes para la<br>circulación de vehículos en<br>determinadas zonas, la aplicación de<br>medidas obligatorias para el uso de<br>vehículos eléctricos en determinadas<br>operaciones de transporte, o medidas<br>equivalentes.|
|60|C2.2I2<br>Creación de<br>infraestructuras<br>de<br>electromovilidad|Objetivo|Instalación de al<br>menos 330<br>puntos de<br>recarga, debido a|—|Número|0|330|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Debido a la ayuda concedida por el<br>sistema de apoyo, se han adquirido e<br>instalado al menos 330 puntos de<br>recarga en edificios públicos y en los|

38

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||||la ayuda<br>concedida|||||||locales de las autoridades, las empresas<br>o los hogares privados.|
|61|C2.2I2<br>Creación de<br>infraestructuras<br>de<br>electromovilidad|Objetivo|Instalación de al<br>menos 1 000<br>puntos de<br>recarga, debido a<br>la ayuda<br>concedida|—|Número|330|1 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Debido a la ayuda concedida por el<br>sistema de apoyo, se han adquirido e<br>instalado al menos 1 000 puntos de<br>recarga en edificios públicos y en los<br>locales de<br>autoridades, empresas o hogares<br>privados.|
|62.a|C2.2I3<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos<br>eléctricos y<br>bicicletas<br>eléctricas, debido<br>a la ayuda<br>concedida|—|Número|0|1523|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Debido a la ayuda concedida por el<br>sistema de apoyo y la contratación<br>pública, se han adquirido al menos<br>1523 vehículos eléctricos de las<br>categorías M1, M2-3, N, L1e-L7e y<br>bicicletas.|
|63.a|C2.2I3<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos<br>eléctricos y<br>bicicletas<br>eléctricas, debido<br>a la ayuda<br>concedida|—|Número|1523|3483|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Debido a la ayuda concedida por el<br>régimen de apoyo y la contratación<br>pública, se han adquirido al menos<br>3483 vehículos eléctricos de las<br>categorías M1, M2-3, N, L1e-L7e y<br>bicicletas.|
|64|C2.2I3<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Desguace de<br>vehículos de<br>emisiones<br>elevadas debido<br>a la ayuda<br>concedida|—|Número|0|1 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Debido a la ayuda concedida por el<br>régimen de apoyo, al menos 1 000<br>vehículos de emisiones elevadas se han<br>desguazado y sustituido por bicicletas<br>eléctricas, billetes de autobús anuales y<br>vehículos de emisión cero o de baja<br>emisión (menos de 50 g de CO2/km).|

39

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|65|C2.2I3<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Desguace de<br>vehículos de<br>emisiones<br>elevadas debido<br>a la ayuda<br>concedida|—|Número|1 000|1 271|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Debido a la ayuda concedida por el<br>régimen de apoyo, al menos 1 271<br>vehículos de alta emisión desguazados<br>y sustituidos por bicicletas eléctricas,<br>billetes anuales de autobús y vehículos<br>de bajas emisiones (por debajo de 50 g<br>de CO2/km).|

40

**C.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 1 (C2.2I1): Ejecución de proyectos de movilidad urbana sostenible (PMUS) y medidas de
mejora de la accesibilidad

Los objetivos de las medidas son crear la infraestructura necesaria para mejorar la movilidad urbana
con opciones más respetuosas con el medio ambiente y mejorar el entorno urbano y la seguridad vial
en Limassol y Lárnaca. La inversión también incluirá medidas para mejorar la accesibilidad y la
circulación segura de peatones, ciclistas y personas con discapacidad en todos los centros urbanos.

Más concretamente, la inversión consiste en la introducción de carriles bici, carriles bus y los equipos
STI pertinentes (es decir, un sistema inteligente de semáforos con sistema prioritario de autobuses),
así como en la introducción de puestos para bicicletas, refugios de autobuses y la mejora de las
condiciones de seguridad vial en los cruces seleccionados. También incluye la creación de estaciones
de Parque de Ride y los equipos STI pertinentes, así como mejoras en la red viaria existente en los
centros urbanos (por ejemplo, pasarelas, pasos para peatones, ciclistas o personas con discapacidad,
sistemas de alerta para personas con discapacidad visual, aparcamientos para bicicletas, rampas de
pasillo).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2026.

41

**C.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución del préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario indicativo<br>de finalización|Col10|Descripción de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objetivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|57|C2.2I1<br>Ejecución de<br>proyectos de<br>movilidad<br>urbana<br>sostenible<br>(PMUS) y<br>medidas de<br>mejora de la<br>accesibilidad|Hito|Firma de<br>contratos para la<br>construcción de<br>infraestructuras<br>de transporte<br>sostenibles e<br>instalaciones<br>auxiliares|Contratos<br>firmados|—|—|—|TERCER<br>TRIMESTRE<br>2|2024|Firma de contratos para (1) la<br>construcción de carriles bici,<br>carriles bus y estaciones de<br>estacionamiento de los<br>proyectos de movilidad urbana<br>sostenible (PMUS) y (2) la<br>provisión de instalaciones<br>auxiliares relacionadas con el<br>transporte sostenible, incluidas<br>instalaciones de aparcamiento<br>para bicicletas y pasos para<br>peatones, ciclistas o personas<br>con discapacidad.|
|58|C2.2I1<br>Ejecución de<br>proyectos de<br>movilidad<br>urbana<br>sostenible<br>(PMUS) y<br>medidas de<br>mejora de la<br>accesibilidad|Objetivo|Finalización de<br>las obras de<br>construcción de<br>al menos 52 km<br>de rutas de<br>transporte<br>sostenibles|—|Número|0|52|TERCER<br>TRIMESTRE<br>1|2026|Finalización de obras de<br>construcción de al menos 52 km<br>de rutas de transporte<br>sostenibles, incluidos al menos<br>33 km de carriles bici, al menos<br>11 km de carriles bus y al menos<br>8 km de pasillos.|
|59|C2.2I1<br>Ejecución de<br>proyectos de<br>movilidad<br>urbana<br>sostenible<br>(PMUS) y|Objetivo|Finalización de<br>las obras de<br>construcción de<br>al menos 644<br>instalaciones<br>auxiliares<br>relacionadas con|—|Número|0|644|TERCER<br>TRIMESTRE<br>1|2026|Finalización de los trabajos de<br>construcción de al menos 644<br>instalaciones auxiliares<br>relacionadas con el transporte<br>sostenible, incluidas al menos 4<br>estaciones de estacionamiento,<br>al menos 40 cruces, al menos|

42

medidas de
mejora de la
accesibilidad

el transporte
sostenible

300 rampas y al menos 300
aparcamientos de bicicletas.

43

**D.** **COMPONENTE** **2.3:** **G** **ESTIÓN INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL AGUA**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda las ineficiencias en la gestión
del agua. Los objetivos de este componente son garantizar un suministro adecuado e ininterrumpido
de agua potable de buena calidad, maximizando la infraestructura para los sistemas de alcantarillado,
el tratamiento de las aguas residuales y la reutilización de los efluentes tratados en la agricultura;
reducir la pérdida de agua, la captación de agua y agua subterránea sin ingresos, mejorar las
infraestructuras de lucha contra las inundaciones, mejorar la eficiencia operativa de los servicios que
se prestan a los consumidores a través de los avances tecnológicos y establecer transparencia en las
transacciones financieras.

El componente aborda la recomendación específica por país sobre la gestión del agua
(recomendaciones específicas por país 3 de 2020 y 4 de 2019).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**D.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C2.3R1): Reforma de la gestión de los recursos hídricos

El objetivo de la medida es definir acciones que aborden las deficiencias estructurales de la gestión
de los recursos hídricos en Chipre y mejoren su eficiencia y sostenibilidad.

La reforma consiste en la creación de un grupo de trabajo de alto nivel (en lo sucesivo, «el Grupo»)
que actuará como órgano de cooperación entre las distintas autoridades de gestión del agua y como
órgano de coordinación y supervisión para la ejecución de las inversiones y acciones que se
propongan. El Grupo propondrá un plan de acción con las medidas reglamentarias y de adaptación
necesarias que se aplicarán en los próximos 10 a 15 años y prestará asistencia técnica para su
aplicación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 2 (C2.3I2): Instalaciones de tratamiento de aguas: mejora para mejorar la calidad del agua

Los objetivos de la medida son mejorar la calidad del agua, reducir el consumo de energía y el coste
de la producción de agua potable limitando la necesidad de desalinización del agua, así como reducir
las interrupciones en el suministro y la distribución de agua.

La medida consiste en la renovación de las instalaciones de tratamiento de aguas de Limasol,
Asprokremmos, Tersefanou, Kornos y Kannaviou. Comprenderá la sustitución de la infraestructura
de cloración existente en estas cinco instalaciones de tratamiento de aguas, la instalación de unidades
de tratamiento mediante carbón activo en las instalaciones de tratamiento de aguas de Limasol,
Asprokremmos y Tersefanou, la ampliación de la capacidad de la instalación de tratamiento de aguas
de Asprokremmos en 10 000 m³/día, y la modernización del sistema de seguimiento y control, así
como del sistema de automatización.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 3 (C2.3I3): Sistema Integrado de Gestión de Seguimiento y Control de la Infraestructura
del Departamento de Desarrollo del Agua

El objetivo de la medida es mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y aumentar la
capacidad operativa del Departamento de Desarrollo del Agua. La medida tiene por objeto

44

proporcionar herramientas a los empleados de WDD para que puedan explotar la infraestructura de
WDD de manera más eficiente y proporcionar seguridad frente a las amenazas cibernéticas y físicas.

La medida consiste en la creación de una plataforma integrada que constará de una serie de
subsistemas en los que cada uno de ellos abordará retos clave, como la calidad del agua, la gestión de
inundaciones, la gestión de la demanda de agua, la eficiencia energética y la seguridad física y
cibernética. La aplicación de las medidas incluirá: I) la instalación de 500 sensores hidráulicos y de
calidad en la infraestructura de WDD hasta el nivel de las comunidades; II) la instalación de
contadores de energía para supervisar el consumo de energía de las estaciones de bombeo que se
transmitirán y almacenarán en una base de datos; III) una plataforma de software para ayudar al
proceso de toma de decisiones en relación con la producción de agua a partir de diferentes fuentes
(desalinización y tratamiento del agua de los embalses). El proyecto se ejecutará mediante la siguiente
secuencia de acciones: análisis detallado de las necesidades con la ayuda de consultores
especializados; adquisición e instalación de equipos; y aplicación, evaluación y puesta en servicio de
los subsistemas informáticos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C2.3I4): Gestión inteligente de las redes de aguas y alcantarillado

El objetivo de la medida es mejorar la eficiencia operativa y energética mediante la digitalización de
la organización de gobierno local del distrito de Lárnaca y la organización de gobierno local del
distrito de Limassol, en particular mediante la mejora del funcionamiento y los servicios de las
organizaciones y la integración de los sistemas informáticos utilizados actualmente en un sistema
unificado para operar en el marco de los servicios en la nube.

La medida consiste en una serie de mejoras inteligentes y digitales en cada una de las dos
organizaciones: I) La Organización del Gobierno Local del Distrito de Lárnaca adoptará medidas para
reducir el consumo de energía de la planta de tratamiento de aguas residuales de Lárnaca mediante
soluciones solares y de biogás. Además, instalará sensores de calidad y presión del agua en sus redes
de distribución, con el objetivo de sustituir al menos el 50 % de sus contadores de consumo
convencionales por contadores inteligentes. Además, desarrollará una herramienta digital de apoyo a
la toma de decisiones y un banco de datos. Además, desarrollará una herramienta digital de apoyo a
la toma de decisiones y un banco de datos. II) La organización del gobierno local del distrito de
Limassol sustituirá los contadores de consumo convencionales por contadores inteligentes
automatizados e instalará sensores de presión y calidad para el seguimiento de las infraestructuras y
el desarrollo de servicios innovadores al cliente, por ejemplo una alerta temprana en caso de fuga.
Además, se diseñará un programa informático personalizado que integre todas sus operaciones para
apoyar la toma de decisiones basada en datos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 5 (C2.3I5): Medidas contra las inundaciones y la captación de agua

El objetivo de la medida es mitigar los efectos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente,
los sitios culturales y los ingresos derivados de las inundaciones mediante la gestión del riesgo de
inundación. Un objetivo específico resultante de las acciones que deben llevarse a cabo es la
reducción de la erosión de las escorrentías extremas, tanto en zonas agrícolas como urbanas.

La medida consiste en una serie de medidas contra las inundaciones y la captación de agua. Las obras
se concentrarán en tres zonas, a saber, Livadia, Kladeri y el centro de Nicosia, como sigue: I) En
Livadia, el municipio de Lárnaca modernizará y embellizará los canales de inundación mediante
mejoras en el lecho y las riberas de los ríos. II) En la zona de Kladeri, el municipio de Kourion
construirá una red completa de recogida de aguas pluviales de 4 600 metros de longitud para cubrir

45

la zona que termina en 35 pozos de absorción. III) En Nicosia, el municipio de Nicosia ya ha
seleccionado once zonas en las que se construirá un sistema de alcantarillado completo. Las obras
incluirán la reconstrucción de calles y aceras y la ampliación de la red de aguas pluviales.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6 (C2.3I6): Mejorar la seguridad hídrica de las regiones de Nicosia y Lárnaca

El objetivo de la medida es aumentar la adecuación del agua a las necesidades de la Organización del
Gobierno Local del Distrito de Nicosia y la Organización de Gobierno Local del Distrito de Lárnaca.

La medida prevé la construcción de cuatro depósitos de agua de acero laminado en vidrio (GLS) de
nueva generación en la región de Nicosia y la construcción de un embalse de agua de hormigón en
una zona específica designada en Klavdia (Lárnaca).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 8 (C2.3I8) Protección del ecosistema marino frente a los peligros derivados de los vertidos
de petróleo

El objetivo de la medida es proteger los ecosistemas marinos mediante la mejora de la capacidad
operativa del Departamento de Pesca e Investigación Marina para responder rápida, adecuada y
eficazmente a los incidentes derivados de la contaminación por hidrocarburos y la contaminación
marina.

La medida consiste en la adquisición de tres buques anticontaminación con la posibilidad de realizar
operaciones autónomas de recuperación de hidrocarburos, dos de los cuales funcionarán cerca de la
costa y el más grande en alta mar, así como la compra de dos unidades autónomas de pulverización
de aire dispersante de hidrocarburos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

46

**D.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|66|C2.3R1<br>Reforma de la<br>gestión de los<br>recursos<br>hídricos|Hito|Adopción de un<br>plan de acción<br>sobre la gestión<br>de los recursos<br>hídricos|Publicación del<br>plan de acción<br>en la página web<br>del Ministerio<br>de Agricultura,<br>Desarrollo Rural<br>y Medio<br>Ambiente|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Adopción de un plan de acción sobre la<br>gestión de los recursos hídricos con<br>medidas reglamentarias y de adaptación.<br>Los objetivos del plan de acción<br>propuesto serán los siguientes: (1)<br>mejorar el uso del agua y (2) mejorar la<br>seguridad y el funcionamiento sostenible<br>de las infraestructuras hídricas.|
|69.a|C2.3I2<br>Instalaciones<br>de tratamiento<br>de aguas:<br>mejora para<br>mejorar la<br>calidad del<br>agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>instalación de<br>unidades de<br>tratamiento<br>mediante carbón<br>activo en las<br>instalaciones de<br>tratamiento de<br>aguas de<br>Tersefanou,<br>Asprokremmos<br>y Limasol.|Expedición de<br>certificados de<br>finalización por<br>el ingeniero del<br>proyecto para<br>cada uno de los<br>tres contratos|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de las obras de instalación<br>de unidades de tratamiento mediante<br>carbón activo con:<br>a) 30 000 m 3 decapacidaddiaria para la<br>planta depuradora de aguas de<br>Tersefanou;<br>b) 30 000 m 3 decapacidaddiaria para la<br>planta depuradora de aguas de<br>Asprokremmos; y<br>c) 20 000 m 3 decapacidaddiaria para la<br>planta depuradora de aguas de Limassol.|
|69b|C2.3I2<br>Instalaciones<br>de tratamiento<br>de aguas:<br>mejora para<br>mejorar la<br>calidad del<br>agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>sustitución de la<br>infraestructura<br>de cloración de<br>los cinco PMA|Expedición de<br>certificados de<br>finalización por<br>el ingeniero del<br>proyecto para<br>las obras|—|—|—|<br>TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de las obras de colocación<br>de la infraestructura de cloración de las<br>plantas de tratamiento de aguas de<br>Limassol, Asprokremmos, Tersefanou,<br>Kornos y Kannaviou.|
|70|C2.3I2<br>Instalaciones<br>de tratamiento<br>de aguas:<br>mejora para|Objetivo|Finalización de<br>las obras de<br>ampliación y<br>del sistema de<br>automatización||m³/día|0|10 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de las obras para la<br>ampliación de la capacidad de la<br>instalación de tratamiento de aguas de<br>Asprokremmos en 10 000 m³/día,<br>incluida la mejora del sistema de|

47

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||mejorar la<br>calidad del<br>agua||de la instalación<br>de tratamiento<br>de aguas de<br>Asprokremmos|||||||seguimiento y control, así como del<br>sistema de automatización.|
|71|C2.3I3<br>Sistema<br>Integrado de<br>Gestión de<br>Seguimiento y<br>Control de la<br>Infraestructura<br>del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua|Hito|Finalización del<br>análisis<br>detallado de los<br>requisitos y del<br>documento de<br>diseño del<br>sistema|Aprobación del<br>análisis<br>detallado de los<br>requisitos y del<br>documento de<br>diseño del<br>sistema por el<br>Comité Director<br>del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|El análisis de requisitos y el documento<br>de diseño del sistema describirán todos<br>los aspectos, características y<br>funcionalidades del sistema, incluidos:<br>sensores de calidad, sensores operativos<br>(como flujo, nivel y presión), contadores<br>de energía, dispositivos de<br>comunicación, equipos informáticos<br>(hardware, software). El análisis<br>detallado de los requisitos y el diseño del<br>sistema determinarán el número exacto y<br>el tipo de equipo necesario para este<br>proyecto.|
|72|C2.3I3<br>Sistema<br>Integrado de<br>Gestión de<br>Seguimiento y<br>Control de la<br>Infraestructura<br>del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos el 50 %<br>del equipo||%%|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Entrega e instalación de al menos el<br>50 % del número total de unidades<br>prescritas en el análisis detallado de los<br>requisitos y el diseño del sistema (por<br>ejemplo, sensores de calidad,<br>dispositivos de comunicación y<br>contadores de calidad).|
|73|C2.3I3<br>Sistema<br>Integrado de<br>Gestión de<br>Seguimiento y<br>Control de la<br>Infraestructura<br>del|Hito|Finalización de<br>un sistema<br>integrado de<br>gestión del agua<br>plenamente<br>operativo|El equipo de<br>ejecución del<br>proyecto del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua y el<br>funcionario<br>responsable|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización del sistema integrado de<br>gestión del seguimiento y el control, que<br>incluirá la verificación de que el sistema<br>es capaz de detectar, en una fase<br>temprana, acontecimientos que requieran<br>acciones inmediatas por parte del<br>personal del Departamento de Desarrollo<br>del Agua. El sistema deberá ser capaz de|

48

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua|||aprueban el<br>funcionamiento<br>y la<br>funcionalidad de<br>todo el sistema.||||||responder automáticamente a<br>determinados acontecimientos y, al<br>mismo tiempo, alertar a los operadores o<br>al público. El sistema deberá ser capaz<br>de recoger y analizar una gran cantidad<br>de datos que puedan utilizarse para la<br>elaboración de previsiones y para ayudar<br>a la toma de decisiones.|
|74.a|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Suministro e<br>instalación de<br>equipos de<br>energía<br>fotovoltaica en<br>la instalación de<br>tratamiento de<br>aguas residuales<br>de Lárnaca||Número|0|700|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Suministro e instalación de equipos de<br>energía fotovoltaica en la instalación de<br>tratamiento de aguas residuales de<br>Lárnaca con una potencia de al menos<br>700 kW.|
|74b|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Suministro e<br>instalación de la<br>unidad de<br>biogás en la<br>planta<br>depuradora de<br>aguas residuales<br>de Lárnaca<br>||Número|0|90|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Suministro e instalación de una unidad<br>de biogás en la planta de tratamiento de<br>aguas residuales de Larnaca que genere<br>una potencia de al menos 90 KW.<br>|
|75|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos 200<br>sensores de<br>calidad y<br>presión||Número|0|200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Suministro e instalación de al menos 200<br>sensores de calidad y presión en las redes<br>de agua de Lárnaca y Limasol.|
|76.a|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de|Objetivo|Instalación y<br>funcionamiento<br>de al menos<br>100 000||Número|0|100 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 100 000 contadores<br>inteligentes en funcionamiento (que<br>proporcionen lecturas de consumo) y un<br>sistema completo de medición inteligente|

49

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||aguas y<br>alcantarillado||contadores<br>inteligentes|||||||del agua, un sistema de seguimiento, y<br>sistemas de control y apoyo instalados y<br>operativos en Lárnaca y Limasol.|
|76b|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Desarrollo de<br>una herramienta<br>digital de apoyo<br>a las decisiones<br>y un banco de<br>datos en<br>Lárnaca y<br>diseño de una<br>solución de<br>software<br>personalizada<br>en Limassol||Número|0|2|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Desarrollo y funcionamiento de la<br>herramienta digital de apoyo a la toma de<br>decisiones y del banco de datos de<br>Lárnaca; se diseña una solución de<br>software personalizada que integre todas<br>sus operaciones y apoye la toma de<br>decisiones basada en datos en Limassol.|
|77.a|C2.3I5<br>Medidas<br>contra las<br>inundaciones<br>y la captación<br>de agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>construcción de<br>la red de drenaje<br>y reconstrucción<br>de calles y<br>pavimentos en<br>zonas de<br>Nicosia|El equipo de<br>gestión del<br>proyecto<br>certifica la<br>finalización de<br>la construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Finalización de la construcción de la red<br>de drenaje y reconstrucción de calles y<br>pavimentos en Agios Antonios, la<br>antigua ciudad, Likavitos y Agioi<br>Omologites de Nicosia, con una longitud<br>total de aproximadamente 6,5 km.|
|77b|C2.3I5<br>Medidas<br>contra las<br>inundaciones<br>y la captación<br>de agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>construcción de<br>la red de drenaje<br>y reconstrucción<br>de calles y<br>pavimentos en<br>zonas de<br>Nicosia|Certificados<br>expedidos de<br>finalización de la<br>construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización de la construcción de la red<br>de drenaje y reconstrucción de calles y<br>aceras en las siete zonas restantes:<br>Palouriotissa, Trypiotis, Agios Antonios,<br>dos zonas de Agioi Omologites y dos<br>zonas de la ciudad de Nicosia.|
|78|C2.3I5<br>Medidas<br>contra las|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>construcción del|Certificados<br>expedidos de|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Finalización de la construcción del<br>sistema de recogida y reciclado de aguas<br>pluviales que cubre una superficie total|

50

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||inundaciones<br>y la captación<br>de agua||sistema de<br>recogida y<br>reciclado de<br>aguas pluviales<br>en la zona de<br>Kladeri|finalización de<br>la construcción||||||del sistema de captación de agua de<br>4,5 km en la zona de Kladeri.|
|79|C2.3I5<br>Medidas<br>contra las<br>inundaciones<br>y la captación<br>de agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>construcción del<br>canal de<br>inundación de<br>Livadia|Certificado<br>expedido de<br>finalización de<br>la construcción||||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de las obras de construcción<br>del canal de inundación con una<br>capacidad total de aproximadamente<br>30 000 m³ en Livadia.|
|80|C2.3I6<br>Mejorar la<br>seguridad<br>hídrica de las<br>regiones de<br>Nicosia y<br>Lárnaca|Objetivo|Finalización de<br>la construcción<br>de dos depósitos<br>de acero<br>revestidos de<br>vidrio en el<br>distrito de<br>Nicosia||m³|0|16 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Finalización de la construcción de dos<br>depósitos de acero revestidos de vidrio<br>en el distrito de Nicosia con una<br>capacidad total de 16 000 m3.|
|81|C2.3I6<br>Mejorar la<br>seguridad<br>hídrica de las<br>regiones de<br>Nicosia y<br>Lárnaca|Objetivo|Finalización de<br>la construcción<br>de dos depósitos<br>adicionales de<br>acero revestido<br>de vidrio en el<br>distrito de<br>Nicosia y 1<br>embalse de agua<br>de hormigón en<br>el distrito de<br>Lárnaca||m³|16 000|46 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización de la construcción de dos<br>depósitos adicionales de acero revestido<br>de vidrio en el distrito de Nicosia y un<br>depósito de agua de hormigón en el<br>distrito de Lárnaca con una capacidad<br>total de 46 000 m³.|
|84|C2.3I8<br>Protección del<br>ecosistema<br>marino frente|Hito|Entrega,<br>inspección de<br>calidad para<br>verificar su|Informes de<br>expertos y<br>expedición de<br>certificados de|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Entrega, inspección de calidad para<br>verificar su eficacia operativa y<br>aceptación de tres buques (un buque de<br>25 m de eslora aproximadamente para|

51

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||a los riesgos<br>derivados de<br>los vertidos de<br>petróleo||eficacia<br>operativa y<br>aceptación de<br>tres buques y<br>dos sistemas de<br>pulverización<br>aérea|calidad sobre la<br>eficacia<br>operativa y la<br>aceptación de<br>buques y<br>sistemas de<br>pulverización<br>aérea||||||operar en la zona económica exclusiva<br>chipriota y dos buques de entre 8 y 11<br>metros de eslora aproximadamente para<br>faenar en aguas costeras y dos sistemas<br>de pulverización aérea.|

52

**M.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

                                           Inversión 1 (C2.3I1): Sustitución del sistema de transporte Choirokitia Famagusta

Los objetivos de la medida son 1) mejorar la seguridad del suministro de agua mediante una
infraestructura de transporte mejorada con una mayor capacidad del conducto entre fuentes de agua
clave (por ejemplo, plantas de tratamiento de agua) y zonas de consumo, así como 2) contribuir a
minimizar las pérdidas de agua y la aparición de fallos, mejorar la calidad del agua mezclando agua
desalinizada y refinada antes de llegar a los consumidores finales, y lograr ahorros de energía
mediante la reducción del bombeo de agua.

La medida consiste en la construcción de una sustitución del transportador de agua existente. El
proyecto incluirá la realización de estudios topográficos y evaluaciones de impacto ambiental. Tras
las citadas medidas preliminares y la expedición de los permisos necesarios, el Departamento de
Desarrollo del Agua asignará las obras de construcción a un contratista que será seleccionado
mediante procedimientos de contratación pública para llevar a cabo las obras.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

53

**M.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario indicativo<br>de finalización|Col10|Descripción de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objetivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|67|C2.3I1<br>Sustitución<br>del sistema de<br>transporte<br>Choirokitia-<br>Famagusta|Hito|Preparación de<br>los<br>documentos de<br>licitación y<br>convocatoria<br>de licitación|Licitación<br>publicada para<br>las obras de<br>sustitución del<br>transportador|—|—|—|TERCER<br>TRIMESTRE<br>3|2023|Preparación de los documentos de<br>licitación y publicación de la<br>licitación tras la finalización del<br>diseño detallado de la sustitución<br>del sistema de transporte<br>Choirokitia-Famagusta, incluida<br>una relación de cantidades por<br>sondeo cuantitativo, topografía,<br>permisos, otros estudios técnicos<br>y medioambientales y concesión<br>de licencias. Finalización de la<br>evaluación de impacto ambiental<br>de la Ley de Proyectos [127<br>(I)/2018]/procedimientos de<br>contratación pública [Ley 73<br>(I)/2016].|
|68|C2.3I1<br>Sustitución<br>del sistema de<br>transporte<br>Choirokitia-<br>Famagusta|Objetivo|Instalación de<br>un gasoducto<br>nuevo con una<br>longitud total<br>de 20 km||Número|0|20|TERCER<br>TRIMESTRE<br>2|2026|Finalización de la construcción e<br>instalación de un nuevo gasoducto<br>con una longitud total de 20 km y<br>explotación del equipo. Una<br>oficina de ingeniería cualificada<br>verificará el trabajo realizado.|

54

**E.** **COMPONENTE** **3.1:** **N** **UEVO MODELO DE CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA**

El componente aborda los retos de la economía chipriota en lo que respecta a la competitividad, la
productividad y la inversión, así como la dependencia excesiva de determinados sectores económicos,
como el turismo.

El objetivo del componente es ayudar a la economía a transitar hacia un nuevo modelo de crecimiento
económico (Centro de Comercio y Empresas Sostenibles de Europa) abordando los retos sectoriales
de la siguiente manera:

Sector primario: el objetivo es desarrollar un sector agrícola competitivo, principalmente a través de
la tecnología agrícola y una estrecha colaboración con las empresas, las instituciones de educación
superior y los centros de investigación para destacar.

Sector secundario: el objetivo es desarrollar un sector competitivo de fabricación ligera que preste
especial atención a ámbitos como la tecnología ecológica y la agrotecnología.

Turismo sostenible: el objetivo es desarrollar una sólida infraestructura agroturística y de hostelería
sostenible y atraer turistas de bienestar sanitario a través de una asistencia sanitaria competitiva y de
prestigio.

Economía circular (con énfasis en la gestión de residuos): el objetivo es ayudar a avanzar hacia una
economía circular haciendo un mejor uso de las materias primas, reduciendo los residuos,
sensibilizando sobre el desarrollo sostenible y pasando a las energías renovables a fin de mitigar la
crisis climática, proteger el bienestar social y construir una economía resiliente. El componente
contribuye a abordar la recomendación específica por país relativa a «centrar la inversión en la
transición ecológica y digital» y «en la gestión de los residuos y del agua» (recomendación específica
por país 3 de 2020), «centrar la política económica relacionada con la inversión en el transporte
sostenible, el medio ambiente» y «en el medio ambiente, en particular en la gestión de los residuos y
del agua» (recomendación específica por país 4 de 2019).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**E.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

**Subcomponente 3.1.1 Sector primario resiliente y competitivo**

Inversión 1 (C3.1R1): Trasladar las prácticas agrícolas del siglo 20 al siglo 21 invirtiendo en un centro
nacional de excelencia en tecnología agrotecnológica

El objetivo de la reforma es abordar los retos del sector primario, como la baja productividad y la
falta de conocimientos tecnológicos, mediante el establecimiento de un modelo operativo
centralizado a través de una estrecha colaboración entre el Instituto de Investigación Agrícola y las
universidades públicas.

La reforma consistirá en establecer el Instituto de Investigación Agrícola de Chipre como centro de
excelencia del país en agricultura, ganadería y protección del medio ambiente y en reforzar la
cooperación entre el Instituto de Investigación Agrícola y las universidades para elaborar nuevos
planes de estudios.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2023.

55

Inversión 2 (C3.1R2): Plataforma en línea para mejorar la simetría del comercio y la información en
la cadena de suministro de productos frescos

Los objetivos de la reforma son abordar los persistentes inconvenientes de la cadena de suministro de
productos frescos, especialmente en lo que se refiere a la trazabilidad, las distorsiones de los precios
de mercado y la asimetría de la información, lo que debilita la posición de los productores en el
mercado.

La reforma consistirá en una nueva ley sobre prácticas desleales en las transacciones en el mercado
local de productos frescos. Se ofrecerá a las organizaciones de productores una plataforma adaptada
a las especificidades del mercado chipriota para iniciar su cooperación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2024.

Inversión 3 (C3.1R3): Mejora genética de la cabaña ovina y caprina de Chipre

El objetivo de la reforma es mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector primario mediante
el fomento del uso de los avances tecnológicos en el registro de datos sobre la leche y de la
información sobre la mejora genómica de las ovejas y las cabras para optimizar la producción de
leche en las explotaciones.

La reforma consistirá en la ayuda a los ganaderos de ovino y caprino para que mejoren su
mantenimiento de registros en la explotación, su proceso de registro de la leche y sus esfuerzos de
evaluación de la calidad de la leche. La reforma también implicará la participación de los agricultores
en el proyecto de investigación AGRICYGEN financiado a nivel nacional, a fin de que los
agricultores adquieran conocimientos y orientaciones avanzados sobre el mérito genético de sus
animales, en forma de valores genéticos para la cría (VEBV). La información del GEBV permite a
los ganaderos tomar decisiones informadas sobre la reproducción animal con el fin de mejorar la
productividad de la leche en cada generación posterior en la explotación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C3.1I2): Mejora de las bases de datos isotópicas existentes de los alimentos y bebidas
locales tradicionales chipriotas, mediante el desarrollo de una plataforma de cadena de bloques, para
garantizar su identidad

El objetivo de la medida es desarrollar un mecanismo y una metodología de verificación adecuada
para la autenticación de los productos chipriotas, así como de los alimentos europeos en general,
utilizando bases de datos isotópicas. En particular, la medida desarrollará una metodología de
verificación para al menos tres ámbitos de autenticidad (por ejemplo, productos lácteos, miel y
bebidas espirituosas).

La inversión consistirá en el establecimiento de una red de conocimientos especializados que
informará a las partes interesadas en materia de reglamentación y producción sobre cuestiones
relativas a la autenticidad de los alimentos, los conjuntos de datos existentes, la metodología
disponible y el intercambio seguro de datos e información. Asimismo, desarrollará una metodología
de verificación basada en la cadena de bloques para al menos diez alimentos o bebidas tradicionales
o locales. La metodología de verificación se conectará a la base de datos isotópica «IsoDataBase».

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Inversión 3 (C3.1I3): Mejorar la cualificación de la comunidad agrícola existente y profesionalizar la
futura mano de obra invirtiendo en capital humano

56

El objetivo de la medida es mejorar las capacidades de la comunidad agrícola mediante la
transferencia de conocimientos y la promoción de la innovación. De este modo, su objetivo es
fomentar un sector agrícola más competitivo con un mayor potencial, mediante el desarrollo de
capacidades y la transferencia de conocimientos.

La inversión consistirá en la concesión de diez becas en el sector agrícola, de 10 000 EUR cada una,
para apoyar el desarrollo de la futura mano de obra del sector. También apoyará la transferencia de
conocimientos e innovación dentro de la mano de obra existente, mediante el uso del Sistema de
Conocimiento e Innovación Agrícola con vínculos con el mundo académico, colmando la brecha
entre la aplicación práctica, por una parte, y el conocimiento, la ciencia, la experiencia y la
investigación, por otra.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

**Subcomponente 3.1.2 Sector secundario innovador y competitivo**

Inversión 5 (C3.1I5): Creación de una identidad comercial nacional y promoción del producto
tradicional «halloumi»

El objetivo de la medida es establecer una marca para los productos chipriotas con el fin de promover
su exportación.

La inversión consistirá en el desarrollo de planes de acción basados en dos estudios: a) una sobre la
creación de una identidad comercial nacional «Made in Cyprus» (marca) centrada en la calidad y las
características estructurales de los productos y servicios chipriotas, combinada con elementos de la
tradición y la historia de la isla, y b) un estudio para aplicar una estrategia para el queso halloumi con
el fin de aumentar su carácter distintivo como producto chipriota auténtico y diseñar una campaña de
promoción y sensibilización.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2022.

Inversión 6 (C3.1I6): Régimen de modernización y digitalización de las empresas dedicadas a la
fabricación y el comercio de productos agrícolas

El objetivo de la medida es reforzar la resiliencia del sector agrícola y promover la diversificación de
la actividad económica. La medida tiene por objeto incentivar las inversiones en nuevas empresas o
en el progreso tecnológico de las empresas existentes.

La inversión consistirá en la utilización de un régimen de subvenciones que proporcione ayuda a las
empresas existentes y de nueva creación, especialmente a las pymes, dedicadas a la transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, excepto el vino, el vinagre de vino y las actividades
relacionadas con la pesca y la acuicultura. El régimen ayudará a las empresas a financiar inversiones
en activos materiales o inmateriales para modernizar y mejorar sus instalaciones de producción,
ampliar e incrementar su capacidad productiva, introducir nuevas tecnologías y procedimientos y
desarrollar productos agrícolas nuevos o de mayor calidad. La financiación también ayudará a las
empresas a mejorar sus capacidades digitales, ayudándolas así a mejorar sus procesos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Inversión 7 (C3.1I7): Régimen para la mejora de la competitividad o la eficiencia energética de las
grandes empresas en Chipre

57

El objetivo de la medida es ayudar a las grandes empresas con gastos de capital para los esfuerzos de
modernización que se espera permitan a estas empresas crecer, ser más competitivas, crear empleo y
contribuir así al desarrollo económico del país, incluidas las mejoras de la eficiencia energética.

La inversión consistirá en un régimen de subvenciones de hasta 7 000 000 EUR para desarrollar y
promover grandes empresas existentes y nuevas, principalmente en el sector manufacturero. El
régimen de subvenciones ofrecerá incentivos a las empresas para que mantengan sus actividades y su
empleo, así como para que realicen inversiones en eficiencia energética.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades5: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que logren unas emisiones
de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia
pertinentes; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de
tratamiento mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos
pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las
actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

**Subcomponente 3.1.3 Sector del turismo sostenible y de alto valor añadido**

Inversión 8 (C3.1I8): Aumentar el valor añadido del sector turístico

Los objetivos de la inversión son enriquecer el producto turístico, atraer nuevos mercados, reduciendo
al mismo tiempo la estacionalidad y mejorando el entorno construido, especialmente en las zonas
rurales, montañosas y remotas.

La inversión consistirá en ayudas en forma de subvenciones a dos categorías de empresas: (1) pymes
del sector del alojamiento, por ejemplo hoteles, para proyectos de renovación y (2)
restaurantes/tavernos o empresas que venden productos alimentarios tradicionales, que pueden
incluirse en la etiqueta «Taste of Cyprus», para obras de renovación.

Otro objetivo de la medida es promover Chipre como posible destino de conferencias y turismo. La
inversión consistirá en la renovación del centro de conferencias «Filoxenia» en Nicosia.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 9 (C3.1I9): Promoción de la economía circular en establecimientos hoteleros

Los objetivos de la inversión son facilitar la transición del modelo de negocio de los hoteles a la
circular o desarrollar productos o servicios circulares.

La inversión consiste en diagnósticos, recomendaciones, formación y asesoramiento, y en el
seguimiento de la aplicación de las recomendaciones que conducen a la certificación.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Inversión 10 (C3.1I10): Enriquecimiento del producto turístico en zonas rurales, montañosas y

remotas

5 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

58

El objetivo de la inversión es apoyar la economía en las zonas rurales, montañosas y remotas,
desarrollando la oferta de actividades a los visitantes. Su objetivo es aumentar la diversificación del
sector turístico, crear empleo y reducir la emigración.

La inversión consiste en i) la finalización de la ruta de Aphrodite de 2 km de longitud, que conectará
puntos históricos, religiosos y medioambientales de la zona (por ejemplo, pistas naturales) y
complementa el proyecto «Ruta de experiencia auténtica», y ii) conceder apoyo a empresas y consejos
comunitarios locales para la restauración a escala limitada de edificios, incluida su reorientación para
acoger microempresas y pequeñas empresas en los sectores creativo y manufacturero y mejorar la
infraestructura y la estética visual en general.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

**Subcomponente 3.1.4 Economía circular**

Inversión 4 (C3.1R4): Mejora de la economía circular en la industria

El objetivo de la medida es mejorar el modelo de economía circular en el país mediante la aplicación
de un plan de acción concreto. El plan de acción incluirá un sistema de subvenciones para aumentar
la inversión empresarial en la economía circular, así como acciones como: El plan de acción incluirá
un plan de subvenciones para mejorar la inversión empresarial en la economía circular, así como
acciones consistentes, por ejemplo, en: I) sensibilizar a los consumidores y a la comunidad
empresarial sobre los beneficios de los productos circulares para el medio ambiente y sobre los puntos
fuertes y las oportunidades de negocio que ofrece la economía circular, ii) prestar servicios de
consultoría en relación con el diagnóstico empresarial, la orientación empresarial, la formación de los
empleados y la preparación de una hoja de ruta para la transición a la circularidad, y iii) compartir
una plataforma de mercado para la economía circular a fin de conectar la oferta y la demanda de
materiales, matorrales y residuos.

Además, se aplicará un régimen de subvenciones a las pymes con el fin de pasar a un modelo
operativo circular. A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no
ocasionar daños significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego
de condiciones para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de
actividades6: I) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior;
II) actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que
logren unas emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros
de referencia pertinentes; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e
instalaciones de tratamiento mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo
plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan
seleccionarse las actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE
pertinente.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 5 (C3.1R5): Creación de un organismo de coordinación entre la administración central y la
administración local

El objetivo de la medida es ampliar la gestión de residuos hacia la prevención de residuos y la recogida
selectiva, contribuyendo así al cumplimiento de las Directivas de la UE sobre gestión de residuos y
promoviendo la economía circular. La reforma proporcionará un mecanismo para apoyar a las
autoridades locales, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, ayudándolas a ponerse en

6 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

59

contacto con el Gobierno central, crear conocimientos especializados y aprovechar las oportunidades
de financiación en el ámbito de la gestión de residuos.

La reforma consiste en la creación de un organismo de coordinación entre el gobierno central y el
gobierno local que promoverá actividades dentro de la jerarquía de gestión de residuos y el plan de
gestión de residuos y apoyará a las autoridades locales en esta perspectiva. También participará en
programas de investigación, apoyará programas piloto y llevará a cabo campañas de educación e
información destinadas a la prevención y separación de residuos, y mantendrá la base de datos de
programas y proyectos en el ámbito de la gestión de residuos.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 12 (C3.1I12): Gestión de residuos hacia una economía circular

El objetivo de la medida es contribuir eficazmente a aumentar los esfuerzos por reciclar los reciclables
secos. La inversión tiene por objeto contribuir a la consecución de los objetivos de reciclado,
aumentar la prevención de residuos como la forma más importante de mejorar la eficiencia en el uso
de los recursos y reducir el impacto medioambiental de los residuos.

