Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Consejo de la**
**Unión Europea**
**Bruselas, 13 de diciembre de 2024**
**(OR. en)**

**16620/24**
**ADD 1**

**Expediente interinstitucional:**

**2024/0325(NLE)**

**ECOFIN 1476**

**FIN 1107**

**UEM 483**

**CADREFIN 222**

**NOTA DE TRANSMISIÓN**

De: Por la secretaria general de la Comisión Europea, D.ª Martine DEPREZ,
directora

Fecha de recepción: 13 de diciembre de 2024

A: D.ª Thérèse BLANCHET, secretaria general del Consejo de la Unión
Europea

N.° doc. Ción.: COM(2024) 587 final

Asunto: ANEXO

de la
Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO
por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) (ST 10686/21
INIT; ST 10686/21 ADD 1) de 28 de julio de 2021, relativa a la
aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de
Chipre

Adjunto se remite a las delegaciones el documento COM(2024) 587 final.

Adj.: COM(2024) 587 final

16620/24 ADD 1

## ECOFIN 1A ES

COMISIÓN

EUROPEA

Bruselas, 13.12.2024
COM(2024) 587 final

ANNEX

**ANEXO**

_**de la**_

**Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO**

**por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21**

**ADD 1) de 28 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de**

**recuperación y resiliencia de Chipre**

# **ES ES**

**ANEXO**

**SECCIÓN 1: REFORMAS E INVERSIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE**
**RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**

**1.** **Descripción de las reformas e inversiones**

**A.** **COMPONENTE** **1.1:** **S** **ISTEMA SANITARIO RESILIENTE Y EFICAZ** **,** **MEJORA DE LA PROTECCIÓN**

**CIVIL**

Este componente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre aborda el reto del acceso universal
a una asistencia sanitaria de alta calidad en Chipre, así como la preparación y respuesta ante
emergencias generales de la protección civil. El objetivo de este componente es reforzar la eficacia,
la accesibilidad y la resiliencia general del sector sanitario en apoyo del sistema nacional de salud
recientemente introducido a través de diversas intervenciones. Entre ellas figuran: i) la modernización
y digitalización de las infraestructuras y equipos de asistencia sanitaria, ii) la intensificación de los
servicios de sanidad electrónica, iii) la acreditación de los servicios de asistencia sanitaria prestados
y la introducción de protocolos clínicos basados en pruebas y sistemas de control de la calidad, así
como iv) las oportunidades de mejora de las capacidades de los trabajadores sanitarios. Además, su
objetivo es mejorar el sistema de protección civil de Chipre mediante la creación de un moderno
sistema de alerta pública.

El componente aborda las recomendaciones específicas por país en materia de salud
(recomendaciones específicas por país 1 de 2020 y 3 de 2019).

**A.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C1.1R1): Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de la Calidad

El objetivo de la reforma es mejorar la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario.

A tal fin, se creará un Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de la Calidad. Un equipo de
expertos, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Comité de Coordinación del Centro
Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de la Calidad, elaborará directrices, protocolos y vías clínicas
de medicina basada en pruebas para todos los niveles de asistencia (atención primaria, secundaria y
terciaria) en estrecha cooperación con los profesionales sanitarios y los pacientes. También se
desarrollarán procesos de seguimiento y evaluación, como auditorías clínicas, revisiones inter pares
e inspecciones. Además, se desarrollará un sistema informático que permita la aplicación y el
seguimiento de las normas y protocolos clínicos e incluya una plataforma de aprendizaje electrónico.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C1.1R2): Diseño de una plataforma electrónica para la vigilancia del consumo y la
asistencia sanitaria de los Antibióticos Nosocomiales — infecciones asociadas

El objetivo de la reforma es apoyar la transición digital del sector sanitario y reforzar la eficacia y la
resiliencia del sistema sanitario.

Consistirá en el desarrollo de una plataforma electrónica para procesar los datos de las farmacias
hospitalarias (consumo de antibióticos nosocomiales), los laboratorios de microbiología (resistencia
a los antimicrobianos) y los hospitales (infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

1

Inversión 1 (C1.1I1): Nuevas instalaciones para el establecimiento de sangre en Chipre y la
adquisición de los equipos tecnológicos más recientes

El objetivo de la inversión es mejorar las operaciones centrales de establecimiento de sangre en
Chipre.

Esta medida implicará la construcción de nuevas instalaciones para el establecimiento de sangre de
Chipre y la adquisición de los equipos tecnológicos más avanzados. Unos 80 000 hemoderivados
(como los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma fresco congelado) podrán distribuirse para uso
clínico en todo el país. Las nuevas instalaciones tendrán una demanda de energía primaria que sea al
menos un 20 % inferior a la definida en el requisito del edificio de consumo de energía casi nulo
(EECN).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 2 (C1.1I2): Sistema de tecnologías innovadoras de la información y la comunicación (TIC)
en el ámbito de la salud pública de Chipre

El objetivo de la medida es establecer el módulo de vigilancia centinela de la gripe del sistema
chipriota de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en materia de salud pública
innovadora para apoyar a los organismos del sector de la salud pública en la toma de decisiones
basadas en pruebas.

Incluirá tanto el desarrollo de las herramientas digitales necesarias (como software e infraestructura
de TIC) como la mejora de las capacidades de los trabajadores sanitarios y del personal del Ministerio
de Sanidad para utilizar el sistema de recogida de datos y extracción de información. Siguiendo las
directrices del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el módulo de vigilancia centinela de la gripe (VCG) del
sistema informático de salud pública innovadora de Chipre registrará los datos epidemiológicos para
alertar al Ministerio de Sanidad de posibles brotes epidemiológicos. El Ministerio de Sanidad asignará
30 médicos como centinelas que introducirán datos en el módulo de vigilancia centinela de la gripe
(VCG) del sistema informático de salud pública innovadora de Chipre.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 3 (C1.1I3): Adquisición/renovación de equipos médicos en hospitales

La inversión tiene por objeto permitir a los hospitales privados invertir en un breve plazo de tiempo
en la modernización de sus equipos médicos, mejorando la calidad de los servicios sanitarios
prestados.

La medida incluirá un régimen de apoyo a hospitales privados que apoyen la mejora o la sustitución
de equipos médicos. Las solicitudes de financiación serán evaluadas sobre la base de criterios de
selección transparentes por un comité especial de evaluación, que será nombrado por el Ministro de
Sanidad.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 4 (C1.1I4): Acreditación de hospitales públicos y privados

El objetivo de esta inversión es apoyar la acreditación de los hospitales, permitiendo su registro en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorando la garantía de calidad de los servicios de asistencia
sanitaria prestados.

2

Consistirá en un régimen de patrocinio que facilite la acreditación de hospitales, cubriendo parte de
i) los costes en que incurran los hospitales privados y públicos relacionados con los servicios de
asesoramiento en materia de acreditación de expertos externos (sobre cómo realizar los preparativos
necesarios para la acreditación) y ii) las tasas de acreditación cobradas por organismos reconocidos
internacionalmente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6 (C1.1I6): Despliegue de servicios genéricos transfronterizos de sanidad electrónica en
Chipre

La medida tiene por objeto ampliar los servicios de sanidad electrónica para permitir el intercambio
transfronterizo de información sobre la salud de los pacientes (en particular, los historiales de los
pacientes y las recetas electrónicas), para formar parte de una red segura de salud electrónica entre
iguales dentro de la UE.

Consistirá en poner en marcha un intercambio transfronterizo de datos entre Chipre y los Estados
miembros de la Unión con puntos de contacto nacionales operativos para la sanidad electrónica
(NCPeH), como recetas electrónicas, dispensaciones electrónicas, historiales de pacientes y conjuntos
de datos adicionales (entre otros, formularios de descarga, resultados de laboratorio e imágenes),
según lo acordado con la infraestructura de servicios digitales de sanidad electrónica (eHDSI).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 7 (C1.1I7): Sistema de alerta pública para apoyar las operaciones de emergencia a través
de SMS

El objetivo de la inversión es mejorar el sistema de protección civil de Chipre mediante el
establecimiento de un sistema moderno de alerta pública dirigido a toda la población a través de una
aplicación móvil para reforzarla seguridad pública, la preparación y la resiliencia.

La medida consistirá en poner en funcionamiento un sistema de alerta pública que llegue a toda la
población a través de una aplicación móvil o un SMS para alertar sobre emergencias inminentes o en
desarrollo.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

3

**A.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|1|C1.1R1<br>Centro Nacional<br>de Pruebas<br>Clínicas y<br>Mejora de la<br>Calidad|Objetivo|Preparación,<br>auditoría y<br>revisión inter<br>pares de<br>protocolos<br>clínicos<br>|—|Número|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Un equipo de expertos preparará, auditará y<br>revisará por pares al menos 50 protocolos<br>clínicos para todos los niveles de asistencia,<br>siendo las principales características de los<br>protocolos:<br>• recomendaciones sobre la práctica clínica de la<br>medicina basada en pruebas,<br>• guía de aplicación, <br>• plan de auditoría.|
|2.a|C1.1R1<br>Centro Nacional<br>de Pruebas<br>Clínicas y<br>Mejora de la<br>Calidad|Objetivo|Preparación,<br>auditoría y<br>revisión inter<br>pares de<br>protocolos<br>clínicos|—|Número|50|90|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Un equipo de expertos preparará, auditará y<br>revisará por pares al menos 90 protocolos<br>clínicos para todos los niveles de asistencia,<br>siendo las principales características de los<br>protocolos:<br>• recomendaciones sobre la práctica clínica de la<br>medicina basada en pruebas,<br>• guía de aplicación, <br>• plan de auditoría.|
|2b|C1.1R1<br>Centro Nacional<br>de Pruebas<br>Clínicas y<br>Mejora de la<br>Calidad|Hito|Desarrollo del<br>sistema<br>informático,<br>incluida una<br>plataforma de<br>aprendizaje<br>electrónico|finalización<br>de la<br>instalación<br>del sistema<br>informático y<br>del|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Se ha desarrollado y está operativo un sistema<br>informático que permite la aplicación y el<br>seguimiento de las normas y protocolos clínicos<br>y de la plataforma de aprendizaje electrónico.|

4

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||||completada y<br>el sistema está<br>operativo|funcionamien<br>to|||||||
|3|C1.1R2<br>Diseño de una<br>plataforma<br>electrónica para<br>la vigilancia del<br>consumo y la<br>asistencia<br>sanitaria de los<br>Antibióticos<br>Nosocomiales— <br>infecciones<br>asociadas|Hito|Adopción de la<br>lista de centros<br>de asistencia<br>sanitaria|Adopción de<br>la lista de<br>centros de<br>asistencia<br>sanitaria|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Adopción de la lista de centros sanitarios<br>Cronología: TERCER TRIMESTRE 1 2023<br>Descripción: Adopción de la lista de centros<br>sanitarios que facilitarán información al<br>Ministerio de Sanidad sobre el consumo de<br>antibióticos y las infecciones relacionadas con la<br>asistencia sanitaria, que serán supervisados por<br>el Ministerio de Sanidad.|
|4|C1.1R2<br>Diseño de una<br>plataforma<br>electrónica para<br>la vigilancia del<br>consumo y la<br>asistencia<br>sanitaria de los<br>Antibióticos<br>Nosocomiales— <br>infecciones<br>asociadas|Hito|La plataforma<br>electrónica,<br>incluido el<br>sistema de<br>seguimiento, es<br>plenamente<br>operativa|Creación y<br>funcionamien<br>to de la<br>plataforma<br>electrónica|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|La plataforma electrónica para procesar los datos<br>de las farmacias hospitalarias (consumo de<br>antibióticos hospitalarios), los laboratorios de<br>microbiología (resistencia a los antimicrobianos)<br>y los hospitales (infecciones relacionadas con la<br>asistencia sanitaria) serán plenamente operativos<br>(instalados en todos los puntos de uso y se<br>introducen datos reales) y se establecerá un<br>sistema de control de su eficacia.|
|5|C1.1I1<br>Nuevas<br>instalaciones<br>para el<br>establecimiento<br>de sangre en<br>Chipre y la<br>adquisición de|Hito|Firma de<br>contratos para<br>la construcción<br>del<br>establecimient<br>o chipriota de<br>sangre|Firma del<br>contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2022|Firma del contrato con el licitador o licitadores<br>seleccionados (contratista o contratistas)<br>seleccionados en el marco de una licitación<br>competitiva para la construcción del<br>establecimiento chipriota de sangre.|

5

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||los equipos<br>tecnológicos más<br>recientes||||||||||
|6|C1.1I1<br>Nuevas<br>instalaciones<br>para el<br>establecimiento<br>de sangre en<br>Chipre y la<br>adquisición de<br>los equipos<br>tecnológicos más<br>recientes|Hito|Las nuevas<br>instalaciones<br>de los centros<br>de transfusión<br>sanguínea,<br>incluidos todos<br>los equipos,<br>están<br>plenamente<br>operativas<br>|Finalización<br>de la<br>construcción<br>y puesta en<br>marcha de las<br>operaciones|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Las nuevas instalaciones de los centros de<br>transfusión sanguínea se construirán y estarán<br>plenamente operativas en las que se alojará el<br>establecimiento chipriota de sangre. Las nuevas<br>instalaciones tendrán una demanda de energía<br>primaria que sea al menos un 20 % inferior a la<br>definida en el requisito del edificio de consumo<br>de energía casi nulo (EECN). Los nuevos<br>equipos pertinentes estarán operativos y la<br>transferencia del equipo existente desde las<br>instalaciones actuales del establecimiento de<br>sangre a las nuevas instalaciones deberá estar<br>completa.|
|7 <br>|C1.1I2<br>Sistema de<br>tecnologías<br>innovadoras de<br>la información y<br>la comunicación<br>(TIC) en el<br>ámbito de la<br>salud pública de<br>Chipre|Hito|Sistema de<br>vigilancia<br>Sentinel de la<br>gripe (ISS)|Sistema<br>plenamente<br>operativo|—|—||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|El módulo del sistema de vigilancia centinela de<br>la gripe del sistema chipriota de tecnologías de la<br>información y la comunicación (TIC) en materia<br>de la salud pública innovadora estará operativo y<br>se establecerá un sistema que supervise su<br>eficacia.|
|8|C1.1I2<br>Sistema de<br>tecnologías<br>innovadoras de<br>la información y<br>la comunicación<br>(TIC) en el<br>ámbito de la|Objetivo|Centinelas que<br>introducen<br>datos en el<br>módulo del<br>sistema de<br>vigilancia<br>centinela de la<br>gripe|—|Número|0|30|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Siguiendo las directrices del Centro Europeo<br>para la Prevención y el Control de las<br>Enfermedades (CEPCE) y de la Organización<br>Mundial de la Salud (OMS), el módulo del<br>sistema de vigilancia centinela de la gripe (VCG)<br>del sistema informático de salud pública<br>innovadora de Chipre registrará los datos<br>epidemiológicos introducidos en la plataforma<br>digital en línea por los médicos generalistas para|