La inversión consiste en el desarrollo, la instalación, la instalación y el funcionamiento de 50 quioscos
verdes para reciclables secos con el fin de ayudar a los municipios de zonas remotas a mejorar sus
sistemas de gestión de residuos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

60

**E.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|85|C3.1R1<br>Trasladar las<br>prácticas agrícolas<br>del siglo 20 al siglo<br>21 invirtiendo en un<br>centro nacional de<br>excelencia en<br>tecnología<br>agrotecnológica|Hito|Cooperación entre<br>la agricultura<br>Instituto de<br>investigación y<br>universidades<br>públicas, para<br>programas<br>conjuntos de<br>máster y doctorado|Entrada en vigor<br>del acuerdo o de<br>los acuerdos de<br>cooperación<br>firmados|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Entrada en vigor del documento o de los<br>documentos jurídicamente vinculantes por<br>los que se establece la colaboración para<br>los programas conjuntos de máster y<br>doctorado firmados entre el Instituto de<br>Investigación Agrícola y las universidades<br>públicas.|
|86|C3.1R1<br>Trasladar las<br>prácticas agrícolas<br>del siglo 20 al siglo<br>21 invirtiendo en un<br>centro nacional de<br>excelencia en<br>tecnología<br>agrotecnológica|Hito|Nuevos másteres o<br>doctorados<br>conjuntos en el<br>ámbito más amplio<br>de la agricultura|Anuncio en los<br>medios de<br>comunicación y<br>comunicación por<br>parte de las<br>autoridades<br>competentes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Matriculación de estudiantes e inicio de<br>nuevos másteres o doctorados conjuntos<br>en el ámbito más amplio de la agricultura.|
|87|C3.1R2<br>Plataforma en línea<br>para mejorar la<br>simetría del comercio<br>y la información en la<br>cadena de suministro<br>de productos frescos|Hito|Ley sobre<br>prácticas desleales<br>en las<br>transacciones en el<br>mercado local de<br>productos frescos|Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la nueva Ley<br>sobre prácticas<br>desleales en las<br>transacciones en<br>el mercado local<br>de productos<br>frescos|—|—|—|<br>TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|Entrada en vigor de una nueva ley que<br>aborde las prácticas comerciales desleales<br>en las transacciones en el mercado local de<br>productos frescos, como las<br>modificaciones unilaterales y retroactivas<br>de los contratos, las cancelaciones de<br>última hora, los plazos de pago superiores<br>a 30 días, el pago de los productos<br>dañados o no vendidos y otras acciones<br>que afecten a quienes intervienen en la<br>cadena de producción y distribución de<br>productos agrícolas.|
|88|C3.1R2|Hito|Plataforma de<br>registro de|Plataforma a<br>disposición de las|—|—|—|<br>TERCER|2024|Las organizaciones de productores<br>dispondrán de una plataforma plenamente|

61

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||Plataforma en línea<br>para mejorar la<br>simetría del comercio<br>y la información en la<br>cadena de suministro<br>de productos frescos||transacciones en el<br>mercado local de<br>productos frescos|organizaciones de<br>productores y<br>comunicación de<br>su disponibilidad<br>por parte de las<br>autoridades<br>competentes||||TRIMES<br>TRE 2||operativa para registrar las transacciones<br>en el mercado local de productos frescos.|
|90|C3.1R3<br>Mejora genética de la<br>cabaña ovina y<br>caprina de Chipre|Objetivo|Adopción de<br>métodos<br>avanzados de<br>registro de la leche<br>y participación en<br>el proyecto<br>AGRICYGEN<br>para permitir las<br>evaluaciones<br>genómicas de los<br>animales|—|Número|0|20 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Losganaderos han adoptado métodos<br>avanzados de registro de la leche. A través<br>de la participación de los agricultores en el<br>proyecto AGRICYGEN, ARI ha utilizado<br>los datos registrados, junto con los<br>resultados de los análisis de ADN, para las<br>evaluaciones genómicas del rasgo lácteo<br>de un total de 20 000 animales únicos. Los<br>ganaderos han recibido resultados de la<br>evaluación genómica para poder tomar<br>decisiones con mayor conocimiento de<br>causa en relación con la reproducción<br>animal, a fin de mejorar la productividad<br>de la leche en cada generación posterior en<br>la explotación.<br>|
|93|C3.1I2<br>Mejora de la base de<br>datos isotópicos de<br>los productos<br>tradicionales<br>chipriotas|Hito|Cromatografía<br>líquido-Equipo de<br>espectrómetro de<br>masas ISOFIX<br>(LC-IRMS)|Declaración<br>firmada de la<br>aceptación del<br>equipo en la<br>calidad y hora<br>estándar<br>especificadas en<br>los documentos de<br>licitación y en el<br>contrato firmado|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Equipo de cromatografía líquida de<br>compra e inyección— espectrómetro de<br>masas isotópico (LC-IRMS) para la<br>caracterización isotópica.|

62

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|94|C3.1I2<br>Mejora de la base de<br>datos isotópicos de<br>los productos<br>tradicionales<br>chipriotas|Objetivo|Alimentos/bebidas<br>tradicionales<br>locales conectados<br>al sistema|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Bases de datos integradas de isotópicos<br>(para al menos diez alimentos/bebidas<br>tradicionales/locales) conectadas a un<br>sistema de cadena de bloques.|
|95|C3.1I3<br>Mejorar las<br>capacidades de los<br>agricultores actuales<br>y futuros|Objetivo|Becas concedidas|—|Número|0|5|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Al menos cinco becas concedidas a<br>titulados de enseñanza secundaria para<br>cursar estudios relacionados con la<br>agricultura, en cooperación con el<br>Departamento de Agricultura, el Instituto<br>de Investigación Agrícola y las<br>universidades locales.|
|97|C3.1I5<br>Creación de una<br>identidad comercial<br>nacional y promoción<br>del producto<br>tradicional<br>«halloumi»|Hito|Planes de acción<br>para a) la marca<br>«Hecho en<br>Chipre» y b) la<br>promoción del<br>queso halloumi|Publicación de la<br>decisión del<br>Consejo de<br>Ministros y del<br>plan de acción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|Adopción por el Consejo de Ministros de<br>planes de acción que constarán de:<br>(1) ayudar a las empresas a promocionar<br>sus productos y servicios sobre la base de<br>la marca «fabricado en Chipre», y<br>(2) aumentar el carácter distintivo del<br>queso halloumi como producto chipriota<br>auténtico y diseñar una campaña de<br>promoción y sensibilización al respecto.|
|98|C3.1I6<br>Régimen de<br>modernización y<br>digitalización de las<br>empresas dedicadas a<br>la fabricación y el<br>comercio de<br>productos agrícolas|Objetivo|Subvenciones a<br>pymes dedicadas<br>al comercio y la<br>producción de<br>productos<br>agrícolas|—|Número|0|65|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos 65 pequeñas y medianas empresas<br>dedicadas a la fabricación y el comercio de<br>productos agrícolas para su modernización<br>y digitalización|
|99|C3.1I6<br>Régimen de<br>modernización y<br>digitalización de las|Objetivo|Subvenciones a<br>pymes dedicadas<br>al comercio y la<br>producción de|—|Número|65|120|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2026|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos 120 pymes dedicadas a la<br>fabricación y el comercio de productos|

63

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||empresas dedicadas a<br>la fabricación y el<br>comercio de<br>productos agrícolas||productos<br>agrícolas|||||||agrícolas para su modernización y<br>digitalización|
|100|C3.1I7<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad o la<br>eficiencia energética<br>de las grandes<br>empresas en Chipre|Hito|Inicio del régimen<br>de subvenciones<br>para grandes<br>empresas|Publicación de la<br>convocatoria de<br>propuestas en el<br>sitio web del<br>Ministerio|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Tras la aprobación del régimen por el<br>Consejo de Ministros, publicación de una<br>convocatoria de propuestas para la<br>concesión de subvenciones a grandes<br>empresas para ampliar las empresas<br>existentes mediante inversiones que<br>mejoren el nivel tecnológico, el proceso de<br>producción y su productividad, así como<br>para realizar inversiones que mejoren su<br>rendimiento energético. El pliego de<br>condiciones, incluidos los criterios de<br>admisibilidad, que garantiza que los<br>proyectos seleccionados cumplen la Guía<br>técnica sobre la aplicación del principio de<br>«no causar un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|101.a|C3.1I7<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad o la<br>eficiencia energética<br>de las grandes<br>empresas en Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|—|Número|0|3|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos tres grandes empresas,<br>principalmente del sector manufacturero,<br>para ampliar las actividades existentes<br>mediante inversiones que mejoren el nivel<br>tecnológico, el proceso de producción y su<br>productividad, y para mejorar su<br>rendimiento energético. <br>Todos los proyectos seleccionados<br>cumplirán las orientaciones técnicas «No<br>causar un perjuicio significativo»|

64

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||(2021/C58/01) mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|102.a|C3.1I7<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad o la<br>eficiencia energética<br>de las grandes<br>empresas en Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|—|Número|3|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos 10 grandes empresas,<br>principalmente del sector manufacturero,<br>para ampliar las actividades existentes<br>mediante inversiones que mejoren el nivel<br>tecnológico, el proceso de producción y su<br>productividad, y para mejorar su<br>rendimiento energético. <br>Todos los proyectos seleccionados<br>cumplirán las orientaciones técnicas «No<br>causar un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|103|C3.1I8<br>Aumentar el valor<br>añadido del sector<br>turístico haciendo<br>hincapié en el lado<br>del país, las zonas<br>montañosas y<br>remotas|Objetivo|Subvención a las<br>pymes para la<br>promoción del<br>sector turístico|—|Número|0|186|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos 186 pymes, que incluyan<br>establecimientos alimentarios,<br>restaurantes/grivernos, microempresas y<br>pequeñas y medianas empresas que<br>vendan productos tradicionales, para<br>invertir en renovación o renovación.|
|104|C3.1I8<br>Aumentar el valor<br>añadido del sector<br>turístico haciendo<br>hincapié en el lado<br>del país, las zonas|Objetivo|Subvención a los<br>hoteles para la<br>promoción del<br>sector turístico|—|Número|0|36|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos 36 hoteles y otros establecimientos<br>turísticos, para invertir en renovación o<br>renovación, incluidas las inversiones<br>digitales.|

65

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||montañosas y<br>remotas||||||||||
|104c|C3.1I8<br>Aumentar el valor<br>añadido del sector<br>turístico haciendo<br>hincapié en el lado<br>del país, las zonas<br>montañosas y<br>remotas|Hito|Renovación del<br>Centro de<br>Conferencias de<br>Filoxenia|Finalización de la<br>renovación del<br>Centro de<br>Conferencias de<br>Filoxenia|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Renovación y mejora tecnológica del<br>Centro de Conferencias de Filoxenia para<br>su uso|
|105|C3.1I9<br>Promoción de la<br>economía circular en<br>establecimientos<br>hoteleros|Objetivo|Sistema de<br>orientación para la<br>economía circular|—|Número|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|Se han firmado acuerdos de colaboración<br>con al menos 50 hoteles para una<br>orientación empresarial adaptada a la<br>economía circular.|
|106|C3.1I9<br>Promoción de la<br>economía circular en<br>establecimientos<br>hoteleros|Objetivo|Sistema de<br>orientación para la<br>economía circular|—|Número|0|18|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2026|Al menos 18 hoteles han sido certificados<br>con arreglo a las normas nacionales como<br>hoteles circulares tras la auditoría.|
|107|C3.1I10<br>Enriquecimiento del<br>producto turístico en<br>zonas rurales,<br>montañosas y<br>remotas|Hito|Ruta de Afrodita|Declaración<br>firmada de la<br>aceptación del<br>proyecto por el<br>equipo del<br>proyecto (órgano<br>de contratación)|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Finalización de la ruta de Aphrodite, que<br>conectará puntos históricos, religiosos y<br>medioambientales de la zona (por ejemplo,<br>senderos naturales) con una ruta especial<br>de 2 km de longitud, mejorando la<br>sensibilización medioambiental y<br>promoviendo la biodiversidad.|
|108|C3.1I10<br>Enriquecimiento del<br>producto turístico en<br>zonas rurales,<br>montañosas y<br>remotas|Objetivo|Proyectos<br>finalizados para<br>enriquecer el<br>producto turístico<br>en zonas rurales,<br>montañosas y<br>remotas|—|Número|0|200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 200 empresas y consejos<br>comunitarios locales han renovado,<br>renovado o modernizado visualmente<br>edificios o infraestructuras en zonas<br>rurales, montañosas y remotas, también<br>para reorientarlas a acoger microempresas|

66

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||y pequeñas empresas de los sectores<br>creativo y manufacturero.|
|109|C3.1R4<br>Mejora de la<br>economía circular en<br>la industria|Hito|Aprobación del<br>Plan de Acción<br>Nacional para la<br>Mejora de la<br>Economía Circular<br>en Chipre|Publicación de la<br>decisión del<br>Consejo de<br>Ministros para la<br>aprobación del<br>plan de acción<br>nacional.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Aprobación por el Consejo de Ministros<br>del Plan Nacional de Acción para la<br>Mejora de la Economía Circular en Chipre|
|110|C3.1R4<br>Mejora de la<br>economía circular en<br>la industria|Objetivo|Ayudas a las<br>pymes en proceso<br>de transición a un<br>modelo de<br>funcionamiento<br>circular|—|Número|0|25|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos 25 pymes que pasen a un modelo<br>operativo circular, de conformidad con las<br>orientaciones técnicas «No causar un<br>perjuicio significativo» (2021/C58/01)<br>mediante el uso de una lista de exclusión y<br>el requisito de cumplimiento de la<br>legislación medioambiental nacional y de<br>la UE pertinente.|
|111|C3.1R5<br>Creación de un<br>organismo de<br>coordinación entre la<br>administración<br>central y la<br>administración local|Hito|Legislación sobre<br>coordinación entre<br>la administración<br>central y la<br>administración<br>local|Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>de la legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Entrada en vigor de la legislación, que<br>establecerá un órgano de coordinación<br>entre el Gobierno central y el gobierno<br>local. El organismo de coordinación<br>proporcionará un mecanismo para mejorar<br>la gestión de residuos, contribuir al<br>cumplimiento de las directivas de la UE<br>sobre gestión de residuos y promover la<br>economía circular.|
|112|C3.1I12<br>Gestión de residuos<br>hacia una economía<br>circular|Hito|Firma del contrato<br>de instalación de<br>quioscos verdes|Firma del contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Contrato firmado para la creación e<br>instalación de al menos 50 quioscos verdes<br>para reciclables secos.|

67

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|115|C3.1I12<br>Gestión de residuos<br>hacia una economía<br>circular|Objetivo|Finalización de la<br>instalación y<br>puesta en<br>funcionamiento de<br>los quioscos<br>verdes|—|Número|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Establecimiento, instalación y<br>funcionamiento de al menos 50 quioscos<br>verdes para reciclables secos.|

68

**E.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 1 ( C3.1I1): Construcción de una infraestructura colaborativa de acuicultura marina
(instalaciones portuarias y terrestres) en la zona costera de Pentakomo

El objetivo de la medida es cubrir la falta de infraestructuras portuarias y terrestres suficientes para
las necesidades diarias de esta actividad, cubriendo las necesidades actuales y futuras de más del 70 %
de las unidades de acuicultura marina que operan en Chipre, con vistas al buen funcionamiento de
este sector. La medida tiene por objeto mantener la viabilidad de la acuicultura, mejorar su
competitividad y facilitar su futuro desarrollo y expansión sostenibles, reforzando la resiliencia, la
competitividad y la contribución del sector primario al desarrollo sostenible de la economía chipriota.

La inversión consistirá en la construcción de una infraestructura colaborativa para la acuicultura
marina en la zona de Pentakomo, diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de las
actividades de acuicultura en alta mar (atraque seguro de buques de servicio, zonas de mantenimiento
de equipos, zonas de almacenamiento, zonas de carga y descarga, y puntos de repostaje). Abarcará la
construcción de un puerto pequeño con las instalaciones terrestres necesarias y adecuadas, que tendrá
capacidad para prestar servicio al menos al 70 % de las unidades acuícolas marinas que operen en
Chipre.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Inversión 11 (C3.1I11): Mejora y ampliación de la Red de Puntos Verdes de Chipre

Los objetivos de la medida son la mejora de la gestión de los residuos sólidos, la protección del medio
ambiente y la salud pública. Su objetivo es mitigar el vertido incontrolado e ilegal de residuos en
zonas públicas, aumentar la tasa de recuperación y reciclado de materiales y sensibilizar a los usuarios
sobre el desarrollo sostenible y la economía circular.

La inversión prevé la puesta en marcha de ocho puntos verdes para ayudar a los ciudadanos y a las
autoridades locales a depositar flujos específicos de residuos domésticos y municipales, y la puesta
en marcha de pequeños puntos verdes para dar acceso a los ciudadanos de las comunidades rurales a
eliminar sus residuos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

69

**E.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|91|C3.1I1<br>Construcción de la<br>acuicultura marina|Hito|Construcción<br>de la<br>acuicultura<br>marina<br>colaborativa|Firma del<br>Contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Firma del contrato de construcción de una<br>infraestructura colaborativa de acuicultura marina<br>(instalaciones portuarias y terrestres) diseñada<br>específicamente para la actividad acuícola.|
|92|C3.1I1<br>Construcción de la<br>acuicultura marina|Hito|Infraestructura<br>de acuicultura<br>marina en<br>colaboración<br>operativa|Certificado que<br>confirme la<br>entrega y<br>explotación de<br>la<br>infraestructura<br>desarrollada|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2026|Suministro de una infraestructura de acuicultura<br>marina colaborativa plenamente<br>funcional/operativa (instalaciones portuarias y<br>terrestres) que se diseñará específicamente para la<br>actividad acuícola y cubrirá las necesidades de al<br>menos el 70 % de las unidades acuícolas marinas<br>que operan en Chipre.|
|116b|C3.1I11Mejora y<br>ampliación de la red<br>de puntos verdes de<br>Chipre y creación de<br>una red de puntos de<br>recogida y puntos de<br>reciclado|Hito|Establecimient<br>o de puntos<br>verdes<br>pequeños|Certificado de<br>aceptación<br>expedido para la<br>finalización de<br>la instalación de<br>los pequeños<br>puntos verdes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Establecimiento de puntos verdes pequeños de<br>acuerdo con el Plan Nacional de Gestión de<br>Residuos y el Plan Estratégico Nacional para el<br>Desarrollo de las Comunidades de Montaña.|
|117|C3.1I11Mejora y<br>ampliación de la red<br>de puntos verdes de<br>Chipre y creación de<br>una red de puntos de<br>recogida y puntos de<br>reciclado|Objetivo|Establecimient<br>o de 8 puntos<br>verdes|—|Número|0|8|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Establecimiento de ocho puntos verdes de acuerdo<br>con el Plan Nacional de Gestión de Residuos.|

70

**F.** **COMPONENTE** **3.2:** **M** **EJORA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN**

El componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda los retos a los que se enfrenta
Chipre en relación con el ecosistema de investigación y desarrollo, que desempeña un papel
relativamente limitado en el crecimiento económico. Esto se debe principalmente al bajo porcentaje
de titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), a la limitada interacción del
sistema público de investigación con el sector empresarial y a la limitación del acceso y la
disponibilidad de financiación de riesgo.

Los objetivos del componente son reforzar los vínculos entre los organismos de investigación y las
empresas, comercializar los resultados de la investigación, aumentar la intensidad de la actividad de
investigación y desarrollo (I + D) y las inversiones de organizaciones tanto públicas como privadas,
así como hacer que todas las infraestructuras de investigación financiadas con fondos públicos sean
accesibles a todo el ecosistema. Además, su objetivo es mejorar el apoyo financiero a las empresas
emergentes, las empresas en expansión y las pymes, internacionalizar el ecosistema local de
investigación e innovación, desarrollar el talento local y atraer talento del extranjero para trabajar en
I + I, haciendo hincapié en ámbitos temáticos específicos.

El componente aborda las recomendaciones específicas por país sobre una mayor atención a la
política económica de investigación e innovación relacionada con la inversión (recomendaciones
específicas por país 3 de 2020 y 4 de 2019).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**F.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C3.2R1): Una política nacional global de investigación e innovación respaldada por
herramientas políticas basadas en datos para apoyar el ecosistema de I + i y mejorar los vínculos entre
la elaboración y la aplicación de políticas

El objetivo de la medida es promover la coordinación eficiente del sistema de gobernanza de la I +
D, fomentar la sensibilización y fomentar la cultura de la innovación, movilizar a las partes
interesadas y desarrollar y aumentar los componentes fundamentales del ecosistema nacional de I +
R (de tres niveles: elaboración de políticas, estrategia y aplicación, partes interesadas y
usuarios/ciudadanos).

La reforma consistirá en la aplicación del plan de acción para la estrategia nacional de investigación
e innovación. Esto seguirá al respaldo político del Plan de Acción, junto con la adopción de una
estrategia nacional para la I + i y de la Estrategia de Especialización Inteligente revisada para Chipre.
También consistirá en el establecimiento de un mecanismo de seguimiento y apoyo basados en el
impacto de los siete centros de excelencia y en el desarrollo de una herramienta digital para la
cartografía dinámica del ecosistema de I + I (por ejemplo, partes interesadas, medidas y herramientas
políticas, rendimiento en materia de I + I, registro de empresas innovadoras y análisis sectoriales).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de agosto de 2026.

Inversión 2 (C3.2R2): Incentivos para fomentar y atraer inversiones y capital humano en
investigación e innovación

El objetivo de la medida es atraer inversiones en empresas innovadoras y talentos empresariales y
científicos procedentes del extranjero.

La reforma consistirá en la ampliación de la aplicación del régimen fiscal para la inversión en
empresas innovadoras a las personas jurídicas (de personas físicas en la actualidad). Las inversiones
subvencionables de hasta 150 000 EUR por inversor, en el marco de este incentivo, incluyen capital,

71

préstamos, garantías y factoraje. Además, consistirá en la revisión, la promoción y, en su caso, la
modificación de los actuales sistemas de incentivos destinados a atraer talentos de terceros países,
incluido el programa «Visado científico» para investigadores y sus familias y el programa «Visado
de creación de empresas» para fundadores de empresas innovadoras y sus familias.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2022.

Inversión 3 (C3.2R3): Introducir políticas e incentivos para facilitar y fomentar el acceso a
infraestructuras y laboratorios de investigación financiados con fondos públicos

El objetivo de la medida es optimizar la utilización de las infraestructuras y laboratorios de
investigación financiados con fondos públicos por parte de la comunidad empresarial.

La reforma consistirá en i) el desarrollo y la puesta en marcha de una herramienta digital dinámica
accesible a todas las partes interesadas del ecosistema I, que proporcione circulación de información,
herramientas y servicios para facilitar un acuerdo de colaboración entre diferentes organizaciones y
equipos de I + I (públicos y privados) en relación con infraestructuras y laboratorios de investigación
financiados con fondos públicos; II) Introducción de medidas o incentivos para mejorar la
colaboración de las organizaciones que realizan actividades de investigación con empresas y
empresas derivadas.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 1 (C3.2I1): Crear y gestionar una oficina central de transferencia de conocimientos

El objetivo de la medida es mejorar la transferencia de tecnología en Chipre mediante la mejora de la
colaboración entre las universidades y las empresas y la comercialización de la investigación.

La inversión consistirá en la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina de Transferencia de
Conocimientos (KTO) por parte de la Fundación de Investigación e Innovación, a fin de proporcionar
una solución rentable para apoyar la transferencia de tecnología, basada en los principios de
adquisición de una masa crítica de resultados de la investigación y economías de escala. El OTK
prestará servicios de transferencia de conocimientos, facilitando la comercialización de la
investigación, a universidades, otros organismos de investigación y empresas. Lista indicativa de
servicios: a) evaluación de las perspectivas de comercialización, b) asesoramiento en materia de
derechos de propiedad intelectual, c) patentes presentadas y casos de mantenimiento de los derechos
de propiedad intelectual, d) desarrollo de una estrategia de comercialización, e) comercialización de
tecnología, f) apoyo a la creación de empresas derivadas, y g) provisión de financiación para apoyar
la investigación traslacional.

La CKTO llevará a cabo una evaluación del mercado a más tardar en el primer trimestre de 2 2025
con respecto a la demanda y la oferta de servicios KT y detallará en un plan de negocio para el primer
trimestre de 4 2025 el modelo operativo de la CKTO que se aplicará para ser autofinanciado. La
ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

—
Inversión 2 (C3.2I2): Programas de financiación de la innovación Sistemas de financiación para

—
la mejora del crecimiento competitividad de las empresas emergentes, las empresas innovadoras
y las pymes

El objetivo de la medida es proporcionar apoyo en forma de subvenciones a través de programas de
innovación (por ejemplo, la innovación en la vía rápida, la preinstalación, la siembra o la innovación)
como medio para mejorar el acceso a los fondos para las pymes y las empresas emergentes
innovadoras y para crear infraestructuras de investigación de acceso abierto.

72

La inversión consistirá en un apoyo en forma de subvenciones a través de programas de innovación
(por ejemplo, la innovación en la vía rápida, la preinstalación, la siembra o la innovación) para que
las empresas desarrollen productos y servicios innovadores con orientación internacional, desde el
concepto hasta listos para el mercado, y a través de un programa para que los organismos de
investigación creen infraestructuras de investigación de acceso abierto. Los programas de
financiación deberán i) promover la colaboración de empresas con organizaciones de investigación;
II) facilitar la comercialización de los resultados de la investigación centrándose en la obtención de
productos y resultados cercanos al mercado, permitiendo así efectos económicos a más corto plazo;
III) conduzcan a la creación de empleo; IV) promover la agrupación empresarial, v) abordar la
transición acelerada hacia una economía verde y hacia una era digital de eficiencia y productividad,
y vi) crear infraestructuras de investigación de acceso abierto. Estos programas exigirán a las
empresas que movilicen fondos privados o propios junto con la financiación pública (proporcionada
por la Fundación de Investigación e Innovación), contribuyendo así al aumento global de la inversión
en I + D.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades7: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que logren unas emisiones de gases
de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes; III)
actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de tratamiento
mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar
daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las actividades
que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C3.2I3): Programa de financiación de la I + D sobre la transición ecológica

El objetivo de la medida es proporcionar apoyo en forma de subvenciones a través de programas
temáticos de I + D con niveles relativamente altos de preparación tecnológica centrados en la
transición ecológica.

La inversión consistirá en subvenciones de proyectos que utilizarán nuevas tecnologías para ofrecer
soluciones rentables para la transición ecológica, mejorando así la capacidad de investigación del
país. Los proyectos apoyados se centrarán en las energías renovables, la eficiencia energética y el
transporte sostenible, implicarán la colaboración con los centros de excelencia para la I + i y/u otras
partes interesadas, y facilitarán la comercialización de los resultados de la investigación.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades8: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que logren unas emisiones de gases
de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes; III)
actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de tratamiento
mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar
daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las actividades
que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

7 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

8 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

73

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C3.2I4): Sistemas de financiación para apoyar a las organizaciones que llevan a cabo
actividades de I + D sobre tecnologías duales, incluida la creación de nuevos laboratorios o la mejora
de laboratorios existentes y el desarrollo de laboratorios clasificados

El objetivo de la medida es promover la investigación de doble uso y utilizar tecnologías que, de otro
modo, solo servirían a fines gubernamentales o militares, con fines civiles, comerciales y sociales.

La inversión consistirá en un apoyo en forma de subvenciones que permita a las organizaciones de
investigación y a las empresas participar en I + D sobre tecnologías de doble uso. Los regímenes de
financiación permitirán la mejora de las capacidades de I + D y de la capacidad de los centros de
excelencia de investigación, las instituciones académicas, los organismos de investigación y las
empresas dedicadas a la I + D sobre tecnologías de doble uso. En particular, permitirán a estas
organizaciones adquirir certificados de clasificación de seguridad para poder participar en consorcios
de financiación europea (por ejemplo, Horizonte Europa o el Fondo Europeo de Defensa), así como
para mejorar sus capacidades de I + i y su competitividad en el ámbito de las tecnologías de doble

uso.

La financiación se centrará exclusivamente en las empresas civiles y los resultados de la investigación
y las infraestructuras solo beneficiarán a las aplicaciones civiles. La medida se ajustará al Reglamento
(CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario
de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso,
en lo que respecta a las tecnologías de doble uso durante la aplicación del régimen de financiación, y
se diseñará en consonancia con la guía práctica sobre la financiación de la UE para el doble uso y el
acceso de las autoridades regionales y las pymes europeas a los fondos de la UE.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades9: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que logren unas emisiones de gases
de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes; III)
actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de tratamiento
mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar
daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las actividades
que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

9 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

74

**F.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|120|C3.2R1<br>Políticas e<br>instrumentos<br>políticos<br>nacionales de<br>I + D|Hito|Adopción de la<br>estrategia<br>nacional de I + i y<br>del plan de acción<br>para aplicarla|Publicación de<br>la Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Desarrollar una estrategia de I + D<br>integrada, que proporcione un marco<br>de perspectiva a largo plazo, que<br>garantice un esfuerzo y un<br>compromiso específicos para la<br>aplicación, a lo largo del tiempo, en<br>nombre del Estado y de las partes<br>interesadas que participan en el<br>sistema nacional de I + i, y una<br>herramienta digital para la cartografía<br>dinámica del ecosistema R. I.<br>|
|121|C3.2R1<br>Políticas e<br>instrumentos<br>políticos<br>nacionales de<br>I + D|Hito|Finalización del<br>Plan de Acción<br>para la Estrategia<br>de Investigación e<br>Innovación|Publicación de<br>la aprobación<br>por el Consejo<br>de Ministros<br>del informe<br>final, que<br>acredita la<br>finalización<br>del plan de<br>acción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Aplicación de las medidas del Plan de<br>Acción de la Estrategia Nacional de<br>Investigación e Innovación, como<br>demuestra un informe final.|
|122|C3.2R2<br>Incentivos<br>para las<br>inversiones y<br>el capital<br>humano en I +<br>D|Hito|Exención fiscal<br>de las personas<br>jurídicas por<br>invertir en<br>empresas<br>innovadoras|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|Entrada en vigor de una ley por la que<br>se establece la exención fiscal de los<br>inversores corporativos (entidades<br>jurídicas) para invertir en empresas<br>innovadoras.|
|123|C3.2R3<br>Políticas para<br>fomentar el|Hito|Registro digital<br>para registrar y<br>publicar|Enlace al<br>registro digital<br>publicado en|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Desarrollo y puesta en marcha de un<br>registro digital para registrar y<br>publicar infraestructuras de|

75

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||acceso a<br>infraestructura<br>s y<br>laboratorios<br>de<br>investigación<br>financiados<br>con fondos<br>públicos||infraestructuras<br>de investigación|la página web<br>del<br>Viceministerio<br>de<br>Investigación,<br>Innovación y<br>Política<br>Digital||||||investigación que faciliten la solicitud<br>de acceso de las partes interesadas a<br>dicha infraestructura. Incluirá la<br>cartografía de todas las instituciones<br>de investigación financiadas con<br>fondos públicos (en el marco de<br>Horizonte 2020, regímenes<br>nacionales). También mejorará la<br>visibilidad de las instituciones de<br>investigación y apoyará la<br>colaboración con el sector privado.|
|124|C3.2R3<br>Políticas para<br>fomentar el<br>acceso a<br>infraestructura<br>s y<br>laboratorios<br>de<br>investigación<br>financiados<br>con fondos<br>públicos|Hito|Colaboración de<br>las<br>organizaciones<br>dedicadas a la<br>investigación con<br>empresas y<br>empresas<br>derivadas|Publicación de<br>las medidas o<br>incentivos<br>introducidos<br>en el sitio web<br>de la<br>Fundación de<br>Investigación<br>e Innovación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Introducción de medidas o incentivos<br>para mejorar la colaboración de las<br>organizaciones que realizan<br>actividades de investigación con<br>empresas y empresas derivadas.|
|125|C3.2I1<br>Crear y<br>gestionar una<br>Oficina<br>Central de<br>Transferencia<br>de<br>Conocimiento<br>s (KTO)|Hito|Puesta en marcha<br>de KTO|Apertura del<br>primer caso de<br>KTO|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|La Fundación de Investigación e<br>Innovación, encargada de poner en<br>funcionamiento la KTO, ha<br>contratado o contratado personal o<br>expertos altamente formados para<br>prestar servicios de transferencia de<br>conocimientos especializados. Se<br>establecerán sistemas y herramientas<br>para apoyar el funcionamiento de<br>KTO. El KTO iniciará la prestación<br>de servicios a universidades, otros|

76

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||organismos de investigación o<br>empresas.|
|126|C3.2I1<br>Crear y<br>gestionar una<br>Oficina<br>Central de<br>Transferencia<br>de<br>Conocimiento<br>s (KTO)|Objetivo|Expedientes<br>archivados que<br>acreditan la<br>prestación de<br>servicios de<br>transferencia de<br>conocimientos<br>pertinentes|—|Número|0|30|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 30 casos finalizados de<br>servicios de transferencia de<br>conocimientos prestados por la KTO<br>central a universidades u otros<br>organismos de investigación o<br>empresas.|
|127|C3.2I2<br>Programas de<br>financiación<br>de la<br>innovación<br>para empresas<br>emergentes,<br>empresas<br>innovadoras y<br>pymes|Hito|Firma de<br>acuerdos de<br>subvención para<br>el 50 % del<br>presupuesto|Convenios de<br>subvención<br>firmados|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Firma de acuerdos de subvención que<br>comprometan al menos el 50 % del<br>presupuesto total (contratos por un<br>valor total de al menos<br>26 000 000 EUR) para programas de<br>financiación de la innovación para<br>empresas emergentes, empresas<br>innovadoras y pymes, con un pliego<br>de condiciones que incluya criterios<br>de admisibilidad que garanticen que<br>los proyectos seleccionados se ajusten<br>a la Guía técnica sobre la aplicación<br>del principio de «no causar un<br>perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una<br>lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|128|C3.2I2<br>Programas de<br>financiación<br>de la<br>innovación|Objetivo|Proyectos<br>finalizados para<br>llevar a cabo<br>actividades|—|Número|0|70|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Al menos 70 proyectos finalizados<br>para llevar a cabo actividades<br>relacionadas con la I + D.|

77

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||para empresas<br>emergentes,<br>empresas<br>innovadoras y<br>pymes||relacionadas con<br>la I + D||||||||
|129|C3.2I2<br>Programas de<br>financiación<br>de la<br>innovación<br>para empresas<br>emergentes,<br>empresas<br>innovadoras y<br>pymes|Objetivo|Proyectos<br>finalizados para<br>llevar a cabo<br>actividades<br>relacionadas con<br>la I + D|—|Número|70|231|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 231 proyectos finalizados<br>para llevar a cabo actividades<br>relacionadas con la I + D de<br>conformidad con las orientaciones<br>técnicas «No causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01)<br>mediante el uso de una lista de<br>exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|130|C3.2I3<br>Programa de<br>financiación<br>de la I + D<br>sobre la<br>transición<br>ecológica<br> <br>|Hito|Firma de<br>acuerdos de<br>subvención para<br>un programa de<br>financiación I + I<br>por un<br>presupuesto de 6<br>millones EUR|Convenios de<br>subvención<br>firmados por<br>el director de<br>la Fundación<br>de<br>Investigación<br>e Innovación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Firma de acuerdos de subvención para<br>las propuestas seleccionadas que se<br>financiarán en el marco de un<br>programa de financiación de I + D<br>sobre transición ecológica, con un<br>presupuesto total de 6 millones EUR,<br>con un mandato que incluya criterios<br>de admisibilidad que garanticen que<br>los proyectos seleccionados cumplen<br>las orientaciones técnicas «No causar<br>un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una<br>lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|

78

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|131.a|C3.2I3<br>Programa de<br>financiación<br>de la I + D<br>sobre la<br>transición<br>ecológica|Objetivo|Proyectos<br>finalizados sobre<br>las actividades I +<br>I de la transición<br>ecológica|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 10 proyectos finalizados<br>sobre actividades de transición<br>ecológica I + I.|
|132|C3.2I4<br>Financiación a<br>organizacione<br>s que realizan<br>actividades de<br>I + D sobre<br>tecnologías<br>duales|Hito|Firma de<br>acuerdos de<br>subvención que<br>comprometen el<br>80 % del<br>presupuesto total<br>para financiar<br>organizaciones<br>que llevan a cabo<br>actividades de I +<br>D sobre<br>tecnologías<br>duales|Convenios de<br>subvención<br>firmados|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Firma de acuerdos de subvención que<br>comprometan el 80 % del presupuesto<br>total (contratos por un valor total de al<br>menos 2 400 000 EUR) para financiar<br>organizaciones que lleven a cabo<br>actividades de I + D sobre tecnologías<br>duales, con un pliego de condiciones<br>que incluya criterios de admisibilidad<br>que garanticen que los proyectos<br>seleccionados cumplen las<br>orientaciones técnicas «No causar un<br>perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una<br>lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|133|C3.2I4<br>Organizacione<br>s de<br>financiación<br>que llevan a<br>cabo<br>actividades de<br>I + D sobre<br>tecnologías<br>duales|Objetivo|Proyectos<br>finalizados para<br>el desarrollo de<br>laboratorios<br>clasificados|—|Número|0|16|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 16 proyectos finalizados<br>para el desarrollo de laboratorios<br>clasificados de conformidad con las<br>orientaciones técnicas «No causar un<br>perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una<br>lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|

79

**G.** **COMPONENTE** **3.3:** **A** **POYO EMPRESARIAL A LA COMPETITIVIDAD**

Este componente de la recuperación y la resiliencia chipriotas aborda los retos de la baja
productividad y competitividad de la economía, impulsados por la pequeña dimensión media de las
empresas, el complejo proceso de concesión de licencias solicitado para una inversión y las
dificultades de acceso a la financiación de las empresas. Los objetivos de este componente son apoyar
a los emprendedores y las empresas y mejorar su competitividad y su contribución al crecimiento de
la economía mediante la mejora del marco normativo relativo a la inversión y la actividad empresarial,
y aumentar la productividad de las pymes, principalmente a través de la digitalización. Consta de seis
reformas y cuatro inversiones, que se completarán a más tardar en el cuarto trimestre de 2 2026.

El componente aborda las recomendaciones específicas por país 3 de 2020 y 4 de 2019.

**G.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C3.3I1): Sistema integrado de información para el Departamento de Registradores de
Empresas y Propiedad Intelectual.

Los objetivos de la medida son el diseño, el desarrollo, la aplicación, el mantenimiento y el
funcionamiento de una solución de plataforma de registro integrado que apoye los procesos y
servicios de la Sección de Empresas y la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del
Departamento de Registradores de Empresas y Propiedad Intelectual, de tal manera que impulse la
transformación digital de las dos secciones mencionadas para convertirse en pioneras en presencia
digital, capacidades en línea y servicios al cliente destacados prestados mediante procesos internos
eficientes y apoyados por sistemas informáticos flexibles.

La inversión consistirá en la instalación de los equipos y programas informáticos del sistema, la
finalización de la infraestructura de red y la formación del personal para el nuevo sistema.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 1 (C3.3R1): Facilitación de las inversiones estratégicas

El objetivo de la medida es desarrollar un nuevo sistema de apoyo a las inversiones estratégicas,
destinado a estimular la actividad de inversión en el país a través de normas y mecanismos
racionalizados, simplificar los procedimientos de concesión de licencias y permisos, reducir la carga
administrativa y hacer que el entorno de inversión estratégica sea más eficiente. La definición de
inversión estratégica se refiere a las inversiones en sectores estratégicos (incluidos la asistencia
sanitaria y social, la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la industria, el turismo, la
energía, la investigación, el desarrollo y la innovación) que contribuyen significativamente al
desarrollo de la economía.

La reforma consistirá en la entrada en vigor de una legislación para facilitar las inversiones
estratégicas, en lo que se refiere a la eficiencia en la obtención de licencias de inversión y permisos
de construcción. Se asignará un sector gubernamental específico para el tratamiento de las inversiones
estratégicas. Consistirá en la preparación de las directrices operativas, los flujos de procesos y otros
requisitos de la norma ISO 9001: 2015 para la integración del proceso. Elaborará memorandos de
entendimiento con otros departamentos pertinentes para partes del proceso con el fin de garantizar la
viabilidad del mecanismo de vía rápida. Además, incluirá la formación de los empleados en los
procedimientos que vayan a introducirse. Además, la reforma se beneficiará de la creación de una
plataforma digital que permitirá solicitar, estudiar y expedir permisos de planificación y construcción
digitalmente, a través de una herramienta de gestión de aplicaciones y un sistema SIG (proyecto en
el marco del componente 3.4: «mejora del sistema electrónico para la expedición de permisos de
construcción»).

80

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2023.

Inversión 2 (C3.3R2): Mejora del mecanismo de activación de las actividades de la vía rápida

Los objetivos de la medida son la simplificación de los procedimientos, la digitalización de los
servicios gubernamentales y el funcionamiento de un centro de apoyo a las empresas que
proporcionará la información y los servicios necesarios y de apoyo.

La reforma consistirá en la creación de una plataforma digital interactiva que mejore la Unidad de
Facilitación de las Empresas. A través de la plataforma, el inversor podrá seguir su solicitud, pero
también las autoridades competentes podrán interactuar, intercambiar documentos y tramitar la
solicitud.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 3 (C3.3R3): Modernización de la Ley de Sociedades

El objetivo de la medida es apoyar la mejora del entorno empresarial mediante la revisión y
simplificación de la Ley de sociedades, facilitando su aplicación en la práctica.

La reforma consistirá en actualizar la Ley de Sociedades de Chipre para contribuir a su aplicación en
la práctica. También se revisarán los Reglamentos de acompañamiento. Además, Chipre asignará un
equipo de expertos jurídicos para llevar a cabo el proyecto de servicios de asesoramiento y redacción
de la nueva Ley y el nuevo Reglamento sobre sociedades. Además, la revisión de la ley incluirá el
procedimiento de insolvencia con arreglo a la Ley de sociedades, que son la liquidación, el cobro y
el examen. Asimismo, la reforma incluirá la realización de una prueba de las pymes durante la
preparación del proyecto de ley.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C3.3R4): Diseñar y crear una Agencia Nacional de Promoción

El objetivo de la reforma es mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación
facilitando el acceso a préstamos y garantías y mejorar la capacidad de absorción de la financiación
de la UE a través de los instrumentos de la UE.