6

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||salud pública de<br>Chipre|||||||||informar al Ministerio de Sanidad de posibles<br>brotes. El Ministerio de Sanidad asignará un<br>mínimo de 30 médicos como centinelas que<br>introducirán datos en el módulo de VCG del<br>sistema informático de salud pública innovadora<br>de Chipre.|
|9|C1.1I3<br>Adquisición/reno<br>vación de<br>equipos médicos<br>en hospitales|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que<br>se han<br>beneficiado del<br>régimen de<br>ayuda<br>financiera|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Al menos diez de los centros sanitarios de<br>diferentes categorías solicitantes han recibido<br>ayuda financiera del plan de adquisición de<br>equipos médicos.|
|10|C1.1I3<br>Adquisición/reno<br>vación de<br>equipos médicos<br>en hospitales|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que<br>se han<br>beneficiado del<br>régimen de<br>ayuda<br>financiera|—|Número|10|23|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 23 de los centros sanitarios de<br>diferentes categorías solicitantes han recibido<br>ayuda financiera del plan de adquisición de<br>equipos médicos.|
|11|C1.1I4<br>Acreditación de<br>hospitales<br>públicos y<br>privados|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que<br>se han<br>beneficiado del<br>régimen que<br>cubre los<br>costes<br>relacionados<br>con la<br>acreditación|—|Número|0|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Al menos 20 de los centros sanitarios de<br>diferentes categorías solicitantes han recibido<br>ayuda del sistema de acreditación.|
|12|C1.1I4<br>Acreditación de<br>hospitales<br>públicos y<br>privados|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que<br>se han<br>beneficiado del<br>régimen que|—|Número|20|45|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 45 de los centros sanitarios de<br>diferentes categorías solicitantes han recibido<br>ayuda del sistema de acreditación.|

7

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||||cubre los<br>costes<br>relacionados<br>con la<br>acreditación||||||||
|13|C1.1I6<br>Despliegue de<br>servicios<br>genéricos<br>transfronterizos<br>de sanidad<br>electrónica en<br>Chipre|Hito|Finalización de<br>la fase de<br>análisis, diseño<br>y desarrollo del<br>sistema<br>informático<br>para los<br>servicios<br>transfronterizo<br>s de sanidad<br>electrónica|Finalización<br>de la fase de<br>análisis,<br>diseño y<br>desarrollo del<br>sistema<br>informático,<br>según lo<br>previsto en un<br>informe<br>específico del<br>equipo de<br>aceptación de<br>prestaciones<br>del Órgano de<br>Contratación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Se completará el análisis, el diseño y el<br>desarrollo de la fase del sistema informático.<br>Las especificaciones incluirán:<br> <br>a) Perfil de búsqueda de localización y capacidad<br>de servicio/perfil de localización de pacientes<br>transfronterizo (para localizar comunidades que<br>posean datos sanitarios pertinentes para el<br>paciente y la traducción de identificadores de<br>pacientes de todas las comunidades que posean<br>los mismos datos del paciente).<br>b) actualización del punto de contacto nacional<br>de código abierto (OpenNCP) que apoya la<br>recopilación automática de datos eHDSI<br>(eADC).<br>C) Actualizar el historial resumido del paciente<br>(PS-A), la prescripción electrónica (eP), la<br>dispensación electrónica (eD), los documentos<br>clínicos no estructurados y el acceso de los<br>pacientes a los servicios de datos<br>transfronterizos, sobre la base de las directrices<br>de aplicación de la Wave 6 Arquitectura de<br>documentos clínicos (W6 CDA) por parte de la<br>red de sanidad electrónica.<br>d) También se creará un nuevo servicio para<br>permitir el intercambio de documentos clínicos<br>estructurados y codificados que puedan incluir<br>imágenes médicas o informes de imágenes,<br>informes de aprobación de la gestión y<br>resultados de laboratorio.|

8

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|14|C1.1I6<br>Despliegue de<br>servicios<br>genéricos<br>transfronterizos<br>de sanidad<br>electrónica en<br>Chipre|Hito|Pleno<br>funcionamient<br>o del<br>intercambio<br>transfronterizo<br>de datos sobre<br>asistencia<br>sanitaria|Aprobación<br>del sistema<br>por parte de<br>la Autoridad<br>Nacional de<br>Sanidad<br>Electrónica|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Pleno funcionamiento del intercambio<br>transfronterizo de datos entre Chipre y los países<br>con puntos de contacto nacionales operativos<br>para la sanidad electrónica (como recetas<br>electrónicas, dispensaciones electrónicas,<br>historiales de pacientes intercambiados con<br>Chipre) y conjuntos de datos adicionales (como<br>formularios de descarga, resultados de<br>laboratorio e imágenes), según lo acordado con<br>la infraestructura de servicios digitales de<br>sanidad electrónica.|
|15|C1.1I7<br>Sistema de alerta<br>pública para<br>apoyar las<br>operaciones de<br>emergencia a<br>través de SMS|Hito|El sistema de<br>alerta pública<br>de reciente<br>creación y su<br>sistema de<br>seguimiento<br>son plenamente<br>operativos|El Comité<br>Técnico firma<br>la aceptación<br>definitiva de<br>los sistemas y<br>el informe de<br>entrada en<br>funcionamien<br>to<br>para el<br>sistema de<br>alerta pública|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|El sistema de alerta pública estará operativo y se<br>dispondrá de un sistema de seguimiento que<br>llegue a toda la población a través de una<br>aplicación móvil o un SMS.<br>Las máquinas de puntos terminales para el envío<br>de SMS estarán plenamente operativas.|

9

**A.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 3 (C1.1R3): Desplazamiento gradual del marco de prestación de asistencia sanitaria y
reembolso hacia modelos basados en el valor

El objetivo de la reforma es introducir y pasar gradualmente a modelos de asistencia sanitaria basados
en valores para complementar los actuales modelos de asistencia sanitaria basados en el volumen,
mejorar los resultados en materia de salud y limitar los costes.

Consistirá en el desarrollo de modelos e iniciativas adecuados basados en valores, con mecanismos
de seguimiento pertinentes para medir y hacer un seguimiento del éxito de la reforma, y la
introducción de modelos basados en valores en la Decisión de reembolso para la atención primaria y
hospitalaria con arreglo a la legislación del sistema general de salud.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de marzo de 2023.

Inversión 5 (C1.1I5): Mejora, modernización y mejora de los hospitales estatales de Chipre

El objetivo de esta inversión es mejorar, modernizar o mejorar los hospitales estatales de Chipre para
permitirles competir en igualdad de condiciones con el sector privado, mejorando al mismo tiempo
la calidad de los servicios sanitarios y las condiciones de trabajo del personal sanitario en los
hospitales públicos.

Esta medida consistirá en las siguientes acciones para mejorar, modernizar o mejorar los hospitales
estatales: (1) mejora del Hospital de Makarios para Niños con el fin de ofrecer un tratamiento
completo de los casos a los niños; (2) construcción o extensión de la unidad de Haemodyalisis en los
hospitales de Paphos y Limassol; (3) construcción de un hospital de salud mental; (4) mejora del
Hospital General de Limassol; (5) mejora del Hospital General de Paphos; (6) ampliación de la
Unidad de Radiología Invasiva, incluidos los equipos médicos (como la Unidad de Angiografía); y
(7) construcción de una unidad COVID-19 en el Hospital de Famagusta. La unidad Haemodyalisis
del Hospital de Paphos, el nuevo Hospital de Salud Mental y el nuevo edificio del Hospital de
Makarios para niños tendrán una demanda de energía primaria que sea al menos un 20 % inferior a
la definida por el requisito del edificio de consumo de energía casi nulo (EECN).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

10

**A.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|16|C1.1R3<br>Desplazamiento<br>gradual del marco<br>de prestación de<br>asistencia sanitaria<br>y reembolso hacia<br>modelos basados en<br>el valor.|Hito|Reembolso<br>basado en el<br>valor que debe<br>reflejarse para<br>la atención<br>primaria y<br>hospitalaria|Reembolso<br>basado en el<br>valor que debe<br>reflejarse en la<br>Decisión de<br>reembolso|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Las decisiones anuales de reembolso en el<br>sistema sanitario general se ajustarán para<br>incluir el reembolso basado en el valor de<br>la atención primaria y hospitalaria.|
|17|C1.1I5 Mejora,<br>modernización y<br>mejora de los<br>hospitales estatales<br>de Chipre|Objetivo|Acciones para<br>mejorar,<br>construir o<br>mejorar los<br>hospitales<br>públicos|—|Número|0|4|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Se llevarán a cabo al menos cuatro<br>acciones para mejorar, construir o mejorar<br>los hospitales estatales. La unidad<br>Haemodyalisis del Hospital de Paphos, el<br>nuevo Hospital de Salud Mental y el nuevo<br>edificio del Hospital de Makarios para<br>niños tendrán una demanda de energía<br>primaria que sea al menos un 20 % inferior<br>a la definida por el requisito del edificio de<br>consumo de energía casi nulo (EECN). La<br>finalización de las obras se acreditará<br>mediante la recepción de los certificados<br>expedidos de las obras finalizadas.|
|18|C1.1I5 Mejora,<br>modernización y<br>mejora de los<br>hospitales estatales<br>de Chipre|Objetivo|Acciones para<br>mejorar,<br>construir o<br>mejorar los<br>hospitales<br>públicos|—|Número|4|7|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Se llevarán a cabo siete acciones para<br>mejorar, construir o mejorar los hospitales<br>estatales. La unidad Haemodyalisis del<br>Hospital de Paphos, el nuevo Hospital de<br>Salud Mental y el nuevo edificio del<br>Hospital de Makarios para niños tendrán<br>una demanda de energía primaria que sea al<br>menos un 20 % inferior a la definida por el<br>requisito del edificio de consumo de<br>energía casi nulo (EECN). La finalización<br>de las obras se acreditará mediante la|

11

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||recepción de los certificados expedidos de<br>las obras terminadas.|

12

**B.** **COMPONENTE** **2.1:** **N** **EUTRALIDAD CLIMÁTICA** **,** **EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS**

**RENOVABLES**

Este componente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre tiene por objeto abordar el reto
de la mitigación del cambio climático contribuyendo a la transición del país hacia la neutralidad
climática.

Los objetivos del componente son mejorar la política medioambiental a través de medidas relativas a
la fiscalidad ecológica, la apertura del mercado de la electricidad y la facilitación de la concesión de
licencias de energías renovables y proyectos de renovación. El componente tiene por objeto mejorar
la eficiencia energética del parque inmobiliario y otras infraestructuras y apoyar las inversiones
ecológicas para las pymes, los hogares, el sector público en general y las ONG. El componente
también se centra en la reducción de la pobreza energética y tiene por objeto abordar el aislamiento
energético de Chipre.

El componente apoya el tratamiento de las recomendaciones específicas por país para los años 2019
y 2020, que recomiendan centrar la inversión y las políticas relacionadas con la inversión en la
eficiencia energética y las energías renovables (recomendaciones específicas por país 4 de 2019 y 3
de 2020).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**B.1** Descripción **de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C2.1R1): Fiscalidad ecológica

Los objetivos de la medida son promover un cambio hacia un uso más eficiente de los recursos
medioambientales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la penetración
de las energías renovables.

La reforma consistirá en cambios legislativos que introduzcan un impuesto sobre el carbono para los
combustibles utilizados en los sectores de la economía no incluidos en el régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la UE. La reforma también implicará la
introducción gradual de un impuesto sobre el agua, así como la introducción de una tasa sobre los
residuos domésticos y de vertederos. El objetivo de la reforma será contribuir de manera tangible a
la consecución de los objetivos en materia de clima y energía para 2030 de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero e incrementar la cuota de energías renovables. Los cambios legislativos
se basarán en los resultados de un estudio independiente que se llevará a cabo.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C2.1R2): Independencia del gestor de la red de transporte de Chipre (GRTC) con
respecto a la Autoridad Eléctrica de Chipre

El objetivo de la medida es aumentar la competencia en el mercado de la electricidad creando las
condiciones para que los nuevos inversores participen en la generación, el almacenamiento, la
agregación, la respuesta de la demanda y el suministro de electricidad.

La reforma consistirá en garantizar la independencia del gestor de la red de transporte de Chipre
(GRTC) con respecto a la Autoridad Eléctrica de Chipre (AEC) en términos de gobernanza, gestión
financiera y de personal. La medida también facilitará el cambio de proveedor, lo que se espera
reduzca el coste de la electricidad para los clientes domésticos y comerciales/industriales.

13

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Inversión 3 (C2.1R3): Ventanillas únicas digitales para racionalizar los proyectos de energías
renovables que permitan y faciliten la renovación energética en los edificios

El objetivo de la medida es promover la ejecución de proyectos de FER racionalizando el proceso de
autorización de los proyectos de FER. La reforma también tendrá por objeto acelerar la renovación
energética de los edificios.

La reforma consistirá en digitalizar el proceso de concesión de licencias para proyectos de energías
renovables y establecer un punto de contacto único para el apoyo técnico y financiero a efectos de la
renovación energética de los edificios.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

Inversión 4 (C2.1R4): Marco regulador del almacenamiento de energía

El objetivo de la medida es establecer un marco reglamentario para promover la participación de las
instalaciones de almacenamiento en el mercado de la electricidad.

La reforma consistirá en modificar las normas de transporte y distribución (NTD) y las normas de
negociación y liquidación (NNL) para permitir que las instalaciones de almacenamiento participen
en el mercado mayorista de la electricidad. Se espera que esto promueva la generación de electricidad
a partir de sistemas de energía renovable y contribuya a la eficiencia y la viabilidad económica del
mercado de la electricidad en su conjunto.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Inversión 1 (C2.1I1): Promover las inversiones en eficiencia energética en pymes y organizaciones
sin ánimo de lucro

El objetivo de la medida es reducir el consumo de energía primaria y final y las emisiones de CO2 en
edificios o instalaciones que sean propiedad de pymes y organizaciones sin ánimo de lucro o estén
gestionados por ellas.

La inversión consistirá en prestar apoyo a la renovación de edificios y a hacer que los procesos de
producción sean más eficientes mediante la ejecución de al menos 275 proyectos de eficiencia
energética. El régimen de subvenciones también promoverá la realización de auditorías energéticas,
así como la adopción de tecnologías digitales y la integración de las energías renovables. La inversión
tendrá como objetivo lograr por término medio una reducción de la demanda de energía primaria de
al menos un 30 %.

Se espera que esta medida no perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el
sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de la medida
y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las
orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01). En particular, la convocatoria de propuestas para
esta medida deberá reflejar la exigencia de que la adquisición de calderas de biomasa sea conforme
con las disposiciones de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa, la Directiva (UE) 2018/2001, relativa a la energía procedente de
fuentes renovables, y la legislación nacional pertinente sobre las emisiones de contaminantes
atmosféricos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

14

Inversión 2 (C2.1I2): Promover las energías renovables y las medidas individuales de eficiencia
energética en las viviendas y abordar la pobreza energética, también en los hogares con consumidores
de electricidad vulnerables

El objetivo de la medida es fomentar el uso de fuentes de energía renovables y el ahorro de energía
por parte del gran número de viviendas antiguas, así como subvencionar la ejecución de renovaciones
energéticas a pequeña escala en hogares con consumidores de electricidad vulnerables, incluidos los
hogares en situación de pobreza energética y las personas con discapacidad.

La inversión se compone de dos submedidas: I) un sistema de apoyo para promover las energías
renovables y las medidas individuales de eficiencia energética en las viviendas, y ii) un sistema de
apoyo para abordar la pobreza energética en los hogares con consumidores de electricidad
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad.

Submedida 1: promover las energías renovables y las medidas de eficiencia energética en las
viviendas

La inversión consistirá en la concesión de subvenciones a al menos 16 200 viviendas (incluidos los
hogares de consumidores vulnerables de electricidad) para el aislamiento térmico de tejados o para la
instalación de un sistema fotovoltaico o para la instalación o sustitución de sistemas de calefacción
solar por agua (SWH) de una vivienda existente.

La inversión deberá lograr por término medio una reducción de la demanda de energía primaria de al
menos un 30 %.

Submedida 2: abordar la pobreza energética en los hogares con discapacidad

La inversión consistirá en prestar apoyo técnico en al menos 270 hogares con personas con
discapacidad con el objetivo de facilitar su participación en el régimen de ayudas de la submedida 1
y ejecutar eficazmente las renovaciones energéticas a pequeña escala subvencionadas. La ejecución
de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C2.1I3): Fomentar el uso de energías renovables y el ahorro de energía por parte de las
autoridades públicas locales o más amplias y facilitar la transición de las comunidades locales hacia
la mitigación del cambio climático;

El objetivo de la medida es promover el uso de fuentes de energía renovables y el ahorro de energía
por el gran número de antiguas infraestructuras utilizadas por las autoridades locales, así como crear
una reserva de proyectos de inversión en energía sostenible y adaptación al cambio climático en las
comunidades rurales de Chipre.

La inversión se compone de dos submedidas: I) fomentar el uso de energías renovables y el ahorro
de energía por parte de las autoridades locales o públicas en general; y ii) facilitar la transición de las
comunidades locales hacia la mitigación del cambio climático y la adaptación a este fenómeno.

Submedida 1: Fomentar el uso de energías renovables y el ahorro de energía por parte de los
entes públicos locales o más amplios

La submedida consistirá en la creación de un sistema de subvenciones para prestar apoyo a medidas
de eficiencia energética y energías renovables a gran escala en edificios, infraestructuras y viviendas
sociales destinadas a las autoridades locales y públicas en general.

La submedida dará lugar a una reducción de al menos el 45 % del consumo de energía primaria al
año (11 250 MWh/año) de las autoridades locales y públicas en sentido amplio.

Submedida 2: Facilitar la transición de las comunidades locales hacia la mitigación del cambio
climático y la adaptación al mismo

15

La submedida consistirá en prestar apoyo técnico a los consejos locales (comunitarios) en el
desarrollo de planes de energía sostenible y clima y en la ejecución de inversiones en energía y clima,
así como en la creación de un régimen de subvenciones para apoyar las inversiones sostenibles en
adaptación al cambio climático.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C2.1I4): Fomentar la reducción de las emisiones de CO2 en las empresas

El objetivo de la medida es animar a las empresas a participar en transformaciones orientadas a la
descarbonización, empezando por la medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y la formulación de planes de acción para reducir las emisiones (GEI) en sus operaciones o cadenas
de suministro (hojas de ruta para la descarbonización).

La inversión consiste en la creación de un sistema de apoyo que proporciona financiación a las
empresas para que elaboren su hoja de ruta de descarbonización hasta 2030. El régimen tiene por
objeto ayudar a las empresas a medir, verificar y supervisar sus emisiones de GEI resultantes de las
actividades de sus empresas y establecer un plan de acción para la reducción de las emisiones de GEI
que contenga determinadas inversiones o acciones para su descarbonización hasta 2030. A fin de
garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «No causar un perjuicio significativo»
(2021/C58/01), las inversiones/acciones que deben incluirse en los planes de acción apoyados
excluirán la siguiente lista de actividades: I) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles,
incluido el uso posterior; II) actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión
de la UE (RCDE) que logren unas emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean
inferiores a los parámetros de referencia pertinentes; III) actividades relacionadas con vertederos de
residuos, incineradores e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico; y iv) actividades en las
que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente. El mandato
exigirá además que solo puedan seleccionarse las actividades que cumplan la legislación
medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 5 (C2.1I5): Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos

El objetivo de la medida es facilitar la renovación energética y aumentar la eficiencia energética de
determinados edificios públicos, a saber, inmuebles de los servicios de bomberos, centros escolares,
el Hospital General de Nicosia, instalaciones de tratamiento de aguas y centrales de bombeo de agua.

La inversión se compone de tres submedidas: I) las propiedades del servicio de bomberos y las
escuelas; II) Hospital General de Nicosia; y iii) instalación de sistemas de energía fotovoltaica
conectados a la red en instalaciones de tratamiento de aguas y centrales de bombeo de agua.

Submedida 1: Inmuebles del servicio de bomberos y centros escolares

La submedida consiste en la aplicación de mejoras energéticas en 17 estaciones de bomberos urbanas
y rurales en Chipre, incluido el cuartel general de la Brigada de Incendios. La submedida cubrirá
también la instalación de sistemas de aislamiento térmico y fotovoltaico en al menos 405 colegios.

La inversión tendrá como objetivo lograr por término medio una reducción de la demanda de energía
primaria de al menos un 30 %.

Submedida 2: Hospital General de Nicosia

16

La submedida consistirá en la instalación e instalación de un sistema fotovoltaico en el Hospital
General de Nicosia de una capacidad total de 943 kW.

Submedida 3: Instalaciones de tratamiento de aguas y centrales de bombeo de agua

La submedida consistirá en la instalación de sistemas de energía fotovoltaica conectados a la red con
una potencia total de 2 MWp en las instalaciones de tratamiento de agua y las centrales de bombeo
de agua.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 6 (C2.1I6): Mejora de la infraestructura de ensayo de las energías renovables y las redes
inteligentes en la Universidad de Chipre

El objetivo de la medida es modernizar la infraestructura de ensayo de energías renovables y redes
inteligentes en la Universidad de Chipre e integrar esta infraestructura en la futura red inteligente.

La inversión consistirá en la entrega, la instalación, el ensayo, el calibrado, la puesta en servicio y la
aceptación de equipos de redes inteligentes, seguidos de la integración final de la infraestructura. La
medida también incluirá la orientación y formación del personal.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 7 (C2.1I7): Instalación y funcionamiento en masa por parte del gestor de red de distribución
(GRD) de infraestructura de medición inteligente (infraestructura avanzada de medición)

El objetivo de la medida es facilitar el despliegue masivo de contadores inteligentes en Chipre.

La inversión consistirá en la entrega de 400 000 contadores inteligentes a la CAO y la instalación de
250 000 de ellos a los clientes finales de electricidad, incluidas las personas físicas y jurídicas.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 8 (C2.1I8): Seguimiento y reducción de las emisiones de GEI en la agricultura

El objetivo de la medida es mejorar el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de la agricultura en Chipre y contribuir a su reducción.

La inversión consistirá en el establecimiento de un sistema de seguimiento de los gases de efecto
invernadero para la agricultura, que proporcionará datos para la aplicación de prácticas de mitigación
más eficientes y contribuirá a lograr una reducción del 10 % de las emisiones de GEI procedentes de
la agricultura para finales de 2025.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 9 (C2.1I9): Protección contra incendios forestales

El objetivo de la medida es mejorar las capacidades de las autoridades competentes de Chipre para
hacer frente a los riesgos de incendio y reforzar la protección contra los riesgos a los que se enfrentan
los ciudadanos, las infraestructuras y los bosques.

La inversión consistirá en la compra de aeronaves, vehículos y equipos de extinción de incendios, así
como la formación y el mantenimiento correspondientes durante el período de aplicación de la
medida. Incluirá el suministro de los siguientes vehículos, maquinaria y equipos: 75 vehículos de
transporte con fines de patrulla para la protección de los bosques y traslado de personal en caso de
incendio; 12 camiones de incendio de gran tamaño; 25 vehículos de extinción de incendios de

17

emergencia; cuatro buldóceres para la construcción de obras de protección contra incendios con
posibilidad de transporte en camión para su transporte rápido a los incendios; cuatro buldóceres para
la construcción de obras de protección contra incendios; seis tractores agrícolas equipados con las
herramientas necesarias para la aplicación de medidas de prevención de incendios;
excavadoras/cargadoras de cuatro ruedas; seis trituradoras de ramas; cuatro cargadores (camiones) y
seis tanques de agua (camiones) con fines de protección contra incendios; una aeronave de extinción
de incendios.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 10 (C2.1I10): Sistema de gestión del mercado (MMS) para facilitar la apertura del mercado
de la electricidad a la competencia

El objetivo de la medida es introducir un sistema de gestión del mercado (MMS) por parte del gestor
de la red de transporte de Chipre como herramienta para facilitar la apertura del mercado de la
electricidad a la competencia.

La inversión consistirá en la instalación y finalización del MMS, la apertura del mercado eléctrico
chipriota competitivo con accesibilidad de la plataforma concedida a los usuarios destinatarios en
plena funcionalidad (puesta en funcionamiento) y la formación correspondiente del 100 % del
personal del gestor de la red de transporte que gestionará el MMS.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

18

**B.2** Hitos **, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|19|C2.1R1<br>Fiscalidad<br>ecológica|Hito|Entrada en<br>vigor de una<br>ley por la que<br>se establece un<br>impuesto<br>sobre el<br>carbono para<br>los<br>combustibles,<br>un impuesto<br>sobre el agua<br>y una tasa<br>sobre los<br>residuos<br>domésticos y<br>de vertederos|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de una<br>ley por la que<br>se establece un<br>impuesto<br>sobre el<br>carbono para<br>los<br>combustibles,<br>un impuesto<br>sobre el agua<br>y una tasa<br>sobre los<br>residuos<br>domésticos y<br>de vertederos.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Entrada en vigor de los cambios legislativos<br>destinados a contribuir de manera tangible a la<br>consecución del objetivo de reducción de las<br>emisiones de gases de efecto invernadero para<br>2030. Las modificaciones se basarán en los<br>resultados de un estudio independiente que se<br>llevará a cabo. La ley establecerá, en<br>particular: a) un impuesto sobre el carbono<br>para los combustibles utilizados en los<br>sectores de la economía no incluidos en el<br>régimen de comercio de derechos de emisión<br>de gases de efecto invernadero de la UE;<br>introducirá gradualmente un gravamen sobre<br>el agua que refleje la escasez de este recurso<br>natural y el coste para el medio ambiente de su<br>uso, y c) introducirá una tasa a escala nacional<br>sobre los residuos domésticos y de vertederos.|
|20|C2.1R1<br>Fiscalidad<br>ecológica|Hito|Informe de<br>evaluación de<br>impacto sobre<br>el impacto de<br>la reforma en<br>el medio<br>ambiente y la<br>economía|Publicación<br>del informe de<br>evaluación de<br>impacto sobre<br>el impacto de<br>la reforma en<br>el medio<br>ambiente y la<br>economía|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Informe de evaluación de impacto que mida el<br>efecto de la reforma en el medio ambiente y el<br>efecto económico en los hogares y las<br>empresas, así como que recomiende nuevas<br>modificaciones fiscales, en caso necesario.|

19

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|21|C2.1R2<br>Independencia<br>del gestor de la<br>red de<br>transporte de<br>Chipre<br>(GRTC) con<br>respecto a la<br>Autoridad<br>Eléctrica de<br>Chipre|Hito|Ley de<br>regulación del<br>mercado de la<br>electricidad de<br>2021|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>«Ley de<br>regulación del<br>mercado de la<br>electricidad»<br>de 2021|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Entrada en vigor de la Ley de Regulación del<br>Mercado de la Electricidad de 2021, que<br>facilitará la apertura del mercado de la<br>electricidad a la competencia y favorecerá la<br>utilización de las fuentes de energía<br>renovables a través de lo siguiente: a) lograr la<br>independencia del gestor de la red de<br>transporte de Chipre (TSOC) con respecto a la<br>Autoridad Eléctrica de Chipre (EAC)<br>(autonomía en materia de gobernanza,<br>autonomía financiera e independencia del<br>personal TSOC), b) introducir las medidas<br>necesarias para reducir el coste de la<br>electricidad para los clientes domésticos y<br>comerciales/industriales, y c) crear<br>condiciones de transparencia y confianza para<br>motivar a los nuevos inversores en la<br>generación y el suministro de electricidad.|
|22|C2.1R3<br>Ventanillas<br>únicas digitales<br>para<br>racionalizar los<br>proyectos de<br>energías<br>renovables que<br>permitan y<br>faciliten la<br>renovación<br>energética en<br>los edificios|Hito|Plataforma<br>informática<br>plenamente<br>operativa|Plataforma<br>informática<br>plenamente<br>operativa<br>aceptada por<br>el Ministerio<br>de Energía,<br>Comercio e<br>Industria|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Plataforma informática plenamente operativa<br>para (1) orientar al solicitante a través del<br>proceso administrativo de solicitud de<br>permisos de manera transparente hasta la<br>adopción de una o varias decisiones por parte<br>de las autoridades responsables, (2) facilitando<br>al solicitante toda la información necesaria e<br>implicando, en su caso, a otras autoridades<br>administrativas.|
|23|C2.1R4<br>Marco<br>regulador del|Hito|Modificación<br>de las normas<br>de transporte y<br>distribución|Publicación,<br>en el sitio web<br>de la<br>Autoridad|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Entrada en vigor de una modificación de las<br>normas de transporte y distribución (NTD) y<br>de las normas de negociación y liquidación<br>(NNL), que proporcionará el marco regulador|