La reforma consistirá en un análisis de evaluación ex ante que abarque el acceso de las pymes a la
financiación en todos los sectores de la economía, centrándose en la transición ecológica, la
facilitación digital y la financiación alternativa. El informe definirá el ámbito de intervención de la
Agencia Nacional de Promoción (AEN) propuesta. La configuración jurídica y organizativa de la
AEN se definirá tras la selección final de su ámbito de actividad. La estructura propuesta permitirá
una gran transparencia en el funcionamiento y la autonomía de la ANE. La Agencia no operará con
una licencia bancaria y, por lo tanto, no será necesario capitalizar a priori. Un comité director, con la
participación de representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Energía, Comercio e
Industria, supervisará la aplicación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Inversión 5 (C3.3R5): Inversor estratégico de la Bolsa de Valores de Chipre

El objetivo de la reforma es la privatización de la Bolsa de Valores de Chipre.

La reforma consistirá en un proceso de licitación, actualmente en curso, en virtud del cual la Bolsa
de Valores de Chipre pretende designar a un asesor o consorcio independiente de prestigio, con
amplios conocimientos técnicos pertinentes para encontrar al inversor estratégico más adecuado para
la Bolsa de Valores de Chipre. La fase de privatización del contrato se concluirá previa aprobación

81

definitiva de la Cámara de Representantes de la República de Chipre, una vez cumplidas todas las
demás condiciones.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 6 (C3.3R6): Incentivos para promover las fusiones; adquisiciones

El objetivo de la medida es incentivar el aumento del tamaño de las pymes.

La reforma consistirá en incentivos específicos para fomentar las fusiones o adquisiciones de
empresas con el fin de expandirse y hacerse más competitivas. En particular, la reforma consistirá en
la aprobación por el Consejo de Ministros de un informe y un plan de acción que lo acompañen, tras
la evaluación de regímenes similares en la UE y la consulta con las partes interesadas sobre incentivos
específicos para promover fusiones y adquisiciones.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

Inversión 2 (C3.3I2): Creación de un marco regulador que permita la tecnología financiera

El objetivo de la medida es permitir que las tecnologías financieras, las empresas emergentes y otras
empresas innovadoras amplíen su oferta a nuevos productos o servicios, estableciendo un «terreno de
ensayo» que les permita llevar a cabo experimentos en vivo en un entorno controlado bajo su
supervisión.

La inversión consistirá en facilitar el desarrollo de un régimen reglamentario adecuado y atractivo en
materia de tecnología financiera y tecnologías innovadoras y en lograr un equilibrio entre el
despliegue sin fisuras de productos o servicios innovadores y la garantía de la protección de los
inversores.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Inversión 4 (C3.3I4): Régimen para la modernización digital de las empresas

El objetivo de la inversión es mejorar la integración de la tecnología digital en las pymes existentes
y futuras establecidas en Chipre. Más concretamente, la medida tiene por objeto mejorar la identidad
digital de las empresas, aumentando la proporción de pequeñas y medianas empresas que utilizan
tecnologías de la información y la comunicación, incluido el sector del comercio electrónico, y
promover el emprendimiento digital.

La inversión consistirá en la concesión de subvenciones financieras por un importe aproximado de
30 000 EUR a cada beneficiario, como porcentaje de lo que habrán invertido en inversiones
subvencionables para la mejora digital de sus empresas.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6 (C3.3I6): Fondo de capital financiado por el Estado

El objetivo de la medida es la creación de un Fondo para apoyar los esfuerzos del Gobierno por
mejorar el acceso a fuentes alternativas de financiación con el fin de i) fomentar el crecimiento y el
desarrollo económico y aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en Chipre;
II) aumentar la disponibilidad de fuentes de financiación alternativas, en particular para las empresas
innovadoras y las empresas emergentes; y iii) contribuir a la mejora del ecosistema de inversiones de
capital y capital riesgo.

82

La inversión consistirá en un procedimiento de licitación para seleccionar y designar a un gestor
externo de fondos para un período de inversión previsto de cinco años.

A fin de garantizar que la medida se ajuste a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no
causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01), el acuerdo jurídico entre Chipre y el Fondo
responsable del instrumento financiero y la subsiguiente política de inversión del instrumento

financiero deberán:

i. exigir la aplicación de las orientaciones técnicas de la Comisión sobre la prueba de
sostenibilidad para el Fondo InvestEU; y

ii. excluir de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) las actividades y activos
relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior [10] ; II) actividades y activos
en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que logren
unas emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los
parámetros de referencia pertinentes [11] ; III) actividades y activos relacionados con vertederos
de residuos, incineradores [12] e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico [13] ; y iv) las
actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio
ambiente; y

iii. exigir la verificación del cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de la UE
pertinente de los proyectos por Fondo para todas las transacciones, incluidas las exentas de la
prueba de sostenibilidad.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

10 Excepto los proyectos en el marco de esta medida en la generación de electricidad o calor, así como las infraestructuras
conexas de transporte y distribución, que utilicen gas natural, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de
las Orientaciones Técnicas «No causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01).

11 Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean
significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones
por las que esto no es posible. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de las actividades que
entran en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento
de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.
12 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al
tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta
medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o
recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar
a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las
instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.
13 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánicobiológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética
o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica
de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de
tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se
aportan pruebas a nivel de planta.

83

**G.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|134|C3.3R1<br>Facilitación<br>de las<br>inversiones<br>estratégicas|Hito|Ley de<br>Inversiones<br>Estratégicas|Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|Entrada en vigor de una ley de apoyo a las<br>inversiones estratégicas en Chipre que<br>incluirá los siguientes elementos:<br>racionalización de los procedimientos de<br>concesión de licencias de inversión<br>estratégica, gestor de proyectos para cada<br>proyecto y expedición oportuna de permisos<br>de construcción.|
|135|C3.3R1<br>Facilitación<br>de las<br>inversiones<br>estratégicas|Hito|Mejora de la<br>capacidad<br>organizativa<br>para facilitar<br>las<br>inversiones<br>estratégicas|Publicación en el<br>boletín oficial de<br>la creación de un<br>sector público<br>que facilite la<br>reforma y del<br>sistema y las<br>directrices del<br>proceso, y la<br>verificación por<br>parte de la<br>autoridad<br>coordinadora de<br>la finalización de<br>la formación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Publicación en el boletín oficial de la<br>finalización de la creación de un sector en el<br>Departamento de Urbanismo y Vivienda para<br>mejorar la facilitación del sistema<br>estratégico; publicación del sistema de<br>procesos y del diseño de las directrices; y<br>notificación por parte de la autoridad<br>coordinadora de la formación del personal<br>clave para la aplicación de la reforma.|
|136|C3.3R2<br>Mejora del<br>mecanismo<br>de activación<br>de las<br>actividades<br>de la vía<br>rápida|Hito|Establecimien<br>to de un<br>sistema<br>electrónico en<br>el que los<br>inversores<br>puedan<br>presentar su<br>solicitud en<br>línea|Anuncio por parte<br>del Ministerio de<br>Comercio del<br>sistema<br>electrónico de<br>aceptación de<br>solicitudes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Mejora de los servicios de solicitudes de<br>expedición de permisos de empresa,<br>orientación para el establecimiento y la<br>explotación, suministro de información sobre<br>todos los permisos necesarios exigidos por la<br>empresa para iniciar sus operaciones,<br>facilitación de la expedición de permisos de<br>residencia y empleo en Chipre para<br>nacionales de terceros países, solicitud de<br>registro como sociedad de intereses|

84

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||extranjera mediante el establecimiento de un<br>sistema electrónico en el que los inversores<br>puedan presentar su solicitud en línea.|
|137|C3.3R2<br>Mejora del<br>mecanismo<br>de activación<br>de las<br>actividades<br>de la vía<br>rápida|Objetivo|Creación de<br>una<br>plataforma en<br>la que los<br>inversores<br>puedan seguir<br>su solicitud<br>en línea e<br>interactuar<br>con las<br>autoridades<br>competentes<br>y evaluar las<br>solicitudes de<br>inversión a<br>través de la<br>plataforma|—|Número|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de la evaluación de al menos 50<br>solicitudes de inversión a través de la<br>plataforma.|
|138|C3.3R3<br>Modernizaci<br>ón de la Ley<br>de<br>Sociedades|Hito|Presentación<br>del proyecto<br>de ley al<br>Parlamento<br>para su<br>aprobación,<br>reestructuraci<br>ón de la Ley<br>de sociedades|Presentación del<br>proyecto de ley al<br>Parlamento, tras<br>su adopción por<br>el Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2025|Presentación del proyecto de ley al<br>Parlamento para su aprobación. El proyecto<br>de ley reestructurará la Ley de Sociedades.<br>En particular, actualizará la Ley de<br>Sociedades de Chipre para una interpretación<br>y aplicación más claras.|
|139|C3.3R3<br>Modernizaci<br>ón de la Ley<br>de<br>Sociedades|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>Ley de<br>sociedades|Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Entrada en vigor de la Ley de sociedades,<br>que reestructurará la Ley de sociedades. En<br>particular, actualizará la Ley de Sociedades<br>de Chipre para una interpretación y<br>aplicación más claras.|

85

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|140|C3.3R4<br>Diseñar y<br>crear una<br>Agencia<br>Nacional de<br>Promoción|Hito|Aprobación<br>por el<br>Consejo de<br>Ministros de<br>la hoja de ruta<br>para la<br>creación y<br>creación de<br>una Agencia<br>Nacional de<br>Promoción|Publicación de la<br>Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Aprobación por el Consejo de Ministros de<br>la hoja de ruta para la creación y el<br>establecimiento de una agencia nacional de<br>promoción que facilitará el acceso a<br>préstamos y garantías a las pequeñas y<br>medianas empresas y mejorará la capacidad<br>de absorción de la financiación de la UE a<br>través de los instrumentos de la UE.|
|141|C3.3R4<br>Diseñar y<br>crear una<br>Agencia<br>Nacional de<br>Promoción|Hito|Inicio de las<br>actividades de<br>la Agencia<br>Nacional de<br>Promoción de<br>Chipre|Configuración<br>inicial validada<br>por el Secretario<br>Permanente|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2025|Inicio de las actividades de la Agencia<br>Nacional de Promoción de Chipre, incluida<br>la dotación de personal con el personal<br>necesario|
|142|C3.3R5<br>Inversor<br>estratégico<br>de la Bolsa<br>de Valores<br>de Chipre|Hito|Selección de<br>un inversor<br>estratégico<br>para adquirir<br>una<br>participación<br>de control en<br>la bolsa de<br>valores de<br>Chipre|El Consejo de<br>Ministros aprueba<br>el Acuerdo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Selección de un inversor estratégico para<br>adquirir una participación de control en la<br>Bolsa de Valores de Chipre, firma de los<br>acuerdos pertinentes y cierre financiero de la<br>operación.|
|143|C3.3R6<br>Incentivos<br>para<br>promover<br>fusiones y<br>adquisicione<br>s.|Hito|Plan de<br>acción para<br>incentivar las<br>fusiones y<br>adquisiciones|Aprobación por el<br>Consejo de<br>Ministros de un<br>informe y del<br>plan de acción<br>que la acompaña|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Aprobación por el Consejo de Ministros de<br>un informe y de un plan de acción de<br>acompañamiento sobre incentivos<br>específicos para promover fusiones y<br>adquisiciones, tras la evaluación de<br>regímenes similares en la UE y la consulta<br>con las partes interesadas.|

86

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|144|C3.3I2<br>Creación de<br>un marco<br>regulador<br>que permita<br>la tecnología<br>financiera|Hito|Marco<br>regulador con<br>vistas a la<br>tecnología<br>financiera y<br>las<br>tecnologías<br>innovadoras|Anuncio de la<br>puesta en marcha<br>del «espacio<br>controlado de<br>pruebas» por la<br>Comisión de<br>Valores y Bolsa<br>de Chipre.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Poner en marcha un marco regulador que<br>facilite el desarrollo de un régimen<br>reglamentario adecuado y atractivo en<br>materia de tecnología financiera y<br>tecnologías innovadoras y establezca un<br>equilibrio entre el despliegue sin<br>discontinuidades de productos o servicios<br>innovadores y la garantía de la protección de<br>los inversores.|
|147|C3.3I4<br>Régimen<br>para la<br>modernizaci<br>ón digital de<br>las empresas|Hito|Publicación<br>de la<br>convocatoria<br>de propuestas<br>tras la<br>aprobación<br>del plan por<br>el Consejo de<br>Ministros|Anuncio oficial<br>de la<br>convocatoria de<br>propuestas en la<br>prensa, el sitio<br>web MECI/ITS y<br>las redes sociales<br>MECI/ITS|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Publicación de convocatorias de propuestas<br>de subvenciones que cubran un porcentaje<br>del gasto que mejore la identidad digital de<br>las empresas, aumente la cantidad de<br>pequeñas y medianas empresas que utilizan<br>tecnologías de la información y la<br>comunicación (incluido el sector del<br>comercio electrónico), o promueva el<br>emprendimiento digital, tras la aprobación<br>del régimen para la mejora digital de las<br>empresas por el Consejo de Ministros.|
|148|C3.3I4<br>Régimen<br>para la<br>modernizaci<br>ón digital de<br>las empresas|Objetivo|Pymes<br>apoyadas tras<br>la<br>presentación<br>de solicitudes<br>de pago.|—|Número|0|290|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 290 pymes subvencionadas tras la<br>presentación de solicitudes de pago y las<br>verificaciones administrativas y sobre el<br>terreno realizadas por el equipo responsable<br>de gestión del régimen.|
|151|C3.3I6<br>Fondo de<br>capital<br>financiado<br>por el Estado|Hito|Creación del<br>Fondo|Registro del<br>Fondo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Se ha completado la creación del Fondo. El<br>Fondo aumentará la disponibilidad de fuentes<br>de financiación alternativas, en particular para<br>las empresas innovadoras y las empresas<br>emergentes.<br> <br>La política de inversión incluirá criterios de<br>admisibilidad para las participadas a fin de<br>garantizar el cumplimiento de la Guía técnica<br>sobre la aplicación del principio de «no causar|

87

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||un perjuicio significativo» (2021/C58/01) de<br>las operaciones subvencionadas en el marco<br>de esta medida mediante el uso de la prueba<br>de<br>sostenibilidad,<br>el<br>requisito<br>de<br>cumplimiento<br>de<br>la<br>legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente, y el requisito de que los<br>beneficiarios que hayan obtenido más del<br>50 % de sus ingresos durante el ejercicio<br>anterior de actividades o activos de la lista de<br>exclusión adopten y publiquen planes de<br>transición verde.|
|152|C3.3I6<br>Fondo de<br>capital<br>financiado<br>por el Estado|Objetivo|Inversiones<br>apoyadas a<br>través del<br>Fondo|—|Número|0|12|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 12 empresas participadas<br>(empresas emergentes y empresas<br>innovadoras) apoyadas a través del Fondo.|
|153|C3.3I1<br>Sistema<br>integrado de<br>información<br>para el<br>Departament<br>o de<br>Registradore<br>s de<br>Empresas y<br>Propiedad<br>Intelectual|Hito|Instalación<br>del hardware<br>y del software<br>del sistema y<br>finalización<br>de la red|Finalización y<br>funcionamiento<br>de la instalación<br>de hardware del<br>sistema y puesta<br>en red<br>completada|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Instalación de software de hardware del<br>sistema y conexión en red (servidores, discos<br>duros, ordenadores y periféricos, RDBMS,<br>sistemas operativos y encaminadores).|
|154|C3.3I1<br>Sistema<br>integrado de<br>información<br>para el<br>Departament<br>o de|Objetivo|Formación<br>del personal|—|% (porcentaje)|0|100|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Formación del 100 % del personal del<br>Departamento de Registradores de Empresas<br>y Propiedad Intelectual y del Departamento<br>de Servicios de Tecnología de la<br>Información sobre el sistema de información<br>y los procedimientos operativos conexos.|

88

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||Registradore<br>s de<br>Empresas y<br>Propiedad<br>Intelectual||||||||||

89

**H.** **COMPONENTE** **3.4:** **M** **ODERNIZAR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y LOCALES** **,** **HACER QUE LA**
**JUSTICIA SEA MÁS EFICIENTE Y LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda desde hace tiempo los retos
que plantea el funcionamiento de la administración pública, tanto a nivel central como local, el
sistema judicial y el marco anticorrupción. Los objetivos del componente son: I) aumentar la eficacia,
eficiencia y pertinencia de los procesos gubernamentales, teniendo en cuenta los retos, necesidades y
expectativas actuales de los ciudadanos y las empresas, ii) reforzar la capacidad administrativa y la
cooperación del Ministerio del Interior y de los gobiernos locales para garantizar la aplicación
efectiva del nuevo modelo de administración local, iii) mejorar la eficacia, incluida la calidad y la
eficiencia, del sistema judicial, acelerando la administración de justicia y reduciendo la acumulación
de asuntos pendientes, y iv) lograr una mayor coherencia con los esfuerzos del Gobierno en la lucha
contra la corrupción.

Las reformas e inversiones incluidas en el componente contribuyen a abordar las recomendaciones
específicas por país sobre la mejora de la eficiencia en el sector público, en particular por lo que se
refiere al funcionamiento de la administración pública y de las administraciones locales
(recomendaciones específicas por país 1 de 2019 y 4 de 2020), sobre el fomento de las fórmulas de
trabajo flexibles (recomendación específica por país 2 de 2020), sobre la mejora de la eficiencia y la
digitalización del sistema judicial (recomendaciones específicas por país 5 de 2019 y 4 de 2020), y
sobre las reformas para la lucha contra la corrupción (recomendación específica por país 5 de 2019).

**H.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

**Subcomponente 3.4.1: Modernización del sector público**

Inversión 1 (C3.4R1): Mejorar la capacidad administrativa y el funcionamiento de la administración
pública para mejorar la elaboración y la aplicación de las políticas

El objetivo de la reforma es mejorar el funcionamiento de la administración pública general
mejorando su marco de gestión de recursos humanos y reestructurando y aumentando la capacidad
administrativa de la policía chipriota.

La reforma constará de dos elementos:

i) Desarrollo y aplicación de un plan de acción para reforzar la capacidad administrativa y el
papel estratégico en la gestión de los recursos humanos del Departamento de Administración Pública
y Personal en relación con la formulación y el seguimiento de la aplicación de las políticas de
administración pública y gestión de recursos humanos en el sector público, como el establecimiento
de políticas, la formulación de directrices y principios básicos en materia de gestión de recursos
humanos, la revisión de las políticas, la legislación y las prácticas existentes, y las relaciones
laborales. Paralelamente, la reforma mejorará la capacidad de los ministerios competentes para
aplicar políticas de administración pública y funciones de recursos humanos, garantizando al mismo
tiempo una rendición de cuentas y una capacidad de respuesta adecuadas;

ii) reorganización y modernización de la policía chipriota mediante el diseño y la aplicación de
un nuevo modelo de policía y operaciones, un nuevo marco de gestión del aprendizaje y el desarrollo
y un nuevo marco de gestión de los recursos humanos.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C3.4R2): Regular las modalidades de trabajo flexible en el sector público

El objetivo de la reforma es aumentar la productividad y la eficacia del servicio público mediante el
uso de fórmulas de trabajo flexible, como el trabajo a distancia, en parte a distancia y a tiempo parcial.

La reforma consistirá en aplicar fórmulas de trabajo flexible en el sector público sobre la base de una
evaluación por parte del Departamento de Administración Pública y Personal de las recomendaciones

90

de un estudio externo de las mejores prácticas y las posibles limitaciones observadas por otras
administraciones públicas nacionales. El estudio revisará las condiciones de las modalidades de
trabajo flexible en el servicio público aplicadas en otras jurisdicciones.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 3 (C3.4R3): Introducir un nuevo marco para el proceso de evaluación y selección para
cubrir las vacantes de servicio público y nuevas normas para la evaluación del rendimiento de los
empleados.

El objetivo de la reforma es mejorar el funcionamiento de la función pública mediante una revisión
del marco de contratación y promoción y del sistema de evaluación del rendimiento.

La reforma consistirá en: I) introducir un nuevo marco en la función pública para la evaluación y
selección de candidatos a puestos de promoción, incluidos los puestos directivos, basado en los
méritos; II) introducir un nuevo sistema de evaluación del rendimiento que se utilizará con fines de
desarrollo y promoción con el fin de que la evaluación y la promoción sean más transparentes, justas,
basadas en las capacidades y más eficaces; y iii) mejorar los procedimientos de contratación a través
de la formación, la actualización de los sistemas de servicio (el conjunto de requisitos y funciones
para los puestos de trabajo en la administración pública) y la modificación de las dos leyes pertinentes
para la contratación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Inversión 4 (C3.4R4): Reforzar la capacidad administrativa y la transparencia mediante la
profesionalización de la contratación pública y una mayor digitalización de su proceso

El objetivo de la reforma es aumentar la eficiencia y la eficacia de la contratación pública mediante
la introducción de nuevos procesos de contratación que utilicen herramientas digitales y el aumento
de los conocimientos y la experiencia del personal.

La reforma consistirá en la introducción de un sistema integrado de contratación pública electrónica
plenamente digitalizado que utilice tecnologías modernas, reduciendo así la carga administrativa para
los participantes, salvaguardando al mismo tiempo la rendición de cuentas y la transparencia. Irá
acompañada de medidas destinadas a la profesionalización de la contratación pública, por ejemplo,
mediante la revisión de la estructura organizativa de la función profesional central de contratación
pública y la formación y certificación de los profesionales de la contratación pública.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 5 (C3.4R5): Refuerzo de la capacidad de la Oficina Jurídica

El objetivo de la reforma es aplicar una transformación digital de la Oficina Legislativa, con el fin de
aumentar su eficiencia y eficacia, así como la productividad, la calidad del trabajo y las condiciones
laborales de los empleados.

La reforma consistirá en digitalizar los procesos y procedimientos de la Oficina Jurídica mediante la
introducción de un sistema informático (sistema de Derecho electrónico). Durante la ejecución del
proyecto, un análisis empresarial evaluará las necesidades de reingeniería de procesos.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Inversión 3 (C3.4I3): Centro de modelización de la política económica

91

El objetivo de la inversión es mejorar la elaboración de políticas y su aplicación mediante el aumento
del uso de técnicas de modelización cuantitativa para la evaluación del impacto reglamentario.

La inversión consistirá en desarrollar herramientas de modelización y conocimientos especializados
entre el personal público para permitir una mejor evaluación del impacto de las políticas. Ello se
logrará mediante i) la creación de un centro de modelización de políticas económicas que disponga
de las herramientas y los datos para el análisis y la evaluación de las políticas; II) transferir los
conocimientos de análisis y evaluación de políticas a los empleados del Ministerio de Hacienda; y iii)
desarrollar herramientas para el análisis de macrodatos y datos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

**Subcomponente 3.4.2: Administración local y reforma espacial**

Inversión 6 (C3.4R6): Nuevo marco jurídico para las autoridades locales y medidas de apoyo
pertinentes

El objetivo de la medida es reformar el sistema de gobierno local de Chipre para mejorar su poder de
toma de decisiones y su autonomía administrativa, aumentar la eficiencia de la gobernanza y
armonizar los recursos y las responsabilidades para garantizar la sostenibilidad financiera.

La reforma consistirá en la adopción de nueva legislación que: reducir el número de municipios y
crear agrupaciones comunitarias para la prestación centralizada de servicios con el fin de mejorar la
capacidad administrativa; introducir un nuevo modelo de administración y una nueva estructura de
personal para los municipios; transferir competencias y recursos del Gobierno central a los municipios
u organizaciones de distrito para la administración local, en particular en los ámbitos de la expedición
de permisos, la política social, el mantenimiento de las infraestructuras locales, las escuelas y la
prestación de servicios locales a los ciudadanos; reformar la financiación de los municipios; y
garantizar una supervisión jurídica adecuada, la transparencia y la rendición de cuentas democrática.
La reforma también incluirá el desarrollo de capacidades a través de la formación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 7 (C3.4R7): Concentración parcelaria urbana

El objetivo de la reforma es reducir la presión para la expansión de los municipios y aumentar el
sellado del suelo facilitando la utilización de las tierras disponibles para fines de construcción.

La reforma consistirá en establecer un marco legislativo para la concentración parcelaria urbana y
promover la aplicación de planes directores de concentración parcelaria urbana en determinadas
zonas o en zonas de importancia estratégica para la isla. La reforma incluirá también la preparación
de un estudio de expertos, una plataforma digital que permita la concentración parcelaria urbana y la
elaboración de planes directores piloto de concentración parcelaria urbana.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 4 (C3.4I4): Mejora del sistema electrónico para la expedición de permisos de construcción

El objetivo de la inversión es aumentar la eficiencia de los procedimientos de concesión de licencias
de obras.

La inversión consistirá en i) ampliar el entorno de aplicación electrónica del actual sistema
informático Hippodamos para la planificación y la concesión de permisos, a fin de que todas las
autoridades de planificación y las autoridades de construcción (municipios) puedan presentar
solicitudes de permisos de planificación y construcción desde una plataforma común; II) mejorar el
sistema Hippodamos para permitir la aplicación, el estudio y la expedición de permisos de

92

planificación y construcción digitalmente; y iii) la mejora o ampliación de otros módulos
Hippodamos, como la gestión y administración de contratos de construcción.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 5 (C3.4I5): Ciudades inteligentes

El objetivo de la inversión es coordinar las iniciativas en curso sobre ciudades inteligentes en un plan
de aplicación a escala nacional.

La inversión consistirá en presentar un Plan Maestro Nacional de Ciudades Inteligentes, centrado en
tres soluciones inteligentes prioritarias para los municipios: aparcamiento inteligente, iluminación
inteligente y gestión inteligente de la recogida de residuos. La inversión implicará el diseño y la
aplicación de la infraestructura de las ciudades inteligentes (plataforma central), así como el diseño y
la aplicación de las tres soluciones inteligentes prioritarias, incluida la instalación de sensores. La
plataforma central tendrá la flexibilidad necesaria para futuras adiciones de nuevas soluciones de
ciudades inteligentes.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6.a (C3.4I6): Regeneración y revitalización de la ciudad interior de Nicosia

El objetivo de la inversión es revitalizar la ciudad de Nicosia atrayendo a jóvenes residentes, nuevas
inversiones y fomentando la actividad económica.

La inversión consistirá en i) la adquisición y renovación de edificios en la ciudad interior que se
transformarán en alojamientos para estudiantes y ii) la introducción de incentivos del sector privado
para proporcionar alojamiento para estudiantes en la zona.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

**Subcomponente 3.4.3: Sistema judicial eficiente**

Inversión 8 (C3.4R8): Eficiencia de la justicia

El objetivo de la reforma es reducir el elevado número de asuntos pendientes ante los tribunales y
aumentar la eficiencia y calidad globales del sistema judicial.

La reforma consistirá en la preparación de un plan de acción para reducir la acumulación de asuntos
y recursos pendientes con objetivos anuales específicos y en la creación de un grupo de trabajo de
jueces, que se espera que coordine la aplicación del plan de acción para reducir la acumulación de
asuntos pendientes. Se espera que el plan de acción esté terminado a más tardar el 31 de diciembre
de 2021. Los asuntos pendientes se definen como asuntos pendientes de más de dos años. El 31 de
diciembre de 2020 había: 24 777 asuntos civiles pendientes, 2 222 recursos pendientes de asuntos
civiles y 475 recursos pendientes de asuntos administrativos.

Además, el objetivo de la reforma es aumentar la eficiencia de los procedimientos judiciales, incluida
la resolución de asuntos. La reforma consistirá en la adopción y entrada en vigor del Reglamento de
Procedimiento Civil revisado.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2024.

Inversión 9 (C3.4R9): Transformación digital de los tribunales

El objetivo de la reforma es abordar las ineficiencias del sistema judicial causadas por los tribunales
que operan sobre la base de sistemas manuales y en papel. La digitalización del sistema racionalizará
y acelerará la justicia.

93

La reforma consistirá en la instalación y el funcionamiento del sistema i-Justicia al que podrán
acceder los tribunales, los abogados, los ciudadanos, la Oficina Jurídica de la República y la Policía.
La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 7 (C3.4I7): Formación de los jueces

El objetivo de la inversión es abordar el bajo nivel de formación y aprendizaje permanente de los
jueces.

La inversión consistirá en la formación de jueces sobre las normas de enjuiciamiento civil revisadas
u otras formaciones judiciales sobre diversos temas jurídicos y competencias judiciales organizadas
por la Escuela de Formación Judicial de Chipre.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 8 (C3.4I8): Modernización de la infraestructura de los tribunales

El objetivo de la inversión es abordar las ineficiencias del sistema judicial causadas por la
inadecuación de los edificios judiciales, tanto en términos de cantidad como de calidad.

La inversión consistirá en la construcción de una ampliación del edificio del Tribunal de Distrito de
Famagusta.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

**Subcomponente 3.4.4: Lucha contra la corrupción**

Inversión 10 (C3.4R10): Mejorar el marco jurídico e institucional de la lucha contra la corrupción

El objetivo de la reforma es lograr una mayor coherencia en la lucha contra la corrupción mediante
la aplicación del plan de acción horizontal nacional contra la corrupción.

La reforma consistirá en: I) legislación para proteger a los denunciantes de irregularidades, mejorar
la transparencia en los procesos de toma de decisiones públicas y prevenir los conflictos de intereses,
ii) establecimiento y funcionamiento de una autoridad independiente contra la corrupción, que
coordinará los esfuerzos de todos los organismos que participan en la lucha contra la corrupción y la
prevención de la misma y supervisará la ejecución oportuna de las acciones por parte de los distintos
servicios competentes, iii) la sensibilización y la formación de la población en materia de lucha contra
la corrupción y iv) el refuerzo de las unidades de auditoría interna en todos los ministerios y el
Servicio de Auditoría Interna.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2024.

94

**H.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimest**<br>**re**|**Año**|**Año**|
|155|C3.4R1<br>Mejorar la<br>capacidad<br>administrativ<br>a y el<br>funcionamie<br>nto de la<br>administració<br>n pública<br>para mejorar<br>la<br>elaboración y<br>la aplicación<br>de las<br>políticas|Hito|Plan de<br>acción sobre<br>la gestión<br>eficiente de<br>las<br>cuestiones<br>relativas a<br>los recursos<br>humanos en<br>la<br>administració<br>n pública<br>nacional<br>|Adopción<br>del Plan de<br>Acción por<br>el Consejo<br>de Ministros|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 1|2022|El Consejo de Ministros ha<br>adoptado un plan de acción que<br>incluirá:<br>— Directrices, plantillas y apoyo a<br>la aplicación por parte del<br>Departamento de Administración<br>Pública y Personal (PAPD) a la<br>administración de los ministerios<br>competentes en relación con<br>cuestiones de gestión de los<br>recursos humanos, como la<br>reorganización y la<br>reestructuración, la simplificación<br>de los procedimientos y la<br>planificación de la mano de obra;<br>— Aplicación de una estructura<br>organizativa revisada de la PAPD<br>— Plan de aprendizaje y desarrollo<br>para el personal del PAPD;<br>— Plan de formación para la<br>administración de los ministerios<br>competentes|
|156|C3.4R1<br>Mejorar la<br>capacidad<br>administrativ<br>a y el<br>funcionamie<br>nto de la<br>administració<br>n pública<br>para mejorar|Hito|Nuevo marco<br>de gestión de<br>los recursos<br>humanos<br>para la<br>policía<br>chipriota<br>|Adopción<br>por el Jefe<br>de Policía|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2023|El nuevo marco de gestión de<br>recursos humanos para la policía<br>chipriota abarcará los siguientes<br>ámbitos:<br>— Análisis y creación de<br>descripciones de puestos de trabajo<br>— Contratación de personal<br>Motivación<br>— Formación y desarrollo<br>— Indemnizaciones y prestaciones|

95

|Col1|la<br>elaboración y<br>la aplicación<br>de las<br>políticas|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Relaciones laborales y laborales y<br>comunicación<br>— Gestión de los miembros<br>jubilados<br>Seguridad y salud<br>Estrategia de gestión de los<br>recursos humanos|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|157|C3.4R1<br>Mejorar la<br>capacidad<br>administrativ<br>a y el<br>funcionamie<br>nto de la<br>administració<br>n pública<br>para mejorar<br>la<br>elaboración y<br>la aplicación<br>de las<br>políticas|Hito|Aplicación<br>del plan de<br>acción sobre<br>la gestión<br>eficiente de<br>las<br>cuestiones<br>relativas a<br>los recursos<br>humanos en<br>la<br>administració<br>n pública<br>nacional|Informe<br>final<br>aprobado<br>por el<br>Consejo de<br>Ministros<br>sobre la<br>aplicación<br>del Plan de<br>Acción|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|Se ha aplicado el plan de acción,<br>que incluye:<br> <br>— Directrices y manuales para la<br>administración de los ministerios<br>competentes en relación con los<br>procedimientos de contratación, los<br>procedimientos disciplinarios, la<br>planificación del personal, la<br>reorganización y la simplificación<br>de las revisiones de los procesos<br>— Modificaciones legislativas, en<br>su caso<br>— Formación del personal en la<br>administración de los ministerios<br>competentes|
|158|C3.4R2<br>Regular las<br>modalidades<br>de trabajo<br>flexible en el<br>sector<br>público|Hito|Decisión<br>sobre las<br>modalidades<br>de trabajo<br>flexible en el<br>sector<br>público|Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros|—|||TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 1|2023|Se llevará a cabo un estudio sobre<br>las modalidades de trabajo flexible<br>en el sector público. El PAPD<br>evaluará las recomendaciones del<br>estudio teniendo en cuenta las<br>salvaguardias adecuadas destinadas<br>a mejorar la eficacia del servicio<br>público. Tras la evaluación de las<br>recomendaciones del estudio, el<br>Consejo de Ministros adoptará una<br>decisión sobre su aplicación.|
|159|C3.4R2<br>Regular las<br>modalidades<br>de trabajo<br>flexible en el<br>sector<br>público|Hito|Aplicación<br>de fórmulas<br>de trabajo<br>flexible|Informe<br>final del<br>PAPD sobre<br>la aplicación<br>de la<br>Decisión del|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|Aplicación de la decisión del<br>Consejo de Ministros mediante,<br>cuando proceda, la modificación de<br>las leyes y reglamentos, la<br>comunicación de las políticas y la<br>formación, sobre la base de un plan<br>de acción elaborado por el|

96

|Col1|Col2|Col3|Col4|Consejo de<br>Ministros|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Departamento de Personal de la<br>Administración Pública.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|160|C3.4R3<br>Introducir un<br>nuevo marco<br>para el<br>proceso de<br>evaluación y<br>selección<br>para cubrir<br>las vacantes<br>de servicio<br>público y<br>nuevas<br>normas para<br>la evaluación<br>del<br>rendimiento<br>de los<br>empleados.|Hito|Entrada en<br>vigor de<br>legislación<br>para el<br>proceso de<br>evaluación y<br>selección de<br>vacantes en<br>la función<br>pública y<br>normativa<br>para la<br>evaluación<br>del<br>rendimiento<br>de los<br>empleados.|Disposición<br>de las leyes<br>y <br>reglamentos<br>pertinentes<br>que indique<br>su respectiva<br>entrada en<br>vigor|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2021|Los elementos principales serán los<br>siguientes:<br>I) la entrada en vigor de una ley<br>que prevea la evaluación y<br>selección de candidatos para cubrir<br>los puestos de promoción de la<br>función pública, incluidos los<br>puestos directivos, con nuevos<br>criterios y métodos basados en una<br>evaluación objetiva y en el mérito,<br>y la modificación de la Ley de la<br>función pública cuando se<br>considere necesario, y <br>II) entrada en vigor de nuevos<br>reglamentos para la aplicación de<br>un nuevo sistema de evaluación del<br>rendimiento de los empleados<br>públicos, que se utilizará con fines<br>de desarrollo y promoción con el<br>fin de que el procedimiento de<br>evaluación del rendimiento y el<br>mecanismo de promoción sean más<br>transparentes, justos, basados en las<br>capacidades y más eficaces|
|161|C3.4R3<br>Introducir un<br>nuevo marco<br>para el<br>proceso de<br>evaluación y<br>selección<br>para cubrir<br>las vacantes<br>de servicio<br>público y<br>nuevas<br>normas para<br>la evaluación<br>del|Hito|Nuevo marco<br>para la<br>evaluación<br>del<br>rendimiento<br>y la<br>provisión de<br>vacantes en<br>el servicio<br>público.|Entrada en<br>funcionamie<br>nto del<br>nuevo marco|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 1|2025|Se evaluará el rendimiento de los<br>funcionarios y se cubrirán las<br>vacantes en la función pública de<br>conformidad con el nuevo marco<br>jurídico, tras su aplicación efectiva,<br>incluida la formación de los<br>empleados pertinentes.|

97

|Col1|rendimiento<br>de los<br>empleados.|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|162|C3.4R4<br>Reforzar la<br>capacidad<br>administrativ<br>a y la<br>transparencia<br>mediante la<br>profesionaliz<br>ación de la<br>contratación<br>pública y una<br>mayor<br>digitalización<br>de su proceso|Hito|Nuevo<br>sistema<br>integrado de<br>contratación<br>pública<br>electrónica|Las primeras<br>licitaciones<br>se han<br>puesto en<br>marcha en el<br>marco del<br>nuevo<br>sistema de<br>contratación<br>pública<br>electrónica|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|El nuevo sistema integrado de<br>contratación pública electrónica<br>será plenamente operativo,<br>incluyendo todo el desarrollo, las<br>pruebas y la formación de los<br>usuarios.<br> <br>Las principales funcionalidades del<br>sistema serán:<br>— apoyar el principio de «solo una<br>vez» para la presentación de datos<br>por parte de usuarios privados<br>— información estadística<br>— apoyar el uso de tecnologías<br>emergentes que puedan ser<br>utilizadas tanto por los poderes<br>adjudicadores como por los<br>operadores económicos en sus<br>funcionalidades administrativas;<br>— Facilitar la labor administrativa<br>de los poderes adjudicadores<br>Interfaz fácil de usar para los<br>operadores económicos, con<br>especial hincapié en las pymes<br>— Publicación de datos abiertos<br>relativos a los procedimientos de<br>contratación pública<br>— Facilitar a los poderes<br>adjudicadores y a los responsables<br>de la toma de decisiones<br>información sobre los<br>procedimientos de contratación<br>pública a lo largo de todo el ciclo<br>de vida del proyecto.|
|163|C3.4R5<br>Refuerzo de<br>la capacidad|Hito|Nuevo<br>sistema<br>informático|Puesta en<br>servicio del<br>nuevo|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2023|El sistema de Derecho electrónico<br>se hace operativo para la Oficina<br>Jurídica y se utiliza. Incluye las<br>siguientes funcionalidades:|

98

|Col1|de la Oficina<br>Jurídica|Col3|de la Oficina<br>de Derecho|sistema<br>informático|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|— creación de archivos<br>electrónicos de asuntos y carpetas,<br>— gestión y seguimiento de casos,<br>— comunicación interna y flujos de<br>trabajo,<br>— seguimiento de casos, gestión<br>financiera y pagos,<br>— se ha concluido la digitalización<br>de los archivos de papel. Se ha<br>concluido la formación de los<br>usuarios.<br>Los archivos en papel de la Oficina<br>Jurídica están digitalizados.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|167|C3.4I3<br>Centro de<br>modelización<br>de la política<br>económica|Hito|Creación de<br>un centro de<br>modelización<br>para el<br>análisis de<br>las políticas<br>económicas|Entrada en<br>servicio del<br>Centro<br>|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2023|Puesta en funcionamiento y<br>equipamiento del Centro, incluido<br>el nombramiento del equipo de<br>personal científico. El equipo estará<br>formado por expertos en modelos<br>macroeconométricos, economistas,<br>expertos en análisis de datos y<br>economistas.|
|168|C3.4I3<br>Centro de<br>modelización<br>de la política<br>económica|Objetivo|Número de<br>modelos de<br>evaluación<br>de impacto<br>desarrollados<br>y <br>herramientas<br>de análisis de<br>datos|—|Número|0|20|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|El desarrollo completo de al menos<br>20 modelos de evaluación del<br>impacto macroeconométrico y<br>nuevas herramientas de análisis de<br>datos para la economía chipriota<br>sobre la base de diferentes<br>metodologías se simularán,<br>probarán y aplicarán para el<br>análisis y la previsión de políticas<br>económicas.|
|169|C3.4R6<br>Nuevo marco<br>jurídico para<br>las<br>autoridades<br>locales y<br>medidas de<br>apoyo<br>pertinentes|Hito|Nuevo marco<br>jurídico de<br>las<br>autoridades<br>locales|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—||—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2024|La intervención consistirá en la<br>entrada en vigor de tres leyes: Ley<br>de Municipios, Ley de<br>Comunidades (modificación) y Ley<br>de Organizaciones Locales de<br>Distrito).<br> <br>El nuevo marco jurídico implicará:<br>— Reducción del número de<br>municipios|