20

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||almacenamient<br>o de energía||(NTD) y de<br>las normas de<br>negociación y<br>liquidación<br>(NNL)|Reguladora de<br>la Energía de<br>Chipre, de la<br>modificación<br>de las normas<br>de transporte y<br>distribución<br>(NTD) y de<br>las normas de<br>negociación y<br>liquidación<br>(NNL)||||||necesario (normas de mercado) y las<br>modalidades técnicas que permitan a las<br>instalaciones de almacenamiento:<br>— participar en el mercado mayorista de la<br>electricidad,<br>— promover el desarrollo de un mercado de la<br>electricidad económicamente viable, eficiente,<br>seguro y orientado al consumidor que dé<br>prioridad a la generación de electricidad a<br>partir de sistemas de energías renovables.|
|24|C2.1I1<br>Promover las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>pymes y<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro|Hito|Sistema de<br>apoyo para el<br>fomento de las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>las pymes, los<br>municipios,<br>las<br>comunidades<br>y el sector<br>público en<br>general|Publicación de<br>la<br>convocatoria<br>de propuestas<br>para el<br>régimen de<br>apoyo al<br>fomento de las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>las pymes, los<br>municipios,<br>las<br>comunidades<br>y el sector<br>público en<br>general|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Publicar una convocatoria de propuestas para<br>el régimen de apoyo al fomento de las<br>inversiones en eficiencia energética en las<br>pymes, los municipios, las comunidades y el<br>sector público en general, tras la verificación<br>del Reglamento sobre ayudas estatales que<br>debe aplicar el Comisario de Control de las<br>Ayudas Estatales y la decisión del Consejo de<br>Ministros por la que se aprueban los objetivos<br>del régimen. La inversión tendrá como<br>objetivo lograr por término medio una<br>reducción de la demanda de energía primaria<br>de al menos un 30 %.<br>|
|25|C2.1I1<br>Promover las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en|Objetivo|Entidades<br>(pymes,<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro) que han||Número|0|125|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Al menos 125 proyectos (emprendidos por<br>pymes u organizaciones sin ánimo de lucro) se<br>han ejecutado a través de intervenciones de<br>eficiencia energética (medidas de eficiencia<br>energética) en edificios o medidas de|

21

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||pymes y<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro||ejecutado<br>intervenciones<br>de eficiencia<br>energética|||||||eficiencia energética relacionadas con sus<br>procesos de producción con el objetivo de<br>lograr, por término medio, una reducción de la<br>demanda de energía primaria de al menos un<br>30 %. Los proyectos seleccionados deberán<br>ajustarse a la Guía técnica sobre la aplicación<br>del principio de «no causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el uso<br>de una lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental pertinente de la UE y<br>nacional.|
|26|C2.1I1<br>Promover las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>pymes y<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro|Objetivo|Entidades<br>(pymes,<br>organizaciones<br>sin ánimo de<br>lucro) que han<br>ejecutado<br>intervenciones<br>de eficiencia<br>energética||Número|125|275|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 275 proyectos (emprendidos por<br>pymes u organizaciones sin ánimo de lucro) se<br>han ejecutado a través de intervenciones de<br>eficiencia energética (medidas de eficiencia<br>energética) en edificios o medidas de<br>eficiencia energética relacionadas con sus<br>procesos de producción con el objetivo de<br>lograr, por término medio, una reducción de la<br>demanda de energía primaria de al menos un<br>30 %. Los proyectos seleccionados deberán<br>ajustarse a la Guía técnica sobre la aplicación<br>del principio de «no causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el uso<br>de una lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental pertinente de la UE y<br>nacional.|
|27|C2.1I2<br>Promover las<br>energías<br>renovables y<br>las medidas<br>individuales de|Hito|Primera<br>convocatoria<br>de propuestas<br>para promover<br>las energías<br>renovables y|Primera<br>convocatoria<br>de propuestas<br>publicada|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2021|La primera convocatoria de propuestas para<br>promover las energías renovables y las<br>medidas individuales de eficiencia energética<br>en las viviendas se ha publicado en el sitio<br>web del Fondo de Protección de la Energía y<br>FER. La inversión tendrá como objetivo lograr|

22

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||eficiencia<br>energética en<br>las viviendas y<br>abordar la<br>pobreza<br>energética en<br>los hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables||las medidas<br>individuales<br>de eficiencia<br>energética en<br>las viviendas|||||||por término medio una reducción de la<br>demanda de energía primaria de al menos un<br>30 %.|
|28.a|C2.1I2<br>Promover las<br>energías<br>renovables y<br>las medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en<br>las viviendas y<br>abordar la<br>pobreza<br>energética en<br>los hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables|Objetivo|Viviendas y<br>hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables<br>(incluidas las<br>personas con<br>discapacidad)<br>que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|—|Número|0|8 500|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Al menos 8 500 viviendas y 600 hogares con<br>consumidores de electricidad vulnerables<br>(incluidas las personas con discapacidad) han<br>mejorado su rendimiento energético gracias al<br>apoyo financiero prestado, así como a<br>soluciones adaptadas (servicios de apoyo y<br>orientación energética) para las personas con<br>discapacidad, con el objetivo de lograr por<br>término medio una reducción de la demanda<br>de energía primaria de al menos un 30 %.|
|29.a|C2.1I2<br>Promover las<br>energías<br>renovables y<br>las medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en<br>las viviendas y|Objetivo|Viviendas y<br>hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables<br>(incluidas las<br>personas con<br>discapacidad)<br>que han|—|Número|8 500|16 200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 16 200 viviendas y 1 600 hogares<br>con consumidores de electricidad vulnerables<br>(incluidas las personas con discapacidad) han<br>mejorado su rendimiento energético gracias al<br>apoyo financiero prestado, así como a<br>soluciones adaptadas (servicios de apoyo y<br>orientación energética), con el objetivo de<br>lograr, por término medio, una reducción de la|

23

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||abordar la<br>pobreza<br>energética en<br>los hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables||mejorado su<br>rendimiento<br>energético|||||||demanda de energía primaria de al menos un<br>30 %.|
|30|C2.1I3<br>Fomentar el<br>uso de energías<br>renovables y el<br>ahorro de<br>energía por<br>parte de las<br>autoridades<br>públicas<br>locales o más<br>amplias y<br>facilitar la<br>transición de<br>las<br>comunidades<br>locales hacia la<br>mitigación del<br>cambio<br>climático;|Hito|Primera<br>convocatoria<br>de propuestas<br>para apoyar a<br>las autoridades<br>locales en las<br>medidas de<br>eficiencia<br>energética|Publicar la<br>primera<br>convocatoria<br>de propuestas|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2021|La primera convocatoria de propuestas para<br>apoyar a las autoridades locales en las<br>medidas de eficiencia energética se ha<br>publicado en el sitio web del Fondo para la<br>Conservación de la Energía y las FER. La<br>inversión tendrá como objetivo lograr por<br>término medio una reducción de la demanda<br>de energía primaria de al menos un 30 %.|
|31.a|C2.1I3<br>Fomentar el<br>uso de energías<br>renovables y el<br>ahorro de<br>energía por<br>parte de las<br>autoridades<br>públicas|Objetivo|Inversiones<br>realizadas por<br>autoridades<br>públicas<br>locales y<br>públicas más<br>amplias que<br>hayan<br>mejorado su|—|MWh al año|0|3600|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Las inversiones realizadas por las autoridades<br>locales y públicas en general han mejorado su<br>rendimiento energético gracias al apoyo<br>financiero prestado y han logrado una<br>reducción del consumo de energía primaria de<br>al menos 3 600 MWh al año<br>|

24

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||locales o más<br>amplias y<br>facilitar la<br>transición de<br>las<br>comunidades<br>locales hacia la<br>mitigación del<br>cambio<br>climático;||rendimiento<br>energético||||||||
|32.a|C2.1I3<br>Fomentar el<br>uso de energías<br>renovables y el<br>ahorro de<br>energía por<br>parte de las<br>autoridades<br>públicas<br>locales o más<br>amplias y<br>facilitar la<br>transición de<br>las<br>comunidades<br>locales hacia la<br>mitigación del<br>cambio<br>climático;|Objetivo|Inversiones<br>realizadas por<br>las autoridades<br>locales que<br>han mejorado<br>su rendimiento<br>energético|—|MWh al año|3600|11 250|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Las inversiones realizadas por las autoridades<br>locales y públicas en general han mejorado su<br>rendimiento energético gracias al apoyo<br>financiero prestado y han logrado una<br>reducción del consumo de energía primaria de<br>al menos 11 250 MWh al año.|
|32c|C2.1I3<br>Fomentar el<br>uso de energías<br>renovables y el<br>ahorro de<br>energía por|Objetivo|Régimen de<br>subvenciones<br>para apoyar<br>las inversiones<br>sostenibles en<br>adaptación al|Número|—|0|27|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 27 comunidades locales han<br>recibido apoyo para llevar a cabo inversiones<br>en adaptación al cambio climático.|

25

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||parte de las<br>autoridades<br>públicas<br>locales o más<br>amplias y<br>facilitar la<br>transición de<br>las<br>comunidades<br>locales hacia la<br>mitigación del<br>cambio<br>climático;||cambio<br>climático en<br>los consejos<br>locales<br>(comunitarios)||||||||
|33|C2.1I4<br>Fomentar la<br>reducción de<br>las emisiones<br>de CO2 en las<br>empresas|Objetivo|Empresas que<br>han<br>desarrollado<br>sus planes de<br>acción para la<br>reducción de<br>las emisiones<br>de gases de<br>efecto<br>invernadero|—|Número|0|300|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Al menos 300 empresas han desarrollado sus<br>planes de acción para la reducción de las<br>emisiones de gases de efecto invernadero,<br>gracias al apoyo prestado. Los planes de<br>acción formulados se ajustarán a las<br>orientaciones técnicas «No causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el uso<br>de una lista de exclusión y la disposición<br>relativa al cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|35|C2.1I5<br>Mejora de la<br>eficiencia<br>energética de<br>los edificios<br>públicos|Objetivo|Aislamiento<br>térmico y<br>sistemas<br>fotovoltaicos<br>instalados en<br>los centros<br>escolares|—|Número|0|405|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|Aislamiento térmico y sistemas fotovoltaicos<br>instalados en al menos 405 centros escolares<br>con el objetivo de lograr por término medio<br>una reducción de al menos un 30 % de la<br>demanda de energía primaria.|
|36|C2.1I5<br>Mejora de la<br>eficiencia|Objetivo|Finalización<br>de la creación<br>e instalación|—|Número|0|943|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Finalización de la creación e instalación del<br>sistema fotovoltaico en el Hospital General de<br>Nicosia con una capacidad total de 943 KW.|

26

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||energética de<br>los edificios<br>públicos||del sistema<br>fotovoltaico<br>en el Hospital<br>General de<br>Nicosia||||||||
|37|C2.1I5<br>Mejora de la<br>eficiencia<br>energética de<br>los edificios<br>públicos|Objetivo|Finalización<br>de la<br>instalación de<br>sistemas<br>fotovoltaicos<br>en centrales de<br>bombeo de<br>agua y<br>estaciones de<br>bomberos|—|Número|0|2 200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de la instalación de sistemas<br>fotovoltaicos, con una capacidad total de<br>2 200 kW, en centrales de bombeo de agua y<br>estaciones de bomberos.|
|38|C2.1I6<br>Mejora de la<br>infraestructura<br>de ensayo de<br>las energías<br>renovables y<br>las redes<br>inteligentes en<br>la Universidad<br>de Chipre|Hito|Firma de<br>contratos para<br>la instalación<br>de equipos<br>para<br>transformar la<br>red eléctrica<br>en una red<br>inteligente|Firma de los<br>contratos|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Firma de contratos para la instalación de<br>equipos para transformar la red eléctrica en<br>una red inteligente tras el éxito de un<br>procedimiento de contratación pública.|
|39|C2.1I6<br>Mejora de la<br>infraestructura<br>de ensayo de<br>las energías<br>renovables y<br>las redes<br>inteligentes en|Hito|Entrega,<br>instalación<br>satisfactoria y<br>aceptación de<br>los equipos<br>para redes<br>inteligentes|Informe de<br>aceptación<br>emitido|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Entrega, instalación satisfactoria, ensayo,<br>calibración, puesta en servicio y aceptación de<br>los equipos para redes inteligentes, seguida de<br>la integración final de la infraestructura.|

27

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||la Universidad<br>de Chipre||||||||||
|40|C2.1I7<br>Instalación y<br>funcionamient<br>o en masa por<br>parte del gestor<br>de red de<br>distribución<br>(GRD) de<br>infraestructura<br>de medición<br>inteligente<br>(infraestructura<br>avanzada de<br>medición)|Hito|Firma del<br>contrato para<br>la<br>infraestructura<br>de contadores<br>inteligentes de<br>electricidad|Firma del<br>contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Firma del contrato para la infraestructura de<br>medición inteligente de la electricidad<br>(Hardware, software y apoyo a otros<br>servicios).|
|41|C2.1I7<br>Instalación y<br>funcionamient<br>o en masa por<br>parte del gestor<br>de red de<br>distribución<br>(GRD) de<br>infraestructura<br>de medición<br>inteligente<br>(infraestructura<br>avanzada de<br>medición)|Objetivo|Entrega e<br>instalación de<br>contadores<br>inteligentes|—|Número|0|50 000<br>entregadas<br>a la CAO<br> <br>15 000<br>instalados<br>para los<br>clientes<br>finales de<br>electricida<br>d|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2024|Entrega y aceptación de al menos 50 000<br>contadores inteligentes de electricidad a EAC<br>e instalación de 15 000 de ellos a los clientes<br>finales de electricidad, incluidas las personas<br>físicas y jurídicas.|
|42|C2.1I7<br>Instalación y<br>funcionamient<br>o en masa por|Objetivo|Entrega e<br>instalación de<br>contadores<br>inteligentes|—|Número|50 000<br>entregadas<br>a la CAO<br>|400 000<br>entregadas<br>a la CAO<br>|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Entrega y aceptación de 400 000 contadores<br>inteligentes de electricidad a EAC e<br>instalación de 250 000 de ellos a los clientes|