99

|Col1|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|— Creación de agrupaciones<br>comunitarias para la prestación de<br>servicios<br>— Transferencia de nuevas<br>competencias y recursos del<br>Gobierno central a los<br>municipios/organizaciones de<br>distrito para la administración local<br>— Nuevo sistema de financiación<br>de los municipios<br>— Normas sobre supervisión<br>jurídica, transparencia y rendición<br>de cuentas<br>— Mejora de la eficiencia del<br>suministro de agua, el<br>alcantarillado y la gestión de los<br>residuos sólidos, así como de la<br>concesión de permisos mediante la<br>creación de cinco organizaciones<br>de distrito para la administración<br>local.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|170|C3.4R6<br>Nuevo marco<br>jurídico para<br>las<br>autoridades<br>locales y<br>medidas de<br>apoyo<br>pertinentes|Objetivo|Número de<br>miembros del<br>personal de<br>las<br>autoridades<br>locales que<br>participan en<br>el desarrollo<br>de<br>capacidades|—|Número|0|500|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|Finalización de una serie de<br>programas temáticos de desarrollo<br>de capacidades para la<br>administración local, que impartan<br>formación a un mínimo de 500<br>participantes (miembros y personal<br>de las autoridades locales).|
|171|C3.4R7<br>Concentració<br>n parcelaria<br>urbana|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>Ley de<br>concentració<br>n parcelaria<br>urbana|Disposición<br>de la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>ley|—|—||TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2024|Entrada en vigor de la Ley de<br>concentración parcelaria urbana<br>con el objetivo de reducir la<br>expansión urbana mediante la<br>utilización racional de las zonas<br>residenciales existentes|
|172|C3.4R7<br>Concentració<br>n parcelaria<br>urbana|Objetivo|Número de<br>planes<br>directores de|—|Número|0|10|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|Se han elaborado, publicado y<br>aprobado planes directores de<br>urbanismo para su utilización en<br>zonas seleccionadas o en áreas de|

100

|Col1|Col2|Col3|planificación<br>urbana|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|importancia estratégica. Los planes<br>directores integrarán y<br>redistribuirán en parcelas de terreno<br>segmentadas e inaccesibles (dentro<br>de los límites de desarrollo de una<br>zona).|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|173|C3.4I4<br>Mejora del<br>sistema<br>electrónico<br>para la<br>expedición<br>de permisos<br>de<br>construcción|Hito|Mejora del<br>entorno de<br>aplicación<br>electrónica<br>del sistema<br>Hippodamos|Solicitudes<br>recibidas a<br>través del<br>entorno<br>mejorado de<br>aplicación<br>electrónica|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2022|Finalización de la mejora del<br>entorno de aplicación electrónica<br>del actual sistema Hippodamos<br>para permitir la presentación de<br>solicitudes de permisos de<br>planificación y construcción para<br>todas las autoridades de<br>planificación y construcción<br>(municipios) a partir de una<br>plataforma común.|
|174|C3.4I4<br>Mejora del<br>sistema<br>electrónico<br>para la<br>expedición<br>de permisos<br>de<br>construcción|Hito|Mejora de las<br>funcionalida<br>des de<br>planificación<br>y control y<br>gestión de<br>proyectos de<br>Hippodamos|Proceso<br>totalmente<br>digital para<br>la<br>expedición<br>de permisos<br>y la gestión<br>de contratos<br>de<br>construcción|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|Finalización de la mejora de la<br>herramienta de planificación y<br>control, la herramienta de gestión<br>de proyectos y la mejora del<br>hardware y el software del sistema<br>Hippodamos existente para apoyar<br>las funcionalidades adicionales.|
|176|C3.4I5<br>Ciudades<br>inteligentes|Objetivo|Desarrollo de<br>aplicaciones<br>móviles<br>desarrolladas<br>como parte<br>de la<br>iniciativa<br>sobre<br>ciudades<br>inteligentes e<br>instalación<br>de sensores<br>inteligentes<br>en servicio<br>como parte|—|Aplicaciones<br>móviles:<br>Número<br> <br>Sensores<br>inteligentes:<br>Número|Aplicaciones<br>móviles: 0<br> <br>Sensores<br>inteligentes:<br>Número<br>0|Aplicaciones<br>móviles: 3<br> <br>Sensores<br>inteligentes:<br>97 000<br>|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2026|Desarrollo de tres aplicaciones<br>móviles (para el estacionamiento<br>inteligente, la iluminación<br>inteligente y la gestión inteligente<br>de residuos), que estarán<br>disponibles para su descarga por<br>parte de los usuarios, y plena<br>puesta en marcha de al menos<br>97 000 sensores inteligentes como<br>parte de la iniciativa de ciudades<br>inteligentes, consistente en sensores<br>de estacionamiento inteligente,<br>sensores de iluminación inteligente<br>y sensores inteligentes de gestión<br>de residuos suministrados e|

101

|Col1|Col2|Col3|de la<br>iniciativa<br>sobre<br>ciudades<br>inteligentes|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|instalados en los municipios y<br>conectados a la plataforma central<br>de ciudades inteligentes.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|177|C3.4I6<br>Regeneració<br>n y<br>revitalización<br>de la ciudad<br>interior de<br>Nicosia|Objetivo|Salas<br>renovadas y<br>convertidas<br>en<br>dormitorios<br>para<br>estudiantes|—|Número|0|80|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|Se han renovado al menos 80<br>habitaciones en la ciudad de<br>Nicosia y se han convertido en<br>dormidos para estudiantes|
|178|C3.4I6<br>Regeneració<br>n y<br>revitalización<br>de la ciudad<br>interior de<br>Nicosia|Objetivo|Salas<br>renovadas y<br>convertidas<br>en<br>dormitorios<br>para<br>estudiantes|—|Número|80|310|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2026|Se han renovado al menos 310<br>habitaciones en la ciudad de<br>Nicosia y se han convertido en<br>dormidos para estudiantes|
|180|C3.4R8<br>Eficiencia de<br>la justicia|Hito|Entrada en<br>vigor del<br>nuevo<br>Reglamento<br>de<br>Procedimient<br>o Civil|Disposición<br>en el nuevo<br>Reglamento<br>de<br>Enjuiciamie<br>nto Civil<br>(publicado<br>en el Boletín<br>Oficial) que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor del<br>Reglamento<br>de<br>Procedimien<br>to (1 de<br>septiembre<br>de 2023)|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 3|2023|Entrada en vigor del nuevo<br>Reglamento de Procedimiento Civil<br>para los nuevos asuntos<br>presentados al órgano<br>jurisdiccional a partir del 1 de<br>septiembre de 2023. El nuevo<br>Reglamento de Enjuiciamiento<br>Civil modernizará la vista de los<br>asuntos con el fin de ofrecer a las<br>partes una notificación menos<br>costosa, más accesible y más<br>rápida.|
|181|C3.4R8<br>Eficiencia de<br>la justicia|Objetivo|Reducir la<br>acumulación<br>de asuntos y|—|% <br>(porcentaje)|0|40|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2024|Reducción de la acumulación de<br>asuntos y recursos pendientes<br>durante más de dos años ante los<br>tribunales de distrito y el Tribunal|

102

|Col1|Col2|Col3|recursos<br>pendientes|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Supremo en un 40 % partiendo del<br>nivel registrado a 31 de diciembre<br>de 2020, verificado en un informe<br>anual de situación del plan de<br>acción para reducir los atrasos.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|183|C3.4R9<br>Transformaci<br>ón digital de<br>los tribunales|Hito|sistema i-<br>Justicia|El sistema i-<br>Justicia es<br>operativo y<br>accesible a<br>través del<br>sitio web del<br>órgano<br>jurisdicciona<br>l|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2026|El i-justice introducirá varias<br>funcionalidades, por ejemplo:<br>presentación y pago digitales de<br>casos, categorización de casos,<br>búsqueda de casos, producción y<br>gestión de documentos, sistemas de<br>seguimiento y seguimiento para<br>apoyar la transmisión de casos,<br>gestión de asignaciones de asuntos<br>a audiencia, ejecución de<br>sentencias y gestión, cierre de casos<br>y gestión de pruebas.<br>|
|185|C3.4I7<br>Formación<br>de los jueces|Objetivo|Formación<br>de los jueces|—|Número|0|110|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|Al menos 110 (de los 130) jueces<br>han completado cursos de<br>formación sobre las nuevas normas<br>de enjuiciamiento civil y otras<br>competencias judiciales.|
|186|C3.4I8<br>Modernizaci<br>ón de la<br>infraestructur<br>a de los<br>tribunales|Hito|Ampliación<br>del Tribunal<br>de Distrito de<br>Famagusta|El equipo de<br>gestión del<br>proyecto<br>certifica la<br>finalización<br>de la<br>construcción<br>.|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2021|Finalización de la construcción de<br>la ampliación al edificio del<br>Tribunal de Distrito de Famagusta<br>para apoyar el funcionamiento de<br>nuevas salas de vistas que traten<br>además de asuntos penales también<br>civiles.|
|187|C3.4R10<br>Mejorar el<br>marco<br>jurídico e<br>institucional<br>de la lucha<br>contra la<br>corrupción|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>Ley por la<br>que se crea la<br>Autoridad<br>Independient<br>e contra la<br>Corrupción|Disposición<br>de la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>ley y el<br>inicio de las<br>actividades<br>de la<br>Autoridad|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 1|2022|La Autoridad Independiente contra<br>la Corrupción se ha creado sobre la<br>base de la entrada en vigor de la ley<br>correspondiente y es operativa. La<br>Autoridad coordinará los esfuerzos<br>de todos los organismos implicados<br>en la lucha contra la corrupción y la<br>prevención de la misma y<br>supervisará la ejecución oportuna|

103

|Col1|Col2|Col3|Col4|Independient<br>e contra la<br>Corrupción,<br>con puestos<br>directivos<br>clave<br>cubiertos y<br>personal<br>contratado.|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|de las acciones por parte de los<br>diferentes servicios competentes.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|188|C3.4R10<br>Mejorar el<br>marco<br>jurídico e<br>institucional<br>de la lucha<br>contra la<br>corrupción|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>Ley sobre<br>transparencia<br>en la toma de<br>decisiones y<br>asuntos<br>conexos|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>ley|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2021|Entrada en vigor de la Ley sobre<br>transparencia en la toma de<br>decisiones y asuntos conexos,<br>incluidas disposiciones para evitar<br>conflictos de intereses. La ley<br>creará la obligación de dar<br>publicidad a los contactos entre las<br>personas interesadas en participar<br>en los procedimientos públicos de<br>toma de decisiones y los<br>funcionarios o miembros del<br>servicio público o del sector<br>público en general, o con<br>empleados en beneficio de<br>funcionarios que, por su propia<br>posición, tengan competencia o<br>posibilidad de iniciar tales<br>procedimientos o de formular su<br>contenido o contribuir o determinar<br>el resultado final de dichos<br>procedimientos. La información<br>sobre dicho contacto, así como su<br>contenido y fines, se registrará<br>oficialmente y se pondrá a<br>disposición del público.|
|189|C3.4R10<br>Mejorar el<br>marco<br>jurídico e<br>institucional<br>de la lucha|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>ley de<br>protección de<br>los<br>denunciantes|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>ley|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2021|Entrada en vigor de una ley para<br>proteger a los denunciantes que<br>denuncien fraude y corrupción<br>frente a sanciones internas. La ley<br>incluirá disposiciones<br>complementarias sobre la<br>protección de las personas que|

104

105

**H.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 2 (C3.4I2): Digitalización del proceso legislativo

El objetivo de la inversión es mejorar la calidad de la regulación y aumentar la seguridad jurídica y
la transparencia mediante la modernización del proceso de elaboración legislativa y la publicación de
la legislación aplicable. La inversión consistirá en la creación de una plataforma de preparación
legislativa que facilite la redacción, consolidación, gestión y almacenamiento de las leyes y
reglamentos. El sistema también se convertirá en el punto único oficial gubernamental de acceso
digital para el público a todos los textos legislativos en un formato interoperable. La inversión cubrirá
la carga de todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la nueva plataforma. La
ejecución de la inversión se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6b (C3.4I6): Regeneración y revitalización de la ciudad interior de Nicosia

El objetivo de la inversión es revitalizar la ciudad de Nicosia atrayendo a jóvenes residentes, nuevas
inversiones y fomentando la actividad económica. La inversión consistirá en la renovación de la
Escuela Faneromeni, que se utilizará como departamento de la Universidad de Chipre a más tardar
en junio de 2026.

Inversión 9 (C3.4I9): Régimen de ayudas al sector privado y público para la certificación con ISO
37001 (lucha contra la corrupción)

El objetivo de la inversión es contribuir a la lucha contra la corrupción mediante la introducción en
los sectores público y privado de la acreditación ISO 37001, que contribuirá a aumentar la
transparencia, erradicar los sobornos y crear una cultura empresarial ética.

La inversión consistirá en subvenciones al sector privado y público, incluidas las administraciones
locales, para servicios de consultoría y certificación contra el soborno de conformidad con la norma
ISO 37001.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

106

**H.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Tri**<br>**mest**<br>**re**|**Año**|**Año**|
|165|C3.4I2Digitalizaci<br>ón del proceso<br>legislativo|Hito|Aplicación de la<br>Plataforma de<br>preparación de<br>legislación<br>chipriota|Puesta en<br>servicio del<br>nuevo<br>sistema|—|—|—|TER<br>CER<br>TRI<br>MES<br>TRE<br>2|2026|Entrada en funcionamiento de la Plataforma y<br>finalización de la formación para<br>administradores y usuarios privilegiados. El<br>pleno funcionamiento de la plataforma de<br>preparación de legislación permitirá:— <br>redacción y gestión de facturas a través de un<br>editor web, con la posibilidad de exportar en<br>formato XML en todas las fases del proceso de<br>preparación de la legislación,— una base de<br>datos central para almacenar y difundir los<br>textos jurídicos como datos abiertos a través de<br>interfaces de programación de aplicaciones, así<br>como en bloque;— un instrumento para<br>consolidar las leyes y las modificaciones.|
|166|C3.4I2Digitalizaci<br>ón del proceso<br>legislativo|Hito|Digitalización de<br>las leyes y<br>reglamentos en la<br>nueva plataforma|Anuncio<br>público en<br>la<br>plataforma|—|—|—|TER<br>CER<br>TRI<br>MES<br>TRE<br>2|2026|Todas las leyes y reglamentos anteriores se han<br>incorporado a la nueva plataforma, de modo<br>que toda la legislación esté disponible en línea<br>en una plataforma gubernamental.|
|179|C3.4I6<br>Regeneración y<br>revitalización de la<br>ciudad interior de<br>Nicosia|Hito|Renovación de la<br>Escuela de<br>Faneromeni|Finalización<br>de la<br>renovación<br>de la<br>Escuela de<br>Faneromeni|—|—|—|TER<br>CER<br>TRI<br>MES<br>TRE<br>2|2026|La Escuela de Faneromeni ha sido objeto de<br>una amplia renovación y una mejora<br>antisísmica completa para albergar la Escuela<br>de Arquitectura de la Universidad de Chipre y<br>está lista para su uso|
|190|C3.4I9<br>Régimen de ayudas<br>al sector privado y<br>público para la|Objetivo|ISO 37001<br>Sistemas de gestión<br>contra el soborno|—|Número|0|81|TER<br>CER<br>TRI<br>MES|2025|Al menos 81 organizaciones están acreditadas<br>por la ISO para la norma «Sistemas de gestión<br>contra el soborno ISO 37001» debido a la<br>ayuda concedida.|

107

certificación con
ISO 37001 (Anti)
Soborno)

TRE

4

108

**I.** **COMPONENTE** **3.5:** **S** **ALVAGUARDAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda los retos de las
vulnerabilidades fiscales y financieras, incluidos los desequilibrios macroeconómicos conexos. El
objetivo es salvaguardar la estabilidad financiera mediante la reducción de los riesgos heredados en
el sector bancario, la adopción de medidas contra el elevado endeudamiento privado y la mejora de
la supervisión en el sector no bancario. Para garantizar la estabilidad presupuestaria, Chipre aspira a
luchar contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva; y proporcionar a los
responsables políticos datos exhaustivos para diseñar un sistema fiscal justo. Se espera que las
medidas previstas hagan que la recaudación de ingresos sea más eficiente y que el sistema fiscal de
Chipre sea más justo, reduciendo los efectos indirectos de la planificación fiscal agresiva.

El componente contribuye a que se aborden las recomendaciones específicas por país sobre
estabilidad financiera y endeudamiento privado (recomendaciones específicas por país 2 y 5 de 2019)
y sobre las características del sistema fiscal que facilitan la planificación fiscal agresiva por parte de
particulares y multinacionales (recomendaciones específicas por país 4 de 2020 y 1 de 2019).

**I.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

**Proteger la estabilidad financiera**

Inversión 1 (C3.5R1): Marco jurídico para la gestión de crisis de las entidades de crédito

El objetivo de la medida es mejorar la resiliencia del sector bancario mediante la introducción de un
marco para un procedimiento coherente y concreto de apoyo a las entidades de crédito que se
enfrentan a dificultades financieras.

La reforma consistirá en: revisar y modificar el marco nacional de insolvencia de las entidades de
crédito para aumentar su eficacia y eficiencia, en consonancia con las mejores prácticas europeas; y
ii) establecer un marco para la recapitalización cautelar de las entidades de crédito y para los
instrumentos públicos de estabilización a efectos de la participación en la resolución de una entidad
de crédito.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C3.5R2): Marco y plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos

El objetivo de la medida es abordar los riesgos financieros relacionados con los préstamos no
productivos heredados en el sector bancario, prosiguiendo los esfuerzos para mejorar la calidad de
los activos de los bancos y reforzando el entorno de trabajo para la administración de préstamos. La
reforma consistirá en:

La reforma consistirá en i) aplicar un plan de acción para abordar el volumen restante de préstamos
dudosos heredados y ii) adoptar un paquete de tres leyes modificativas relativas a las empresas
adquirentes de créditos y los administradores (sometiendo a los administradores de préstamos a la
regulación y supervisión del Banco Central; conceder acceso al Registro de la Propiedad para los
administradores de préstamos y las empresas adquirentes de créditos; y armonizar los requisitos de
notificación en caso de compra de un préstamo por parte de una empresa adquirente de créditos). A
más tardar el 30 de junio de 2023, se preparará un informe de situación sobre el plan de acción, que
deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. En él se hará un seguimiento de la reducción de los
préstamos dudosos en el sector bancario con el objetivo de alcanzar los valores indicativos de

109

referencia de la ratio de préstamos dudosos del 6 % bruto y el 3 % neto [14] y se propondrán medidas
estratégicas cuando proceda.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2023.

Inversión 3 (C3.5R3): Estrategia para abordar las deficiencias del sistema de transacciones
inmobiliarias (escritura de propiedad)

El objetivo de la reforma es abordar las ineficiencias en el sistema de emisión y transferencia de
títulos de propiedad, que dan lugar a que no se definan los derechos de propiedad, complica los
procedimientos de ejecución hipotecaria y obstaculiza la liquidación de las garantías reales.

La reforma consistirá en: I) el examen de los asuntos pendientes para la emisión de títulos de
propiedad o la denegación de los casos, ii) la ampliación de la nueva política de planificación y
autorización de obras, actualmente hasta dos unidades residenciales, a cuatro unidades residenciales
en una parcela, lo que reducirá el tiempo necesario para la expedición de permisos de construcción y
espaciales, iii) la revisión de la Ley de obras e inmuebles para introducir los incentivos adecuados
para que el ingeniero supervisor desaliente aún más las irregularidades que darían lugar a la no
emisión de títulos de propiedad, iv) la modificación de la Ley de compraventa de bienes inmuebles
(prestaciones específicas), que garantizará de antemano que la transferencia de bienes inmuebles se
ejecute tan pronto como el comprador cumpla sus obligaciones contractuales.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Inversión 4 (C3.5R4): Nuevo marco jurídico y sistema de intercambio de datos y oficina de crédito

El objetivo de la medida es luchar contra el elevado endeudamiento privado mejorando la evaluación
del riesgo de crédito para los nuevos préstamos a través de la evolución del registro de créditos, a fin
de que pueda ofrecer servicios como la calificación crediticia de plena conformidad con las normas
de protección de datos.

La reforma consistirá en modificar el sistema existente de intercambio de datos crediticios, en virtud
del cual una empresa privada propiedad de la Asociación de Bancos de Chipre es el registro crediticio,
a fin de permitir la prestación de servicios de calificación crediticia. Los principales elementos de la
modificación serán aliviar la inseguridad jurídica en relación con la propiedad del sistema y la función
específica del registro de créditos y otros productos ofrecidos por ARTEMIS como oficina de crédito,
garantizar la continuidad de la obligación de recopilar datos sobre facilidades crediticias por parte de
las entidades de crédito y otros acreedores (como las empresas adquirentes de crédito), proporcionar
datos del Departamento de Insolvencia y definir las condiciones de acceso a los datos y su protección.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 5 (C3.5R5): Plan de acción para el desarrollo de un registro de control de responsabilidad

El objetivo de la medida es mejorar la capacidad de las autoridades para diseñar y aplicar políticas
específicas para prevenir y gestionar el volumen de deuda privada. Esto se perseguirá mediante la
creación de un registro de supervisión de responsabilidades que cubra el importe de las deudas con el
público, así como con las entidades de crédito y las empresas adquirentes de crédito.

14 Estos valores de referencia se basan en la definición de préstamos dudosos utilizada en el «Informe de seguimiento de
los indicadores de reducción del riesgo» (noviembre de 2020), disponible en https://www.consilium.europa.eu/media/
46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for publication.pdf.

110

La reforma consistirá en la aplicación de un plan de acción que incluirá el diseño y el desarrollo de
un registro de responsabilidad crediticia para generar informes para la toma de decisiones y la
elaboración de políticas, incluida la elaboración de informes de responsabilidad personal por persona.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 6 (C3.5R6): Reforzar y reforzar el marco de insolvencia

El objetivo de esta reforma es reforzar la aplicación del marco de insolvencia, promover el uso de
sistemas e instrumentos de insolvencia y garantizar el funcionamiento pleno y eficaz del
Departamento de Insolvencia. La reforma consistirá en:

Aplicar las medidas y acciones restantes especificadas en el Plan de Acción de 2018 que aún no se
habían aplicado, y ii) crear los sistemas digitales necesarios para mejorar el trabajo del Departamento
de Insolvencia y promover el uso de los instrumentos de insolvencia. El Plan de Acción fue aprobado
por el Consejo de Ministros en 2018 y refleja la política nacional en materia de insolvencia. Esta
reforma incluirá, por ejemplo, la digitalización de los sistemas (mejora de los sistemas existentes e
introducción de otros nuevos), la formación impartida al personal del Departamento de Insolvencia,
la implantación de una línea de servicio al cliente y un portal web para clientes, y la plena aplicación
del marco regulador de los profesionales de la insolvencia.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 7 (C3.5R7): Estrategia de lucha contra el analfabetismo financiero

El objetivo de la medida es promover los conocimientos financieros. Su objetivo es mejorar la
educación financiera de la población general, mejorar la toma de decisiones financieras, corregir
actitudes y sesgos erróneos, apoyar a los ciudadanos más informados y financieramente responsables
y, en última instancia, contribuir a mejorar la disciplina en materia de reembolso de la deuda.

La reforma consistirá en la elaboración de una estrategia de lucha contra el analfabetismo financiero
mediante: I) identificar los problemas del analfabetismo financiero; ii) revisar la literatura
internacional sobre el tema, y iii) proporcionar un plan de acción para su aplicación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Inversión 8 (C3.5R8): Reforzar la supervisión de los seguros y los fondos de pensiones

El objetivo de la medida es mejorar la supervisión de los fondos de seguros y de pensiones.

La reforma consistirá en i) aumentar la capacidad administrativa de las autoridades de supervisión,
ii) preparar y aplicar instrumentos acordes con los marcos reglamentarios transmitidos a la Autoridad
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) [por ejemplo, la Directiva revisada sobre
fondos de pensiones de empleo (FPE II)] y iii) emprender acciones de supervisión específicas con
arreglo a los planes transmitidos a la AESPJ y basados en los procesos de revisión supervisora de las
autoridades, para garantizar la estabilidad financiera y proteger los intereses de los miembros de los
fondos de pensiones y de los tomadores de seguros.

El Departamento del Registrador de Fondos de Pensiones de Jubilación (RORBF) que supervisa el
sector de las pensiones aumentará el personal permanente en 13 personas. El Servicio de Control de
las Compañías de Seguros (ICCS), que supervisa el sector de los seguros, incrementará su personal
permanente en tres personas.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de marzo de 2025.

111

Inversión 1 (C3.5I1): Mejora de la función de supervisión de la Comisión de Valores y Bolsa de
Chipre

El objetivo de la medida es aumentar la capacidad de supervisión de la Comisión de Valores y Bolsa
de Chipre (CySEC) a través de la digitalización, permitiendo una mejor supervisión de las
transacciones.

La inversión consistirá en el desarrollo de un sistema digital avanzado, basado en la arquitectura en
la nube, que cubra las necesidades de supervisión del Reglamento sobre la infraestructura del mercado
europeo (EMIR) y del Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores. El nuevo sistema
apoyará las siguientes características: I) conectarse al centro de operaciones de la Autoridad Europea
de Valores y Mercados (AEVM); cargar y procesar datos de operaciones, ii) agregar y realizar
consultas sobre los datos para generar información reglamentaria, iii) generar informes de calendario
y ad hoc.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

**Proteger la estabilidad presupuestaria**

Inversión 9 (C3.5R9): Mejorar la recaudación de impuestos y la eficacia del Departamento de
Hacienda

El objetivo de la medida es hacer que la recaudación de impuestos sea más eficiente y eficaz, mediante
un mayor nivel de digitalización y cumplimiento de las obligaciones fiscales, y mejorar el servicio al
cliente.

La reforma consistirá en la integración de diferentes unidades, procedimientos y procesos fiscales,
con el fin de ofrecer un único punto de servicio al contribuyente, cambios legislativos y la aplicación
de un nuevo sistema informático y la digitalización del departamento tributario. Este último deberá
incluir: a) un registro único en la base imponible y en el Taxisnet (para la presentación electrónica de
las devoluciones del impuesto sobre la renta por parte de las personas físicas, las personas jurídicas y
los empleadores); b) un proceso integrado de auditoría fiscal basado en la evaluación de riesgos; c)
una auditoría integrada de las restituciones; d) un punto de servicio único integrado y mejorado,
incluido el pago directo del IVA y la conexión de las empresas a un servidor que se encuentre en el
seno del Departamento Fiscal, sin recurrir a mecanismos especializados; e) un proceso de expedición
de liquidaciones fiscales únicas; f) posibilidad de ajustes inmediatos del sistema para adaptarse a
cualquier cambio en la legislación o los procedimientos y ampliación de las interfaces seguras con
otros sistemas de información; g) capacidades de análisis de datos y h) escaneado y almacenamiento
electrónico de todos los documentos en papel del contribuyente relativos a los bienes inmuebles
(bienes inmuebles) y las ganancias de capital con los parámetros pertinentes de seguridad, integridad
y confidencialidad. La reciente adquisición de un edificio en el que se integrarán la Oficina de
Grandes Contribuyentes y la Oficina de Distrito de Nicosia favorecerá los esfuerzos de integración
de las oficinas tributarias de distrito de la capital, antes repartidas en cinco edificios de oficinas
diferentes situados en distintos puntos y considerados tecnológicamente inadecuados, y permitirá
prestar los servicios al contribuyente desde una única ubicación en el distrito de Nicosia. Los cambios
legislativos incluirán: una legislación recientemente introducida para aplicar la obligación de
presentar declaraciones fiscales por parte de toda persona física con ingresos, tal como se define en
el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con independencia del umbral a partir del ejercicio
fiscal de 2020 (salvo excepciones).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de marzo de 2026.

112

Inversión 10 (C3.5R10): Abordar la planificación fiscal agresiva

El objetivo general de las medidas en el marco de la reforma es aumentar la eficacia, la eficiencia y
la equidad del sistema fiscal combatiendo la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva por parte
de las empresas multinacionales.

La medida constará de tres submedidas de reforma diferentes.

La primera submedida de reforma consistirá en imponer una retención a cuenta sobre los pagos
salientes de intereses, dividendos y cánones y la introducción de un nuevo criterio de residencia fiscal
de las empresas basado en la constitución de cada entidad. Se aplicará una retención a cuenta a los
países y territorios incluidos en el anexo I de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores
en materia fiscal, como primer paso mediante la promulgación de la Ley a más tardar el 31 de
diciembre de 2021, que prevé su entrada en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

El criterio de residencia en el impuesto de sociedades se añadirá a la prueba de gestión y control. Se
adoptará a más tardar el 31 de diciembre de 2021, previendo su entrada en vigor a más tardar el 31
de diciembre de 2022. La primera prueba será la gestión y el control y, en los casos en que una
sociedad esté constituida en Chipre, pero su gestión y control procedan de otra jurisdicción, se
considerará residente fiscal chipriota y se gravará de conformidad con la disposición pertinente de la
Ley del impuesto sobre la renta, siempre que la sociedad no sea residente fiscal en otro lugar (para
evitar el estatuto de doble residencia).

Una segunda submedida de reforma consistirá en introducir una retención a cuenta sobre los pagos
salientes de intereses, dividendos y cánones a jurisdicciones con bajos niveles de imposición. Por lo
que se refiere a los pagos de intereses y cánones, las autoridades chipriotas pueden explorar en su
lugar el enfoque de la no deducibilidad. Dicha modificación legislativa entrará en vigor a más tardar
el 31 de diciembre de 2024.

Como tercera submedida de la reforma, Chipre evaluará la eficacia del conjunto global de medidas
relacionadas con la planificación fiscal agresiva, mediante una evaluación independiente que deberá
completarse a más tardar el 31 de diciembre de 2024. En dicha evaluación se analizará el marco fiscal
de Chipre de forma global, incluidas todas las medidas adoptadas para entonces. La evaluación dará
lugar a la adopción por parte de Chipre de medidas estratégicas para subsanar las deficiencias
detectadas, incluso en forma de cambios legislativos, que entrarán en vigor a más tardar el 30 de junio
de 2026.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C3.5I2): Modernización del sistema aduanero y de pago electrónico

El objetivo de la medida es desarrollar y aplicar los sistemas electrónicos previstos en el Código
Aduanero de la Unión. La medida tiene por objeto simplificar y acelerar las formalidades aduaneras
y reducir los costes administrativos para todas las partes interesadas y, de este modo, aumentar la
eficiencia de la recaudación de ingresos.

La inversión consistirá en el desarrollo y la puesta en funcionamiento de doce sistemas de tres tipos
diferentes: I) los sistemas de declaración (por ejemplo, el Sistema Automatizado de Importación,
Tránsito, Exportación e Impuestos Especiales), que se comunicarán con los componentes operativos,
los componentes de gestión y las interfaces externas utilizando la capa de integración; II) los sistemas
operativos, que consistirán en el análisis de riesgos, la contabilidad, la auditoría, el arancel, el almacén
aduanero, la gestión de casos, la vigilancia y el contingente, y iii) los sistemas de gestión, que
consistirán en la gestión de las normas de negocio, la gestión de procesos operativos, la gestión de
datos de referencia, la IAM interna y la presentación de informes.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

113

**-**
**I.2. Milestones, targets, indicators, and timetable for monitoring and implementation for non** **repayable financial support**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|191|C3.5R1<br>Completar el<br>marco jurídico<br>para la gestión de<br>crisis de las<br>entidades de<br>crédito|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>modificación<br>del marco<br>nacional de<br>insolvencia de<br>las entidades<br>de crédito e<br>introducción<br>de<br>instrumentos<br>gubernamental<br>es para<br>preservar la<br>estabilidad<br>financiera|Disposición de<br>las leyes que<br>indica su<br>entrada en<br>vigor|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Entrada en vigor de los dos paquetes<br>legislativos siguientes:<br>(a) la Ley de «Liquidación de<br>entidades de crédito», que<br>introducirá la flexibilidad y los<br>instrumentos necesarios para la<br>liquidación efectiva de las<br>entidades de crédito insolventes,<br>y b) la Ley de apoyo financiero<br>público extraordinario a las<br>entidades de crédito autorizadas<br>y la Ley de Resolución de<br>Entidades de Crédito y Empresas<br>de Inversión (modificativa), que<br>establecerá el marco para la<br>intervención pública, en<br>particular mediante la<br>recapitalización cautelar de una<br>entidad de crédito y a través de<br>instrumentos gubernamentales<br>de estabilización con el fin de<br>participar en la resolución de<br>una entidad.|
|192|C3.5R2 Marco y<br>plan de acción<br>para hacer frente<br>a los préstamos<br>dudosos|Hito|Entrada en<br>vigor del<br>paquete de<br>modificaciones<br>de las leyes<br>relativas a las<br>empresas<br>adquirentes de<br>créditos (EAC)<br>y los|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de las<br>respectivas<br>leyes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Entrada en vigor de las tres leyes<br>siguientes: <br>a) Ley (modificativa) de instrumentos de<br>crédito sobre compras y asuntos conexos<br>de 2021, que someterá a los<br>administradores de préstamos dudosos a<br>la regulación y supervisión del Banco<br>Central; <br> b) Ley de bienes inmuebles<br>(Transferencia, Registro y Valoración)|

114

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||||administradore<br>s de créditos<br>para mejorar el<br>entorno de<br>trabajo para la<br>gestión de<br>préstamos<br>dudosos|||||||(modificativa) de 2021, que dará acceso<br>al Registro de la Propiedad a los<br>administradores de préstamos dudosos y a<br>las empresas adquirentes de créditos <br> c) Ley de Pruebas (modificativa) de<br>2020, que armonizará los requisitos de<br>notificación en caso de compra de un<br>préstamo por parte de una empresa<br>adquirente de créditos.|
|193|C3.5R3<br>Estrategia para<br>abordar las<br>deficiencias del<br>sistema de<br>transacciones<br>inmobiliarias<br>(escritura de<br>propiedad)|Objetivo|Reducción de<br>la acumulación<br>de asuntos<br>pendientes<br>para la<br>expedición de<br>títulos de<br>propiedad, ya<br>sea mediante la<br>emisión de<br>títulos de<br>propiedad o<br>mediante el<br>rechazo del<br>caso|—|% <br>(porcentaje)|0|80|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Reducción de la acumulación de asuntos<br>pendientes para la expedición de títulos<br>de propiedad, bien mediante la emisión<br>de títulos de propiedad (el documento<br>jurídico que constituye la prueba de un<br>derecho a la propiedad de un bien), bien<br>mediante la desestimación del asunto.<br>Los títulos correspondientes a 1 050<br>desarrollos están pendientes de<br>evaluación, lo que corresponde a 20 000<br>escrituras de título. De este total de<br>20 000 títulos de propiedad pendientes, el<br>80 % se resolverá como resultado de la<br>expedición de títulos de propiedad o de<br>un rechazo del caso.|
|194|C3.5R3<br>Estrategia para<br>abordar las<br>deficiencias del<br>sistema de<br>transacciones<br>inmobiliarias<br>(escritura de<br>propiedad)|Hito|Ampliación de<br>la nueva<br>política de<br>permisos de<br>construcción y<br>planificación|Decreto del<br>Ministro del<br>Interior|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Ampliación de la nueva política de<br>permisos de construcción y urbanismo<br>para un máximo de cuatro viviendas en<br>parcelas residenciales. La política ofrece<br>la posibilidad de presentar solicitudes por<br>vía electrónica e introduce plazos fijos<br>para la concesión de permisos de<br>planificación y construcción (de diez a<br>veinte días).|
|195|C3.5R3<br>Estrategia para<br>abordar las|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>modificación|Disposición de<br>la ley que<br>indica la|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Entrada en vigor de la Ley modificada de<br>venta de la propiedad (Rendimiento<br>Específico) para salvaguardar de|

115

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||deficiencias del<br>sistema de<br>transacciones<br>inmobiliarias<br>(escritura de<br>propiedad)||de la Ley de<br>Propiedad<br>(Rendimiento<br>Específico)|entrada en<br>vigor de la Ley<br>modificada de<br>venta de la<br>propiedad<br>(Rendimiento<br>Específico)||||||antemano los intereses de los<br>compradores. La modificación permitirá<br>la transferencia de títulos, con plena<br>seguridad y seguridad jurídica,<br>minimizando al mismo tiempo los costes<br>operativos y los retrasos mediante<br>controles previos para identificar los<br>obstáculos específicos a la transferencia<br>antes del pago del precio de compra. El<br>objetivo es crear un mecanismo para<br>salvaguardar los intereses de los<br>compradores de bienes inmuebles y<br>garantizar de antemano que la<br>transmisión de bienes inmuebles se<br>realice tan pronto como el comprador<br>cumpla sus obligaciones contractuales.|
|196|C3.5R3<br>Estrategia para<br>abordar las<br>deficiencias del<br>sistema de<br>transacciones<br>inmobiliarias<br>(escritura de<br>propiedad)|Hito|Revisión de la<br>Ley sobre las<br>calles y la<br>construcción|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la Ley<br>modificada<br>sobre las calles<br>y la<br>construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Entrada en vigor de la Ley de Bellas y<br>Construcción, que introducirá los<br>incentivos adecuados para que el<br>ingeniero supervisor i) supervise el<br>desarrollo del proyecto de conformidad<br>con el permiso expedido, desincentive<br>aún más las irregularidades que den lugar<br>a la no expedición de títulos de propiedad<br>y ii) presente a la autoridad competente<br>un certificado que confirme la<br>finalización de las obras en consonancia<br>con el permiso expedido.|
|197|C3.5R4<br>Nuevo marco<br>jurídico y sistema<br>de intercambio de<br>datos y oficina de<br>crédito|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>legislación<br>marco y del<br>sistema de<br>intercambio de<br>datos|Disposición de<br>la legislación<br>que indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Entrada en vigor de la legislación sobre el<br>marco y el sistema de intercambio de<br>datos por parte de la oficina de crédito<br>ARTEMIS, que eliminará los obstáculos<br>en el marco actual para que pueda prestar<br>servicios de calificación crediticia. Los<br>principales elementos de la enmienda<br>serán ampliar la función supervisora del|

116

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||Banco Central de Chipre, mantener la<br>obligación de recopilar datos sobre líneas<br>de crédito por parte de entidades de<br>crédito y otros acreedores, proporcionar<br>datos del Departamento de Insolvencia y<br>definir las condiciones de acceso a los<br>datos y su protección.|
|198|C3.5R4<br>Nuevo marco<br>jurídico y sistema<br>de intercambio de<br>datos y oficina de<br>crédito|Hito|Mejora del<br>sistema digital<br>de intercambio<br>de datos y de la<br>oficina de<br>crédito|Éxito en la<br>producción de<br>calificaciones<br>crediticias|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Plena aplicación y puesta en servicio del<br>sistema digital mejorado de intercambio<br>de datos por parte de la oficina de crédito<br>ARTEMIS, de conformidad con la<br>legislación sobre el marco y el sistema de<br>intercambio de datos, y el inicio de la<br>prestación de servicios de puntuaciones<br>crediticias.|
|199|C3.5R5<br>Plan de acción<br>para el desarrollo<br>de un registro de<br>control de<br>responsabilidad|Hito|Plan de acción<br>para el<br>desarrollo de<br>un registro de<br>control de<br>responsabilida<br>d|Aprobación del<br>Plan de Acción<br>por el Consejo<br>de Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|El plan de acción presentará las medidas<br>necesarias para la creación del registro de<br>control de responsabilidad, que deberá: <br>— utilizar una base de datos electrónica<br>que recoja datos sobre pasivos de varios<br>acreedores públicos y privados, como el<br>registro de créditos en el marco de la<br>reforma C3.5R4. <br>— permitir el diseño y la aplicación de<br>políticas específicas para prevenir y<br>gestionar el endeudamiento privado.|
|200|C3.5R5<br>Plan de acción<br>para el desarrollo<br>de un registro de<br>control de<br>responsabilidad|Hito|Plan de acción<br>para el<br>desarrollo de<br>un registro de<br>control de<br>responsabilida<br>d|Confirmación<br>por el Consejo<br>de Ministros<br>sobre la<br>aplicación del<br>plan de acción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Aplicación del plan de acción para el<br>desarrollo de un registro de seguimiento<br>de la responsabilidad que deberá<br>— utilizar una base de datos electrónica<br>para recopilar datos sobre pasivos de<br>acreedores públicos y privados, por<br>ejemplo, el registro de créditos<br>ARTEMIS. <br>— apoyar el diseño y la aplicación de|

117

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||políticas específicas para prevenir y<br>gestionar el endeudamiento privado.|
|201|C3.5R6 Refuerzo<br>y fortalecimiento<br>del marco de<br>insolvencia|Hito|Plena<br>aplicación y<br>pleno<br>funcionamient<br>o del marco<br>jurídico e<br>institucional<br>para la<br>insolvencia|Nombramiento<br>del personal<br>confirmado por<br>el Boletín<br>Oficial.<br>Aprobación<br>por el Consejo<br>de Ministros<br>del informe de<br>situación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Plena aplicación y pleno funcionamiento<br>del marco jurídico e institucional sobre<br>insolvencia mediante: a) nombramiento<br>de personal para todos los niveles de la<br>estructura organizativa del Departamento<br>de Insolvencia e impartición de<br>formación para el personal, b)<br>establecimiento de un plan de<br>comunicación para promover los<br>procedimientos de insolvencia, c)<br>aprobación de una línea de atención al<br>cliente, d) establecimiento de un marco<br>para el desarrollo profesional continuo de<br>los profesionales en caso de insolvencia.|
|202|C3.5R6 Refuerzo<br>y fortalecimiento<br>del marco de<br>insolvencia|Hito|Funcionamient<br>o de todos los<br>sistemas<br>digitales<br>desarrollados<br>para el<br>Departamento<br>de Insolvencia|Aprobación del<br>informe de<br>situación por el<br>Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Los nuevos sistemas digitales aumentarán<br>la pertinencia y eficiencia de los sistemas<br>operativos y técnicos existentes del<br>Departamento de Insolvencia.|
|203|C3.5R7<br>Estrategia de<br>lucha contra el<br>analfabetismo<br>financiero|Hito|Estrategia de<br>lucha contra el<br>analfabetismo<br>financiero|Aprobación<br>por el Consejo<br>de Ministros de<br>la estrategia de<br>lucha contra el<br>analfabetismo<br>financiero|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|La estrategia de lucha contra el<br>analfabetismo financiero esbozará su<br>finalidad y objetivos, especificará los<br>canales para promover la alfabetización<br>financiera e incluirá acciones específicas<br>para su aplicación. La reforma también<br>incluirá la finalización de iniciativas que<br>promuevan la alfabetización financiera.|
|204|C3.5R8 Mejorar<br>la supervisión de<br>los seguros y los|Objetivo|Refuerzo de<br>los recursos<br>humanos del<br>Departamento|—|Número|0|16|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Aumentar la plantilla del Departamento<br>del Registrador de Fondos de Pensiones<br>de Jubilación (RORBF) en trece<br>empleados y la del Servicio de Control de|

118

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||fondos de<br>pensiones||del Registrador<br>de Fondos de<br>Pensiones de<br>Jubilación<br>(RORBF) y del<br>Servicio de<br>Control de las<br>Compañías de<br>Seguros<br>(ICCS)|||||||las Compañías de Seguros (ICCS) en tres<br>empleados. Se trata de un aumento<br>permanente del personal.|
|205|C3.5R8 Mejorar<br>la supervisión de<br>los seguros y los<br>fondos de<br>pensiones|Hito|Herramientas<br>de supervisión,<br>incluida la<br>herramienta de<br>recopilación y<br>análisis de<br>datos|Herramientas<br>de apoyo para<br>mejorar la<br>supervisión de<br>los fondos de<br>pensiones y las<br>compañías de<br>seguros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Aplicación de herramientas (por<br>ejemplo, procedimientos, listas de<br>comprobación, solicitudes de aptitud y<br>adecuación) en consonancia con la nueva<br>legislación [que prevé la creación, las<br>actividades y la supervisión de la Ley de<br>instituciones de prestaciones de<br>jubilación de 2020 a L 10 (I)/2020 y la<br>legislación de la Ley de Seguros y<br>Reaseguros y otras cuestiones<br>relacionadas de 2016 (-38 (RSP)/2016).|
|206|C3.5I1 Mejora de<br>la función de<br>supervisión de la<br>Comisión de<br>Valores y Bolsa<br>de Chipre|Hito|Sistema digital<br>para la<br>supervisión de<br>las operaciones<br>de la Comisión<br>de Valores y<br>Bolsa de<br>Chipre|El comité de<br>gestión del<br>proyecto<br>verifica la<br>aceptación de<br>las<br>prestaciones a<br>su debido<br>tiempo; y la<br>calidad y las<br>normas<br>especificadas<br>en los<br>documentos de<br>licitación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Aplicación de un nuevo sistema digital de<br>supervisión de las transacciones. El<br>nuevo sistema digital tendrá las siguientes<br>características: <br>— Carga y tratamiento previo de los<br>datos de la operación. <br>— Agregaciones y consultas sobre datos<br>para generar información reglamentaria. <br>— Generación de informes programados<br>y ad hoc.|

119

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||||||||||||
|207.a|C3.5R9 Mejorar<br>la recaudación de<br>impuestos y la<br>eficacia del<br>Departamento de<br>Hacienda|Hito|Explotación de<br>los servicios<br>del IVA en el<br>marco de un<br>sistema<br>integrado de<br>administración<br>fiscal (ITAS)|Aprobación,<br>por el Consejo<br>de Proyectos,<br>de los<br>entregables del<br>proyecto para<br>la finalización,<br>la instalación y<br>la explotación<br>de un nuevo<br>sistema<br>integrado del<br>IVA|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|El Departamento Fiscal de Chipre (CTD)<br>pondrá en funcionamiento un Sistema<br>Integrado de Administración Tributaria<br>(ITAS) que apoyará las funcionalidades y<br>los procesos de la administración<br>tributaria. Las funcionalidades<br>relacionadas con los servicios del IVA se<br>completarán y estarán operativas dentro<br>de este sistema.|
|207b|C3.5R9 Mejorar<br>la recaudación de<br>impuestos y la<br>eficacia del<br>Departamento de<br>Hacienda|Hito|Adquisición<br>del nuevo<br>edificio para la<br>oficina<br>integrada del<br>distrito de<br>Nicosia y la<br>Oficina de<br>Grandes<br>Contribuyentes|Finalización de<br>la compra e<br>inicio de las<br>operaciones||||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Se ha adquirido el nuevo edificio para la<br>oficina integrada del distrito de Nicosia y<br>la Oficina de Grandes Contribuyentes.|
|208|C3.5R9 Mejorar<br>la recaudación de<br>impuestos y la<br>eficacia del<br>Departamento de<br>Hacienda|Hito|Integración de<br>las operaciones<br>del<br>Departamento<br>de<br>Administración<br>Tributaria<br>Directa en el<br>ITAS|Aprobación,<br>por el Consejo<br>de Proyectos,<br>de los<br>entregables del<br>sistema para la<br>finalización, la<br>instalación y la<br>explotación del<br>ITAS en<br>relación con|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1<br>|2026<br>|Los servicios de administración tributaria<br>relacionados con los impuestos directos<br>de las personas físicas y jurídicas<br>(además del IVA) estarán operativos en el<br>ITAS.|

120

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||los impuestos<br>directos y acta<br>de recepción<br>para la entrada<br>en<br>funcionamient<br>o|||||||
|209|C3.5R10<br>Abordar la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Hito|Entrada en<br>vigor de la ley<br>para hacer<br>frente a la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Entrada en vigor de una ley para hacer<br>frente a la planificación fiscal agresiva<br>mediante: la imposición de una retención<br>a cuenta sobre los pagos de intereses,<br>dividendos y cánones a los países y<br>territorios incluidos en el anexo I de las<br>Conclusiones del Consejo sobre la lista<br>revisada de la UE de países y territorios<br>no cooperadores a efectos fiscales, y b) la<br>introducción de una nueva prueba de<br>residencia fiscal de las empresas basada<br>en la incorporación de cada entidad.|
|210|C3.5R10<br>Abordar la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Hito|Entrada en<br>vigor de la ley<br>para hacer<br>frente a la<br>planificación<br>fiscal agresiva<br>mediante<br>pagos a<br>jurisdicciones<br>con bajos<br>niveles de<br>imposición|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Entrada en vigor de una ley para hacer<br>frente a la planificación fiscal agresiva a<br>través de pagos a jurisdicciones con bajos<br>niveles de imposición mediante la<br>introducción de una retención a cuenta<br>sobre intereses, dividendos y pagos de<br>cánones a jurisdicciones con bajos niveles<br>de imposición. Por lo que se refiere a los<br>pagos de intereses y cánones, las<br>autoridades chipriotas pueden explorar en<br>su lugar el enfoque de la no<br>deducibilidad.|
|211|C3.5R10<br>Abordar la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Hito|Entrada en<br>vigor de los<br>cambios<br>legislativos<br>que abordan|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Chipre evaluará la eficacia del conjunto<br>global de medidas relacionadas con la<br>planificación fiscal agresiva mediante una<br>evaluación independiente que deberá<br>completarse a más tardar el 31 de|

121

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||||las<br>conclusiones<br>de una<br>evaluación<br>independiente<br>de la eficacia<br>de las medidas<br>relacionadas<br>con la<br>planificación<br>fiscal agresiva|||||||diciembre de 2024. En dicha evaluación<br>se analizará el marco fiscal de Chipre de<br>forma global, incluidas todas las medidas<br>adoptadas para entonces. La evaluación<br>dará lugar a la adopción de medidas<br>políticas por parte de Chipre, incluso en<br>forma de cambios legislativos para<br>subsanar las deficiencias detectadas.|
|212|C3.5I2<br>Modernización<br>del sistema<br>aduanero y<br>electrónico de<br>pago|Objetivo|Puesta en<br>funcionamient<br>o de los<br>sistemas de<br>información<br>previstos en el<br>Código<br>Aduanero de la<br>Unión (CAU)|—|Número|0|2|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Se han completado, instalado y puesto en<br>funcionamiento al menos dos de los<br>siguientes sistemas de información<br>relacionados con las importaciones:<br>1. Sistema Automatizado de Exportación<br>(AES) <br>2. Nuevo Sistema Informatizado de<br>Tránsito <br> 3. Ventanilla única de la UE <br> 4. Código aduanero de la Unión <br> 5. Gestión de garantías<br>6. Código aduanero de la Unión <br>7. VIGILANCIA 3 <br> 8. Código Aduanero de la Unión— <br>Sistema de Control de las Importaciones<br>2 <br> 9. Solicitudes de importación con arreglo<br>al código aduanero de la Unión <br> 10. Rendimiento de la Unión Aduanera<br>— Sistema de Información de Gestión <br> 11. Prueba del estatuto de la Unión en el<br>código aduanero de la Unión <br> 12. Gestión de usuarios uniforme y firma<br>digital.|

122

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|213|C3.5I2<br>Modernización<br>del sistema<br>aduanero y<br>electrónico de<br>pago|Objetivo|Puesta en<br>funcionamient<br>o de los<br>sistemas de<br>información<br>previstos en el<br>CAU|—|Número|2|12|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Los 12 sistemas de información se han<br>completado, instalado y puesto en<br>funcionamiento|

123

**J.** **COMPONENTE** **4.1:** **Mejora de las infraestructuras de conectividad**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia contribuye a abordar los retos en
materia de infraestructuras en el ámbito de la conectividad de datos, en particular en las zonas rurales,
con vistas a reducir la brecha entre zonas rurales y urbanas, así como las diferencias en cuanto al
género, la edad, los ingresos y la educación.

El objetivo del componente es mejorar el acceso de todos los ciudadanos a la infraestructura de
comunicación, reduciendo así la brecha digital y apoyando una transformación digital inclusiva.

El componente aborda la recomendación específica por país sobre la inversión en la transición digital
y la digitalización (recomendaciones específicas por país 4 de 2019 y 3 de 2020).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**J.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C4.1R1): Facultar a la autoridad nacional de reglamentación (OCECPR)

El objetivo de la medida es facilitar y acelerar las inversiones en redes de muy alta capacidad (VHCN)
en zonas insuficientemente atendidas, proporcionando a las partes interesadas la información
pertinente para mejorar la transparencia y aumentar los incentivos para que los operadores del
mercado inviertan más rápidamente en VHCN, aumentando así la conectividad en Chipre.

La reforma consiste en proporcionar las herramientas adecuadas, mediante la adopción de legislación
derivada, a la Oficina del Comisario de Comunicaciones Electrónicas y Reglamento Postal
(OCECPR) para poner en marcha una encuesta con el fin de recopilar datos geográficos sobre las
redes de comunicaciones electrónicas. A continuación, se podrá acceder a los datos a través de un
portal web que proporcione información detallada sobre el despliegue de la red en las zonas en que
sea necesario. Su objetivo es ayudar a colmar la brecha con las inversiones privadas en redes de muy
alta capacidad.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 2 (C4.1R2): Facultar a la Oficina Nacional de Competencia en Banda Ancha (DEC del
DMRIDP)

El objetivo de la medida es facilitar la creación de una infraestructura VHCN mediante la
simplificación de los procedimientos administrativos necesarios para su despliegue al tiempo que se
aplica la Recomendación sobre la caja de herramientas de conectividad (conjunto de mejores prácticas
para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas y para un acceso
eficiente al espectro radioeléctrico 5G).

La reforma consiste en identificar los obstáculos administrativos y los obstáculos al rápido despliegue
de la VHCN y las posibles medidas para abordarlos. Será objeto de seguimiento mediante la entrada
en vigor de actos administrativos para abordar eficazmente dichos cuellos de botella y barreras.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2024.

124

Inversión 1 (C4.1I1): Ampliación de las redes de muy alta capacidad en zonas insuficientemente
atendidas

El objetivo de la medida es mejorar la conectividad con VHCN (como la fibra y la 5G), apoyando la
creación de VHCN en zonas sin interés privado y abordando así las disparidades territoriales de
disponibilidad de banda ancha.

La inversión consiste en organizar licitaciones públicas a través de un procedimiento de licitación
abierto dirigido a los operadores de telecomunicaciones para seleccionar a los contratistas que se
encargarán del diseño, la construcción y la explotación de la red, así como parte de la financiación.
El territorio geográfico de la República de Chipre que está bajo el control del Gobierno de Chipre se
dividirá en tres lotes. El importe máximo de la contribución financiera pública se fijará por separado
para cada lote, y los criterios de adjudicación tendrán por objeto incluir la ayuda pública solicitada,
así como el precio ofrecido a los usuarios finales y a otros operadores minoristas. Se impondrán
obligaciones al por mayor a los contratistas.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C4.1I2): Mejorar la conexión a internet para que esté «preparada para el gigabit» y
promover la adopción de la conectividad

Los objetivos de la medida son fomentar la transición digital mediante el apoyo a la generalización
de la VHCN.

La inversión consiste en la aplicación de un sistema de subvención a la demanda (vales), dirigido
exclusivamente a personas físicas (es decir, excluidas las empresas), animándolas a mejorar su
conexión a internet suscribiendo a un servicio de internet preparado para el gigabit. Se aplica a las
unidades de un solo arrendatario, así como a los apartamentos de edificios de varias viviendas sin
conexión capaz de prestar servicios de muy alta capacidad. El valor del bono por local será fijo. Los
usuarios finales podrán seleccionar un proveedor de servicios y la tecnología de su elección para
mejorar la conexión. Tras la mejora de la conexión, los instaladores cargarán en el sistema informático
el certificado «listo para el gigabit» para el hogar, junto con el formulario de aceptación firmado por
el propietario/arrendatario que emitió el bono, lo que dará lugar al reembolso del bono.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2025.

125

**J.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Relacionado<br>Medida<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Relacionado**<br>**Medida**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|214|C4.1R1<br>Facultar a la<br>autoridad<br>nacional de<br>reglamentaci<br>ón<br>(OCECPR)|Hito|Puesta en<br>marcha del<br>estudio<br>geográfico y<br>entrada en<br>vigor del<br>Derecho<br>derivado|Entrada en<br>vigor del<br>Derecho<br>derivado e<br>inicio de la<br>encuesta|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|El Derecho derivado entrará en vigor y cubrirá<br>los principales aspectos relacionados con la<br>encuesta, tales como el tipo, el grado de análisis<br>y la forma de la información requerida, así<br>como las personas a las que se solicita la<br>información requerida.<br>Puesta en marcha del estudio geográfico del<br>alcance de las redes electrónicas capaces de<br>suministrar redes de banda ancha e<br>infraestructuras físicas sobre la base del<br>artículo 22 del Código Europeo de las<br>Comunicaciones Electrónicas.|
|215|C4.1R1<br>Facultar a la<br>autoridad<br>nacional de<br>reglamentaci<br>ón<br>(OCECPR)|Hito|El portal web<br>sobre la banda<br>ancha y la<br>cartografía de<br>las<br>infraestructura<br>s es operativo<br>y accesible al<br>público<br>destinatario|El portal web<br>sobre la banda<br>ancha y la<br>cartografía de<br>las<br>infraestructura<br>s es accesible|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|El portal web sobre la banda ancha y la<br>cartografía de las infraestructuras está<br>completado, probado, operativo y accesible al<br>público destinatario (como la Oficina del<br>Comisario de Comunicaciones Electrónicas y<br>Regulación Postal, autoridades públicas,<br>operadores de redes de comunicaciones<br>electrónicas y usuarios finales).|
|216|C4.1R2<br>Facultar a la<br>Oficina<br>Nacional de<br>Competencia<br>en Banda<br>Ancha (DEC<br>del<br>DMRIDP)|Hito|Entrada en<br>vigor de los<br>actos<br>administrativo<br>s para el<br>despliegue de<br>redes de muy<br>alta capacidad|Disposición de<br>los actos<br>administrativo<br>s que indica la<br>entrada en<br>vigor de los<br>actos<br>respectivos|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Entrada en vigor de los actos administrativos<br>que racionalizarán y reducirán efectivamente las<br>barreras administrativas (como la reducción de<br>los procedimientos de concesión de<br>autorizaciones y la reducción de las tasas, así<br>como la facilitación del acceso a la<br>infraestructura física) para el despliegue de<br>redes de muy alta capacidad, en consonancia<br>con la Recomendación sobre la caja de<br>herramientas de conectividad (incluido un|

126

|Número<br>secuencial|Relacionado<br>Medida<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Relacionado**<br>**Medida**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||~~conjunto de mejores prácticas para reducir el~~<br>coste del despliegue de las redes de<br>comunicaciones electrónicas y para un acceso<br>eficiente al espectro radioeléctrico 5G).|
|217|C4.1I1<br>Ampliación<br>de las redes<br>de muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficiente<br>mente<br>atendidas|Hito|Inicio del<br>despliegue de<br>redes de muy<br>alta capacidad<br>en zonas<br>insuficienteme<br>nte atendidas|Contratos<br>firmados con<br>contratistas<br>para desplegar<br>redes de muy<br>alta capacidad<br>en zonas sin<br>interés para<br>inversores<br>privados de<br>redes de muy<br>alta capacidad|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Se han firmado contratos con contratistas, que<br>deberán haber sido seleccionados mediante un<br>procedimiento de licitación abierto, para<br>desplegar redes de muy alta capacidad [en<br>particular, redes fijas o móviles (5G) que<br>ofrezcan una velocidad de descarga de al menos<br>100 Mbps, que serán fácilmente actualizables<br>para Gigabit para acceso fijo] en zonas que no<br>tengan interés para los inversores privados de<br>redes de muy alta capacidad.|
|218|C4.1I1<br>Ampliación<br>de las redes<br>de muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficiente<br>mente<br>atendidas|Objetivo|Ampliación<br>del despliegue<br>de redes de<br>muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficienteme<br>nte atendidas|—|Número|0|10 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Al menos 10 000 locales en zonas de interés<br>para los inversores privados de redes de muy<br>alta capacidad están cubiertos por redes de muy<br>alta capacidad con redes fijas o móviles (5G),<br>que ofrecen una velocidad de descarga de al<br>menos 100 Mbps, que deberán ser fácilmente<br>actualizables a gigabit (para redes fijas).|
|219|C4.1I1<br>Ampliación<br>de las redes<br>de muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficiente<br>mente<br>atendidas|Objetivo|Finalización<br>del despliegue<br>de redes de<br>muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficienteme<br>nte atendidas|—|Número|10 000|44 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 44 000 locales en zonas de interés<br>para los inversores privados de redes de muy<br>alta capacidad están cubiertos por redes de muy<br>alta capacidad con redes fijas o móviles (5G),<br>que ofrecen una velocidad de descarga de al<br>menos 100 Mbps, que deberán ser fácilmente<br>actualizables a gigabit (para redes fijas).|

127

|Número<br>secuencial|Relacionado<br>Medida<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Relacionado**<br>**Medida**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|220|C4.1I2<br>Mejorar la<br>conexión a<br>internet para<br>que esté<br>«preparada<br>para el<br>gigabit» y<br>promover la<br>adopción de<br>la<br>conectividad|Objetivo|Expansión de<br>la<br>implantación<br>de la conexión<br>a internet<br>adaptada al<br>gigabit por<br>parte de los<br>hogares|—|Número|0|24 300|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Se ha modernizado la conexión a internet para<br>poder apoyar la prestación de conectividad de<br>gigabit en al menos 24 300 hogares.|
|221|C4.1I2<br>Mejorar la<br>conexión a<br>internet para<br>que esté<br>«preparada<br>para el<br>gigabit» y<br>promover la<br>adopción de<br>la<br>conectividad|Objetivo|Finalización<br>de la<br>implantación<br>de la conexión<br>a internet<br>adaptada al<br>gigabit por<br>parte de los<br>hogares|—|Número|24 300|82 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Se ha modernizado la conexión a internet para<br>poder apoyar la prestación de conectividad de<br>gigabit en al menos 82 000 hogares.|

128

**K.** **COMPONENTE** **4.2:** **P** **ROMOVER LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia contribuye a acelerar la
transformación digital de Chipre mediante la digitalización de los servicios públicos, mejorando la
eficiencia y la prestación de servicios en línea, seguros y rápidos a los ciudadanos, de manera fácil,
eficiente y eficaz. Se espera que esto facilite la interacción entre los ciudadanos y los servicios
públicos, sin necesidad de presencia física.

El objetivo del componente es construir una arquitectura digital segura, integrada y moderna para
lograr la transformación en una administración digital.

El componente aborda la recomendación específica por país sobre la inversión en la transición digital
y la digitalización (recomendaciones específicas por país 4 de 2019 y 3 de 2020).

**K.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C4.2R1): Fábrica de servicios digitales (FSD)

El objetivo de la medida es crear un nuevo modelo de prestación de servicios para el desarrollo de
servicios digitales de calidad de extremo a extremo para el público, de una manera fácil de utilizar,
eficiente y eficaz que, en última instancia, facilite la interacción con los servicios públicos, sin
necesidad de presencia física.

La reforma consistirá en diseñar y desarrollar este nuevo modelo de aplicación, la FSD. En primer
lugar, el proyecto i) creará el equipo central de la FSD (compuesto por expertos de diferentes
especialidades con las competencias y cualificaciones adecuadas), ii) definirá las normas y
procedimientos para el desarrollo de los servicios digitales, y iii) creará y desarrollará una serie de
servicios digitales. En segundo lugar, utilizando las metodologías definidas, los servicios digitales se
desarrollarán de manera industrializada, en cooperación con el sector privado. Los servicios se
prestarán a los ciudadanos a través de un único portal web gubernamental Gov.Cy. La reforma tiene
por objeto desarrollar servicios que utilicen la firma única y la identidad digital como elementos clave
básicos para la prestación segura de servicios electrónicos. Además, tiene por objeto utilizar los
mecanismos comunes existentes, como el «pago electrónico» y la «notificación» (por ejemplo, SMS
o correo electrónico).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C4.2R2): Definición y aplicación de una nueva política de computación en nube con
respecto a los sistemas y servicios públicos de TI

El objetivo de la medida es elaborar la política de computación en nube del Gobierno, en particular
la clasificación de datos, la residencia de los datos, el alojamiento y el funcionamiento de los sistemas
informáticos públicos, ya sea en una nube pública o en un entorno público privado de nube (G-Cloud).

La reforma consistirá en la creación de la G-Cloud para albergar los sistemas informáticos y los
servicios digitales de al menos tres departamentos o ministerios gubernamentales. Estos sistemas
gubernamentales pueden incluir, entre otros, el Registro Mercantil, la Factura de Servicios Digitales
y el sistema aduanero chipriota. Two local data centres shall be acquired through rental, while
consultancy services as well as training shall be acquired for the development of the G-Cloud.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 3 (C4.2R3): Digitalización de los procedimientos policiales («Digipol»)

El objetivo de la medida es eliminar el uso de procedimientos en papel y la presencia física de los
ciudadanos mediante el paso a procedimientos digitalizados para el cuerpo de policía chipriota. Esto

129

tiene por objeto beneficiar tanto a los ciudadanos como a los agentes de policía, ya que los
procedimientos deben simplificarse y ser eficientes.

La reforma consistirá en la creación de una nueva plataforma (Digipol) de demandas de
procedimientos y servicios policiales para que los ciudadanos logren comunicaciones a distancia.
Tanto los ciudadanos como los agentes de policía harán uso de ella. Se organizarán formaciones (que
pueden incluir, entre otras cosas, cursos en línea, vídeos y guías paso a paso) tanto para los agentes
de policía como para los ciudadanos, a fin de contribuir a la transición a los servicios en línea.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Inversión 4 (C4.2R4): Creación del registro de titularidad real

El objetivo de la medida es crear un registro para la presentación de los datos de los titulares reales
de todas las sociedades y otras personas jurídicas. Este registro tiene por objeto mejorar la confianza
y la transparencia de las empresas en Chipre y debe dejar claro quién posee y controla en última
instancia a las empresas y otras entidades jurídicas.

La reforma consistirá en la creación del registro. En la actualidad, se ha desarrollado una plataforma
en línea como solución provisional, pero sus funcionalidades son limitadas. La reforma dará lugar a
una solución con las funcionalidades necesarias para apoyar el mantenimiento del registro y la gestión
de la información pertinente (por ejemplo, mediante el envío de notificaciones para su actualización,
el cumplimiento de las tasas de presentación tardía, los medios de búsqueda con niveles de acceso
prescritos). Su objetivo es apoyar el registro de los datos de los titulares reales de todas las sociedades
y otras entidades jurídicas y lograr la interconexión con los registros de titularidad real de otros
Estados miembros.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Inversión 1 (C4.2I1): Digitalización en varios ministerios/servicios de la administración central

El objetivo de la medida es digitalizar los flujos de trabajo clave en una serie de ministerios y servicios
de la administración central, mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos,
simplificar el cumplimiento de la normativa gubernamental, reforzar la participación y la confianza
de los ciudadanos en la administración y generar ahorros de costes.

La inversión consistirá en la digitalización en los siguientes ministerios, viceministros o servicios del
Gobierno: I) Departamento de Transporte por Carretera del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones y Obras Públicas, ii) Viceministro de Navegación, iii) Ministerio de Asuntos
Exteriores, iv) Dirección General de Crecimiento y v) Departamento de Ordenación del Territorio y
Vivienda del Ministerio del Interior (para el patrimonio arquitectónico). La digitalización de la
Dirección General de Crecimiento incluirá el desarrollo de un sistema de repositorio transitorio y de
un sistema de información de seguimiento específico definitivo para registrar y almacenar los datos
pertinentes relacionados con la ejecución del plan de recuperación y resiliencia (en particular, sobre
la consecución de los hitos y objetivos, los datos sobre los perceptores finales, los contratistas, los
subcontratistas y los titulares reales).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

130

Inversión 2 (C4.2I2): Digitalización de la Autoridad Portuaria de Chipre

El objetivo de la medida es digitalizar los procesos clave de la Autoridad Portuaria de Chipre (CPA)
para mejorar su eficiencia y eficacia, incluidas las comunicaciones entre los buques y las autoridades
pertinentes y las mejoras en el seguimiento del tráfico de buques en aguas chipriotas. Este último
tiene por objeto garantizar la navegación segura de los buques, reducir el riesgo de daños
medioambientales debidos a los vertidos de accidentes y reducir las emisiones de los buques mediante
rutas más eficientes.

La inversión consistirá en i) varias mejoras de la infraestructura de red, el hardware y el software de
la CPA, y la capacidad del servidor; II) incorporación de nuevos sistemas de gestión de recursos
humanos para automatizar los procedimientos; III) la revisión del actual sistema comunitario de
puertos para aumentar la eficiencia del sector del transporte marítimo y reducir las cargas
administrativas; y iv) instalación de estaciones de control del tráfico marítimo en los puertos de
Lárnaca y Vassiliko (además de la existente en el puerto de Limassol).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

131

**K.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario de<br>finalización<br>(indíquese el<br>trimestre y el<br>año)|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimest**<br>**re**|**Año**|**Año**|
|224|C4.2R1<br>Fábrica de<br>servicios digitales|Hito|Definición del<br>modelo de<br>prestación de<br>servicios para la<br>fábrica de<br>servicios<br>digitales|Decisión de<br>nombramient<br>o del<br>Viceministro<br>de<br>Investigación,<br>Innovación y<br>Política<br>Digital por el<br>que se crea el<br>equipo;<br>publicación<br>de las normas<br>en el sitio<br>web del<br>Viceministeri<br>o|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2022|El modelo de prestación de servicios para la<br>fábrica de servicios digitales se ha definido de<br>forma que permita la prestación eficiente de<br>servicios digitales de alta calidad y fácil de usar al<br>público. La información incluirá: a) la creación del<br>equipo básico de la fábrica de servicios digitales<br>(incluida la contratación de servicios de expertos<br>del sector privado), y b) la definición de las<br>normas y procedimientos para el desarrollo de<br>servicios digitales.|
|225|C4.2R1<br>Fábrica de<br>servicios digitales|Objetivo|Expansión de la<br>prestación de<br>servicios<br>públicos en línea<br>a través de la<br>fábrica de<br>servicios<br>digitales|—|Número|0|20|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2023|Digitalización y entrega en línea de al menos 20<br>servicios al público a través de la fábrica de<br>servicios digitales, utilizando el modelo de<br>prestación de servicios definido (en el marco del<br>hito con un número secuencial 224) y<br>metodologías ágiles.|
|226|C4.2R1<br>Fábrica de<br>servicios digitales|Objetivo|Prestación en<br>línea de al menos<br>70 servicios al<br>público a través<br>de la fábrica de|—|Número|20|70|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2026|Digitalización y entrega en línea de al menos 70<br>servicios al público a través de la fábrica de<br>servicios digitales, utilizando el modelo de<br>prestación de servicios definido (en el marco del|

132

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario de<br>finalización<br>(indíquese el<br>trimestre y el<br>año)|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimest**<br>**re**|**Año**|**Año**|
||||servicios<br>digitales|||||||hito con un número secuencial 224) y<br>metodologías ágiles.|
|227|C4.2R2<br>Definición y<br>aplicación de una<br>nueva política de<br>computación en<br>nube con respecto<br>a los sistemas y<br>servicios públicos<br>de TI|Objetivo|Dos centros de<br>datos están<br>operativos|- <br>|Número|0|2|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|Dos centros de datos están operativos,<br>proporcionando instalaciones de alojamiento y<br>equipos de conexión en red a los sistemas<br>informáticos gubernamentales.<br>|
|228|C4.2R2<br>Definición y<br>aplicación de una<br>nueva política de<br>computación en<br>nube con respecto<br>a los sistemas y<br>servicios públicos<br>de TI|Objetivo|La nube<br>gubernamental<br>(G-cloud) está<br>operativa y<br>ofrece servicios<br>en nube a los<br>sistemas<br>informáticos<br>gubernamentales.|—|Número|0 <br>|3|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|La nube G gubernamental estará operativa y<br>prestará servicios en la nube a al menos tres<br>sistemas informáticos gubernamentales que hayan<br>migrado a la nueva infraestructura.|
|229|C4.2R3<br>Digitalización de<br>los<br>procedimientos<br>policiales Digipol|Hito|Prototipo de<br>Digipol<br>operativo|Declaración<br>de la policía<br>chipriota en<br>la que se<br>confirma que<br>la plataforma<br>prototipo<br>(Digipol) está<br>operativa|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2023|La plataforma prototipo (Digipol) está operativa.<br>Los agentes de policía serán los usuarios y tendrán<br>acceso al prototipo Digipol con fines de<br>familiaridad y formación.|

133

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario de<br>finalización<br>(indíquese el<br>trimestre y el<br>año)|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimest**<br>**re**|**Año**|**Año**|
|230|C4.2R3<br>Digitalización de<br>los<br>procedimientos<br>policiales Digipol|Objetivo|Los ciudadanos<br>utilizan Digipol|—|Número|0|500|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 3|2025|Digipol será accesible en línea a través de la<br>infraestructura TIC de la policía chipriota. Al<br>menos 500 ciudadanos han utilizado uno o varios<br>de los servicios disponibles en la plataforma<br>Digipol para los ciudadanos.|
|231|C4.2R4<br>Creación del<br>registro de<br>titularidad real|Hito|Registro de<br>titularidad real<br>disponible para<br>su uso|Registro de<br>titularidad<br>real<br>disponible en<br>línea a nivel<br>nacional y<br>europeo|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2023|El registro de titularidad real se desplegará y<br>estará disponible para su uso a nivel nacional y<br>europeo, lo que permitirá a los usuarios comprobar<br>la información final sobre la titularidad real de las<br>entidades jurídicas y lograr la interconexión de los<br>registros de propiedad de los beneficiarios con<br>otros Estados miembros.|
|232|C4.2I1<br>Digitalización en<br>varios ministerios<br>de la<br>Administración<br>Central— <br>Servicios|Hito|Sistema de<br>repositorios para<br>la auditoría y el<br>control:<br>información para<br>el seguimiento<br>de la aplicación<br>del DRR|Un informe<br>de auditoría<br>que confirme<br>las<br>funcionalidad<br>es del sistema<br>de repositorio|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 1|2022|Se establecerá y estará operativo un sistema de<br>repositorios para supervisar la aplicación del<br>MRR. El sistema incluirá, como mínimo, las<br>siguientes funcionalidades:<br>(1) recogida de datos y seguimiento de la<br>consecución de los hitos y objetivos; (2) recoger,<br>almacenar y garantizar el acceso a los datos<br>exigidos por el artículo 22, apartado 2, letra d),<br>incisos i) a iii), del Reglamento (UE) 2021/241.|
|233|C4.2I1<br>Digitalización en<br>varios ministerios<br>de la<br>Administración<br>Central— <br>Servicios|Objetivo|Inicio de la<br>modernización<br>digital de varios<br>ministerios y<br>departamentos de<br>la administración<br>central|—|Número|0|4|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 1|2022|Los contratos con proveedores seleccionados<br>mediante procedimientos de contratación pública<br>se han firmado para digitalizar o modernizar<br>digitalmente al menos cuatro de los siguientes<br>ministerios/departamentos de la administración<br>central: <br>1. Departamento de Transporte por Carretera del<br>Ministerio de Transportes, Comunicaciones y<br>Obras Públicas, <br> 2. Viceministro de Navegación. <br>3. Ministerio de Relaciones Exteriores|

134

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario de<br>finalización<br>(indíquese el<br>trimestre y el<br>año)|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimest**<br>**re**|**Año**|**Año**|
|||||||||||4. Dirección General de Crecimiento <br> 5. Departamento de Urbanismo y Vivienda del<br>Ministerio del Interior (para el Patrimonio<br>Arquitectónico).|
|234|C4.2I1<br>Digitalización en<br>varios ministerios<br>de la<br>Administración<br>Central— <br>Servicios|Objetivo|Avance de la<br>modernización<br>digital de una<br>serie de<br>ministerios y<br>departamentos de<br>la<br>Administración<br>central|—|Número|0|2|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|Finalización del desarrollo y puesta en<br>funcionamiento de sistemas para dos<br>ministerios/departamentos gubernamentales de la<br>lista objetivo con el número secuencial 233.|
|235|C4.2I1<br>Digitalización en<br>varios ministerios<br>de la<br>Administración<br>Central— <br>Servicios|Objetivo|Finalización de<br>la modernización<br>digital de una<br>serie de<br>ministerios y<br>departamentos de<br>la administración<br>central|—|Número|2|5|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|Finalización del desarrollo y puesta en marcha de<br>sistemas para los cinco ministerios/departamentos<br>gubernamentales de la lista con el número<br>secuencial 233.|
|236|C4.2I2<br>Digitalización de<br>la Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|Objetivo|Inicio de la<br>modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|—|Número|0|4|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2023|Los contratos con proveedores seleccionados<br>mediante un procedimiento de contratación<br>pública se han firmado para desarrollar o mejorar<br>al menos cuatro de los siete sistemas siguientes<br>para la Autoridad Portuaria de Chipre: <br>1. Mejora del sistema comunitario de puertos; <br>2. Instalación de la estación STB; <br>3. Digitalización de los archivos de la CPA; <br>4. Mejora de la infraestructura informática (por<br>ejemplo, redes, conmutadores);|

135

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario de<br>finalización<br>(indíquese el<br>trimestre y el<br>año)|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimest**<br>**re**|**Año**|**Año**|
|||||||||||5. Update IS systems; <br>6. Instalación de un sistema de gestión de recursos<br>humanos; <br>7. Actualizar servidores de la CPA; <br> <br>y se han firmado contratos para desarrollar el<br>siguiente servicio electrónico: <br> <br>• monitoring and safety of navigation to and from<br>the ports of Larnaca and Vasiliko.|
|237|C4.2I2<br>Digitalización de<br>la Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|Objetivo|Avance de la<br>modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|—|Número|0|4|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2024|Finalización e instalación de al menos cuatro de<br>los sistemas de la lista del objetivo con el número<br>secuencial 236 para todos los puertos pertinentes.|
|238|C4.2I2<br>Digitalización de<br>la Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|Objetivo|Finalización de<br>la modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|—|Número|4|7|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|Están instalados y operativos los siete sistemas de<br>la lista objetivo con el número secuencial 236 para<br>todos los puertos pertinentes, con todos los<br>equipos/equipos instalados y establecidos y•<br>formalidades administrativas y de información<br>entre los buques que llegan o salen de la<br>República de Chipre;<br>• control y seguridad de la navegación hacia y<br>desde los puertos de Lárnaca y Vasiliko.|

136

**COMPONENTE** **5.1:** **M** **ODERNIZACIÓN** **,** **MEJORA DE LAS CUALIFICACIONES Y RECICLAJE DE LOS**

**SISTEMAS EDUCATIVOS**

Este componente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre aborda los retos de la baja
participación en la educación y formación profesionales (EFP) y el aprendizaje permanente, el
aumento de la inadecuación de las capacidades (especialmente entre los jóvenes licenciados) y las
competencias digitales deficientes. Además, aborda la calidad de la enseñanza y la disponibilidad y
asequibilidad de la atención y educación de la primera infancia (AEPI) para los niños de cuatro años
de edad. Su objetivo es i) mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación a todos los
niveles, ii) fomentar la adopción de oportunidades de reciclaje y mejora de las capacidades pertinentes
para el mercado laboral, en particular en lo que se refiere a la doble transición, en toda la sociedad,
independientemente de la situación laboral, el nivel de capacidades o la edad, y iii) modernizar las
estructuras escolares para adaptarlas a la transición digital.

Las reformas e inversiones incluidas en el componente abordan las recomendaciones específicas por
país sobre educación y capacidades (recomendación específica por país n.º 2 2020 y recomendación
específica por país n.º 3 2019), educación y cuidados de la primera infancia (recomendación
específica por país n.º 3 2019), así como sobre capacidades digitales (recomendación específica por
país n.º 4 2019 y recomendación específica por país n.º 3 2020).

**L.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C5.1R1): Abordar la inadecuación de las cualificaciones entre la educación y el mercado
laboral (enseñanza secundaria y superior)

El objetivo de la reforma es abordar la inadecuación de las cualificaciones entre el mercado laboral y
el sistema de enseñanza secundaria y superior.

A tal fin, se aplicarán medidas clave del plan de acción nacional, incluida la introducción de i) un
sistema de seguimiento de los titulados en educación superior, ii) una reforma de los planes de
estudios de los centros de enseñanza secundaria para mejorar las capacidades interpersonales y
empresariales, iii) un programa de aprendizaje por observación en el puesto de trabajo para alumnos
de educación secundaria general, y iv) nuevos programas de estudios en el ámbito de la enseñanza
secundaria general, así como de educación y formación profesionales adaptadas a las necesidades del
mercado laboral. También implicará la prestación de formación de alta calidad al personal docente
de la enseñanza secundaria en estrecha colaboración con expertos en el mercado laboral, así como la
modernización de los laboratorios escolares con la tecnología y los equipos más avanzados.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C5.1R2): Un nuevo sistema de evaluación de profesores y centros escolares

El objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la educación y, en consecuencia, los resultados
educativos de los estudiantes.

Esta reforma modernizará y actualizará el actual sistema de evaluación del personal docente y los
centros escolares mediante el desarrollo de un sistema único de evaluación de la enseñanza primaria,
secundaria, técnica y profesional con elementos diferenciados. La reforma se llevará a cabo mediante
un enfoque en dos fases, a saber: a) el establecimiento de un nuevo sistema de evaluación escolar a
partir del curso escolar 2024/2025, y b) el establecimiento de un nuevo sistema de evaluación del
profesorado a partir del curso escolar 2025/2026.This, el sistema contemporáneo de evaluación de
escuelas y profesores incorporará la formación del personal docente (por ejemplo, profesores,
directores adjuntos y directores de centros escolares) y los evaluadores (por ejemplo, inspectores,
primeros funcionarios de educación, directores de centros escolares).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

137

Inversión 3 (C5.1R3): Ampliación gradual de la enseñanza preescolar obligatoria gratuita a partir de

los cuatro años de edad

El objetivo de esta reforma es mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la atención y educación
de la primera infancia (AEPI), promoviendo la (re) incorporación al mercado laboral de las personas
con responsabilidades de cuidado de los hijos, en su mayoría mujeres, así como los resultados
educativos de los niños y la inclusión social.

Incluirá la entrada en vigor de una ley que prevea la reducción gradual de ocho meses de la edad de
entrada en la educación preescolar obligatoria gratuita (desde la edad de entrada actual de cuatro años
y ocho meses a cuatro años) a partir del curso académico 2024-2025 hasta el curso académico 2031
2032.

La reforma consistirá en lo siguiente: I) la ampliación gradual de la capacidad de las guarderías
públicas; II) un régimen de ayudas para subvencionar íntegramente las tasas académicas de guarderías
comunes para niños en edad de acceder a la educación preescolar obligatoria gratuita; III) un régimen
de ayudas que subvencionará las tasas académicas para niños mayores de 4 años y menores de edad
en la educación preescolar obligatoria y que estén matriculados en guarderías privadas,guarderías y
guarderías comunales hasta un máximo del 100 % con un límite máximo. La reforma legislativa se
aplicará gradualmente de conformidad con la ley adoptada. Un plan de acción indicará cómo se aplica
la reforma, mediante la ampliación gradual de la capacidad de las guarderías públicas y la
correspondiente reducción gradual de los dos regímenes de ayuda desde el momento de la entrada en
vigor de la ley hasta la finalización de la reducción de la edad obligatoria.

A más tardar el 30 de junio de 2026, la reforma proporcionará educación preescolar gratuita y
obligatoria a los niños a partir de la edad de 4 años y 5 meses y subvencionará las tasas académicas
para los niños de edades comprendidas entre los 4 años y la edad de la educación preescolar
obligatoria gratuita matriculada en guarderías privadas, guarderías y guarderías municipales.

Inversión 4 (C5.1R4): Transformación digital de las unidades escolares con el objetivo de mejorar las
capacidades y competencias digitales relacionadas con la educación CTIM

El objetivo de la reforma es apoyar la transición digital del sistema educativo.

Esta medida implicará la modernización de las estructuras educativas mediante el desarrollo de clases
electrónicas y el equipamiento de aulas con herramientas digitales, la transformación de planes de
estudios y material educativo para mejorar las competencias digitales y la metodología CTIM, así
como la reducción de los costes de adquisición de equipos digitales (ordenadores portátiles/tabletas)
para estudiantes de entornos socioeconómicos bajos. También incluirá la provisión de capacidades
digitales y formación sobre metodología CTIM a al menos 1500 profesores de primaria, 1500 de
enseñanza secundaria general y 375 profesores de formación profesional secundaria [en total, al
menos 3 375 profesores, lo que representa alrededor del 32 % de todos los profesores (primaria y
secundaria)].