28

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||parte del gestor<br>de red de<br>distribución<br>(GRD) de<br>infraestructura<br>de medición<br>inteligente<br>(infraestructura<br>avanzada de<br>medición)|||||15 000<br>instalados<br>para los<br>clientes<br>finales de<br>electricida<br>d|250 000<br>instalados<br>para los<br>clientes<br>finales de<br>electricida<br>d|||finales de electricidad, incluidas las personas<br>físicas y jurídicas.|
|43|C2.1I8<br>Seguimiento y<br>reducción de<br>las emisiones<br>de GEI en la<br>agricultura|Hito|Adquisición e<br>instalación de<br>unidades de<br>seguimiento<br>para medir las<br>emisiones de<br>GEI<br>procedentes de<br>la agricultura|Aprobación<br>del equipo e<br>instalación por<br>el comité<br>receptor|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Adquisición e instalación de una unidad<br>automovilística y de unidades permanentes de<br>seguimiento para medir las emisiones de GEI<br>procedentes de la agricultura con el objetivo<br>de aplicar políticas adecuadas para mitigar las<br>emisiones de GEI.|
|44|C2.1I8<br>Seguimiento y<br>reducción de<br>las emisiones<br>de GEI en la<br>agricultura|Objetivo|Reducción de<br>las emisiones<br>de GEI<br>procedentes de<br>la agricultura|—|% <br>(porcentaje)|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Lograr una reducción del 10 % de las<br>emisiones de GEI procedentes de la<br>agricultura mediante el seguimiento de las<br>emisiones de GEI y el cálculo de los factores<br>nacionales de emisión para las emisiones de<br>GEI y la aplicación de factores de emisión a<br>través del inventario nacional de emisiones de<br>GEI del país. Las emisiones totales de<br>referencia de los suelos agrícolas según el<br>Inventario Nacional del país son de 122,8 kt<br>equivalentes de CO2 para 2019.|
|45|C2.1I9<br>Protección<br>contra|Hito|Firma de 8<br>Acuerdos/Fir<br>ma de<br>contratos para|Firma de los<br>acuerdos de<br>8/Firma del<br>contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|Firma de 8 Acuerdos/Contratos Firma con<br>proveedores para la compra de vehículos,<br>equipos<br>y <br>prestación<br>de<br>servicios<br>y <br>convocatoria de licitación para la compra de|

29

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||incendios<br>forestales||la compra de<br>vehículos,<br>equipos y<br>prestación de<br>servicios y<br>convocatoria<br>de licitación<br>para la compra<br>de aeronaves<br>de extinción<br>de incendios|||||||aeronaves de extinción de incendios con el<br>objetivo de contribuir a la adaptación al cambio<br>climático y a la reducción del riesgo de<br>explosión y expansión de incendios forestales<br>y reforzar la protección contra los riesgos a los<br>que<br>se<br>enfrentan<br>los<br>ciudadanos,<br>las<br>infraestructuras y los bosques frente a un<br>posible incendio. <br>|
|46|C2.1I9<br>Protección<br>contra<br>incendios<br>forestales|Hito|Entrega de<br>aeronaves,<br>vehículos y<br>equipos de<br>extinción de<br>incendios|Certificados<br>de recepción<br>expedidos<br>para la entrega<br>de aeronaves,<br>vehículos y<br>equipos de<br>extinción de<br>incendios|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Entrega y recepción de aeronaves, vehículos y<br>equipos de extinción de incendios.|
|47|C2.1I9<br>Protección<br>contra<br>incendios<br>forestales|Hito|Realización de<br>servicios|Certificados<br>de recepción<br>expedidos<br>para confirmar<br>la recepción<br>de los<br>servicios|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Realización de los siguientes servicios: (1)<br>operaciones de extinción de incendios y<br>entrenamiento de la habilitación de tipo de<br>piloto, (2) prácticas silvícolas y (3) servicios<br>para 3 vehículos aéreos no tripulados (VANT)<br>— drones.|
|48|C2.1I10<br>Sistema de<br>gestión del<br>mercado<br>(MMS) para<br>facilitar la<br>apertura del|Hito|Instalación del<br>sistema de<br>gestión del<br>mercado|Expedición<br>del Certificado<br>de Aceptación<br>Final para el<br>Sistema de<br>Gestión del<br>Mercado.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Instalación del sistema de gestión del mercado<br>(MMS) para el mercado de la electricidad de<br>Chipre.|

30

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||mercado de la<br>electricidad a<br>la competencia||||||||||
|48.a|C2.1I10<br>Sistema de<br>gestión del<br>mercado<br>(MMS) para<br>facilitar la<br>apertura del<br>mercado de la<br>electricidad a<br>la competencia|Hito|Entrada en<br>funcionamient<br>o del MMS y<br>formación<br>correspondient<br>e del personal.|Certificación<br>de la MMS<br>por un auditor<br>independiente<br>en relación<br>con el<br>cumplimiento<br>de las normas<br>de<br>negociación y<br>liquidación del<br>mercado de la<br>electricidad<br>(TSR) y<br>pruebas de la<br>finalización de<br>las primeras<br>transacciones<br>financieras en<br>el mercado de<br>la electricidad,<br>como<br>resultado de<br>los acuerdos<br>realizados a<br>través del<br>MMS. Prueba<br>de la<br>formación del<br>personal sobre<br>la versión||||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2025|Se ha completado la fase final de prueba del<br>MMS, y el regulador declara el funcionamiento<br>del mercado comercial con las primeras<br>transacciones financieras finalizadas. Además,<br>el 100 % del personal que opera el MMS ha<br>recibido formación sobre la versión certificada<br>del MMS.<br>|

31

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||certificada del<br>MMS.<br>|||||||

32

**B.3** Descripción **de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

—
Inversión 11 (C2.1I11) Finalización del aislamiento energético Proyecto de interés común
«Interconector EURASIA»

El objetivo de la medida es garantizar la seguridad del suministro y unos precios al por mayor de la
electricidad más competitivos, y permitir un mayor uso de la electricidad procedente de fuentes más
limpias, en particular las energías renovables, conectando la red eléctrica de Chipre al sistema
continental de la UE.

La inversión consistirá en la finalización y puesta en servicio del PIC de interconexión 3.10.2 entre
Chipre y Grecia, que incluirá una estación convertidora de CC de 1 000 MW en Chipre y la
infraestructura conexa en Chipre y Creta, conectada a través de 898 km de cables submarinos HVDC
con una capacidad de 1 000 MW. Se espera que esto forme parte de una inversión más amplia para
construir un interconector transfronterizo con una longitud total de 1 208 km entre Creta, Chipre e
Israel. Se espera que diferentes partes del proyecto reciban financiación de distintas fuentes, a saber,
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Mecanismo «Conectar Europa», un préstamo del
Banco Europeo de Inversiones, préstamos comerciales y capital.

Se espera que esta medida no perjudique significativamente a los objetivos medioambientales en el
sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la descripción de la medida
y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y resiliencia de conformidad con las
orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01). En particular, las medidas de mitigación destinadas
a la conservación del medio marino deberán respetarse debidamente durante la ejecución del
proyecto, tal como se establece en la evaluación de impacto ambiental y en el permiso de
construcción. Todas las medidas que se consideren necesarias en el marco de la EIA y de la evaluación
con arreglo a la Directiva 2000/60/CE para garantizar el cumplimiento de las directrices técnicas del
DNSH (2021/C58/01) se integrarán en el proyecto y se cumplirán en las fases de construcción,
explotación y clausura de la infraestructura.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

33

**B.4** Hitos **, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|49|C2.1I11<br>Acabar con el<br>aislamiento<br>energético— <br>Proyecto de interés<br>común<br>«Interconector<br>EURASIA»|Hito|Inicio de las<br>obras de<br>construcción de<br>la estación<br>convertidora de<br>HVDC en<br>Kofinou y de la<br>infraestructura<br>terrestre en<br>Chipre|Acuerdo firmado<br>para la<br>construcción de<br>la estación<br>convertidora de<br>Kofinou|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Inicio de las obras de construcción de la<br>estación convertidora de HVDC en Kofinou<br>y de la infraestructura terrestre en Chipre<br>tras la obtención de las fuentes de<br>financiación pertinentes fuera del MRR.|
|50|C2.1I11<br>Acabar con el<br>aislamiento<br>energético— <br>Proyecto de interés<br>común<br>«Interconector<br>EURASIA»|Hito|Finalización de<br>la construcción<br>de la estación<br>convertidora|Expedición del<br>certificado de<br>recepción para la<br>construcción de<br>la estación<br>convertidora|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de la construcción de la<br>estación convertidora, incluida la<br>instalación de equipos de alta tensión y<br>control|
|51|C2.1I11<br>Acabar con el<br>aislamiento<br>energético— <br>Proyecto de interés<br>común<br>«Interconector<br>EURASIA»|Hito|Instalación<br>completada y<br>plenamente<br>operativa de la<br>interconexión<br>eléctrica entre<br>Chipre-Creta<br>(Grecia)|El equipo de<br>aceptación de<br>prestaciones<br>confirma la<br>eficiencia<br>operativa del<br>proyecto;<br>anuncio público<br>del inicio del<br>funcionamiento<br>del interconector|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Instalación completada y plenamente<br>operativa de la interconexión eléctrica entre<br>Chipre-Creta (Grecia) para: (1) poner fin al<br>aislamiento energético de Chipre como<br>Estado miembro de la UE y (2) garantizar<br>la seguridad del suministro energético (3)<br>alcanzar los objetivos climáticos nacionales<br>especificados en el Plan Nacional para el<br>Clima.|

34

**C.** **COMPONENTE** **2.2:** **T** **RANSPORTE SOSTENIBLE**

Este componente del plan de recuperación y resiliencia de Chipre tiene por objeto promover una
movilidad urbana más limpia, inteligente, segura y justa fomentando la transferencia modal del
automóvil privado a modos de transporte más sostenibles, como el transporte público, la bicicleta y
los desplazamientos a pie, y promover el uso de vehículos con cero emisiones o de bajas emisiones,
así como el uso de sistemas digitales en el sector del transporte.

El componente aborda las recomendaciones específicas por país sobre inversión en transporte
sostenible (recomendaciones específicas por país 4 de 2019 y 3 de 2020).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**C.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C2.2R1): Establecimiento de un sistema de transporte inteligente que utilice tecnologías
de doble uso digital

El objetivo de la medida es mejorar la infraestructura tecnológica, permitir un seguimiento mejor y
más eficiente de la infraestructura e introducir en ella características inteligentes.

La reforma consiste en desarrollar y aplicar un sistema de transporte inteligente con el fin de mejorar
la gestión de la movilidad en las zonas urbanas y en la red RTE-T de Chipre, también mediante la
mejora de la cooperación entre las distintas partes interesadas. La reforma incluirá la entrega,
instalación y conexión al punto de acceso nacional de 300 sensores. Se espera que este equipo
constituya la base para la digitalización de las redes de movilidad física en una base de datos del
sistema de información geográfica (SIG) y la integración de los servicios de movilidad.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C2.2R2): Proporcionar el marco reglamentario para una infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos interoperables y eficaces y un mercado eficiente de recarga de vehículos
eléctricos

El objetivo de la medida es facilitar la creación de una infraestructura eficiente de electromovilidad
para la recarga de vehículos eléctricos.

La reforma consiste en la entrada en vigor de la legislación relativa a la infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos. La reforma tiene por objeto crear un mecanismo para: Poner en marcha y hacer
un seguimiento del mercado de recarga de vehículos eléctricos, y ii) coordinar el análisis de datos que
permita hacer un seguimiento eficaz de la red y garantizar el cumplimiento de la legislación nacional
y de la UE.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 3 (C2.2R3): Eliminar progresivamente los vehículos más contaminantes, especialmente en
las zonas urbanas contaminadas

El objetivo de la reforma es proporcionar el marco reglamentario para impulsar la sustitución del
material rodante antiguo y contaminante, y ofrecer incentivos para el uso de soluciones sostenibles
en materia de desplazamientos diarios y movilidad.

35

Esta reforma establecerá el marco jurídico que permita la aplicación de medidas destinadas a excluir
los vehículos contaminantes de ámbitos clave, como las zonas sin emisiones, los gravámenes para la
circulación de vehículos en determinadas zonas y el uso obligatorio de vehículos eléctricos en
determinadas operaciones de transporte. La reforma cuenta con el apoyo de la inversión 3 (Promover
el uso generalizado de los vehículos eléctricos, los vehículos de baja emisión y los medios de
transporte alternativos).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 1 (C2.2I1): Ejecución de proyectos de movilidad urbana sostenible (PMUS) y medidas de
mejora de la accesibilidad

Los objetivos de las medidas son crear las infraestructuras necesarias para mejorar la movilidad
urbana con opciones más respetuosas con el medio ambiente, mejorar el entorno urbano y la seguridad
vial en Limassol y Lárnaca. La inversión también incluirá medidas para mejorar la accesibilidad y la
circulación segura de peatones, ciclistas y personas con discapacidad en todos los centros urbanos.

Más concretamente, la inversión consiste en la introducción de vías ciclistas, carriles bus y el equipo
de STI pertinente (es decir, sistema inteligente de semáforo con sistema prioritario de autobuses), así
como en la introducción de puestos para bicicletas, refugios de autobuses y la mejora de las
condiciones de seguridad vial en determinados puntos. También incluye la creación de estaciones de
parque de Ride y los equipos STI pertinentes, así como mejoras de la red viaria existente en los centros
urbanos (como pasillos, pasos para peatones, ciclistas o personas con discapacidad, sistemas de alerta
para las personas con discapacidad visual, nodos de aparcamiento para bicicletas, rampas de pasillo).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Inversión 2 (C2.2I2): Creación de infraestructuras de electromovilidad

Los objetivos de las medidas son crear la infraestructura necesaria para facilitar la transición a la
electromovilidad y contribuir al despliegue de puntos de recarga.

La inversión se compone de tres submedidas: I) la instalación de estaciones de recarga rápida para
vehículos eléctricos de acceso público; II) un régimen de subvenciones para la instalación de puntos
de recarga accesibles al público en los locales de las empresas y las autoridades locales; y iii) un
sistema de subvenciones para cobrar los vehículos eléctricos procedentes de fuentes de energía
renovables (FER).