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

—
Inversión 5 (C5.1R5): Plan de Acción sobre Cibercapacidades Ejecución de acciones específicas

138

El desarrollo de un marco político y un plan de acción en materia de cibercapacidades; el diseño y la
ejecución de programas específicos para profesionales del sector público que promuevan
competencias intersectoriales;

Y iii) el diseño de intervenciones de reciclaje y mejora de las capacidades que mejoren la
alfabetización digital de la mano de obra del sector privado y de los desempleados, con especial
atención a las mujeres y los grupos vulnerables. Además, esta medida implicará una estrategia de
comunicación para promover el aprendizaje permanente y una cultura digital en Chipre, inversiones
en infraestructura digital para apoyar el aprendizaje digital y el desarrollo de una plataforma de
aprendizaje electrónico con contenidos clave sobre capacidades digitales y competencias
intersectoriales accesibles a todos los grupos destinatarios.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 1 (C5.1I1): Construcción de una Escuela Técnica Modelo

El objetivo de la inversión es proporcionar a los estudiantes y educadores un entorno moderno bien
equipado para el aprendizaje que aumente la capacidad, la calidad y el atractivo de la educación y
formación profesionales (EFP) en Chipre.

Esta medida incluirá la construcción de una nueva escuela técnica en Limassol (en sustitución de la
actual Escuela Técnica A).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C5.1I2): Capacitación, reciclaje y mejora de las capacidades

El objetivo de esta inversión es reforzar las capacidades digitales de la población en consonancia con
el plan de acción sobre cibercapacidades, mejorar los conocimientos y las capacidades de las personas
de los sectores verdes y azules de la economía y promover las competencias empresariales.

La medida incluirá la impartición de formación para reforzar las competencias digitales, ecológicas
y azules para todos, la formación en materia de emprendimiento para los desempleados, haciendo
especial hincapié en las mujeres y los grupos vulnerables, así como la formación en competencias
digitales para las personas mayores de 55 años.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

139

**L.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|239.a|C5.1R1<br>Abordar la<br>inadecuación de<br>las<br>cualificaciones<br>entre la<br>educación y el<br>mercado laboral<br>(enseñanza<br>secundaria y<br>superior)|Hito|Aplicación de las<br>medidas clave del<br>plan de acción<br>nacional|Publicación de<br>informes y<br>comunicación<br>por parte de las<br>autoridades<br>competentes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Aplicación de las medidas clave del plan<br>de acción nacional, entre ellas, como<br>mínimo:<br>a) se publica un informe sobre los<br>resultados preliminares de la encuesta<br>«Graduate Tracking of Cyprus Higher<br>Education»;<br>b) se reformen 320 de los planes de<br>estudios de los centros de enseñanza<br>secundaria para mejorar la alfabetización<br>digital, la inteligencia emocional, las<br>competencias interpersonales y las<br>capacidades de emprendimiento; y<br>c) se desarrollan dos nuevos programas de<br>estudios en el ámbito de la educación<br>secundaria general y de la formación<br>profesional, adaptados a las necesidades<br>del mercado laboral.|
|239b|C5.1R1<br>Abordar la<br>inadecuación de<br>las<br>cualificaciones<br>entre la<br>educación y el<br>mercado laboral<br>(enseñanza<br>secundaria y<br>superior)|Objetivo|Finalización del<br>programa de<br>aprendizaje por<br>observación en el<br>puesto de trabajo||Número|0|2250|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Completar un programa de aprendizaje por<br>observación para al menos 2250 alumnos<br>de educación secundaria general.|

140

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|239c|C5.1R1<br>Abordar la<br>inadecuación de<br>las<br>cualificaciones<br>entre la<br>educación y el<br>mercado laboral<br>(enseñanza<br>secundaria y<br>superior)|Objetivo|Laboratorios<br>equipados y<br>actualizados|—|Número|0|170|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Mejora de 20 laboratorios relacionados con<br>la educación y formación profesionales<br>secundarias y de 150 laboratorios<br>relacionados con la educación secundaria<br>general.|
|240|C5.1R1<br>Abordar la<br>inadecuación de<br>las<br>cualificaciones<br>entre la<br>educación y el<br>mercado laboral<br>(enseñanza<br>secundaria y<br>superior)|Objetivo|Formación del<br>personal docente<br>de la enseñanza<br>secundaria|—|Número|0|3 100|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 3 100 profesores de enseñanza<br>secundaria reciben formación en los planes<br>de estudios reformados.|
|241|C5.1R2<br>Un nuevo<br>sistema de<br>evaluación de<br>profesores y<br>centros<br>escolares|Hito|Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros y<br>Circular del<br>Ministerio de<br>Educación,<br>Deporte y<br>Juventud para<br>establecer un<br>nuevo sistema de<br>evaluación|Disposición de<br>la ley o las leyes<br>que indique la<br>entrada en vigor<br>de la ley o las<br>leyes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Publicación de la Decisión del Consejo de<br>Ministros y de la Circular del Ministerio de<br>Educación, Deporte y Juventud para<br>establecer un nuevo sistema de evaluación<br>escolar a partir del curso escolar<br>2024/2025 y entrada en vigor de la<br>legislación para establecer un nuevo<br>sistema de evaluación del profesorado, a<br>partir del curso escolar 2025/2026.|

141

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**<br>|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||||escolar y entrada <br>en vigor de la<br>legislación para<br>establecer un<br>nuevo sistema de<br>evaluación del<br>profesorado||||||||
|242|C5.1R2<br>Un nuevo<br>sistema de<br>evaluación de<br>profesores y<br>centros<br>escolares|Objetivo|Formación del<br>personal docente|—|Número|0|1 100|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Se ha impartido formación a al menos<br>1 100 miembros del personal docente<br>(profesores, directores adjuntos y<br>directores de centros escolares) en lo<br>referente al nuevo sistema de evaluación<br>del personal docente y los centros<br>escolares.|
|243|C5.1R3<br>Ampliación<br>gradual de la<br>enseñanza<br>preescolar<br>obligatoria<br>gratuita a partir<br>de los cuatro<br>años de edad|Hito|Entrada en vigor<br>de la nueva Ley<br>relativa a la<br>ampliación<br>gradual de la<br>enseñanza<br>preescolar<br>obligatoria<br>gratuita a partir de<br>los cuatro años de<br>edad y adopción<br>de los regímenes<br>de ayuda por el<br>Consejo de<br>Ministros|Disposición de<br>la ley o las leyes<br>que indique la<br>entrada en vigor<br>de la ley o las<br>leyes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Entrada en vigor de la Ley, que reducirá<br>gradualmente (desde el curso académico<br>2024-2025 hasta el curso 2032-2033) la<br>edad de entrada in la educación preescolar<br>obligatoria gratuita de cuatro años y ocho<br>meses a cuatro años. Adopción por el<br>Consejo de Ministros de regímenes de<br>ayuda para: a) cubrir las tasas académicas<br>para la enseñanza preescolar obligatoria<br>gratuita en guarderías de Communal, para<br>los niños que no pueden matricularse en<br>guarderías públicas, y b) subvencionar las<br>tasas de matrícula en guarderías y<br>guarderías privadas y comunales, para la<br>matriculación de niños de edad inferior al<br>nivel de acceso a la educación preescolar<br>obligatoria y mayores de cuatro años.|

142

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|244|C5.1R3<br>Ampliación<br>gradual de la<br>enseñanza<br>preescolar<br>obligatoria<br>gratuita a partir<br>de los cuatro<br>años de edad|Objetivo|Niños de entre 4 y<br>4 años y 8 meses <br>matriculados en<br>guarderías<br>públicas,<br>comunales y<br>privadas|—|Número|0|4800|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 2 400 niños con edades<br>comprendidas entre la edad de la<br>educación preescolarobligatoria gratuita<br>y los 4 años y 8 meses matriculados en<br>jardines públicos y comunales. Al menos<br>2 400 niños, de edades comprendidas entre<br>los 4 años y la edad de educación<br>preescolar obligatoria gratuita, estaban<br>matriculados en guarderías privadas y<br>comunales y en guarderías con honorarios<br>subvencionados.|
|245|C5.1R3<br>Ampliación<br>gradual de la<br>enseñanza<br>preescolar<br>obligatoria<br>gratuita a partir<br>de los cuatro<br>años de edad|Objetivo|Nuevos lugares<br>desarrollados en<br>guarderías<br>públicas nuevas o<br>ampliadas|—|Número|0|675 nuevas<br>plazas en<br>guarderías<br>públicas|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 675 nuevas plazas en guarderías<br>públicas en consonancia con un plan de<br>acción.<br>|
|246.a|C5.1R4<br>Transformación<br>digital de las<br>unidades<br>escolares con el<br>objetivo de<br>mejorar las<br>capacidades y<br>competencias<br>digitales<br>relacionadas con<br>la educación<br>CTIM|Objetivo|Aulas equipadas<br>digitalmente|—|Número|0|700|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Las aulas de al menos 700 centros<br>escolares han sido equipadas digitalmente<br>con ordenadores portátiles, proyectores,<br>micrófonos, altavoces y paneles gráficos<br>digitales.|

143

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|246b|C5.1R4<br>Transformación<br>digital de las<br>unidades<br>escolares con el<br>objetivo de<br>mejorar las<br>capacidades y<br>competencias<br>digitales<br>relacionadas con<br>la educación<br>CTIM|Objetivo|Reembolso<br>parcial de la<br>compra de<br>equipos digitales<br>para alumnos|—|Número|0|15 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Reembolso parcial de la compra de una<br>tableta/ordenador portátil para 15000<br>estudiantes de enseñanza primaria y<br>secundaria de origen socioeconómico<br>inferior.|
|247|C5.1R4<br>Transformación<br>digital de las<br>unidades<br>escolares con el<br>objetivo de<br>mejorar las<br>capacidades y<br>competencias<br>digitales<br>relacionadas con<br>la educación<br>CTIM|Objetivo|Transformación<br>de planes de<br>estudios y<br>producción de<br>material educativo<br>para las<br>competencias<br>digitales y la<br>metodología<br>CTIM|—|Número|0|120|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Transformación curricular y producción de<br>material educativo para las competencias<br>digitales y metodología CTIM para 120<br>asignaturas escolares.|
|248|C5.1R4<br>Transformación<br>digital de las<br>unidades<br>escolares con el<br>objetivo de<br>mejorar las<br>capacidades y|Objetivo|Profesores que se<br>benefician de la<br>formación en<br>servicio— <br>Desarrollo<br>profesional|—|Número|0|3 375|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 3 375 profesores de primaria y<br>secundaria se han beneficiado de la<br>formación en servicio— Desarrollo<br>profesional en competencias digitales.|

144

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**<br>|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
||~~competencias~~<br>digitales<br>relacionadas con<br>la educación<br>CTIM||||||||||
|249|C5.1R5<br>Plan de Acción<br>sobre<br>Cibercapacidade<br>s — Ejecución<br>de acciones<br>específicas|Hito|El Plan de Acción<br>Nacional sobre<br>Cibercapacidades<br>es adoptado por el<br>Consejo de<br>Ministros|Nacional e— <br>El Consejo de<br>Ministros<br>adopta el Plan<br>de Acción sobre<br>Capacidades.<br>|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|El Plan de Acción Nacional sobre<br>Cibercapacidades, que es adoptado por el<br>Consejo de Ministros, incluirá, como<br>mínimo:<br>• desarrollo de una plataforma de<br>aprendizaje electrónico que contenga una<br>herramienta de autoevaluación de la<br>aptitud digital, índice de todos los<br>programas de capacitación disponibles,<br>y material de contenido sobre capacidades<br>digitales y competencias intersectoriales;<br>• diseño y ejecución de programas e<br>intervenciones para los profesionales de la<br>el sector público en ámbitos como la<br>gestión de proyectos, las herramientas de<br>Microsoft, la ciberseguridad, las redes<br>sociales, la colaboración electrónica y las<br>herramientas de productividad;<br>• inversión en infraestructuras digitales.|
|250|C5.1R5<br>Plan de Acción<br>sobre<br>Cibercapacidade<br>s — Ejecución<br>de acciones<br>específicas|Hito|Aplicación de<br>medidas clave del<br>Plan de Acción<br>sobre<br>Cibercapacidades|Publicación del<br>informe anual<br>del Viceministro<br>de<br>Investigación,<br>Innovación y<br>Política Digital<br>y los<br>correspondiente<br>s|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Plena aplicación de las medidas clave del<br>Plan de Acción sobre Cibercapacidades,<br>que incluirán, como mínimo:<br>— diseño y ejecución de programas<br>específicos para profesionales del sector<br>público en materia de capacidades digitales<br>y competencias intersectoriales (por<br>ejemplo, gestión de proyectos);|

145

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**<br>|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||~~desplazamientos~~<br>y anuncios en la<br>plataforma de<br>aprendizaje<br>electrónico<br>||||||~~— inversiones pertinentes en~~<br>infraestructura digital (por ejemplo,<br>ordenadores portátiles, ordenadores);<br>— diseño de una plataforma de aprendizaje<br>electrónico con material educativo;<br>— aplicación de la estrategia de<br>comunicación a través, por ejemplo, de<br>actos financiados.|
|251|C5.1I1<br>Construcción de<br>una Escuela<br>Técnica Modelo|Hito|Contrato para la<br>construcción de<br>una Escuela<br>Técnica|Firma del<br>contrato e inicio<br>de la<br>construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Firma de un contrato con el contratista<br>seleccionado en el marco de una<br>convocatoria de propuestas competitiva<br>para la construcción de una Escuela<br>Técnica de Limassol y emisión de una<br>orden de inicio de la construcción por parte<br>del ingeniero del proyecto.|
|252|C5.1I1<br>Construcción de<br>una Escuela<br>Técnica Modelo|Hito|Finalización de la<br>construcción de<br>una Escuela<br>Técnica|Expedición de<br>remanentes<br>Certificado para<br>un proyecto de<br>construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización de la construcción de una<br>Escuela Técnica de Limassol y expedición<br>del certificado de recepción. Escuela<br>plenamente operativa desde el inicio del<br>curso escolar 2026-2027.|
|253|C5.1I2<br>Capacitación,<br>reciclaje y<br>mejora de las<br>capacidades|Objetivo|Finalización de<br>las actividades de<br>formación para al<br>menos 11 500<br>participantes|—|Número|0|11 500|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de formaciones para al menos<br>11 500 participantes en programas de<br>competencias digitales, capacidades<br>relacionadas con la economía azul y<br>ecológica, programas de emprendimiento<br>para desempleados y personas inactivas y<br>programas de formación para personas<br>mayores de 55 años.|
|254|C5.1I2<br>Capacitación,<br>reciclaje y<br>mejora de las<br>capacidades|Objetivo|Finalización de<br>las actividades de<br>formación para al<br>menos 25 600<br>participantes|—|Número|11 500|25 600|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de formaciones para al menos<br>25 600 participantes en programas de<br>competencias digitales, capacidades<br>relacionadas con la economía azul y<br>ecológica, programas de emprendimiento|

146

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||~~para desempleados y personas inactivas y~~<br>programas de formación para personas<br>mayores de 55 años.|

147

**M.** **COMPONENTE** **5.2:** **MERCADO LABORAL** **,** **PROTECCIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda: I) ineficiencias y lagunas en
la protección social, en particular para los trabajadores por cuenta propia y las personas que trabajan
en formas de empleo atípicas, ii) la falta de legislación sobre las fórmulas de trabajo flexible en forma
de teletrabajo, ii) los retos relacionados con el desempleo y el desempleo juvenil y el elevado nivel
de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis), iii) las brechas en la educación
y los cuidados de la primera infancia y iv) los retos con respecto a la inclusión social y el bienestar,
incluido un elevado nivel de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) y el aumento
de las necesidades en materia de cuidados de larga duración.

Las reformas e inversiones incluidas en el componente abordan las recomendaciones específicas por
país sobre la mejora de la eficacia de los servicios públicos de empleo y el sistema de educación y
formación (recomendaciones específicas por país 3 de 2019 y 2 de 2020), la prestación de protección
social para todos y la introducción de fórmulas de trabajo flexible (recomendación específica por país
2 de 2020), y la mejora de la eficiencia y la digitalización del sector público (recomendaciones
específicas por país 1 de 2019 y 4 de 2020).

**M.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 2 (C5.2R2): Modalidades de trabajo flexible en forma de teletrabajo

El objetivo de la reforma es promover modalidades de trabajo flexibles en forma de teletrabajo para
mejorar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y aumentar las oportunidades de
empleo.

La reforma consiste en una nueva legislación para la organización flexible del trabajo en forma de
teletrabajo y la promoción de convenios colectivos para regular el teletrabajo. También incluirá un
régimen que alivie parte de los costes de personal como incentivo para que los empleadores contraten
a desempleados que deban teletrabajar.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Inversión 1 (C5.2I1): Mejorar la eficacia del Departamento de Trabajo y los Servicios Públicos de
Empleo (SPE) y reforzar el apoyo a los jóvenes

Los objetivos de la inversión son los siguientes: I) salvaguardar la aplicación satisfactoria de los
regímenes de empleo mediante la digitalización de sus procesos, y ii) mejorar el rendimiento
operativo de los SPE y minimizar el riesgo de que los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben
formación (ninis) se conviertan en desempleados de larga duración. La inversión consiste en: 1.
Digitalizar los sistemas de contratación del Departamento de Trabajo, 2. Desarrollo de un sistema de
gestión del rendimiento para los SPE y 3) desarrollo de un sistema de alerta temprana y seguimiento
para los ninis. Además, la inversión incluirá asesoramiento y orientación profesional para la
orientación al mercado laboral y la integración de los ninis, así como un sistema de incentivos para
que los empleadores contraten a los ninis.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C5.2I2): Establecimiento de centros multifuncionales y centros de atención infantil

El objetivo de la inversión es aumentar la participación en el mercado laboral de los cuidadores (a
menudo mujeres) y mejorar la disponibilidad de infraestructuras de asistencia y desarrollo social de
calidad para los niños, contribuyendo así a la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades
para todos.

La inversión consiste en un programa dirigido a las autoridades locales y las organizaciones no
gubernamentales (ONG) para crear nuevos centros multifuncionales o mejorar los existentes y centros

148

para niños de entre 0 y 4 años, así como para niños hasta los 13 años, sobre la base de la evaluación
de las necesidades y el análisis de viabilidad. Además, de conformidad con el artículo 7, apartado 2,
del Reglamento sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, la inversión incluye un estudio en
el marco del Instrumento de Apoyo Técnico (IAT) para analizar el estado de la prestación de servicios
de atención y educación de la primera infancia para niños de corta edad (de 0 a edad escolar) en
Chipre y para elaborar recomendaciones de inversión en el sector, y específicamente en centros
infantiles. Siguiendo las recomendaciones del proyecto del IAT, se adoptarán una estrategia nacional
sobre atención y educación de la primera infancia (AEPI) y el correspondiente plan de acción.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C5.2I3): Establecimiento de estructuras domésticas para las personas con discapacidad
y las personas necesitadas de cuidados de larga duración

Los objetivos de la inversión son los siguientes: I) mejorar las estructuras de vida apoyadas por la
comunidad para las personas con discapacidad a fin de evitar la institucionalización y la exclusión
social, y ii) abordar las lagunas en los servicios de cuidados de larga duración.

La inversión consiste en el establecimiento de al menos cinco estructuras estatales para las personas
con discapacidad y al menos cinco estructuras para las personas necesitadas de cuidados de larga
duración (a través de procedimientos de licitación y un régimen de ayudas estatales).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C5.2I4): Centros infantiles en los municipios

El objetivo de esta inversión es facilitar la participación y la reinserción de los trabajadores con

responsabilidades familiares, en su mayoría mujeres, en el mercado laboral, promoviendo así la igualdad de

género. Además, su objetivo es mejorar la inclusión social de los niños de origen desfavorecido o migrante.

La inversión consiste en la construcción de cuatro (4) centros de atención infantil en los municipios

—
de Amathounta, Ayia Napa y Paralimni Deryneia.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 5 (C5.2I5): Construcción de dos centros escolares modelo de educación especial

El objetivo de la inversión es mejorar el entorno escolar de los alumnos con discapacidades graves u
otras necesidades educativas especiales y apoyar su desarrollo académico y social.

La inversión consiste en la sustitución de dos centros escolares de educación especial en el distrito de
Limasol: I) la Escuela Especial de Educación de Apostolos Loucas y ii) la Escuela Especial de
Recuperación de la Cruz Roja. Los colegios se construirán adyacentes y compartirán la sala
polivalente, así como una piscina terapéutica interior.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

149

**M.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|255|C5.2R2<br>Modalidades de<br>trabajo flexible<br>en forma de<br>teletrabajo|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley sobre<br>modalidades de<br>trabajo flexible en<br>forma de<br>teletrabajo|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la ley<br>relativa a las<br>modalidades<br>de trabajo<br>flexible en<br>forma de<br>teletrabajo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Entrada en vigor de una nueva ley que regule las<br>modalidades de trabajo flexible en forma de<br>teletrabajo. La ley incluirá una definición del<br>teletrabajo, una descripción de las actividades<br>económicas en las que es aplicable el teletrabajo,<br>las condiciones de acceso al teletrabajo y los<br>derechos y obligaciones de los empleadores y los<br>trabajadores.|
|256|C5.2R2<br>Modalidades de<br>trabajo flexible<br>en forma de<br>teletrabajo|Objetivo|Subvención<br>concedida a un<br>mínimo de 225<br>personas en<br>teletrabajo|—|Número|0|225|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2025|Subvención concedida a los empleadores para que<br>empleen al menos a 225personasanteriormente<br>desempleadas(incluidas 120 mujeres de un total<br>de 225 personas) tras completar 10 meses de<br>empleo con al menos un 30 % de teletrabajo.|
|258|C5.2I1<br>Mejorar la<br>eficacia del<br>Departamento<br>de Trabajo y los<br>Servicios<br>Públicos de<br>Empleo y<br>reforzar el<br>apoyo a los<br>jóvenes|Objetivo|Aplicación de<br>sistemas/platafor<br>mas completados<br>y plenamente<br>operativos|—|Número|0|3|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Implantación de una plataforma/sistemas<br>finalizados y plenamente operativos para<br>(1) digitalización de los sistemas de contratación<br>del Departamento de Trabajo,<br>(2) desarrollo de un sistema de gestión del<br>rendimiento para los servicios públicos de empleo<br>y<br>(3) desarrollar un sistema de alerta y seguimiento<br>temprano para los jóvenes que ni estudian, ni<br>trabajan, ni reciben formación (ninis) para los<br>servicios públicos de empleo, a través de una<br>funcionalidad adicional en el sistema de SCF<br>existente.|

150

|259|C5.2I1<br>Mejorar la<br>eficacia del<br>Departamento<br>de Trabajo y los<br>Servicios<br>Públicos de<br>Empleo y<br>reforzar el<br>apoyo a los<br>jóvenes|Objetivo|Subvención<br>concedida a los<br>empleadores para<br>contratar a un<br>mínimo de 400<br>jóvenes que no<br>trabajan, ni siguen<br>estudios ni<br>formación (ninis)|—|Número|0|400|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Subvención concedida a los empleadores por la<br>contratación de al menos 400 jóvenes (de 15 a 29<br>años) que ni trabajan, ni estudian, ni reciben<br>formación (ninis), por un período de empleo de 8<br>meses, incluida la finalización de un período de<br>formación subvencionada de dos meses<br>(formación subvencionada de dos meses y empleo<br>subvencionado de 6 meses).|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|260|C5.2I1<br>Mejorar la<br>eficacia del<br>Departamento<br>de Trabajo y los<br>Servicios<br>Públicos de<br>Empleo y<br>reforzar el<br>apoyo a los<br>jóvenes|Objetivo|Tutorías y<br>orientación<br>profesional para<br>jóvenes que ni<br>estudian, ni<br>trabajan, ni<br>reciben formación<br>(ninis)|—|Número|0|1 500|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Orientación profesional y orientación profesional<br>para la orientación al mercado laboral y la<br>integración de los jóvenes ofrecidos a al menos<br>1 500 jóvenes (de entre 15 y 29 años) que ni<br>estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis)<br>a través de los servicios públicos de empleo.|
|261|C5.2I2<br>Establecimiento<br>de centros<br>multifuncionale<br>s y guarderías|Hito|Adopción de una<br>estrategia<br>nacional sobre<br>atención y<br>educación de la<br>primera infancia<br>(AEPI) y del<br>correspondiente<br>plan de acción por<br>parte del Consejo<br>de Ministros|Publicación de<br>la estrategia<br>nacional en<br>materia de<br>AEPI y del<br>plan de acción<br>que la<br>acompaña|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|El Consejo de Ministros ha adoptado una<br>estrategia nacional para mejorar la atención y<br>educación de la primera infancia (AEPI) que<br>cubre a los niños de entre cero años y edad<br>escolar, así como el correspondiente plan de<br>acción, teniendo en cuenta las recomendaciones<br>del proyecto del IAT finalizado.|
|262|C5.2I2<br>Establecimiento<br>de centros<br>multifuncionale<br>s y guarderías|Objetivo|Subvención<br>concedida a al<br>menos ocho<br>autoridades<br>locales/organizaci<br>ones no<br>gubernamentales<br>para la creación o|—|Número|0|8|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Al menos ocho autoridades locales/organizaciones<br>no gubernamentales han recibido una subvención<br>para crear o mejorar centros multifuncionales o<br>centros infantiles.|

151

|Col1|Col2|Col3|mejora de centros<br>multifuncionales<br>o centros<br>infantiles|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|263|C5.2I2<br>Establecimiento<br>de centros<br>multifuncionale<br>s y guarderías|Objetivo|Subvención<br>concedida a al<br>menos 15<br>autoridades<br>locales/organizaci<br>ones no<br>gubernamentales<br>para la creación o<br>mejora de centros<br>multifuncionales<br>o centros<br>infantiles|—|Número|8|15|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 15 autoridades locales/organizaciones<br>no gubernamentales han recibido una subvención<br>para crear o mejorar centros multifuncionales o<br>centros infantiles.|
|264|C5.2I3<br>Creación de<br>estructuras de<br>origen para las<br>personas con<br>discapacidad y<br>las personas que<br>necesitan<br>cuidados de<br>larga duración|Objetivo|Edificios para las<br>necesidades de las<br>personas con<br>discapacidad y<br>apoyo a las<br>viviendas para<br>personas<br>necesitadas de<br>cuidados de larga<br>duración (firma<br>de<br>contratos/acuerdo<br>s de financiación)|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2024|Firma de contratos/acuerdos de financiación para<br>el establecimiento de al menos 10 edificios (5<br>estructuras estatales para las necesidades de las<br>personas con discapacidad y 5 estructuras para las<br>personas necesitadas de cuidados de larga<br>duración).|
|265|C5.2I3<br>Creación de<br>estructuras de<br>origen para las<br>personas con<br>discapacidad y<br>las personas que<br>necesitan<br>cuidados de<br>larga duración|Objetivo|Edificios para las<br>necesidades de las<br>personas con<br>discapacidad y<br>apoyo a los<br>hogares para<br>personas<br>necesitadas de<br>cuidados de larga<br>duración<br>(establecimiento)|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Creación de al menos 10 edificios (5 estructuras<br>estatales para las necesidades de las personas con<br>discapacidad y 5 estructuras para las personas<br>necesitadas de cuidados de larga duración).|

152

|266|C5.2I4<br>Centros<br>infantiles de<br>Municipios|Objetivo|Construcción de<br>al menos un<br>centro infantil|—|Número|0|1|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Finalización de la construcción y expedición del<br>certificado de recepción de al menos un centro<br>infantil en uno de los municipios siguientes: Ayios<br>Athanasios, Ayia Napa, Paralimni y Yermasoyia.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|267|C5.2I4<br>Centros<br>infantiles de<br>Municipios|Objetivo|Construcción de<br>al menos cuatro<br>centros infantiles|—|Número|1|4|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de la construcción y expedición de<br>certificados de recepción de cuatro centros<br>infantiles (dos centros infantiles en Amathounta,<br>uno en Ayia Napa y otro en Paralimni -Deryneia).|
|268|C5.2I5<br>Construcción de<br>dos centros<br>escolares<br>modelo de<br>educación<br>especial|Hito|Firma del contrato<br>con el licitador<br>seleccionado<br>(contratista)|El contrato se<br>firmará con el<br>licitador<br>seleccionado<br>(contratista).|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Firma del contrato con el licitador o los licitadores<br>(contratista o contratistas) seleccionados en el<br>marco de una convocatoria de propuestas<br>competitiva para la construcción de dos centros<br>escolares modelo en Limasol: el Centro de<br>Educación Especial Apostolos Loucas y el Centro<br>de Necesidades Especiales de Recuperación de la<br>Cruz Roja.|
|269|C5.2I5<br>Construcción de<br>dos centros<br>escolares<br>modelo de<br>educación<br>especial|Hito|Finalización de la<br>construcción de la<br>escuela para<br>necesidades<br>especiales de la<br>Cruz Roja<br>Apostolos Loukas|Expedición de<br>certificados de<br>recepción por<br>el ingeniero de<br>proyecto<br>verificado<br>administrativa<br>mente e in situ<br>por el Jefe de<br>Servicios<br>Técnicos del<br>Ministerio de<br>Educación y<br>Cultura.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de la construcción del centro escolar<br>de educación especial de Apostolos Loucas y el<br>centro escolar de necesidades especiales de la<br>Cruz Roja.|

153

**M.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 1 (C5.2R1): Reforma del sistema de seguridad social y reestructuración de los servicios de
seguridad social

Los objetivos de la reforma son ampliar el acceso a la protección social y mejorar la eficiencia
operativa y la eficacia de los servicios de seguridad social.

Más concretamente, la reforma ampliará y mejorará la cobertura de las prestaciones. Esto puede
incluir, por ejemplo, prestaciones por desempleo, prestaciones por accidente de trabajo y prestaciones
por enfermedad profesional, en particular para los trabajadores por cuenta propia, incluidas las
personas que trabajan con contratos o nuevas formas de empleo (como los trabajadores de
plataformas). Además, la reforma mejorará la puntualidad y exactitud de los servicios prestados a los
ciudadanos y minimizará el fraude y los errores mediante el análisis de riesgos y mecanismos de
control de calidad.

La reforma consiste en: I) una revisión de la legislación del sistema de seguridad social que
incorporará la ampliación de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores por cuenta propia,
incluidas las formas de empleo atípicas, por ejemplo, el trabajo en plataformas, y ii) la reingeniería
de los procesos empresariales, la formación del personal, la creación de capacidad de análisis de datos
y la digitalización de los servicios, así como iii) la mejora gradual de los sistemas informáticos
existentes a un sistema integrado de información.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

154

**M.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|270|C5.2R1<br>Reforma del<br>sistema de<br>seguridad<br>social y<br>reestructuraci<br>ón de los<br>servicios de<br>seguridad<br>social|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>Ley<br>revisada<br>sobre la<br>seguridad<br>social|Disposición de la<br>Ley de modificación<br>que indica la entrada<br>en vigor de las<br>revisiones de la Ley<br>de la Seguridad<br>Social|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social<br>revisada, que incorporará la ampliación de la<br>cobertura de la seguridad social a los<br>trabajadores por cuenta propia, incluidas las<br>formas de empleo atípicas, por ejemplo el<br>trabajo en plataformas.|
|271|C5.2R1<br>Reforma del<br>sistema de<br>seguridad<br>social y<br>reestructuraci<br>ón de los<br>servicios de<br>seguridad<br>social|Hito|Finalizació<br>n de la<br>modernizac<br>ión de los<br>sistemas<br>informático<br>s existentes<br>para<br>convertirlos<br>en un<br>Sistema<br>Integrado<br>de<br>Informació<br>n sobre<br>Seguridad<br>Social|El equipo de<br>aceptación de las<br>prestaciones (del<br>órgano de<br>contratación) firma<br>el informe de<br>análisis, diseño y<br>desarrollo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización y puesta en marcha del Sistema<br>Integrado de Información sobre Seguridad<br>Social, incluido el módulo de pagos, el módulo<br>de administración de prestaciones, el análisis<br>de datos y la interoperabilidad con otros<br>sistemas.|

155

**N.** **COMPONENTE** **6.1:** **REP** **OWER** **EU**

El capítulo de REPowerEU aborda el reto de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los
objetivos del componente son reducir considerablemente la dependencia de Chipre de los
combustibles fósiles importados en general. El nuevo capítulo de REPowerEU contribuye a la
consecución de las obligaciones y los objetivos de eficiencia energética de Chipre establecidos para
2030 en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Con el fin de limitar su
dependencia energética, Chipre seguirá invirtiendo en mejoras de la eficiencia energética en los
edificios y el transporte por carretera y acelerará el despliegue de las energías renovables.

Las medidas incluidas en el capítulo de REPowerEU abordan la mayoría de los aspectos de las
recomendaciones específicas por país recientes en el ámbito de la energía, ya que fomentarán la
investigación y la innovación en el ámbito de la transición ecológica y las soluciones de producción,
almacenamiento, transmisión y distribución de energía, promoverán las energías renovables y
acelerarán las medidas de eficiencia energética en diversos edificios de los sectores público y privado,
mejorarán el marco regulador para el funcionamiento de las comunidades de energía y promoverán
el uso generalizado de los vehículos eléctricos.

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas «No ocasionar daños significativos»
(2021/C58/01).

Se espera que la aplicación de las medidas contribuya a reducir la dependencia de los combustibles
fósiles. El aumento de la cuota de fuentes de energía renovables tiene una dimensión transfronteriza
y plurinacional, ya que contribuye a garantizar el suministro energético en el conjunto de la Unión.

**N.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Reforma 1 (C6.1R1) por la que se regula y facilita la participación de los clientes activos, los
autoconsumidores de energías renovables, las comunidades ciudadanas de energía, las comunidades
de energías renovables y la respuesta a la demanda a través de la representación acumulativa en el

mercado de la electricidad

Los objetivos de esta reforma son el fomento de la participación de los ciudadanos como clientes
activos o como autoconsumidores de energías renovables, a través de las comunidades ciudadanas de
energía o las comunidades de energías renovables, la respuesta de la demanda a través de la
representación acumulativa en el mercado nacional de la energía. Esta reforma debe permitir la
adopción de proyectos de energías renovables en el país, permitiendo así una penetración más rápida
de las energías renovables en la economía.

Tras la adopción de las decisiones reglamentarias pertinentes por parte de la CERA, completando el
marco relativo a los clientes activos y los autoconsumidores de energías renovables, las comunidades
ciudadanas de energía, las comunidades de energías renovables y la respuesta a la demanda, la medida
tiene por objeto crear uno o más puntos de contacto para los grupos y comunidades mencionados

156

mediante la ampliación del punto de contacto único establecido en virtud de la Directiva (UE)
2018/2001 sobre fuentes de energía renovables, sobre el correspondiente proceso de concesión de
autorizaciones. Estos puntos de contacto, a petición de una parte interesada, orientarán y facilitarán a
las partes interesadas durante todo el procedimiento administrativo necesario para la
creación/participación en CER y CEC, así como para convertirse en autoconsumidores de energías
renovables o clientes activos. Además, los puntos de contacto tienen por objeto ser responsables de
proporcionar a las entidades elegibles información útil y responder a preguntas, facilitar las reuniones
con las partes interesadas y las autoridades pertinentes en relación con la creación de comunidades
de energía o su participación en el mercado de la electricidad. Las partes interesadas podrán presentar
las solicitudes, consultas y documentos pertinentes tanto en formato digital como físico.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Reforma 2 (C6.1R2) Introducción de un marco regulador para la conexión de los puntos de recarga
de vehículos eléctricos a la red de distribución

Los objetivos de esta reforma son el establecimiento de directrices para la formulación de marcos
reguladores relativos a la contratación de servicios de flexibilidad por parte de los GRD, así como la
conexión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos a la red de distribución. Esta reforma
facilitará el despliegue de vehículos eléctricos y permitirá a los consumidores finales participar

activamente en el mercado de la electricidad.

La reforma consiste en la introducción de un marco regulador que facilite la conexión de los puntos
de recarga a la red de distribución y garantice la interacción con los GRD, junto con las directrices
sobre un procedimiento de licitación equitativo para los contratos públicos; y proporciona el marco
para la concesión de licencias a los GRD para la contratación de servicios de flexibilidad, incluida la
gestión de la congestión.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 1 (C6.1I1). Medida ampliada: Promover las energías renovables y las medidas individuales
de eficiencia energética en las viviendas y luchar contra la pobreza energética, también en los hogares
con consumidores de electricidad vulnerables

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C2.1I2: Promover las energías renovables y las
medidas individuales de eficiencia energética en las viviendas y luchar contra la pobreza energética,
también en los hogares con consumidores de electricidad vulnerables, en el marco del componente
2.1. La parte ampliada de la medida aumentará el número de viviendas, incluidos los hogares de
consumidores de electricidad vulnerables, con una mejora del rendimiento energético, con el objetivo
de aumentar el ahorro de energía y seguir luchando contra la pobreza energética.

La inversión también consistirá en prestar apoyo técnico en al menos 100 hogares con personas con
discapacidad con el objetivo de facilitar su participación en el régimen de ayudas y ejecutar
eficazmente las renovaciones energéticas a pequeña escala apoyadas.

Inversión 2 (C6.1I2). Medida ampliada: Fomentar el uso de energías renovables y el ahorro de energía
por parte de las autoridades públicas locales o en sentido amplio

157

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C2.1I3: Fomentar el uso de energías renovables
y el ahorro de energía por parte de las autoridades públicas locales o en sentido amplio y facilitar la
transición de las comunidades locales hacia la adaptación a la mitigación del cambio climático en el
marco del componente 2.1. La parte ampliada de la medida dará lugar a una mayor reducción anual
del consumo de energía primaria para las autoridades locales y públicas en general.

Inversión 3 (C6.1I3) Fomento de una amplia mejora energética del parque de viviendas

The aim of this investment is to reduce the primary and final energy consumption and the CO2
emissions in existing households. Además, el régimen promoverá la instalación de sistemas de
energía renovable en dichos hogares. El programa de renovación dará lugar a una reducción del 30 %
de la demanda de energía primaria de los edificios renovados.

Las inversiones subvencionables en el marco del régimen de subvenciones incluirán:

a. El coste de la expedición del certificado de eficiencia energética (EPC) del hogar antes y

después de la ejecución de las intervenciones.
b. Medidas de eficiencia energética (incluidas las renovaciones de edificios) en los edificios, por

ejemplo, aislamiento térmico de elementos horizontales y verticales de edificios, sustitución
de ventanas, sombreado externo, sistemas solares para la producción de agua caliente,
instalación de sistemas FER para calefacción y refrigeración de espacios, sistemas de aire
acondicionado de alta eficiencia.

c. Instalación de sistemas fotovoltaicos (análisis de conexión en red). Instalación de baterías para

el almacenamiento de energía.

Inversión 5 (C6.1I5). Medida ampliada: Régimen para la mejora de la competitividad y la eficiencia
energética de las grandes empresas en Chipre

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C3.1I7: Régimen para la mejora de la
competitividad y la eficiencia energética de las grandes empresas en Chipre, en el marco del
componente 3.1. La parte ampliada de la medida aumentará el número de grandes empresas
subvencionadas, en todos los sectores económicos, con el fin de mejorar su rendimiento energético
mediante medidas de eficiencia energética, instalación de sistemas fotovoltaicos y medidas de la
economía circular vinculadas a los objetivos de REPowerEU establecidos en el artículo 21 quater,
apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/241.

La parte ampliada de la inversión consistirá en un régimen de subvenciones de al menos
10 000 000 EUR destinado a apoyar las inversiones en eficiencia energética realizadas por grandes
empresas, por ejemplo inversiones para mejorar la eficiencia energética de los edificios, para medidas
de eficiencia energética relacionadas con los procesos de producción, para energías renovables y
sistemas de cogeneración, así como para la economía circular.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades15: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que logren unas emisiones

15 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

158

de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia
pertinentes; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de
tratamiento mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos
pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las
actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6 (C6.1I6). Medida ampliada: Programa temático de financiación de la investigación y la
innovación sobre la transición ecológica

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C3.2I3: Programa de financiación de la I + D
sobre la transición ecológica, en el marco del componente 3.2. La parte ampliada de la medida
aumentará el número de organizaciones que participan en actividades de transición ecológica I,
debido al apoyo prestado.

Inversión 7 (C6.1I7). Investigación temática en empresas para soluciones de producción,
almacenamiento, transmisión y distribución de energía

El objetivo de esta inversión es la concesión de subvenciones a organizaciones para actividades
específicas de I + D destinadas a ofrecer soluciones a los cuellos de botella detectados en la
producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución de energía, que mejorarán la
funcionalidad y la eficiencia de la infraestructura de la red nacional, acelerarán el despliegue de las
fuentes de energía renovables y reducirán significativamente las necesidades energéticas del país.

Conel fin de garantizar que la medida cumple las orientaciones técnicas «No causar un perjuicio
significativo» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior [16] ; II) actividades en
el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que logren unas emisiones de
gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia
pertinentes [17] ; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores [18] e instalaciones
de tratamiento mecánico-biológico [19] ; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de
residuos pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan
seleccionarse las actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE
pertinente.

16 Excepto los proyectos en el marco de esta medida en la generación de electricidad o calor, así como las infraestructuras conexas de transporte y
distribución, que utilicen gas natural, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de las Orientaciones Técnicas «No causar un perjuicio
significativo» (2021/C58/01).

17 Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean significativamente inferiores a los parámetros
de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones por las que esto no es posible. Parámetros de referencia establecidos para la
asignación gratuita de las actividades que entran en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en
el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

18 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos
no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética,
capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que dichas acciones en el marco
de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las
instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

19 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las
acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos
separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar
a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se
aportan pruebas a nivel de planta.