Submedida 1: y iii) un sistema de subvenciones para la tarificación de los vehículos eléctricos
procedentes de fuentes de energía renovables (FER). Submedida 1:

Instalación de estaciones de recarga rápida de acceso público para vehículos eléctricos La inversión
consiste en la instalación de 10 estaciones de recarga rápida como proyecto de demostración para la
promoción de la electromovilidad. Proporcionará acceso a la infraestructura de recarga rápida para
los vehículos eléctricos y, por lo tanto, se espera que contribuya a eliminar las inhibiciones de los
consumidores en relación con la autonomía de los vehículos eléctricos. Las 10 estaciones de recarga
rápida se colocarán en zonas de acceso público, como en hospitales, en grandes zonas de
estacionamiento accesibles al público o en el exterior de edificios públicos (como ministerios o
tribunales).

Submedida 2: un sistema de subvenciones para la instalación de puntos de recarga accesibles
al público en los locales de las empresas y las autoridades locales

El sistema promoverá la instalación de puntos de recarga en zonas de acceso público propiedad de
empresas o autoridades locales.

36

Submedida 3: un sistema de subvenciones para la tarificación de los vehículos eléctricos
procedentes de fuentes renovables de energía

El régimen proporcionará incentivos financieros para promover el desarrollo de la infraestructura
necesaria para la electromovilidad, especialmente mediante la recarga de vehículos eléctricos a partir
de fuentes renovables de energía. El régimen de subvenciones incluirá la instalación de sistemas
fotovoltaicos y equipos de recarga en las viviendas para la recarga de vehículos privados eléctricos y
la financiación de las autoridades locales/públicas para la construcción de puntos públicos de recarga
para vehículos eléctricos. Se espera que la electricidad para los puntos de recarga públicos se genere
en gran medida a partir de fuentes de energía renovables.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C2.2I3): Promover el uso generalizado de vehículos eléctricos (VE)

El objetivo de la medida es promover la compra de vehículos eléctricos, vehículos ligeros (es decir,
vehículos que emitan menos de 50 g/km de CO2), bicicletas eléctricas y modos de transporte públicos
o no motorizados (como autobús o bicicleta), al tiempo que se retiran gradualmente de la circulación
los vehículos contaminantes más antiguos. Se espera que la inversión complemente la reforma 3
(Eliminación progresiva de los vehículos más contaminantes, especialmente en las zonas
contaminadas).

La inversión se compone de tres submedidas: I) poner en marcha la transición hacia la
electromovilidad en el sector gubernamental; II) un régimen de apoyo a la compra de vehículos
eléctricos; se espera que la inversión complemente la reforma 3 (eliminación progresiva de los
vehículos más contaminantes, especialmente en las zonas contaminadas).

Submedida 1: impulsar la transición hacia la electromovilidad en el sector público;

Un sistema de apoyo a la compra de VE; y iii) un plan de desguace para los vehículos más
contaminantes combinado con incentivos para opciones de movilidad de bajas emisiones o sin
emisiones. Submedida 1: Incluirá la compra de 100 vehículos eléctricos para las necesidades de las
administraciones públicas y la instalación de los puntos de recarga pertinentes en los locales del
Gobierno.

Incluirá la adquisición de 100 vehículos eléctricos para las necesidades de las administraciones
públicas y la instalación de los puntos de recarga pertinentes en las dependencias gubernamentales.

Submedida 2: un sistema de apoyo a la compra de vehículos eléctricos

Se espera que esto sirva de proyecto de demostración para la promoción de la electromovilidad hacia
el público en general. Submedida 2: Está directamente relacionado con la reforma 3, «Eliminar
progresivamente los vehículos más contaminantes, especialmente en las zonas urbanas
contaminadas», como medida paralela, de apoyo y complementaria.

Submedida 3: un programa de desguace para los vehículos más contaminantes combinado con
incentivos para opciones de movilidad sin emisiones o con bajas emisiones

Un plan de desguace para los vehículos más contaminantes combinado con incentivos para opciones
de movilidad de bajas emisiones o sin emisiones El régimen incentivará a los conductores a renunciar
a vehículos más antiguos y contaminantes a cambio de opciones de movilidad alternativas, como la
adquisición de una VEL o de una bicicleta eléctrica o billetes de autobús anuales gratuitos. Se espera
que la eliminación de los vehículos más antiguos contribuya a la reducción de las emisiones de gases

37

de efecto invernadero (GEI) procedentes del transporte, así como a la mitigación de su impacto en la
contaminación atmosférica, del agua, del suelo y acústica. Los vehículos desguazados serán
reciclados por empresas de reciclado autorizadas. Se dará prioridad a los vehículos más antiguos que
deban desguazarse.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

38

**C.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|52|C2.2R1<br>Establecimiento<br>de un sistema de<br>transporte<br>inteligente que<br>utilice<br>tecnologías de<br>doble uso digital|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos 150<br>sensores|—|Número|0|150|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Entrega, instalación y conexión al punto de acceso<br>nacional de al menos 150 sensores de tráfico para<br>digitalizar las redes y apoyar el desarrollo de un<br>sistema de transporte inteligente.|
|53|C2.2R1<br>Establecimiento<br>de un sistema de<br>transporte<br>inteligente que<br>utilice<br>tecnologías de<br>doble uso digital|Objetivo|Entrega e<br>instalación de un<br>total de 300<br>sensores|—|Número|150|300|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Entrega, instalación y conexión al Punto de<br>Acceso Nacional de un total de 300 sensores de<br>tráfico para digitalizar las redes y apoyar el<br>desarrollo de un sistema de transporte inteligente.|
|54|C2.2R2<br>Proporcionar el<br>marco<br>reglamentario<br>para una<br>infraestructura<br>de recarga de<br>vehículos<br>eléctricos<br>interoperables y<br>eficaces y un<br>mercado<br>eficiente de<br>recarga de|Hito|Entrada en vigor<br>de la legislación<br>relativa a los<br>puntos de<br>recarga de<br>vehículos<br>eléctricos|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Entrada en vigor de la legislación relativa a la<br>infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y<br>a un mercado eficiente de recarga de vehículos<br>eléctricos.<br>El marco regulador promoverá: (1) un mecanismo<br>para la implantación y el seguimiento del mercado<br>de recarga de vehículos eléctricos; y (2) un<br>análisis coordinado de los datos que permita un<br>seguimiento eficaz de la red, así como para<br>garantizar el cumplimiento de la legislación<br>nacional y de la UE.|

39

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**<br>|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||~~vehículos~~<br>eléctricos||||||||||
|55|C2.2R3<br>Eliminar<br>progresivamente<br>los vehículos<br>más<br>contaminantes,<br>especialmente en<br>las zonas<br>urbanas<br>contaminadas|Hito|Entrada en vigor<br>de los actos<br>legislativos/admi<br>nistrativos<br>relacionados con<br>la eliminación<br>progresiva de los<br>vehículos más<br>contaminantes|Disposición<br>de los actos<br>legislativos/ad<br>ministrativos<br>que indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Entrada en vigor de actos<br>legislativos/administrativos relativos a la<br>exclusión de los vehículos contaminantes de<br>zonas/operaciones clave.<br>Los actos legislativos/administrativos crearán la<br>base jurídica para hacer cumplir la adopción de<br>medidas restrictivas relacionadas con la<br>circulación de vehículos de motor, con el objetivo<br>de eliminar progresivamente los vehículos más<br>contaminantes.|
|56|C2.2R3<br>Eliminar<br>progresivamente<br>los vehículos<br>más<br>contaminantes,<br>especialmente en<br>las zonas<br>urbanas<br>contaminadas|Hito|Aplicación de al<br>menos dos<br>medidas<br>destinadas a<br>excluir los<br>vehículos<br>contaminantes|Aplicación de<br>dos medidas|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos dos medidas son eficaces para excluir<br>los vehículos contaminantes de zonas/operaciones<br>clave, como las zonas sin emisiones, aplicando<br>gravámenes por la circulación de vehículos en<br>determinadas zonas, aplicando medidas<br>obligatorias para el uso de vehículos eléctricos en<br>determinadas operaciones de transporte o medidas<br>equivalentes.|
|57|C2.2I1<br>Ejecución de<br>proyectos de<br>movilidad<br>urbana<br>sostenible<br>(PMUS) y<br>medidas de<br>mejora de la<br>accesibilidad|Hito|Firma de<br>contratos para la<br>construcción de<br>infraestructuras<br>de transporte<br>sostenibles e<br>instalaciones<br>auxiliares|Contratos<br>firmados|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Firma de contratos para (1) la construcción de vías<br>ciclistas, carriles bus y estaciones de aparcamiento<br>de los proyectos de movilidad urbana sostenible<br>(PMUS) y (2) la provisión de instalaciones<br>auxiliares relacionadas con el transporte<br>sostenible, incluidas instalaciones de aparcamiento<br>para bicicletas y pasos para peatones, ciclistas o<br>personas con discapacidad.|

40

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|58|C2.2I1<br>Ejecución de<br>proyectos de<br>movilidad<br>urbana<br>sostenible<br>(PMUS) y<br>medidas de<br>mejora de la<br>accesibilidad|Objetivo|Finalización de<br>las obras de<br>construcción de<br>al menos 52 km<br>de rutas de<br>transporte<br>sostenibles|—|Número|0|52|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2026|Finalización de obras de construcción de al menos<br>52 km de rutas de transporte sostenibles, incluidos<br>al menos 33 km de carriles bici, al menos 11 km<br>de carriles bus y al menos 8 km de pasillos.|
|59|C2.2I1<br>Ejecución de<br>proyectos de<br>movilidad<br>urbana<br>sostenible<br>(PMUS) y<br>medidas de<br>mejora de la<br>accesibilidad|Objetivo|Finalización de<br>las obras de<br>construcción de<br>al menos 644<br>instalaciones<br>auxiliares<br>relacionadas con<br>el transporte<br>sostenible|—|Número|0|644|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2026|Finalización de los trabajos de construcción de al<br>menos 644 instalaciones auxiliares relacionadas<br>con el transporte sostenible, incluidas al menos 4<br>estaciones de aparcamiento de parque, al menos<br>40 cruces, al menos 300 rampas y al menos 300<br>centros de estacionamiento bici.|
|60|C2.2I2<br>Creación de<br>infraestructuras<br>de<br>electromovilidad|Objetivo|Instalación de al<br>menos 330<br>puntos de<br>recarga, debido a<br>la ayuda<br>concedida|—|Número|0|330|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Debido a la ayuda concedida por el sistema de<br>apoyo, se han adquirido e instalado al menos 330<br>puntos de recarga en edificios públicos,<br>autoridades locales, empresas o hogares.|
|61|C2.2I2<br>Creación de<br>infraestructuras<br>de<br>electromovilidad|Objetivo|Instalación de al<br>menos 1 200<br>puntos de<br>recarga, debido a<br>la ayuda<br>concedida|—|Número|330|1 200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Debido a la ayuda concedida por el sistema de<br>apoyo, se han adquirido e instalado al menos<br>1 200 puntos de recarga en edificios públicos,<br>autoridades locales, empresas o hogares.|

41

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|62.a|C2.2I3<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos<br>eléctricos y<br>bicicletas<br>eléctricas, debido<br>a la ayuda<br>concedida|—|Número|0|1523|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Debido a la ayuda concedida por el régimen de<br>apoyo y la contratación pública, se han adquirido<br>al menos 1523 vehículos eléctricos de las<br>categorías M1, M2-3, N, L1e-L7e y bicicletas.|
|63.a|C2.2I3<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos<br>eléctricos y<br>bicicletas<br>eléctricas, debido<br>a la ayuda<br>concedida|—|Número|1523|4335|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Debido a la ayuda concedida por el régimen de<br>apoyo y la contratación pública, se han adquirido<br>al menos 4335 vehículos eléctricos de las<br>categorías M1, M2-3, N, L1e-L7e y bicicletas.|
|64|C2.2I3<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Desguace de<br>vehículos de<br>emisiones<br>elevadas debido<br>a la ayuda<br>concedida|—|Número|0|1 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Debido a la ayuda concedida por el régimen de<br>apoyo, se han desguazado al menos 1 000<br>vehículos de alta emisión y sustituidos por<br>bicicletas eléctricas, billetes de autobús anuales y<br>vehículos de emisión cero o de baja emisión<br>(menos de 50 g de CO2/km).|
|65|C2.2I3<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Desguace de<br>vehículos de<br>emisiones<br>elevadas debido<br>a la ayuda<br>concedida|—|Número|1 000|1 950|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Debido a la ayuda concedida por el régimen de<br>apoyo, al menos 1 950 vehículos de alta emisión<br>desguazaron y sustituyeron por bicicletas<br>eléctricas, billetes de autobús anuales y vehículos<br>de bajas emisiones (menos de 50 g de CO2/km).|

42

**D.** **COMPONENTE** **2.3:** **G** **ESTIÓN INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL AGUA**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda las ineficiencias en la gestión
del agua. Los objetivos de este componente son garantizar un suministro adecuado e ininterrumpido
de agua potable de buena calidad, maximizando la infraestructura para los sistemas de alcantarillado,
el tratamiento de las aguas residuales y la reutilización de los efluentes tratados en la agricultura;
reducir la pérdida de agua, la captación de agua y agua subterránea sin ingresos, mejorar las
infraestructuras de lucha contra las inundaciones, mejorar la eficiencia operativa de los servicios que
se prestan a los consumidores a través de los avances tecnológicos y establecer transparencia en las
transacciones financieras.

El componente aborda la recomendación específica por país sobre la gestión del agua
(recomendaciones específicas por país 3 de 2020 y 4 de 2019).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**D.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C2.3R1): Reforma de la gestión de los recursos hídricos

El objetivo de la medida es definir acciones que aborden las deficiencias estructurales de la gestión
de los recursos hídricos en Chipre y mejoren su eficiencia y sostenibilidad.