159

**N.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|272|C6.1R1<br>Regulación y<br>facilitación dela<br>participación de<br>clientes activos,<br>autoconsumidor<br>es de energías<br>renovables,<br>comunidades<br>ciudadanas de<br>energía,<br>comunidades de<br>energías<br>renovables y<br>respuesta a la<br>demanda a<br>través de la<br>representación<br>acumulativa en<br>el mercado de la<br>electricidad|Hito|Ampliar las<br>competencias<br>del punto de<br>contacto único<br>establecido de<br>conformidad<br>con la<br>Directiva (UE)<br>2018/2001<br>sobre fuentes<br>de energía<br>renovables,<br>para servir<br>también de<br>punto de<br>contacto en<br>relación con<br>las<br>comunidades<br>de energías<br>renovables y<br>las<br>comunidades<br>ciudadanas de<br>energía, los<br>clientes activos<br>y los<br>autoconsumido|Publicación<br>de la Decisión<br>del Consejo<br>de Ministros<br>en el boletín<br>oficial|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Creación de al menos un punto de contacto<br>en relación con las comunidades de<br>energías renovables y ciudadanas, los<br>clientes activos y los autoconsumidores de<br>energías renovables mediante la<br>ampliación del punto de contacto único<br>establecido de conformidad con la<br>Directiva (UE) 2018/2001 sobre fuentes de<br>energía renovables, sobre el proceso de<br>concesión de autorizaciones pertinente,<br>con el fin de incluir la prestación de<br>orientación y facilitación a las partes<br>interesadas durante todo el procedimiento<br>administrativo necesario para la<br>creación/participación en CER y CEC.|

160

|Col1|Col2|Col3|res de energías<br>renovables|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|273|C6.1R2<br>Establecimiento<br>del marco<br>regulador para la<br>conexión de los<br>puntos de<br>recarga de<br>vehículos<br>eléctricos a la<br>red de<br>distribución|Hito|Decisiones<br>reglamentarias<br>para<br>la<br>conexión de los<br>puntos<br>de<br>recarga<br>de<br>vehículos<br>eléctricos a la<br>red<br>de<br>distribución|Publicación<br>de<br>las<br>decisiones<br>reglamentaria<br>s en el boletín<br>oficial|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Publicación y entrada en vigor de<br>decisiones reglamentarias emitidas por la<br>CERA para la conexión de puntos de<br>recarga de vehículos eléctricos a la red de<br>distribución. Publicación de las decisiones<br>reglamentarias sobre la contratación de<br>servicios de flexibilidad por parte de los<br>GRD, incluidas disposiciones para la<br>entrada en vigor gradual de las decisiones,<br>en consonancia con las directrices<br>pertinentes establecidas en el marco de<br>esta reforma del PRR.|
|29b|C6.1I1 Medida<br>ampliada:<br>Promover las<br>energías<br>renovables y las<br>medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en las<br>viviendas y<br>luchar contra la<br>pobreza<br>energética en los<br>hogares con<br>consumidores de<br>electricidad<br>vulnerables|Objetivo|Viviendas y<br>hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables<br>que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|—|Número|16 200|39 500|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 39 500 viviendas, incluidos<br>5000 hogares de consumidores de<br>electricidad vulnerables (incluidas las<br>personas con discapacidad), han mejorado<br>su rendimiento energético gracias al apoyo<br>financiero prestado, con el objetivo de<br>lograr una reducción media de la demanda<br>de energía primaria de al menos un 30 %.|
|32b|C6.1I2 Medida<br>ampliada:<br>Fomentar el uso<br>de energías<br>renovables y el|Objetivo|Reducción del<br>consumo de<br>energía<br>primaria<br>debido a las|—|MWh/año|3600|14 500|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Las inversiones realizadas por las<br>autoridades locales y públicas en general<br>han mejorado su rendimiento energético<br>gracias al apoyo financiero prestado y han<br>logrado una reducción del consumo de|

161

|Col1|ahorro de<br>energía por parte<br>de las<br>autoridades<br>públicas locales<br>o en sentido<br>amplio|Col3|inversiones<br>realizadas por<br>las autoridades<br>locales y<br>públicas en<br>sentido amplio,<br>mejorando su<br>rendimiento<br>energético|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|energía primaria de al menos 14 500 MWh<br>al año.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|274|C6.1I3 Fomento<br>de la mejora<br>energética<br>extensiva del<br>parque de<br>viviendas|Hito|Régimen de<br>apoyo para la<br>mejora<br>energética<br>extensiva del<br>parque de<br>viviendas|Publicación<br>de la<br>convocatoria<br>de propuestas<br>para el<br>régimen de<br>apoyo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Publicación de la convocatoria de<br>propuestas para el régimen de apoyo al<br>fomento de una amplia mejora energética<br>del parque de viviendas, tras la decisión<br>del Consejo de Ministros por la que se<br>aprueban los objetivos del régimen, con el<br>objetivo de lograr una reducción de la<br>demanda de energía primaria de al menos<br>un 30 %.|
|275|C6.1I3 Fomento<br>de la mejora<br>energética<br>extensiva del<br>parque de<br>viviendas|Objetivo|Hogares en<br>proceso de<br>renovación<br>energética,<br>mejorando su<br>rendimiento<br>energético|—|Número|0|1100|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Concesión de subvenciones a al menos<br>1100 hogares que serán objeto de<br>renovación energética, mejorando su<br>eficiencia energética, gracias al apoyo<br>prestado con el objetivo de lograr una<br>reducción de la demanda de energía<br>primaria de al menos un 30 %.|
|101b|C6.1I5 Medida<br>ampliada:<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad y<br>la eficiencia<br>energética de las<br>grandes|Objetivo|Subvenciones<br>a grandes<br>empresas|—|Número|0|3|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos tres (3) grandes empresas, en todos<br>los sectores, para mejorar su rendimiento<br>energético.<br>Todos<br>los<br>proyectos<br>seleccionados cumplirán las orientaciones<br>técnicas<br>«No<br>causar<br>un<br>perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el<br>uso de una lista de exclusión y el requisito|

162

|Col1|empresas en<br>Chipre|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|de cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|102b|C6.1I5 Medida<br>ampliada:<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad y<br>la eficiencia<br>energética de las<br>grandes<br>empresas en<br>Chipre|Objetivo|Subvenciones<br>a grandes<br>empresas|—|Número|3|12|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Firma de acuerdos de subvención con al<br>menos doce (12) grandes empresas, en<br>todos los sectores, para mejorar su<br>rendimiento energético. Todos los<br>proyectos seleccionados cumplirán las<br>orientaciones técnicas «No causar un<br>perjuicio significativo» (2021/C58/01)<br>mediante el uso de una lista de exclusión y<br>el requisito de cumplimiento de la<br>legislación medioambiental nacional y de<br>la UE pertinente.|
|131b|C6.1I6 Medida<br>ampliada:<br>Programa<br>temático de<br>financiación de<br>la investigación<br>y la innovación<br>sobre la<br>transición<br>ecológica|Objetivo|Proyectos<br>finalizados<br>sobre las<br>actividades I +<br>I de la<br>transición<br>ecológica|—||10|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 20 proyectos finalizados sobre<br>actividades de transición ecológica I + I.|
|276|C6.1I7<br>Investigación<br>temática en<br>empresas para<br>soluciones de<br>producción,<br>almacenamiento<br>, transmisión y|Hito|Firma de los<br>acuerdos de<br>subvención<br>para la<br>totalidad del<br>presupuesto|Convenios de<br>subvención<br>firmados por<br>el director de<br>la Fundación<br>de<br>Investigación<br>e Innovación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2024|Firma de acuerdos de subvención para el<br>programa de financiación de la I + D sobre<br>la producción, el almacenamiento, el<br>transporte y las soluciones de distribución<br>de energía, con un pliego de condiciones<br>que incluya criterios de admisibilidad que<br>garanticen que los proyectos seleccionados<br>cumplen las orientaciones técnicas «No<br>causar un perjuicio significativo»|

163

|Col1|distribución de<br>energía|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|(2021/C58/01) mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|277|C6.1I7<br>Investigación<br>temática en<br>empresas para<br>soluciones de<br>producción,<br>almacenamiento<br>, transmisión y<br>distribución de<br>energía|Objetivo|Proyectos<br>finalizados<br>sobre<br>producción,<br>almacenamient<br>o, transporte y<br>distribución de<br>energía|—|Número|0|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 20 proyectos finalizados sobre<br>producción, almacenamiento, transporte y<br>distribución de energía, actividades de I +<br>I.<br>|

164

**O.** **COMPONENTE** **7.1:** **A** **UDITORÍA Y CONTROL**

Este componente tiene por objeto garantizar que el marco de control del plan chipriota de
recuperación y resiliencia prevenga, detecte y corrija la corrupción, el fraude y los conflictos de
intereses al utilizar los fondos proporcionados en el marco del Reglamento sobre el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (Reglamento del MRR), así como garantizar disposiciones adecuadas
para evitar eficazmente la doble financiación en el marco del Reglamento del MRR y otros programas
de la Unión.

**O.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C7.1R1): Disposiciones relativas al marco de control del plan de recuperación y
resiliencia

El objetivo de la medida es mejorar el marco de control del plan chipriota de recuperación y
resiliencia. Garantizar una aplicación efectiva de medidas proporcionadas para la protección de los
intereses financieros de la Unión (UIP) de conformidad con el artículo 22 del Reglamento del MRR,

El Consejo de Ministros adoptará instrucciones obligatorias elaboradas por la Autoridad de
Coordinación y distribuidas en el momento de su adopción a todos los organismos pertinentes.

El hito en el marco de esta medida se cumplirá en el momento de la presentación de la siguiente
solicitud de pago a la Comisión tras la adopción de la presente Decisión de Ejecución y será un
requisito previo para cualquier pago futuro .

La reforma estará completada a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

165

**O.2. Hitos, metas, indicadores y calendario para el seguimiento y la ejecución de la ayuda financiera no reembolsable**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|278|C7.1R1<br>Disposiciones<br>relativas al<br>marco de<br>control del plan<br>de recuperación<br>y resiliencia|Hito|Separación<br>clara entre<br>las tareas de<br>control y<br>ejecución|Instrucciones<br>adoptadas y<br>prueba de<br>difusión a todos<br>los organismos<br>de ejecución.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|El Consejo de Ministros adoptará instrucciones<br>obligatorias elaboradas por la autoridad de<br>coordinación que abarcarán al menos los<br>siguientes ámbitos:<br>• <br>La metodología de evaluación del riesgo<br>que debe aplicarse a todos los tipos de<br>verificación (administrativa e in situ),<br>• <br>Verificaciones de la doble financiación y<br>procedimientos para evitarla,<br>• <br>El tratamiento de las irregularidades y el<br>proceso de denuncia de irregularidades<br>seguido para las intervenciones (proyectos<br>o regímenes) financiadas por la Unión,<br>• <br>Requisitos para la pista de auditoría;<br>• <br>Una evaluación central del riesgo de<br>fraude para todos los poderes<br>adjudicadores, teniendo en cuenta todos<br>los elementos expuestos en la nota<br>orientativa sobre la evaluación del riesgo<br>de fraude y las medidas antifraude<br>eficaces y proporcionadas para los Fondos<br>EIE 2014-2020. Cada órgano de<br>contratación que funcione en el marco del<br>PRR tiene el mandato de cumplir el plan<br>de acción elaborado por el equipo central<br>de evaluación del riesgo de fraude.<br>• <br>Establecimiento de funciones específicas<br>para las UIF, dedicadas a abordar<br>cuestiones relacionadas con el fraude, la|

166

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestr**<br>**e **|**Año**|**Año**|
|||||||||||corrupción y los conflictos de intereses en<br>los organismos de ejecución de los<br>regímenes de ayuda en el marco del PRR.<br>Las instrucciones se distribuirán a todas las<br>entidades que participen en la ejecución, el<br>seguimiento y el control del PRR y separarán<br>claramente sus responsabilidades, garantizando<br>una separación clara entre las funciones de control<br>y ejecución, y exigirán que los controles se lleven<br>a cabo en consonancia con ellas.|

167

**2.** **Coste total estimado del plan de recuperación y resiliencia**

El coste total estimado del plan de recuperación y resiliencia de Chipre asciende a

1 220 971 974 EUR.

Los costes totales estimados del capítulo REPowerEU ascienden a 104 580 000 EUR. En
particular, los costes totales estimados de las medidas a que se refiere el artículo 21 quater,
apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2023/435 ascienden a 0 EUR, mientras que los
costes de las demás medidas del capítulo de REPowerEU ascienden a 104 580 000 EUR.

**SECCIÓN 2:** **FINANCIACIÓN**

**1.** **Participación financiera**

Los tramos a que se refiere el artículo 2, apartado 2, se organizarán de la siguiente manera:

1.1. Primer tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|21|C2.1R2<br>Independencia del gestor de la red de transporte de<br>Chipre (GRTC) con respecto a la Autoridad<br>Eléctrica de Chipre|Hito|Ley de regulación<br>del mercado de la<br>electricidad de<br>2021|
|23|C2.1R4<br>Marco regulador del almacenamiento de energía|Hito|Modificación de<br>las normas de<br>transporte y<br>distribución<br>(NTD) y de las<br>normas de<br>negociación y<br>liquidación (NNL)|
|24|C2.1I1<br>Promover las inversiones en eficiencia energética<br>en pymes y organizaciones sin ánimo de lucro|Hito|Régimen de apoyo<br>a la promoción de<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>PYME y<br>organizaciones sin<br>ánimo de lucro|

168

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|27|C2.1I2<br>Promover las energías renovables y las medidas<br>individuales de eficiencia energética en las<br>viviendas y luchar contra la pobreza energética en<br>los hogares con consumidores de electricidad<br>vulnerables|Hito|Primera<br>convocatoria de<br>propuestas para<br>promover las<br>energías<br>renovables y las<br>medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en las<br>viviendas|
|30|C2.1I3<br>Fomentar el uso de energías renovables y el<br>ahorro de energía por parte de las autoridades<br>públicas locales o en sentido amplio y facilitar la<br>transición de las comunidades locales hacia la<br>adaptación al cambio climático|Hito|Primera<br>convocatoria de<br>propuestas para<br>apoyar a las<br>autoridades<br>locales en las<br>medidas de<br>eficiencia<br>energética|
|93|C3.1I2<br>Mejora de la base de datos isotópicos de los<br>productos tradicionales chipriotas.|Hito|Cromatografía<br>líquido-Equipo de<br>espectrómetro de<br>masas ISOFIX<br>(LC-IRMS)|
|109|C3.1R4<br>Mejora de la economía circular en la industria|Hito|Aprobación del<br>Plan de Acción<br>Nacional para la<br>Mejora de la<br>Economía Circular<br>en Chipre|
|160|C3.4R3<br>Introducir un nuevo marco para el proceso de<br>evaluación y selección para cubrir las vacantes de<br>servicio público y nuevas normas para la<br>evaluación del rendimiento de los empleados.|Hito|Entrada en vigor<br>de legislación para<br>el proceso de<br>evaluación y<br>selección de<br>vacantes en la<br>función pública y<br>normativa para la<br>evaluación del<br>rendimiento de los<br>empleados.|
|186|C3.4I8<br>Modernización de la infraestructura de los<br>tribunales|Hito|Ampliación del<br>Tribunal de<br>Distrito de<br>Famagusta|

169

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|188|C3.4R10<br>Mejorar el marco jurídico e institucional de la<br>lucha contra la corrupción|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley sobre<br>transparencia en la<br>toma de decisiones<br>y asuntos conexos|
|189|C3.4R10<br>Mejorar el marco jurídico e institucional de la<br>lucha contra la corrupción|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley de<br>protección de los<br>denunciantes|
|192|C3.5R2 <br>Marco y plan de acción para hacer frente a los<br>préstamos dudosos|Hito|Entrada en vigor<br>del paquete de<br>modificaciones de<br>las leyes relativas<br>a las empresas<br>adquirentes de<br>créditos (EAC) y<br>los<br>administradores de<br>créditos para<br>mejorar el entorno<br>de trabajo para la<br>gestión de<br>préstamos dudosos|
|232|C4.2I1<br>Digitalización en varios ministerios de la<br>Administración Central— Servicios|Hito|Sistema de<br>repositorios para<br>la auditoría y el<br>control:<br>información para<br>el seguimiento de<br>la aplicación del<br>DRR|
|249|C5.1R5<br>Plan de Acción sobre Cibercapacidades— <br>Ejecución de acciones específicas|Hito|El Plan de Acción<br>Nacional sobre<br>Cibercapacidades<br>es adoptado por el<br>Consejo de<br>Ministros|
|||Importe del<br>tramo|97 701 149 EUR|

1.2. Segundo tramo (ayudas no reembolsables):

170

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|7|C1.1I2<br>Sistema de tecnologías innovadoras de la<br>información y la comunicación (TIC) en el ámbito<br>de la salud pública de Chipre|Hito|Sistema de<br>Vigilancia Sentinel<br>de la influenza<br>(ISS)|
|35|C2.1I5<br>Mejora de la eficiencia energética de los edificios<br>públicos|Objetivo|Aislamiento<br>térmico y sistemas<br>fotovoltaicos<br>instalados en los<br>centros escolares|
|45|C2.1I9<br>Protección contra incendios forestales|Hito|Firma de 8<br>Acuerdos/Contratos<br>Firma para la<br>compra de<br>vehículos, equipos<br>y prestación de<br>servicios y<br>convocatoria de<br>licitación para la<br>compra de<br>aeronaves de<br>extinción de<br>incendios|
|71|C2.3I3<br>Sistema Integrado de Gestión de Seguimiento y<br>Control de la Infraestructura del Departamento de<br>Desarrollo del Agua|Hito|Finalización del<br>análisis detallado<br>de los requisitos y<br>del documento de<br>diseño del sistema|
|87|C3.1R2<br>Plataforma en línea para mejorar la simetría del<br>comercio y la información en la cadena de<br>suministro de productos frescos|Hito|Ley sobre prácticas<br>desleales en las<br>transacciones en el<br>mercado local de<br>productos frescos|
|97|C3.1I5<br>Creación de una identidad comercial nacional y<br>promoción del producto tradicional «halloumi»|Hito|Planes de acción<br>para a) la marca<br>«Hecho en Chipre»<br>y b) la promoción<br>del queso halloumi|
|105|C3.1I9<br>Promoción de la economía circular en<br>establecimientos hoteleros|Objetivo|Sistema de<br>orientación para la<br>economía circular|
|122|C3.2R2<br>Incentivos para las inversiones y el capital<br>humano en I + D|Hito|Exención fiscal de<br>las personas<br>jurídicas por<br>invertir en<br>empresas<br>innovadoras|
|125|C3.2I1<br>Crear y gestionar una Oficina Central de<br>Transferencia de Conocimientos (KTO)|Hito|Puesta en marcha<br>de KTO|

171

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|134|C3.3R1<br>Facilitación de las inversiones estratégicas|Hito|Ley de Inversiones<br>Estratégicas|
|155|C3.4R1<br>Mejorar la capacidad administrativa y el<br>funcionamiento de la administración pública para<br>mejorar la elaboración y la aplicación de las<br>políticas|Hito|Plan de acción<br>sobre la gestión<br>eficiente de las<br>cuestiones relativas<br>a los recursos<br>humanos en la<br>administración<br>pública nacional<br>|
|187|C3.4R10<br>Mejorar el marco jurídico e institucional de la<br>lucha contra la corrupción|Hito|Entrada en vigor de<br>la Ley por la que se<br>crea la Autoridad<br>Independiente<br>contra la<br>Corrupción|
|207.a|C3.5R9 <br>Mejorar la recaudación de impuestos y la eficacia<br>del Departamento de Hacienda|Hito|Explotación de los<br>servicios del IVA<br>en el marco de un<br>sistema integrado<br>de administración<br>fiscal (ITAS)|
|214|C4.1R1<br>Facultar a la autoridad nacional de reglamentación<br>(OCECPR)|Hito|Puesta en marcha<br>del estudio<br>geográfico y<br>entrada en vigor del<br>Derecho derivado|
|233|C4.2I1<br>Digitalización en varios ministerios de la<br>Administración Central— Servicios|Objetivo|Inicio de la<br>modernización<br>digital de varios<br>ministerios y<br>departamentos de la<br>administración<br>central|
|278|C7.1R1<br>Disposiciones relativas al marco de control del<br>plan de recuperación y resiliencia|Hito|Delimitación clara<br>entre las tareas de<br>control y ejecución|
|||Importe del<br>tramo|87 136 829 EUR|

1.3. Tercer tramo (ayudas no reembolsables):

172

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|5|C1.1I1<br>Nuevas instalaciones para el establecimiento de<br>sangre en Chipre y la adquisición de los equipos<br>tecnológicos más recientes|Hito|Firma de contratos<br>para la<br>construcción del<br>establecimiento<br>chipriota de sangre|
|22|C2.1R3<br>Ventanillas únicas digitales para racionalizar los<br>proyectos de energías renovables que permitan y<br>faciliten la renovación energética en los edificios|Hito|Plataforma<br>informática<br>plenamente<br>operativa|
|77.a|C2.3I5<br>Medidas contra las inundaciones y la captación de<br>agua|Hito|Finalización de las<br>obras de<br>construcción de la<br>red de drenaje y<br>reconstrucción de<br>calles y<br>pavimentos en<br>zonas de Nicosia|
|85|C3.1R1<br>Trasladar las prácticas agrícolas delsiglo 20 al<br>siglo21 invirtiendo en un centro nacional de<br>excelencia en tecnología agrotecnológica|Hito|Cooperación entre<br>la agricultura<br>Instituto de<br>investigación y<br>universidades<br>públicas, para<br>programas<br>conjuntos de<br>máster y<br>doctorado|
|95|C3.1I3<br>Mejorar las capacidades de los agricultores<br>actuales y futuros|Objetivo|Becas concedidas|
|120|C3.2R1<br>Políticas e instrumentos políticos nacionales de I +<br>D|Hito|Adopción de la<br>estrategia nacional<br>de I + i y del plan<br>de acción para<br>aplicarla|
|123|C3.2R3<br>Políticas para fomentar el acceso a infraestructuras<br>y laboratorios de investigación financiados con<br>fondos públicos|Hito|Registro digital<br>para registrar y<br>publicar<br>infraestructuras de<br>investigación|
|127|C3.2I2<br>Programas de financiación de la innovación para<br>empresas emergentes, empresas innovadoras y<br>pymes|Hito|Firma de acuerdos<br>de subvención<br>para el 50 % del<br>presupuesto|

173

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|130|C3.2I3<br>Programa de financiación de la I + D sobre la<br>transición ecológica|Hito|Naturalezade los<br>acuerdos de<br>subvención para<br>un programa de<br>financiación I + I<br>con un<br>presupuesto de 6<br>millones EUR<br>|
|136|C3.3R2<br>Mejora del mecanismo de activación de las<br>actividades de la vía rápida|Hito|Establecimiento<br>de un sistema<br>electrónico en el<br>que los inversores<br>puedan presentar<br>su solicitud en<br>línea|
|143|C3.3R6<br>Incentivos para promover fusiones y<br>adquisiciones.|Hito|Plan de acción<br>para incentivar las<br>fusiones y<br>adquisiciones|
|151|C3.3I6<br>Fondo de capital financiado por el Estado|Hito|Creación del<br>Fondo|
|173|C3.4I4<br>Mejora del sistema electrónico para la expedición<br>de permisos de construcción|Hito|Mejora del<br>entorno de<br>aplicación<br>electrónica del<br>sistema<br>Hippodamos|
|194|C3.5R3<br>Estrategia para abordar las deficiencias del<br>sistema de transacciones inmobiliarias (escritura<br>de propiedad)|Hito|Ampliación de la<br>nueva política de<br>permisos de<br>construcción y<br>planificación|
|195|C3.5R3<br>Estrategia para abordar las deficiencias del<br>sistema de transacciones inmobiliarias (escritura<br>de propiedad)|Hito|Entrada en vigor<br>de la modificación<br>de la Ley de<br>Propiedad<br>(Rendimiento<br>Específico)|
|199|C3.5R5<br>Plan de acción para el desarrollo de un registro de<br>control de responsabilidad|Hito|Plan de acción<br>para el desarrollo<br>de un registro de<br>control de<br>responsabilidad|
|201|C3.5R6 <br>Reforzar y reforzar el marco de insolvencia|Hito|Plena aplicación y<br>pleno<br>funcionamiento<br>del marco jurídico<br>e institucional para<br>la insolvencia|

174

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|209|C3.5R10 <br>Abordar la planificación fiscal agresiva|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley para<br>hacer frente a la<br>planificación<br>fiscal agresiva|
|224|C4.2R1<br>Fábrica de servicios digitales|Hito|Definición del<br>modelo de<br>prestación de<br>servicios para la<br>fábrica de<br>servicios digitales|
|251|C5.1I1<br>Construcción de una Escuela Técnica Modelo|Hito|Contrato para la<br>construcción de<br>una Escuela<br>Técnica|
|266|C5.2I4<br>Centros infantiles de Municipios|Objetivo|Construcción de al<br>menos un centro<br>infantil|
|268|C5.2I5<br>Construcción de dos centros escolares modelo de<br>educación especial|Hito|Firma del contrato<br>con el licitador<br>seleccionado<br>(contratista)|
|||Importe del<br>tramo|103 036 204 EUR|

175

1.4. Cuarto tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|3|C1.1R2<br>Diseño de una plataforma electrónica para la<br>vigilancia del consumo y la asistencia sanitaria de<br>los Antibióticos Nosocomiales— infecciones<br>asociadas|Hito|Adopción de la<br>lista de centros de<br>asistencia sanitaria|
|43|C2.1I8<br>Seguimiento y reducción de las emisiones de GEI<br>en la agricultura|Hito|Adquisición e<br>instalación de<br>unidades de<br>seguimiento para<br>medir las<br>emisiones de GEI<br>procedentes de la<br>agricultura|
|48|C2.1I10<br>Sistema de gestión del mercado para facilitar la<br>apertura del mercado de la electricidad a la<br>competencia|Hito|Instalación del<br>sistema de gestión<br>del mercado|
|74.a|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Suministro e<br>instalación de<br>equipos de energía<br>fotovoltaica en la<br>instalación de<br>tratamiento de<br>aguas residuales<br>de Lárnaca|
|86|C3.1R1<br>Trasladar las prácticas agrícolas delsiglo 20 al<br>siglo21 invirtiendo en un centro nacional de<br>excelencia en tecnología agrotecnológica|Hito|Nuevos másteres o<br>doctorados<br>conjuntos en el<br>ámbito más<br>amplio de la<br>agricultura|
|132|C3.2I4<br>Financiación a organizaciones que realizan<br>actividades de I + D sobre tecnologías duales|Hito|Firma de acuerdos<br>de subvención que<br>comprometen el<br>80 % del<br>presupuesto total<br>para financiar<br>organizaciones<br>que llevan a cabo<br>actividades de I +<br>D sobre<br>tecnologías duales|
|135|C3.3R1<br>Facilitación de las inversiones estratégicas|Hito|Mejora de la<br>capacidad<br>organizativa para<br>facilitar las<br>inversiones<br>estratégicas|

176

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|140|C3.3R4<br>Diseñar y crear una Agencia Nacional de<br>Promoción|Hito|Aprobación por el<br>Consejo de<br>Ministros de la<br>hoja de ruta para<br>la creación y<br>creación de una<br>Agencia Nacional<br>de Promoción|
|147|C3.3I4<br>Régimen para la modernización digital de las<br>empresas|Hito|Publicación de la<br>convocatoria de<br>propuestas tras la<br>aprobación del<br>plan por el<br>Consejo de<br>Ministros|
|158|C3.4R2<br>Regular las modalidades de trabajo flexible en el<br>sector público|Hito|Decisión sobre las<br>modalidades de<br>trabajo flexible en<br>el sector público|
|193|C3.5R3<br>Estrategia para abordar las deficiencias del<br>sistema de transacciones inmobiliarias (escritura<br>de propiedad)|Objetivo|Reducción de la<br>acumulación de<br>asuntos pendientes<br>para la expedición<br>de títulos de<br>propiedad, ya sea<br>mediante la<br>emisión de títulos<br>de propiedad o<br>mediante el<br>rechazo del caso|
|197|C3.5R4<br>Nuevo marco jurídico y sistema de intercambio de<br>datos y oficina de crédito|Hito|Entrada en vigor<br>de la legislación<br>marco y del<br>sistema de<br>intercambio de<br>datos|
|220|C4.1I2<br>Mejorar la conexión a internet para que esté<br>«preparada para el gigabit» y promover la<br>adopción de la conectividad|Objetivo|Expansión de la<br>implantación de la<br>conexión a<br>internet adaptada<br>al gigabit por parte<br>de los hogares|
|229|C4.2R3<br>Digitalización de los procedimientos policiales en<br>Digipol|Hito|Prototipo de<br>Digipol operativo|

177

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|236|C4.2I2<br>Digitalización de la Autoridad Portuaria de Chipre|Objetivo|Inicio de la<br>modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|
|255|C5.2R2<br>Modalidades de trabajo flexible en forma de<br>teletrabajo|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley sobre<br>modalidades de<br>trabajo flexible en<br>forma de<br>teletrabajo|
|||Importe del<br>tramo|89 251 156 EUR|

1.5. Quinto tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|9|C1.1I3<br>Adquisición/renovación de equipos médicos en<br>hospitales|Objetivo|Instituciones sanitarias<br>que se han beneficiado<br>del régimen de ayuda<br>financiera|
|13|C1.1I6<br>Despliegue de servicios genéricos transfronterizos<br>de sanidad electrónica en Chipre|Hito|Finalización de la fase<br>de análisis, diseño y<br>desarrollo del sistema<br>informático para los<br>servicios transfronterizos<br>de sanidad electrónica|
|28.a|C2.1I2<br>Promover las energías renovables y las medidas<br>individuales de eficiencia energética en las<br>viviendas y luchar contra la pobreza energética en<br>los hogares con consumidores de electricidad<br>vulnerables|Objetivo|Viviendas y hogares con<br>consumidores de<br>electricidad vulnerables<br>(incluidas las personas<br>con discapacidad) que<br>han mejorado su<br>rendimiento energético|
|36|C2.1I5<br>Mejora de la eficiencia energética de los edificios<br>públicos|Objetivo|Finalización de la<br>creación e instalación<br>del sistema fotovoltaico<br>en el Hospital General<br>de Nicosia|
|38|C2.1I6<br>Mejora de la infraestructura de ensayo de las<br>energías renovables y las redes inteligentes en la<br>Universidad de Chipre|Hito|Firma de contratos para<br>la instalación de equipos<br>para la mejora de la red<br>eléctrica en una red<br>inteligente|

178

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|55|C2.2R3<br>Eliminar progresivamente los vehículos más<br>contaminantes, especialmente en las zonas<br>urbanas contaminadas|Hito|Entrada en vigor del acto<br>legislativo relativo a la<br>eliminación progresiva<br>de los vehículos más<br>contaminantes|
|100|C3.1I7<br>Régimen para la mejora de la competitividad o la<br>eficiencia energética de las grandes empresas en<br>Chipre|Hito|Inicio del régimen de<br>subvenciones para<br>grandes empresas|
|112|C3.1I12<br>Gestión de residuos hacia una economía circular|Hito|Firma del contrato de<br>instalación de quioscos<br>verdes|
|128|C3.2I2<br>Programas de financiación de la innovación para<br>empresas emergentes, empresas innovadoras y<br>pymes|Objetivo|Proyectos finalizados<br>para llevar a cabo<br>actividades relacionadas<br>con la I + D|
|156|C3.4R1<br>Mejorar la capacidad administrativa y el<br>funcionamiento de la administración pública para<br>mejorar la elaboración y la aplicación de las<br>políticas|Hito|Nuevo marco de gestión<br>de los recursos humanos<br>para la policía chipriota|
|163|C3.4R5<br>Refuerzo de la capacidad de la Oficina Jurídica|Hito|Nuevo sistema<br>informático de la Oficina<br>de Derecho|
|167|C3.4I3<br>Centro de modelización de la política económica|Hito|Creación de un centro de<br>modelización para el<br>análisis de las políticas<br>económicas|
|180|C3.4R8<br>Eficiencia de la justicia|Hito|Entrada en vigor del<br>nuevo Reglamento de<br>Procedimiento Civil|
|196|C3.5R3<br>Estrategia para abordar las deficiencias del<br>sistema de transacciones inmobiliarias (escritura<br>de propiedad)|Hito|Revisión de la Ley sobre<br>las calles y la<br>construcción|
|203|C3.5R7<br>Estrategia de lucha contra el analfabetismo<br>financiero|Hito|Estrategia de lucha<br>contra el analfabetismo<br>financiero|
|205|C3.5R8 <br>Reforzar la supervisión de los seguros y los<br>fondos de pensiones|Hito|Herramientas de<br>supervisión, incluida la<br>herramienta de<br>recopilación y análisis<br>de datos|
|206|C3.5I1 <br>Mejora de la función de supervisión de la<br>Comisión de Valores y Bolsa de Chipre|Hito|Sistema digital para la<br>supervisión de las<br>operaciones de la<br>Comisión de Valores y<br>Bolsa de Chipre|

179

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|207b|C3.5R9 Mejorar la recaudación de impuestos y la<br>eficacia del Departamento de Hacienda|Hito|Adquisición del nuevo<br>edificio para la oficina<br>integrada del distrito de<br>Nicosia y la Oficina de<br>Grandes Contribuyentes|
|212|C3.5I2 Modernización del sistema aduanero y<br>electrónico de pago|Objetivo|Puesta en<br>funcionamiento de los<br>sistemas de información<br>previstos en el Código<br>Aduanero de la Unión<br>(CAU)|
|217|C4.1I1<br>Ampliación de las redes de muy alta capacidad en<br>zonas insuficientemente atendidas|Hito|Inicio del despliegue de<br>redes de muy alta<br>capacidad en zonas<br>insuficientemente<br>atendidas|
|225|C4.2R1<br>Fábrica de servicios digitales|Objetivo|Expansión de la<br>prestación de servicios<br>públicos en línea a través<br>de la fábrica de servicios<br>digitales|
|231|C4.2R4<br>Creación del registro de titularidad real|Hito|Registro de titularidad<br>real disponible para su<br>uso|
|243|C5.1R3<br>Ampliación gradual de la enseñanza preescolar<br>obligatoria gratuita a partir de los cuatro años de<br>edad|Hito|Entrada en vigor de la<br>nueva Ley relativa a la<br>ampliación gradual de la<br>enseñanza preescolar<br>obligatoria gratuita a<br>partir de los cuatro años<br>de edad y adopción de<br>los regímenes de ayuda<br>por el Consejo de<br>Ministros|
|||Importe del<br>tramo|EUR<br>88 089 650|

180

1.6. Sexto tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|19|C2.1R1<br>Fiscalidad ecológica|Hito|Entrada en vigor<br>de un marco<br>legislativo que<br>introduce un<br>impuesto sobre el<br>carbono para los<br>combustibles de<br>transporte, un<br>aumento de las<br>tasas existentes<br>sobre el agua y<br>una tasa sobre el<br>vertido de residuos<br>municipales|
|40|C2.1I7<br>Instalación y funcionamiento en masa por parte<br>del gestor de red de distribución (GRD) de<br>infraestructura de medición inteligente<br>(infraestructura avanzada de medición)|Hito|Firma del contrato<br>para la<br>infraestructura de<br>contadores<br>inteligentes de<br>electricidad|
|52|C2.2R1<br>Establecimiento de un sistema de transporte<br>inteligente que utilice tecnologías de doble uso<br>digital|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos 150<br>sensores|
|78|C2.3I5<br>Medidas contra las inundaciones y la captación de<br>agua|Hito|Finalización de las<br>obras de<br>construcción del<br>sistema de<br>recogida y<br>reciclado de aguas<br>pluviales en la<br>zona de Kladeri|
|80|C2.3I6<br>Mejorar la seguridad hídrica de las regiones de<br>Nicosia y Lárnaca|Objetivo|Finalización de la<br>construcción de<br>dos depósitos de<br>acero revestidos<br>de vidrio en el<br>distrito de Nicosia|
|103|C3.1I8<br>Aumentar el valor añadido del sector turístico<br>haciendo hincapié en el lado del país, las zonas<br>montañosas y remotas|Objetivo|Subvención a las<br>pymes para la<br>promoción del<br>sector turístico|
|144|C3.3I2<br>Creación de un marco regulador que permita la<br>tecnología financiera|Hito|Marco regulador<br>con vistas a la<br>tecnología<br>financiera y las<br>tecnologías<br>innovadoras|

181

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|169|C3.4R6<br>Nuevo marco jurídico para las autoridades locales<br>y medidas de apoyo pertinentes|Hito|Nuevo marco<br>jurídico de las<br>autoridades<br>locales|
|171|C3.4R7<br>Concentración parcelaria urbana|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley de<br>concentración<br>parcelaria urbana|
|181|C3.4R8<br>Eficiencia de la justicia|Objetivo|Reducir la<br>acumulación de<br>asuntos y recursos<br>pendientes|
|216|C4.1R2<br>Facultar a la Oficina Nacional de Competencia en<br>Banda Ancha (DEC del DMRIDP)|Hito|Entrada en vigor<br>de los actos<br>administrativos<br>para el despliegue<br>de redes de muy<br>alta capacidad|
|246.a|C5.1R4<br>Transformación digital de las unidades escolares<br>con el objetivo de mejorar las capacidades y<br>competencias digitales relacionadas con la<br>educación CTIM|Objetivo|Aulas equipadas<br>digitalmente|
|274|C6.1I3 Fomento de la mejora energética extensiva<br>del parque de viviendas|Hito|Publicación de la<br>convocatoria de<br>propuestas para el<br>régimen de apoyo|
|8|C1.1I2<br>Sistema de tecnologías innovadoras de la<br>información y la comunicación (TIC) en el ámbito<br>de la salud pública de Chipre|Objetivo|Centinelas que<br>introducen datos<br>en el módulo del<br>sistema de<br>vigilancia<br>centinela de la<br>gripe|
|237|C4.2I2<br>Digitalización de la Autoridad Portuaria de Chipre|Objetivo|Avance de la<br>modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|
|107|C3.1I10<br>Enriquecimiento del producto turístico en zonas<br>rurales, montañosas y remotas|Hito|Ruta de Afrodita|
|88|C3.1R2<br>Plataforma en línea para mejorar la simetría del<br>comercio y la información en la cadena de<br>suministro de productos frescos|Hito|Plataforma de<br>registro de<br>transacciones en el<br>mercado local de<br>productos frescos|

182

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|17|C1.1I5 <br>Mejora, modernización y mejora de los hospitales<br>estatales de Chipre|Objetivo|Hospitales<br>públicos<br>mejorados,<br>construidos o<br>mejorados|
|153|C3.3I1<br>Sistema integrado de información para el<br>Departamento de Registradores de Empresas y<br>Propiedad Intelectual|Hito|Instalación del<br>hardware y del<br>software del<br>sistema y<br>finalización de la<br>red|
|||Importe del<br>tramo|70 595 650 EUR|

1.7. Séptimo tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|25|C2.1I1<br>Promover las inversiones en eficiencia energética<br>en pymes y organizaciones sin ánimo de lucro|Objetivo|Entidades (pymes,<br>organizaciones sin<br>ánimo de lucro) que<br>han ejecutado<br>intervenciones en<br>materia de eficiencia<br>energética|
|31.a|C2.1I3<br>Fomentar el uso de energías renovables y el<br>ahorro de energía por parte de las autoridades<br>públicas locales o en sentido amplio y facilitar la<br>transición de las comunidades locales hacia la<br>adaptación al cambio climático|Objetivo|Inversiones realizadas<br>por autoridades<br>locales y públicas en<br>general que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|
|33|C2.1I4<br>Fomentar la reducción de las emisiones de CO2 en<br>las empresas|Objetivo|Empresas que han<br>elaborado sus planes<br>de acción para la<br>reducción de las<br>emisiones de gases de<br>efecto invernadero|
|39|C2.1I6<br>Mejora de la infraestructura de ensayo de las<br>energías renovables y las redes inteligentes en la<br>Universidad de Chipre|Hito|Entrega, instalación<br>satisfactoria y<br>aceptación de los<br>equipos para redes<br>inteligentes|
|41|C2.1I7<br>Instalación y funcionamiento en masa por parte<br>del gestor de red de distribución (GRD) de<br>infraestructura de medición inteligente<br>(infraestructura avanzada de medición)|Objetivo|Entrega e instalación<br>de contadores<br>inteligentes|

183

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|54|C2.2R2<br>Proporcionar el marco reglamentario para una<br>infraestructura de recarga de vehículos eléctricos<br>interoperables y eficaces y un mercado eficiente<br>de recarga de vehículos eléctricos|Hito|Entrada en vigor de la<br>legislación relativa a<br>los puntos de recarga<br>de vehículos<br>eléctricos|
|60|C2.2I2<br>Creación de infraestructuras de electromovilidad|Objetivo|Instalación de al<br>menos 330 puntos de<br>recarga, debido a la<br>ayuda concedida|
|62.a|C2.2I3<br>Promover el uso generalizado de vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos eléctricos y<br>bicicletas eléctricas,<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|64|C2.2I3<br>Promover el uso generalizado de vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Desguace de<br>vehículos de<br>emisiones elevadas<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|75|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Entrega e instalación<br>de al menos 200<br>sensores de calidad y<br>presión|
|98|C3.1I6<br>Régimen de modernización y digitalización de las<br>empresas dedicadas a la fabricación y el comercio<br>de productos agrícolas|Objetivo|Subvenciones a<br>pymes dedicadas al<br>comercio y la<br>producción de<br>productos agrícolas|
|101.a|C3.1I7<br>Régimen para la mejora de la competitividad o la<br>eficiencia energética de las grandes empresas en<br>Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|
|124|C3.2R3<br>Políticas para fomentar el acceso a infraestructuras<br>y laboratorios de investigación financiados con<br>fondos públicos|Hito|Colaboración de las<br>organizaciones<br>dedicadas a la<br>investigación con<br>empresas y empresas<br>derivadas|
|142|C3.3R5<br>Inversor estratégico de la Bolsa de Valores de<br>Chipre|Hito|Selección de un<br>inversor estratégico<br>para adquirir una<br>participación de<br>control en la bolsa de<br>valores de Chipre|
|159|C3.4R2<br>Regular las modalidades de trabajo flexible en el<br>sector público|Hito|Aplicación de<br>fórmulas de trabajo<br>flexible|