La reforma consiste en la creación de un grupo de trabajo de alto nivel (el «grupo de trabajo») dirigido
por el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y con participantes del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Programas Europeos,
Coordinación y Desarrollo, y de todos los consejos de agua y saneamiento, así como de los
organismos coordinadores de la administración local, de manera que todas las partes interesadas en
la gestión nacional del agua estén representadas. El grupo actuará como órgano de cooperación entre
las distintas autoridades de gestión del agua y como órgano de coordinación y supervisión para la
ejecución de las inversiones y acciones que se propongan. El grupo propondrá un plan de acción con
las medidas reglamentarias y de adaptación necesarias que se aplicarán en los próximos 10 a 15 años.
Los objetivos del plan de acción propuesto serán: Los objetivos del plan de acción propuesto serán i)
aumentar la eficiencia operativa a través de fusiones de los consejos de alcantarillado de distrito de
aguas, ii) reducir el agua sin ingresos, iii) mejorar el uso del agua, y iv) mejorar la seguridad y el
funcionamiento sostenible de las infraestructuras del Departamento de Desarrollo del Agua. El grupo
coordinará y supervisará la aplicación del plan de acción y prestará la asistencia técnica necesaria a
las autoridades responsables de la gestión del agua para llevar a cabo las medidas de reforma, así
como las inversiones incluidas en el componente.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2025.

                                           Inversión 1 (C2.3I1): Sustitución del sistema de transporte Choirokitia Famagusta

Los objetivos de la medida son mejorar la seguridad del suministro de agua a través de una
infraestructura de transporte mejorada con una mayor capacidad de los conductos entre las principales
fuentes de agua (como las instalaciones de tratamiento de aguas) y las zonas de consumo. La inversión
también contribuirá a minimizar las pérdidas de agua y la aparición de fallos, a mejorar la calidad del
agua mezclando agua desalinizada y refinada antes de que llegue a los consumidores finales, y a
lograr ahorros de energía mediante la reducción del bombeo de agua.

43

La medida consiste en la construcción de una sustitución del transportador de agua existente. El
proyecto incluirá la realización de estudios topográficos y evaluaciones de impacto ambiental. Tras
las citadas medidas preliminares y la expedición de los permisos necesarios, el Departamento de
Desarrollo del Agua asignará las obras de construcción a un contratista que será seleccionado
mediante procedimientos de contratación pública para llevar a cabo las obras.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C2.3I2): Instalaciones de tratamiento de aguas: mejora para mejorar la calidad del agua

Los objetivos de la medida son mejorar la calidad del agua, reducir el consumo de energía y el coste
de la producción de agua potable limitando la necesidad de desalinización del agua, así como reducir
las interrupciones en el suministro y la distribución de agua.

La medida consiste en la renovación de las instalaciones de tratamiento de aguas de Limasol,
Asprokremmos, Tersefanou, Kornos y Kannaviou. Comprenderá la sustitución de la infraestructura
de cloración existente en estas cinco instalaciones de tratamiento de aguas, la instalación de unidades
de tratamiento mediante carbón activo en las instalaciones de tratamiento de aguas de Limasol,
Asprokremmos y Tersefanou, la ampliación de la capacidad de la instalación de tratamiento de aguas
de Asprokremmos en 10 000 m³/día, y la modernización del sistema de seguimiento y control, así
como del sistema de automatización.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 3 (C2.3I3): Sistema Integrado de Gestión de Seguimiento y Control de la Infraestructura
del Departamento de Desarrollo del Agua

El objetivo de la medida es mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos y aumentar la
capacidad operativa de las autoridades competentes. La medida tiene por objeto reducir el riesgo de
perturbación de las empresas garantizando los distintos sistemas contra los ciberataques y los ataques
físicos, reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero aumentando la
eficiencia, reducir el agua sin ingresos en el riego mediante la mejora de las infraestructuras y la
capacidad de seguimiento, y reducir el alto riesgo de contaminación y el impacto de las sequías
prolongadas mediante una gestión estrecha de los recursos hídricos y la previsión.

La medida consiste en crear una plataforma integrada compuesta por una serie de subsistemas en los
que cada uno de ellos abordará retos clave, como la calidad del agua, la gestión de inundaciones, la
gestión de la demanda de agua y la asignación de agua con fines de riego, la eficiencia energética y
la seguridad física y cibernética. La aplicación de las medidas incluirá: I) la instalación de 500
sensores hidráulicos y de calidad en todos los lagos, embalses y ríos, así como en la red de transporte
por vías navegables, hasta el nivel de las comunidades; II) la instalación de contadores de energía
para supervisar el consumo de energía de las estaciones de bombeo que se transmitirán y almacenarán
en una base de datos; III) una plataforma informática vinculada a métodos y análisis inteligentes para
ayudar al proceso de toma de decisiones en relación con la producción de agua de diferentes fuentes
(desalinización y tratamiento del agua de los embalses), teniendo en cuenta la seguridad del
suministro de agua, el coste de la producción de agua en los distintos sistemas y las previsiones de
sequía. Además, la medida abordará los retos en materia de ciberseguridad y seguridad física a través
de herramientas para mejorar la protección de los sistemas de TIC. El proyecto se ejecutará mediante
la siguiente secuencia de acciones: análisis detallado de las necesidades con la ayuda de consultores
especializados; adquisición e instalación de equipos; y aplicación, evaluación y puesta en servicio de
los subsistemas informáticos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

44

Inversión 4 (C2.3I4): Gestión inteligente de las redes de aguas y alcantarillado

El objetivo de la medida es mejorar la eficiencia operativa y energética mediante la digitalización del
Consejo de Saneamiento y Drenaje de Lárnaca, el Consejo de Aguas de Lárnaca y el Consejo del
Aguas de Limasol, en particular la mejora del funcionamiento y los servicios de las organizaciones y
la integración de los sistemas informáticos utilizados actualmente en un sistema unificado para operar
en el marco de servicios en la nube.

La medida consiste en una serie de mejoras inteligentes y digitales en cada una de las tres
organizaciones: I) El Consejo de alcantarillado y drenaje de Lárnaca adoptará medidas para reducir
el consumo de energía de la planta depuradora de aguas residuales de Lárnaca a través de soluciones
solares y de biogás. II) La Junta de Aguas de Lárnaca instalará sensores de calidad y presión del agua
en sus redes de distribución y, por tanto, se espera que sustituya al menos el 50 % de sus contadores
de consumo convencionales por contadores inteligentes. Además, desarrollará una herramienta de
apoyo a la toma de decisiones de gemelos digitales y un banco de datos. Además, desarrollará una
herramienta digital de apoyo a la toma de decisiones y un banco de datos. III) La Junta de Aguas de
Limassol sustituirá los contadores de consumo convencionales por contadores inteligentes
automatizados e instalará sensores de presión y calidad para el seguimiento de la infraestructura y el
desarrollo de servicios innovadores al cliente, como la alerta temprana en caso de fuga. Además, se
espera que diseñe un programa informático personalizado que integre todas sus operaciones y apoye
la toma de decisiones basada en datos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 5 (C2.3I5): Medidas contra las inundaciones y la captación de agua

El objetivo de la medida es mitigar los efectos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente,
los sitios culturales y los ingresos derivados de las inundaciones mediante la gestión del riesgo de
inundación. Un objetivo específico resultante de las acciones que deben llevarse a cabo es la
reducción de la erosión de las escorrentías extremas, tanto en zonas agrícolas como urbanas.

La medida consiste en una serie de medidas contra las inundaciones y la captación de agua. Las obras
se concentrarán en tres zonas, a saber, Livadia, Kladeri y el centro de Nicosia, como sigue: I) En
Livadia, el municipio de Lárnaca modernizará y embellizará los canales de inundación mediante
mejoras en el lecho fluvial y las riberas. II) En la zona de Kladeri, el municipio de Ypsonas construirá
una red completa de recogida de aguas pluviales de 4 600 metros de longitud para cubrir la zona que
finaliza en 35 fosas de absorción. III) En Nicosia, el municipio de Nicosia ya ha seleccionado ocho
zonas en las que se construirá un sistema de alcantarillado completo. Las obras incluirán la
reconstrucción de calles y aceras y la ampliación de la red de aguas pluviales.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 6 (C2.3I6): Mejorar la seguridad hídrica de las regiones de Nicosia y Lárnaca

El objetivo de la medida es mejorar la idoneidad del agua en función de las necesidades de los
consejos de aguas de Nicosia y Lárnaca.

La medida prevé la construcción de tres depósitos de agua de nueva generación de acero laminado en
vidrio (GLS) de 26 000 m [3] en total en la región de Nicosia y la construcción de un depósito de agua
de 10 000 m 3 en una zona específica designada en Klavdia (Lárnaca).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2025.

45

Inversión 8 (C2.3I8) Protección del ecosistema marino frente a los peligros derivados de los vertidos
de petróleo

El objetivo de la medida es proteger los ecosistemas marinos mediante la mejora de la capacidad
operativa del Departamento de Pesca e Investigación Marina para responder rápida, adecuada y
eficazmente a los incidentes derivados de la contaminación por hidrocarburos y la contaminación
marina.

La medida consiste en la adquisición de tres buques anticontaminación con la posibilidad de
operaciones autónomas de recuperación de petróleo, dos de los cuales funcionarán cerca del litoral y
el más grande en alta mar, así como la compra de dos unidades autónomas de pulverización de aire
dispersante de petróleo.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

46

**D.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|66|C2.3R1<br>Reforma de la<br>gestión de los<br>recursos<br>hídricos|Hito|Adopción de un<br>plan de acción<br>sobre la gestión<br>de los recursos<br>hídricos|Publicación del<br>plan de acción<br>en la página<br>web del<br>Ministerio de<br>Agricultura,<br>Desarrollo Rural<br>y Medio<br>Ambiente|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Adopción de un plan de acción sobre la<br>gestión de los recursos hídricos con<br>medidas reglamentarias y de adaptación.<br>Los objetivos del plan de acción<br>propuesto serán los siguientes: (1) ayudar<br>a la fusión de los distritos de aguas<br>residuales, (2) reducir el agua no<br>recaudada (3) para mejorar el uso del<br>agua y (4) mejorar la seguridad y el<br>funcionamiento sostenible de las<br>infraestructuras del Departamento de<br>Desarrollo del Agua.|
|67|C2.3I1<br>Sustitución del<br>sistema de<br>transporte<br>Choirokitia-<br>Famagusta|Hito|Preparación de<br>los documentos<br>de licitación y<br>convocatoria de<br>licitación|Licitación<br>publicada para<br>las obras de<br>sustitución del<br>transportador|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Preparación de los documentos de<br>licitación y publicación de la licitación<br>tras la finalización del diseño detallado<br>de la sustitución del sistema de transporte<br>Choirokitia-Famagusta, incluida una<br>relación de cantidades por sondeo<br>cuantitativo, topografía, permisos, otros<br>estudios técnicos y medioambientales y<br>concesión de licencias. Finalización de la<br>evaluación de impacto ambiental de la<br>Ley de Proyectos [127<br>(I)/2018]/procedimientos de contratación<br>pública [Ley 73 (I)/2016].|
|68|C2.3I1<br>Sustitución del<br>sistema de<br>transporte<br>Choirokitia-<br>Famagusta|Objetivo|Instalación de<br>un gasoducto<br>nuevo con una<br>longitud total de<br>20 km||Número|0|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización de la construcción e<br>instalación de un nuevo gasoducto con<br>una longitud total de 20 km y<br>explotación del equipo. Una oficina de<br>ingeniería cualificada verificará el<br>trabajo realizado.|

47

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|69.a|C2.3I2<br>Instalaciones<br>de tratamiento<br>de aguas:<br>mejora para<br>mejorar la<br>calidad del<br>agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>instalación de<br>unidades de<br>tratamiento<br>mediante carbón<br>activo en las<br>instalaciones de<br>tratamiento de<br>aguas de<br>Tersefanou,<br>Asprokremmos<br>y Limasol.|Certificados<br>expedidos por el<br>ingeniero de<br>proyecto para<br>cada uno de los<br>tres contratos|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Finalización de las obras de instalación<br>de unidades de tratamiento mediante<br>carbón activo con:<br>a) 30 000 m 3m/día de capacidad para la<br>depuradora de aguas de Tersefanou;<br>b) 30 000 m 3m/día de capacidad para la<br>estación depuradora de aguas de<br>Asprokremmos; y<br>C) 20 000 m 3m/día de capacidad para la<br>depuradora de aguas de Limassol.|
|69b|C2.3I2<br>Instalaciones<br>de tratamiento<br>de aguas:<br>mejora para<br>mejorar la<br>calidad del<br>agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>sustitución de la<br>infraestructura<br>de cloración de<br>los cinco WTP|Finalización de<br>las obras por<br>parte del<br>ingeniero del<br>proyecto|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Finalización de las obras de sustitución<br>de la infraestructura de cloración para las<br>plantas de tratamiento de aguas de<br>Limassol, Asprokremmos, Tersefanou,<br>Kornos y Kannaviou.|
|70|C2.3I2<br>Instalaciones<br>de tratamiento<br>de aguas:<br>mejora para<br>mejorar la<br>calidad del<br>agua|Objetivo|Finalización de<br>las obras de<br>ampliación y del<br>sistema de<br>automatización<br>de la instalación<br>de tratamiento<br>de aguas de<br>Asprokremmos||Número|0|10 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de las obras para la<br>ampliación de la capacidad de la<br>instalación de tratamiento de aguas de<br>Asprokremmos en 10 000 m³/día,<br>incluida la mejora del sistema de<br>seguimiento y control, así como del<br>sistema de automatización.|
|71|C2.3I3<br>Sistema<br>Integrado de|Hito|Finalización del<br>análisis<br>detallado de los|Aprobación del<br>análisis<br>detallado de los|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|El análisis de requisitos y el documento<br>de diseño del sistema describirán todos<br>los aspectos, características y|