184

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|170|C3.4R6<br>Nuevo marco jurídico para las autoridades locales<br>y medidas de apoyo pertinentes|Objetivo|Número de miembros<br>del personal de las<br>autoridades locales<br>que participan en el<br>desarrollo de<br>capacidades|
|174|C3.4I4<br>Mejora del sistema electrónico para la expedición<br>de permisos de construcción|Hito|Mejora de las<br>funcionalidades de<br>planificación y control<br>y gestión de proyectos<br>de Hippodamos|
|177|C3.4I6<br>Regeneración y revitalización de la ciudad interior<br>de Nicosia|Objetivo|Salas renovadas y<br>convertidas en<br>dormitorios para<br>estudiantes|
|198|C3.5R4<br>Nuevo marco jurídico y sistema de intercambio de<br>datos y oficina de crédito|Hito|Mejora del sistema<br>digital de intercambio<br>de datos y de la<br>oficina de crédito|
|200|C3.5R5<br>Plan de acción para el desarrollo de un registro de<br>control de responsabilidad|Hito|Plan de acción para el<br>desarrollo de un<br>registro de control de<br>responsabilidad|
|210|C3.5R10 <br>Abordar la planificación fiscal agresiva|Hito|Entrada en vigor de la<br>ley para hacer frente a<br>la planificación fiscal<br>agresiva mediante<br>pagos a jurisdicciones<br>con bajos niveles de<br>imposición|
|215|C4.1R1<br>Facultar a la autoridad nacional de reglamentación<br>(OCECPR)|Hito|El portal web sobre la<br>banda ancha y la<br>cartografía de las<br>infraestructuras es<br>operativo y accesible<br>al público destinatario|
|218|C4.1I1<br>Ampliación de las redes de muy alta capacidad en<br>zonas insuficientemente atendidas|Objetivo|Ampliación del<br>despliegue de redes de<br>muy alta capacidad en<br>zonas<br>insuficientemente<br>atendidas|
|227|C4.2R2<br>Definición y aplicación de una nueva política de<br>computación en nube con respecto a los sistemas y<br>servicios públicos de TI|Objetivo|Dos centros de datos<br>están operativos|

185

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|234|C4.2I1<br>Digitalización en varios ministerios de la<br>Administración Central— Servicios|Objetivo|Avance de la<br>modernización digital<br>de una serie de<br>ministerios y<br>departamentos de la<br>Administración<br>central|
|239.a|C5.1R1<br>Abordar la inadecuación de las cualificaciones<br>entre la educación y el mercado laboral<br>(enseñanza secundaria y superior)|Hito|Aplicación de las<br>medidas clave del<br>plan de acción<br>nacional|
|247|C5.1R4<br>Transformación digital de las unidades escolares<br>con el objetivo de mejorar las capacidades y<br>competencias digitales relacionadas con la<br>educación CTIM|Objetivo|Transformación de<br>planes de estudios y<br>producción de<br>material educativo<br>para las competencias<br>digitales y la<br>metodología CTIM|
|253|C5.1I2<br>Capacitación, reciclaje y mejora de las<br>capacidades|Objetivo|Finalización de las<br>actividades de<br>formación para al<br>menos 11 500<br>participantes|
|258|C5.2I1<br>Mejorar la eficacia del Departamento de Trabajo y<br>los Servicios Públicos de Empleo y reforzar el<br>apoyo a los jóvenes|Objetivo|Aplicación de<br>sistemas/plataformas<br>completados y<br>plenamente operativos|
|261|C5.2I2<br>Establecimiento de centros multifuncionales y<br>guarderías|Hito|Adopción de una<br>estrategia nacional<br>sobre atención y<br>educación de la<br>primera infancia<br>(AEPI) y del<br>correspondiente plan<br>de acción por parte<br>del Consejo de<br>Ministros|
|262|C5.2I2<br>Establecimiento de centros multifuncionales y<br>guarderías|Objetivo|Subvención concedida<br>a al menos ocho<br>autoridades<br>locales/organizaciones<br>no gubernamentales<br>para la creación o<br>mejora de centros<br>multifuncionales o<br>centros infantiles|

186

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|264|C5.2I3<br>Creación de estructuras de origen para las<br>personas con discapacidad y las personas que<br>necesitan cuidados de larga duración|Objetivo|Edificios para las<br>necesidades de las<br>personas con<br>discapacidad y apoyo<br>a las viviendas para<br>personas necesitadas<br>de cuidados de larga<br>duración (firma de<br>contratos/acuerdos de<br>financiación)|
|267|C5.2I4<br>Centros infantiles de Municipios|Objetivo|Construcción de al<br>menos cuatro centros<br>infantiles|
|101b|C6.1I5 Medida ampliada: Régimen para la mejora<br>de la competitividad y la eficiencia energética de<br>las grandes empresas en Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|
|276<br>|C6.1I7 Investigación temática en empresas para<br>soluciones de producción, almacenamiento,<br>transmisión y distribución de energía|Hito|Firma de los acuerdos<br>de subvención para la<br>totalidad del<br>presupuesto|
|69.a|C2.3I2<br>Instalaciones de tratamiento de aguas: mejora para<br>mejorar la calidad del agua|Hito|Finalización de las<br>obras de instalación<br>de unidades de<br>tratamiento mediante<br>carbón activo en las<br>instalaciones de<br>tratamiento de aguas<br>de Tersefanou,<br>Asprokremmos y<br>Limasol.|
|||Importe del<br>tramo|124 125 800 EUR|

1.8. Octavo tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|6|C1.1I1<br>Nuevas instalaciones para el establecimiento de<br>sangre en Chipre y la adquisición de los equipos<br>tecnológicos más recientes|Hito|Están en<br>funcionamiento<br>nuevos centros de<br>transfusión<br>sanguínea,<br>incluidos todos los<br>equipos<br>|

187

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|14|C1.1I6<br>Despliegue de servicios genéricos transfronterizos<br>de sanidad electrónica en Chipre|Hito|Funcionamiento<br>del intercambio<br>transfronterizo de<br>datos sobre<br>asistencia sanitaria|
|66|C2.3R1<br>Reforma de la gestión de los recursos hídricos|Hito|Adopción de un<br>plan de acción<br>sobre la gestión de<br>los recursos<br>hídricos|
|84|C2.3I8<br>Protección del ecosistema marino frente a los<br>riesgos derivados de los vertidos de petróleo|Hito|Entrega,<br>inspección de<br>calidad para<br>verificar su<br>eficacia operativa<br>y aceptación de<br>tres buques y dos<br>sistemas de<br>pulverización<br>aérea|
|94|C3.1I2<br>Mejora de la base de datos isotópicos de los<br>productos tradicionales chipriotas|Objetivo|Alimentos/bebidas<br>tradicionales<br>locales conectados<br>al sistema|
|111|C3.1R5<br>Creación de un organismo de coordinación entre<br>la administración central y la administración local|Hito|Legislación sobre<br>coordinación entre<br>la administración<br>central y la<br>administración<br>local|
|161|C3.4R3<br>Introducir un nuevo marco para el proceso de<br>evaluación y selección para cubrir las vacantes de<br>servicio público y nuevas normas para la<br>evaluación del rendimiento de los empleados.|Hito|Nuevo marco para<br>la evaluación del<br>rendimiento y la<br>provisión de<br>vacantes en el<br>servicio público.|
|202|C3.5R6 Refuerzo y fortalecimiento del marco de<br>insolvencia|Hito|Funcionamiento<br>de todos los<br>sistemas digitales<br>desarrollados para<br>el Departamento<br>de Insolvencia|

188

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|204|C3.5R8 <br>Reforzar la supervisión de los seguros y los<br>fondos de pensiones|Objetivo|Refuerzo de los<br>recursos humanos<br>del Departamento<br>del Registrador de<br>Fondos de<br>Pensiones de<br>Jubilación<br>(RORBF) y del<br>Servicio de<br>Control de las<br>Compañías de<br>Seguros (ICCS)|
|221|C4.1I2<br>Mejorar el cableado de los edificios para que esté<br>preparado para el gigabit y promover la<br>conectividad|Objetivo|Finalización del<br>cableado «gigabit-<br>ready» dentro del<br>edificio|
|72|C2.3I3<br>Sistema Integrado de Gestión de Seguimiento y<br>Control de la Infraestructura del Departamento de<br>Desarrollo del Agua|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos el 50 % del<br>equipo|
|241|C5.1R2<br>Un nuevo sistema de evaluación de profesores y<br>centros escolares|Hito|Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros y<br>Circular del<br>Ministerio de<br>Educación,<br>Deporte y<br>Juventud para<br>establecer un<br>nuevo sistema de<br>evaluación escolar<br>y entrada en vigor<br>de la legislación<br>para establecer un<br>nuevo sistema de<br>evaluación del<br>profesorado|
|||Importe del<br>tramo|68 477 400 EUR|

189

1.9. Noveno tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|2.a|C1.1R1<br>Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de<br>la Calidad|Objetivo|Preparación, auditoría y<br>revisión inter pares de<br>protocolos clínicos|
|2b|C1.1R1<br>Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de<br>la Calidad|Hito|Se ha completado el<br>desarrollo del sistema<br>informático, incluida una<br>plataforma de aprendizaje<br>electrónico, y el sistema<br>está operativo|
|4|C1.1R2<br>Diseño de una plataforma electrónica para la<br>vigilancia del consumo y la asistencia sanitaria de<br>los Antibióticos Nosocomiales— infecciones<br>asociadas|Hito|La plataforma electrónica,<br>incluido el sistema de<br>seguimiento, está operativa|
|10|C1.1I3<br>Adquisición/renovación de equipos médicos en<br>hospitales|Objetivo|Instituciones sanitarias que<br>se han beneficiado del<br>régimen de ayuda<br>financiera|
|15|C1.1I7<br>Sistema de alerta pública para apoyar las<br>operaciones de emergencia|Hito|El sistema de alerta al<br>público establecido y su<br>sistema de seguimiento<br>están operativos|
|26|C2.1I1<br>Promover las inversiones en eficiencia energética<br>en pymes y organizaciones sin ánimo de lucro|Objetivo|Entidades (pymes,<br>organizaciones sin ánimo<br>de lucro) que han ejecutado<br>intervenciones en materia<br>de eficiencia energética|
|37|C2.1I5<br>Mejora de la eficiencia energética de los edificios<br>públicos|Objetivo|Finalización de la<br>instalación de sistemas<br>fotovoltaicos en centrales<br>de bombeo de agua y<br>estaciones de bomberos|
|44|C2.1I8<br>Seguimiento y reducción de las emisiones de GEI<br>en la agricultura|Objetivo|Reducción de las emisiones<br>de GEI procedentes de la<br>agricultura|
|46|C2.1I9<br>Protección contra incendios forestales|Hito|Entrega de aeronaves,<br>vehículos y equipos de<br>extinción de incendios|
|48.a|C2.1I10<br>Sistema de gestión del mercado (MMS) para<br>facilitar la apertura del mercado de la electricidad<br>a la competencia|Hito|Entre en funcionamiento<br>del MMS y la formación<br>correspondiente del<br>personal.|
|53|C2.2R1<br>Establecimiento de un sistema de transporte<br>inteligente que utilice tecnologías de doble uso<br>digital|Objetivo|Entrega e instalación de un<br>total de 300 sensores|

190

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|56|C2.2R3<br>Eliminar progresivamente los vehículos más<br>contaminantes, especialmente en las zonas<br>urbanas contaminadas|Hito|Aplicación de al menos dos<br>medidas destinadas a<br>excluir los vehículos<br>contaminantes|
|70|C2.3I2<br>Instalaciones de tratamiento de aguas: mejora para<br>mejorar la calidad del agua|Objetivo|Finalización de las obras de<br>ampliación y del sistema de<br>automatización de la<br>instalación de tratamiento<br>de aguas de Asprokremmos|
|||||
|79|C2.3I5<br>Medidas contra las inundaciones y la captación de<br>agua|Hito|Finalización de las obras de<br>construcción del canal de<br>inundación de Livadia|
|108|C3.1I10<br>Enriquecimiento del producto turístico en zonas<br>rurales, montañosas y remotas|Objetivo|Proyectos finalizados para<br>enriquecer el producto<br>turístico en zonas rurales,<br>montañosas y remotas|
|115|C3.1I12<br>Gestión de residuos hacia una economía circular|Objetivo|Finalización de la<br>instalación y puesta en<br>funcionamiento de los<br>quioscos verdes|
|126|C3.2I1<br>Crear y gestionar una Oficina Central de<br>Transferencia de Conocimientos (KTO)|Objetivo|Expedientes archivados que<br>acreditan la prestación de<br>servicios de transferencia<br>de conocimientos<br>pertinentes|
|137|C3.3R2<br>Mejora del mecanismo de activación de las<br>actividades de la vía rápida|Objetivo|Creación de una<br>plataforma en la que los<br>inversores puedan seguir su<br>solicitud en línea e<br>interactuar con las<br>autoridades competentes y<br>evaluar las solicitudes de<br>inversión a través de la<br>plataforma|
|138|C3.3R3<br>Modernización de la Ley de Sociedades|Hito|Presentación del proyecto<br>de ley al Parlamento para<br>su aprobación,<br>reestructuración de la Ley<br>de sociedades|
|141|C3.3R4<br>Diseñar y crear una Agencia Nacional de<br>Promoción|Hito|Inicio de las actividades de<br>la Agencia Nacional de<br>Promoción de Chipre|
|157|C3.4R1<br>Mejorar la capacidad administrativa y el<br>funcionamiento de la administración pública para<br>mejorar la elaboración y la aplicación de las<br>políticas|Hito|Aplicación del plan de<br>acción sobre la gestión<br>eficiente de las cuestiones<br>relativas a los recursos<br>humanos en la<br>administración pública<br>nacional|

191

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|162|C3.4R4<br>Reforzar la capacidad administrativa y la<br>transparencia mediante la profesionalización de la<br>contratación pública y una mayor digitalización de<br>su proceso|Hito|Nuevo sistema integrado de<br>contratación pública<br>electrónica|
|168|C3.4I3<br>Centro de modelización de la política económica|Objetivo|Número de modelos de<br>evaluación de impacto<br>desarrollados y<br>herramientas de análisis de<br>datos|
|172|C3.4R7<br>Concentración parcelaria urbana|Objetivo|Número de planes<br>directores de planificación<br>urbana|
|185|C3.4I7<br>Formación de los jueces|Objetivo|Formación de los jueces|
|213|C3.5I2 <br>Modernización del sistema aduanero y de pago<br>electrónico|Objetivo|Puesta en funcionamiento<br>de los sistemas de<br>información previstos en el<br>CAU|
|219|C4.1I1<br>Ampliación de las redes de muy alta capacidad en<br>zonas insuficientemente atendidas|Objetivo|Finalización del despliegue<br>de redes de muy alta<br>capacidad en zonas<br>insuficientemente atendidas|
|228|C4.2R2<br>Definición y aplicación de una nueva política de<br>computación en nube con respecto a los sistemas y<br>servicios públicos de TI|Objetivo|La nube gubernamental (G-<br>cloud) está operativa y<br>ofrece servicios en nube a<br>los sistemas informáticos<br>gubernamentales.|
|230|C4.2R3<br>Digitalización de los procedimientos policiales en<br>Digipol|Objetivo|Los ciudadanos utilizan<br>Digipol|
|235|C4.2I1<br>Digitalización en varios ministerios de la<br>Administración Central— Servicios|Objetivo|Finalización de la<br>modernización digital de<br>una serie de ministerios y<br>departamentos de la<br>administración central|
|238|C4.2I2<br>Digitalización de la Autoridad Portuaria de Chipre|Objetivo|Finalización de la<br>modernización digital de la<br>Autoridad Portuaria de<br>Chipre|
|240|C5.1R1<br>Abordar la inadecuación de las cualificaciones<br>entre la educación y el mercado laboral<br>(enseñanza secundaria y superior)|Objetivo|Formación del personal<br>docente de la enseñanza<br>secundaria|
|250|C5.1R5<br>Plan de Acción sobre Cibercapacidades— <br>Ejecución de acciones específicas|Hito|Aplicación de medidas<br>clave del Plan de Acción<br>sobre Cibercapacidades|
|254|C5.1I2<br>Capacitación, reciclaje y mejora de las<br>capacidades|Objetivo|Finalización de las<br>actividades de formación<br>para al menos 25 600<br>participantes|

192

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|256|C5.2R2<br>Modalidades de trabajo flexible en forma de<br>teletrabajo|Objetivo|Subvención concedida a un<br>mínimo de 225 personas en<br>teletrabajo|
|259|C5.2I1<br>Mejorar la eficacia del Departamento de Trabajo y<br>los Servicios Públicos de Empleo y reforzar el<br>apoyo a los jóvenes|Objetivo|Subvención concedida a los<br>empleadores para contratar<br>a un mínimo de 400<br>jóvenes que no trabajan, ni<br>siguen estudios ni<br>formación (ninis)|
|269|C5.2I5<br>Construcción de dos centros escolares modelo de<br>educación especial|Hito|Finalización de la<br>construcción de la escuela<br>para necesidades especiales<br>de la Cruz Roja Apostolos<br>Loukas|
|272|C6.1R1 Regulación y facilitación de la<br>participación de clientes activos,<br>autoconsumidores de energías renovables,<br>comunidades ciudadanas de energía, comunidades<br>de energías renovables y respuesta a la demanda a<br>través de una representación acumulativa en el<br>mercado de la electricidad|Hito|Ampliar las competencias<br>del punto de contacto único<br>establecido con arreglo a la<br>Directiva (UE) 2018/2001<br>sobre fuentes de energía<br>renovables para servir<br>también de punto de<br>contacto en relación con las<br>comunidades ciudadanas y<br>de energías renovables, los<br>clientes activos y los<br>autoconsumidores de<br>energías renovables|
|273|C6.1R2 Establecimiento del marco regulador para<br>la conexión de los puntos de recarga de vehículos<br>eléctricos a la red de distribución|Hito|Decisiones reglamentarias<br>para la conexión de los<br>puntos de recarga de<br>vehículos eléctricos a la red<br>de distribución|
|69b|C2.3I2<br>Instalaciones de tratamiento de aguas: mejora para<br>mejorar la calidad del agua|Hito|Finalización de las obras de<br>sustitución de la<br>infraestructura de cloración<br>de los cinco PMA|
|191|C3.5R1 <br>Completar el marco jurídico para la gestión de<br>crisis de las entidades de crédito|Hito|Entrada en vigor de la<br>modificación del marco<br>nacional de insolvencia de<br>las entidades de crédito e<br>introducción de<br>instrumentos<br>gubernamentales para<br>preservar la estabilidad<br>financiera|
|154|C3.3I1<br>Sistema integrado de información para el<br>Departamento de Registradores de Empresas y<br>Propiedad Intelectual|Objetivo|Formación del personal|

193

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|104c|C3.1I8<br>Aumentar el valor añadido del sector turístico<br>haciendo hincapié en el lado del país, las zonas<br>montañosas y remotas|Hito|Renovación del Centro de<br>Conferencias de Filoxenia|
|||Importe del<br>tramo|EUR<br>101 087 210|

194

1.10. Décimo tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|12|C1.1I4<br>Acreditación de hospitales públicos y privados|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que se han<br>beneficiado del<br>régimen que cubre los<br>costes relacionados<br>con la acreditación|
|20|C2.1R1<br>Fiscalidad ecológica|Hito|Informe de<br>evaluación de<br>impacto sobre el<br>impacto de la reforma<br>en el medio ambiente<br>y la economía|
|32c|C2.1I3<br>Fomentar el uso de energías renovables y el<br>ahorro de energía por parte de las autoridades<br>públicas locales o en sentido amplio y facilitar la<br>transición de las comunidades locales hacia la<br>adaptación al cambio climático|Objetivo|Régimen de<br>subvenciones para<br>apoyar las<br>inversiones<br>sostenibles en<br>adaptación al cambio<br>climático en los<br>consejos<br>(comunitarios)<br>locales|
|42|C2.1I7<br>Instalación y funcionamiento en masa por parte<br>del gestor de red de distribución (GRD) de<br>infraestructura de medición inteligente<br>(infraestructura avanzada de medición)|Objetivo|Entrega e instalación<br>de contadores<br>inteligentes|
|47|C2.1I9<br>Protección contra incendios forestales|Hito|Realización de<br>servicios|
|61|C2.2I2<br>Creación de infraestructuras de electromovilidad|Objetivo|Instalación de al<br>menos 1 000 puntos<br>de recarga, debido a<br>la ayuda concedida|
|63.a|C2.2I3<br>Promover el uso generalizado de vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos eléctricos y<br>bicicletas eléctricas,<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|65|C2.2I3<br>Promover el uso generalizado de vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Desguace de<br>vehículos de<br>emisiones elevadas<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|73|C2.3I3<br>Sistema Integrado de Gestión de Seguimiento y<br>Control de la Infraestructura del Departamento<br>de Desarrollo del Agua|Hito|Finalización de un<br>sistema integrado de<br>gestión del agua<br>plenamente operativo|

195

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|74b|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Suministro e<br>instalación de la<br>unidad de biogás en<br>la planta depuradora<br>de aguas residuales<br>de Lárnaca<br>|
|76.a|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Instalación y<br>funcionamiento de al<br>menos 100 000<br>contadores<br>inteligentes|
|76b|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Desarrollo de una<br>herramienta digital de<br>apoyo a las<br>decisiones y un banco<br>de datos en Lárnaca y<br>diseño de una<br>solución de software<br>personalizada en<br>Limassol|
|90|C3.1R3<br>Mejora genética de la cabaña ovina y caprina de<br>Chipre|Objetivo|Adopción de<br>procesos avanzados<br>de registro y<br>evaluación genómica,<br>y selección de los<br>animales con mejores<br>resultados|
|99|C3.1I6<br>Régimen de modernización y digitalización de<br>las empresas dedicadas a la fabricación y el<br>comercio de productos agrícolas|Objetivo|Subvenciones a<br>pymes dedicadas al<br>comercio y la<br>producción de<br>productos agrícolas|
|102.a|C3.1I7<br>Régimen para la mejora de la competitividad o la<br>eficiencia energética de las grandes empresas en<br>Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|
|104|C3.1I8<br>Aumentar el valor añadido del sector turístico<br>haciendo hincapié en el lado del país, las zonas<br>montañosas y remotas|Objetivo|Subvención a los<br>hoteles para la<br>promoción del sector<br>turístico|
|106|C3.1I9<br>Promoción de la economía circular en<br>establecimientos hoteleros|Objetivo|Sistema de<br>orientación para la<br>economía circular|
|110|C3.1R4<br>Mejora de la economía circular en la industria|Objetivo|Ayudas a las pymes<br>en proceso de<br>transición a un<br>modelo de<br>funcionamiento<br>circular|

196

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|121|C3.2R1<br>Políticas e instrumentos políticos nacionales de I<br>+ D|Hito|Finalización del Plan<br>de Acción para la<br>Estrategia de<br>Investigación e<br>Innovación|
|129|C3.2I2<br>Programas de financiación de la innovación para<br>empresas emergentes, empresas innovadoras y<br>pymes|Objetivo|Proyectos finalizados<br>para llevar a cabo<br>actividades<br>relacionadas con la I<br>+ D|
|131.a|C3.2I3<br>Programa de financiación de la I + D sobre la<br>transición ecológica|Objetivo|Proyectos finalizados<br>sobre las actividades I<br>+ I de la transición<br>ecológica|
|133|C3.2I4<br>Organizaciones de financiación que llevan a cabo<br>actividades de I + D sobre tecnologías duales|Objetivo|Proyectos finalizados<br>para el desarrollo de<br>laboratorios<br>clasificados|
|139|C3.3R3<br>Modernización de la Ley de Sociedades|Hito|Entrada en vigor de la<br>Ley de sociedades|
|148|C3.3I4<br>Régimen para la modernización digital de las<br>empresas|Objetivo|Pymes apoyadas tras<br>la presentación de<br>solicitudes de pago.|
|152|C3.3I6<br>Fondo de capital financiado por el Estado|Objetivo|Inversiones apoyadas<br>a través del Fondo|
|176|C3.4I5<br>Ciudades inteligentes|Objetivo|Desarrollo de<br>aplicaciones móviles<br>desarrolladas como<br>parte de la iniciativa<br>sobre ciudades<br>inteligentes e<br>instalación de<br>sensores inteligentes<br>en servicio como<br>parte de la iniciativa<br>sobre ciudades<br>inteligentes|
|178|C3.4I6<br>Regeneración y revitalización de la ciudad<br>interior de Nicosia|Objetivo|Salas renovadas y<br>convertidas en<br>dormitorios para<br>estudiantes|
|183|C3.4R9<br>Transformación digital de los tribunales|Hito|sistema i-Justicia|
|208|C3.5R9 Mejorar la recaudación de impuestos y la<br>eficacia del Departamento de Hacienda|Hito|Integración de las<br>operaciones del<br>Departamento de<br>Administración<br>Tributaria Directa en<br>el ITAS|

197

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|211|C3.5R10 <br>Abordar la planificación fiscal agresiva|Hito|Entrada en vigor de<br>los cambios<br>legislativos que<br>abordan las<br>conclusiones de una<br>evaluación<br>independiente de la<br>eficacia de las<br>medidas relacionadas<br>con la planificación<br>fiscal agresiva|
|226|C4.2R1<br>Fábrica de servicios digitales|Objetivo|Prestación en línea de<br>al menos 70 servicios<br>al público a través de<br>la fábrica de servicios<br>digitales|
|239b|C5.1R1<br>Abordar la inadecuación de las cualificaciones<br>entre la educación y el mercado laboral<br>(enseñanza secundaria y superior)|Objetivo|Finalización del<br>programa de<br>aprendizaje por<br>observación en el<br>puesto de trabajo|
|239c|C5.1R1<br>Abordar la inadecuación de las cualificaciones<br>entre la educación y el mercado laboral<br>(enseñanza secundaria y superior)|Objetivo|Laboratorios<br>equipados y<br>actualizados|
|244|C5.1R3<br>Ampliación gradual de la enseñanza preescolar<br>obligatoria gratuita a partir de los cuatro años de<br>edad|Objetivo|Niños de entre 4 y 4<br>años y 8 meses<br>matriculados en<br>guarderías públicas,<br>comunitarias y<br>privadas|

198

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|245|C5.1R3<br>Ampliación gradual de la enseñanza preescolar<br>obligatoria gratuita a partir de los cuatro años de<br>edad|Objetivo|Al menos 675<br>nuevas plazas en<br>guarderías públicas.<br>Adopción por el<br>Consejo de<br>Ministros de un<br>plan de acción en el<br>que se describirán<br>los planes de<br>ampliación gradual<br>de la capacidad en<br>las guarderías<br>públicas y la<br>reducción<br>progresiva<br>correspondiente de<br>los dos regímenes<br>de ayuda desde la<br>entrada en vigor de<br>la ley hasta la<br>finalización de la<br>disminución de la<br>edad obligatoria.|
|246b|C5.1R4<br>Transformación digital de las unidades escolares<br>con el objetivo de mejorar las capacidades y<br>competencias digitales relacionadas con la<br>educación CTIM|Objetivo|Reembolso parcial de<br>la compra de equipos<br>digitales para<br>alumnos|
|248|C5.1R4<br>Transformación digital de las unidades escolares<br>con el objetivo de mejorar las capacidades y<br>competencias digitales relacionadas con la<br>educación CTIM|Objetivo|Profesores que se<br>benefician de la<br>formación en servicio<br>— Desarrollo<br>profesional|
|252|C5.1I1<br>Construcción de una Escuela Técnica Modelo|Hito|Finalización de la<br>construcción de una<br>Escuela Técnica|
|260|C5.2I1<br>Mejorar la eficacia del Departamento de Trabajo<br>y los Servicios Públicos de Empleo y reforzar el<br>apoyo a los jóvenes|Objetivo|Tutorías y orientación<br>profesional para<br>jóvenes que ni<br>estudian, ni trabajan,<br>ni reciben formación<br>(ninis)|

199

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|263|C5.2I2<br>Establecimiento de centros multifuncionales y<br>guarderías|Objetivo|Subvención<br>concedida a al menos<br>15 autoridades<br>locales/organizacione<br>s no gubernamentales<br>para la creación o<br>mejora de centros<br>multifuncionales o<br>centros infantiles|
|265|C5.2I3<br>Creación de estructuras de origen para las<br>personas con discapacidad y las personas que<br>necesitan cuidados de larga duración|Objetivo|Edificios para las<br>necesidades de las<br>personas con<br>discapacidad y apoyo<br>a los hogares para<br>personas necesitadas<br>de cuidados de larga<br>duración<br>(establecimiento)|
|29b|C6.1I1 Medida ampliada: Promover las energías<br>renovables y las medidas individuales de<br>eficiencia energética en las viviendas y luchar<br>contra la pobreza energética en los hogares con<br>consumidores de electricidad vulnerables|Objetivo|Viviendas y hogares<br>con consumidores de<br>electricidad<br>vulnerables que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|
|32b|C6.1I2 Medida ampliada: Fomentar el uso de<br>energías renovables y el ahorro de energía por<br>parte de las autoridades públicas locales o en<br>sentido amplio|Objetivo|Reducción del<br>consumo de energía<br>primaria debido a las<br>inversiones realizadas<br>por las autoridades<br>locales y públicas en<br>sentido amplio,<br>mejorando su<br>rendimiento<br>energético|
|275|C6.1I3 Fomento de la mejora energética<br>extensiva del parque de viviendas|Objetivo|Hogares en proceso<br>de renovación<br>energética,<br>mejorando su<br>rendimiento<br>energético|
|102b|C6.1I5 Medida ampliada: Régimen para la<br>mejora de la competitividad y la eficiencia<br>energética de las grandes empresas en Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|
|131b|C6.1I6 Medida ampliada: Programa temático de<br>financiación de la investigación y la innovación<br>sobre la transición ecológica|Objetivo|Proyectos finalizados<br>sobre las actividades I<br>+ I de la transición<br>ecológica|

200

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|277|C6.1I7 Investigación temática en empresas para<br>soluciones de producción, almacenamiento,<br>transmisión y distribución de energía|Objetivo|Proyectos finalizados<br>sobre producción,<br>almacenamiento,<br>transporte y<br>distribución de<br>energía|
|81|C2.3I6<br>Mejorar la seguridad hídrica de las regiones de<br>Nicosia y Lárnaca|Objetivo|Finalización de la<br>construcción de dos<br>depósitos adicionales<br>de acero revestido de<br>vidrio en el distrito de<br>Nicosia y 1 embalse<br>de agua de hormigón<br>en el distrito de<br>Lárnaca|
|77b|C2.3I5<br>Medidas contra las inundaciones y la captación<br>de agua|Hito|Finalización de las<br>obras de construcción<br>de la red de drenaje y<br>reconstrucción de<br>calles y pavimentos<br>en zonas de Nicosia|
|242|C5.1R2<br>Un nuevo sistema de evaluación de profesores y<br>centros escolares|Objetivo|Formación del<br>personal docente|
|18|C1.1I5 <br>Mejora, modernización y mejora de los<br>hospitales estatales de Chipre|Objetivo|Hospitales públicos<br>mejorados,<br>construidos o<br>mejorados|
|||Importe del<br>tramo|EUR<br>190 722 633|

201

**2.** **Préstamo**

Los tramos a que se refiere el artículo 3, apartado 2, se organizarán de la siguiente manera:

2.1. Primer tramo (ayudas en forma de préstamo):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|16|C1.1R3 <br>Desplazamiento gradual del marco de prestación<br>de asistencia sanitaria y reembolso hacia modelos<br>basados en el valor.|Hito|Reembolso basado<br>en el valor que<br>debe reflejarse<br>para la atención<br>primaria y<br>hospitalaria|
|49|C2.1I11<br>Acabar con el aislamiento energético— Proyecto<br>de interés común «Interconector EURASIA»|Hito|Inicio de las obras<br>de construcción de<br>la estación<br>convertidora de<br>HVDC en Kofinou<br>y de la<br>infraestructura<br>terrestre en Chipre|
|91|C3.1I1<br>Construcción de la acuicultura marina|Hito|Construcción de la<br>acuicultura marina<br>colaborativa|
|270|C5.2R1<br>Reforma del sistema de seguridad social y<br>reestructuración de los servicios de seguridad<br>social|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley revisada<br>sobre la seguridad<br>social|
|||Importe del<br>tramo|EUR<br>62 172 630|

2.2. Segundo tramo (ayudas en forma de préstamos):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|57|C2.2I1<br>Ejecución de proyectos de movilidad urbana<br>sostenible (PMUS) y medidas de mejora de la<br>accesibilidad|Hito|Firma de contratos<br>para la<br>construcción de<br>infraestructuras de<br>transporte<br>sostenibles e<br>instalaciones<br>auxiliares|

202

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|67|C2.3I1<br>Sustitución del sistema de transporte Choirokitia-<br>Famagusta|Hito|Preparación de los<br>documentos de<br>licitación y<br>convocatoria de<br>licitación|
|||Importe del<br>tramo|EUR<br>11 086 315|

2.3. Tercer tramo (ayudas en forma de préstamo):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|50|C2.1I11<br>Acabar con el aislamiento energético— Proyecto<br>de interés común «Interconector EURASIA»|Hito|Finalización de la<br>construcción de la<br>estación<br>convertidora|
|||Importe del<br>tramo|EUR<br>62 543 160|

2.4. Cuarto tramo (apoyo a los préstamos):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|51|C2.1I11<br>Acabar con el aislamiento energético— Proyecto<br>de interés común «Interconector EURASIA»|Hito|Instalación<br>completada y<br>plenamente<br>operativa de la<br>interconexión<br>eléctrica entre<br>Chipre-Creta<br>(Grecia)|
|92|C3.1I1<br>Construcción de la acuicultura marina|Hito|Infraestructura de<br>acuicultura marina<br>en colaboración<br>operativa|
|116b|C3.1I11Mejora y ampliación de la red de puntos<br>verdes de Chipre y creación de una red de puntos<br>de recogida y puntos de reciclado|Hito|Establecimiento<br>de puntos verdes<br>pequeños|

203

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|117|C3.1I11 <br>Mejora y ampliación de la red de puntos verdes de<br>Chipre y creación de una red de puntos de<br>recogida y puntos de reciclado|Objetivo|Establecimiento<br>de 8 puntos verdes|
|190|C3.4I9<br>Régimen de ayudas al sector público y privado<br>para la certificación con ISO 37001 (Anti i)<br>Soborno)|Objetivo|ISO 37001<br>Sistemas de<br>gestión contra el<br>soborno|
|271|C5.2R1<br>Reforma del sistema de seguridad social y<br>reestructuración de los servicios de seguridad<br>social|Hito|Finalización y<br>puesta en marcha<br>del Sistema<br>Integrado de<br>Información sobre<br>Seguridad Social,<br>incluido el módulo<br>de pagos, el<br>módulo de<br>administración de<br>prestaciones, el<br>análisis de datos y<br>la<br>interoperabilidad<br>con otros sistemas.|
|165|C3.4I2<br>Digitalización del proceso legislativo|Hito|Aplicación de la<br>Plataforma de<br>preparación de<br>legislación<br>chipriota|
|166|C3.4I2<br>Digitalización del proceso legislativo|Hito|Digitalización de<br>las leyes y<br>reglamentos en la<br>nueva plataforma|
|58|C2.2I1<br>Ejecución de proyectos de movilidad urbana<br>sostenible (PMUS) y medidas de mejora de la<br>accesibilidad|Objetivo|Finalización de las<br>obras de<br>construcción de al<br>menos 52 km de<br>rutas de transporte<br>sostenibles|
|59|C2.2I1<br>Ejecución de proyectos de movilidad urbana<br>sostenible (PMUS) y medidas de mejora de la<br>accesibilidad|Objetivo|Finalización de las<br>obras de<br>construcción de al<br>menos 644<br>instalaciones<br>auxiliares<br>relacionadas con<br>el transporte<br>sostenible|

204

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|68|C2.3I1<br>Sustitución del sistema de transporte Choirokitia-<br>Famagusta|Objetivo|Instalación de un<br>gasoducto nuevo<br>con una longitud<br>total de 20 km|
|179|C3.4I6<br>Regeneración y revitalización de la ciudad interior<br>de Nicosia|Hito|Renovación de la<br>Escuela de<br>Faneromeni|
|||Importe del<br>tramo|EUR<br>64 517 895|

205

**SECCIÓN 3:** **DISPOSICIONES** **ADICIONALES**

**1.** **Disposiciones para el seguimiento y la ejecución del plan de recuperación y**

**resiliencia**

El seguimiento y la aplicación del plan de recuperación y resiliencia de Chipre se
establecieron en la Decisión del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2021, que aprobó
el plan. Se llevarán a cabo de conformidad con las siguientes disposiciones:

    - El Comité de seguimiento, presidido por el Director General de la Dirección General

de Crecimiento del Ministerio de Hacienda y al que asisten los Directores Generales
de Ministerios y Subministerios que participan en el plan, será responsable de
supervisar de forma centralizada los avances en la aplicación, resolver los problemas
y responder a los riesgos al más alto nivel técnico. Convocará, como mínimo, antes
de cada presentación a la Comisión de las solicitudes de pago y los informes de
situación previstos en el Reglamento (UE) 2021/241. Podrá basarse en la presentación
de informes y otro tipo de apoyo de la autoridad de coordinación.

    - La autoridad de coordinación, que es la Dirección de Recuperación y Resiliencia de

la Dirección General de Crecimiento, será responsable del seguimiento y la ejecución
del plan de recuperación y resiliencia a nivel operativo. En concreto, la autoridad de
coordinación es responsable de supervisar, verificar y certificar la consecución de los
hitos y las metas de las medidas del plan y de garantizar la presentación oportuna de
toda la información descrita en el artículo 22, apartado 2, letra d), del Reglamento
(UE) 2021/241. En el desempeño de sus funciones de supervisión, la autoridad de
coordinación cuenta con la asistencia de dos organismos de supervisión
especializados designados para medidas específicas del plan.

    - El coordinador nacional de control y auditoría para la ejecución del plan, que es la

Dirección de Verificaciones y Certificación del Tesoro de la República de Chipre,
será responsable de apoyar a la autoridad de coordinación en la supervisión de los
controles por parte de todas las partes interesadas, incluidos los organismos de
ejecución, de conformidad con el sistema de gestión y control del plan y la legislación
nacional y de la UE. A este respecto, también supervisará la situación de los resultados
de las auditorías ex post, actuando como organismo intermedio entre la Autoridad de
Coordinación y el Servicio de Auditoría Interna de la República de Chipre y la Oficina
de Auditoría de la República de Chipre (conjuntamente, «los organismos de
auditoría»). El Coordinador Nacional de Control y Auditoría no participará en la
planificación ni en la ejecución de las auditorías, que serán responsabilidad exclusiva
de los organismos de auditoría. Gestionará y tratará toda la información descrita en el
artículo 22, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) 2021/241, recabada por los

206

organismos de ejecución. A este respecto, tiene la responsabilidad de supervisar el
tratamiento de las irregularidades graves, es decir, el fraude, la corrupción y los
conflictos de intereses, y de garantizar que se evite la doble financiación mediante
controles de la información presentada por los organismos de ejecución.

    - Los organismos de ejecución tendrán la responsabilidad principal de prevenir,

detectar, notificar y corregir los conflictos de intereses, la corrupción y el fraude, así
como de evitar la doble financiación. A tal fin, realizarán controles y verificaciones
de primer nivel del aspecto físico y financiero de las medidas que estén bajo su
responsabilidad y actualizarán periódicamente a la autoridad de coordinación y a los
organismos de supervisión especializados, cuando proceda, en relación con los
avances en la consecución de los hitos y las metas de las medidas que estén bajo su
responsabilidad, y facilitarán toda la documentación justificativa necesaria.

    - El Servicio de Auditoría Interna de la República de Chipre es responsable de llevar a

cabo auditorías internas ex post en cualquier organismo del Gobierno central, incluida
la auditoría de la consecución de los hitos y objetivos del plan, mediante un método
de muestreo adecuado. La Oficina de Auditoría de la República de Chipre es
responsable de llevar a cabo auditorías externas financieras, operativas y de
conformidad ex post (y, en algunos casos, en tiempo real) de los proyectos ejecutados
con cargo al presupuesto nacional mediante un método de muestreo adecuado que
cumpla las normas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI). Se garantizará que la muestra seleccionada incluya
necesariamente un número suficiente de medidas aplicadas a través del plan de
recuperación y resiliencia.

    - La autoridad de coordinación será el organismo que elabore las solicitudes de pago a

la Comisión Europea. La autoridad de coordinación contará con el apoyo del
coordinador nacional de control y auditoría para recuperar los resultados de los
procedimientos de auditoría emprendidos por los organismos de auditoría (incluidos
el Servicio de Auditoría Interna y la Oficina de Auditoría), así como todos los casos
de irregularidades graves, incluidos los casos de fraude o sospecha de fraude,
corrupción y conflictos de intereses, que se incorporarán al resumen de las auditorías,
que acompañarán a las solicitudes de pago.

**2.** **Disposiciones para facilitar a la Comisión acceso completo a los datos subyacentes**

La Dirección de Recuperación y Resiliencia de la Dirección General de Crecimiento
utilizará un sistema de información de seguimiento específico para la ejecución del plan.
Sus funcionalidades básicas, o un sistema de repositorio contingente con las

207

funcionalidades requeridas, deberán estar implantados, según conste en un informe de
auditoría a más tardar el 31 de marzo de 2022. En cuanto a las funcionalidades requeridas,
el sistema de repositorios registrará y almacenará los datos pertinentes relacionados con
la aplicación del plan de recuperación y resiliencia, en particular sobre la consecución de
hitos y metas, datos sobre los destinatarios finales, contratistas, subcontratistas y titulares
reales, de conformidad con el artículo 22, apartado 2, letra d), secciones i) a iii), del
Reglamento (UE) 2021/241, mediante la primera solicitud de pago.

De conformidad con el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241, una vez
completados los hitos y las metas pertinentes acordados en la sección 1 del presente
anexo, Chipre presentará a la Comisión una solicitud debidamente justificada de pago de
la contribución financiera y del préstamo. Chipre garantizará que, previa solicitud, la
Comisión tenga pleno acceso a los datos pertinentes subyacentes que respalden la debida
justificación de la solicitud de pago, tanto para la evaluación de la solicitud de pago de
conformidad con el artículo 24, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/241 como a
efectos de auditoría y control.

208