48

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||Gestión de<br>Seguimiento y<br>Control de la<br>Infraestructura<br>del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua||requisitos y del<br>documento de<br>diseño del<br>sistema|requisitos y del<br>documento de<br>diseño del<br>sistema por el<br>Comité Director<br>del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua||||||funcionalidades del sistema, incluidos:<br>sensores de calidad, sensores operativos<br>(como flujo, nivel y presión), contadores<br>de energía, dispositivos de<br>comunicaciones, equipos informáticos<br>(hardware, software). El análisis<br>detallado de los requisitos y el diseño del<br>sistema determinarán el número exacto y<br>el tipo de equipo necesario para este<br>proyecto.|
|72|C2.3I3<br>Sistema<br>Integrado de<br>Gestión de<br>Seguimiento y<br>Control de la<br>Infraestructura<br>del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos el 50 %<br>del equipo||%%|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Entrega e instalación de al menos el<br>50 % del número total de unidades<br>prescritas en el análisis detallado de los<br>requisitos y en el diseño del sistema<br>(sensores de calidad, dispositivos de<br>comunicación y contadores de calidad).|
|73|C2.3I3<br>Sistema<br>Integrado de<br>Gestión de<br>Seguimiento y<br>Control de la<br>Infraestructura<br>del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua|Hito|Finalización de<br>un sistema<br>integrado de<br>gestión del agua<br>plenamente<br>operativo|El equipo de<br>ejecución del<br>proyecto del<br>Departamento<br>de Desarrollo<br>del Agua y el<br>funcionario<br>responsable<br>aprueban el<br>funcionamiento<br>y la<br>funcionalidad de<br>todo el sistema.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización del sistema integrado de<br>gestión del seguimiento y el control, que<br>incluirá la verificación de que el sistema<br>es capaz de detectar, en una fase<br>temprana, acontecimientos que requieran<br>acciones inmediatas por parte del<br>personal del Departamento de Desarrollo<br>del Agua. El sistema deberá ser capaz de<br>responder automáticamente a<br>determinados acontecimientos y, al<br>mismo tiempo, alertar a los operadores o<br>al público. El sistema deberá ser capaz de<br>recoger y analizar una gran cantidad de<br>datos que puedan utilizarse para la|

49

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||elaboración de previsiones y para ayudar<br>a la toma de decisiones.|
|74.a|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Suministro e<br>instalación de<br>equipos de<br>energía<br>fotovoltaica en<br>la instalación de<br>tratamiento de<br>aguas residuales<br>de Lárnaca||Número|0|700|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Suministro e instalación de equipos de<br>energía fotovoltaica en la instalación de<br>tratamiento de aguas residuales de<br>Lárnaca con una potencia de al menos<br>700 kW.|
|74b|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Entrega e<br>instalación de la<br>unidad de<br>biogás en la<br>depuradora de<br>aguas residuales<br>de Lárnaca<br>||Número|0|90|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Entrega e instalación de la unidad de<br>biogás en la planta de tratamiento de<br>aguas residuales de Lárnaca que genera<br>una potencia de al menos 90 KW.<br>|
|75|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos 200<br>sensores de<br>calidad y<br>presión||Número|0|200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Suministro e instalación de al menos 200<br>sensores de calidad y presión en las redes<br>de agua de Lárnaca y Limasol.|
|76.a|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de<br>las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Instalación y<br>funcionamiento<br>de al menos<br>100 000<br>contadores<br>inteligentes||Número|0|100 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 100 000 contadores<br>inteligentes en funcionamiento (que<br>proporcionen lecturas de consumo) y un<br>sistema completo de medición inteligente<br>del agua, un sistema de seguimiento, y<br>sistemas de control y apoyo instalados y<br>operativos en Lárnaca y Limasol.|
|76b|C2.3I4<br>Gestión<br>inteligente de|Objetivo|Desarrollo de<br>una herramienta<br>digital de apoyo||Número|0|2|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Desarrollo y funcionamiento de la<br>herramienta de apoyo a la toma de<br>decisiones de «Digital Twin» y del banco|

50

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||las redes de<br>aguas y<br>alcantarillado||a la toma de<br>decisiones y de<br>un banco de<br>datos en<br>Larnaca y<br>diseño de una<br>solución<br>informática<br>personalizada en<br>Limassol|||||||de datos de Lárnaca; se ha diseñado una<br>solución de software personalizada que<br>integra todas sus operaciones y apoya la<br>toma de decisiones basada en datos en<br>Limassol.|
|77.a|C2.3I5<br>Medidas<br>contra las<br>inundaciones<br>y la captación<br>de agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>construcción de<br>la red de drenaje<br>y reconstrucción<br>de calles y<br>pavimentos en<br>zonas de<br>Nicosia|El equipo de<br>gestión del<br>proyecto<br>certifica la<br>finalización de<br>la construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Finalización de la construcción de la red<br>de drenaje y reconstrucción de calles y<br>pavimentos en Agios Antonios, la<br>antigua ciudad, Likavitos y Agioi<br>Omologites de Nicosia, con una longitud<br>total de aproximadamente 6,5 km.|
|77b|C2.3I5<br>Medidas<br>contra las<br>inundaciones<br>y la captación<br>de agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>construcción de<br>la red de drenaje<br>y reconstrucción<br>de calles y<br>pavimentos en<br>zonas de<br>Nicosia|El equipo de<br>gestión del<br>proyecto certifica<br>la finalización de<br>la construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de la construcción de la red<br>de drenaje y reconstrucción de calles y<br>aceras en las cuatro zonas restantes de<br>Palouriotissa, Trypiotis Agioi<br>Omologites y en la ciudad de Nicosia.|
|78|C2.3I5<br>Medidas<br>contra las<br>inundaciones<br>y la captación<br>de agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>construcción del<br>sistema de<br>recogida y<br>reciclado de<br>aguas pluviales||—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Finalización de la construcción del<br>sistema de recogida y reciclado de aguas<br>pluviales que cubre una superficie total<br>del sistema de captación de agua de<br>4,5 km en la zona de Kladeri.|

51

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||||en la zona de<br>Kladeri||||||||
|79|C2.3I5<br>Medidas<br>contra las<br>inundaciones<br>y la captación<br>de agua|Hito|Finalización de<br>las obras de<br>construcción del<br>canal de<br>inundación de<br>Livadia|El equipo de<br>gestión del<br>proyecto<br>certifica la<br>finalización de<br>la construcción||||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de las obras de construcción<br>del canal de inundación con una<br>capacidad total de aproximadamente<br>30 000 m³ en Livadia.|
|80|C2.3I6<br>Mejorar la<br>seguridad<br>hídrica de las<br>regiones de<br>Nicosia y<br>Lárnaca|Objetivo|Construcción de<br>dos depósitos de<br>acero revestidos<br>de vidrio||Número|0|16 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Finalización de la construcción de dos<br>depósitos de acero revestidos de vidrio<br>con una capacidad total de 16 000 m3.|
|81|C2.3I6<br>Mejorar la<br>seguridad<br>hídrica de las<br>regiones de<br>Nicosia y<br>Lárnaca|Objetivo|Finalización de<br>la construcción<br>de tres depósitos<br>de acero<br>revestidos de<br>vidrio y 1<br>depósito de<br>agua de<br>hormigón||Número|16 000|36 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Finalización de la construcción de tres<br>depósitos de acero revestidos de vidrio y<br>un depósito de agua de hormigón de una<br>capacidad total de 36 000 m³.|
|84|C2.3I8<br>Protección del<br>ecosistema<br>marino frente<br>a los riesgos<br>derivados de<br>los vertidos de<br>petróleo|Hito|Entrega,<br>inspección de<br>calidad para<br>verificar su<br>eficacia<br>operativa y<br>aceptación de<br>tres buques y<br>dos sistemas de<br>pulverización<br>aérea|Informes de<br>expertos y<br>expedición de<br>certificados de<br>calidad sobre la<br>eficacia<br>operativa y la<br>aceptación de<br>buques y<br>sistemas de|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Entrega, inspección de calidad para<br>verificar su eficacia operativa y<br>aceptación de tres buques (un buque de<br>25 m de eslora aproximadamente para<br>operar en la zona económica exclusiva<br>chipriota y dos buques de entre 11 y 8<br>metros de eslora aproximadamente para<br>faenar en aguas costeras y dos sistemas<br>de pulverización aérea.|

52

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||pulverización<br>aérea|||||||

53

**E.** **COMPONENTE** **3.1:** **N** **UEVO MODELO DE CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA**

El componente aborda los retos de la economía chipriota en lo que respecta a la competitividad, la
productividad y la inversión, así como la dependencia excesiva de determinados sectores económicos,
como el turismo.

El objetivo del componente es ayudar a la economía a transitar hacia un nuevo modelo de crecimiento
económico (Centro de Comercio y Empresas Sostenibles de Europa) abordando los retos sectoriales
de la siguiente manera:

Sector primario: el objetivo es desarrollar un sector agrícola competitivo, principalmente a través de
la tecnología agrícola y una estrecha colaboración con las empresas, las instituciones de educación
superior y los centros de investigación para destacar.

Sector secundario: el objetivo es desarrollar un sector competitivo de fabricación ligera que preste
especial atención a ámbitos como la tecnología ecológica y la agrotecnología.

Turismo sostenible: el objetivo es desarrollar un agroturismo sólido y una infraestructura de hostelería
sostenible y atraer a turistas de bienestar sanitario a través de una asistencia sanitaria competitiva y
de reconocido prestigio.

Economía circular (con énfasis en la gestión de residuos): el objetivo es ayudar a avanzar hacia una
economía circular haciendo un mejor uso de las materias primas, reduciendo los residuos,
sensibilizando sobre el desarrollo sostenible y pasando a las energías renovables a fin de mitigar la
crisis climática, proteger el bienestar social y construir una economía resiliente. El componente
contribuye a abordar la recomendación específica por país relativa a «centrar la inversión en la
transición ecológica y digital» y «en la gestión de los residuos y del agua» (recomendación específica
por país 3 de 2020), «centrar la política económica relacionada con la inversión en el transporte
sostenible, el medio ambiente» y «en el medio ambiente, en particular en la gestión de los residuos y
del agua» (recomendación específica por país 4 de 2019).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**E.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

**Subcomponente 3.1.1 Sector primario resiliente y competitivo**

Inversión 1 (C3.1R1): Trasladar las prácticas agrícolas del siglo XX al siglo XXI invirtiendo en un
centro nacional de excelencia en agrotecnología

El objetivo de la reforma es abordar los retos del sector primario, incluida la baja productividad y la
falta de conocimientos tecnológicos, mediante el establecimiento de un modelo operativo
centralizado a través de una estrecha colaboración entre el Instituto de Investigación Agrícola y las
instituciones de educación superior.

La reforma tiene por objeto crear el Instituto de Investigación Agrícola de Chipre como centro de
excelencia del país en materia de agricultura, ganadería y protección del medio ambiente, y reforzar
la cooperación entre el Instituto de Investigación Agrícola y las instituciones de educación superior
para desarrollar nuevos planes de estudios.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2023.

54

Inversión 2 (C3.1R2): Plataforma en línea para mejorar la simetría comercial y de la información en
la cadena de suministro de productos frescos

Los objetivos de la reforma son abordar los persistentes inconvenientes de la cadena de suministro de
productos frescos, especialmente en lo que se refiere a la trazabilidad, las distorsiones de los precios
de mercado y la asimetría de la información, lo que debilita la posición de los productores en el
mercado.

La reforma consistirá en una nueva ley sobre prácticas desleales en las transacciones en el mercado
local de productos frescos. Se ofrecerá a las organizaciones de productores una plataforma adaptada
a las especificidades del mercado de Chipre para iniciar su cooperación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C3.1R3): Mejora genética de la cabaña ovina y caprina de Chipre

El objetivo de la reforma es aumentar la productividad y la sostenibilidad del sector primario mediante
el fomento de la agrotecnología, la reproducción avanzada y la mejora genómica de ovinos y caprinos
para optimizar la producción de productos lácteos.

La reforma consistirá en el apoyo a los ganaderos de ovino y caprino para mejorar sus registros sobre
las explotaciones, sus procesos de producción, los esfuerzos de evaluación de la calidad de los
productos y la participación en el proyecto AGRICYGEN, financiado a nivel nacional, que les
proporcionará conocimientos y orientación avanzados sobre el mérito genético de sus animales. Todo
ello permitirá a los ganaderos tomar decisiones con conocimiento de causa sobre la reproducción
animal para mejorar la productividad, principalmente en términos de producción de leche.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C3.1I2): Mejora de las bases de datos isotópicas existentes de los alimentos y bebidas
locales tradicionales chipriotas, mediante el desarrollo de una plataforma de cadena de bloques, para
garantizar su identidad

El objetivo de la medida es desarrollar un mecanismo y una metodología de verificación adecuada
para la autentificación de los productos chipriotas, así como de los alimentos europeos en general,
utilizando bases de datos isotópicas estables, utilizando así la investigación y la tecnología. En
particular, la medida desarrollará una metodología de verificación para al menos tres ámbitos de
autenticidad (productos lácteos, miel y bebidas espirituosas) que se vean significativamente afectados
por la adulteración y el fraude.

La inversión consistirá en la creación de una red de conocimientos especializados que informará a las
partes interesadas en materia de reglamentación y producción sobre problemas y problemas
relacionados con la autenticidad de los alimentos, los conjuntos de datos existentes, la metodología
disponible y el intercambio seguro de datos e información. Asimismo, desarrollará una metodología
de verificación adecuada para al menos tres ámbitos de autenticidad (productos lácteos, miel y
bebidas espirituosas) que se vean significativamente afectados por la adulteración y el fraude.
Además, promoverá la transferencia de conocimientos sobre los resultados de «IsoDataBase» a la
industria alimentaria, la reglamentación, la aplicación, la investigación y las partes interesadas de los
consumidores, y desarrollará una planificación configurable de recursos empresariales en Internet y
móvil que pueda convertir cualquier cadena de suministro en soporte papel a digital.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2025.

55

Inversión 3 (C3.1I3): Mejorar la cualificación de la comunidad agrícola existente y profesionalizar la
futura mano de obra invirtiendo en capital humano

El objetivo de la medida es mejorar las capacidades de la comunidad agrícola mediante la
transferencia de conocimientos y la promoción de la innovación. De este modo, su objetivo es
fomentar un sector agrícola más competitivo con un mayor potencial, mediante el desarrollo de
capacidades y la transferencia de conocimientos.

La inversión consistirá en la concesión de diez becas en el sector agrícola, de 10 000 EUR cada una,
para apoyar el desarrollo de la futura mano de obra del sector. También apoyará la transferencia de
conocimientos e innovación dentro de la mano de obra existente, mediante el uso del Sistema de
Conocimiento e Innovación Agrícola con vínculos con el mundo académico, colmando la brecha
entre la aplicación práctica, por una parte, y el conocimiento, la ciencia, la experiencia y la
investigación, por otra.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

**Subcomponente 3.1.2 Sector secundario innovador y competitivo**

Inversión 5 (C3.1I5): Creación de una identidad comercial nacional y promoción del producto
tradicional «halloumi»

El objetivo de la medida es establecer una marca para los productos chipriotas con el fin de promover
su exportación.

La inversión consistirá en el desarrollo de planes de acción basados en dos estudios: a) una sobre la
creación de una identidad comercial nacional «Made in Cyprus» (marca) centrada en la calidad y las
características estructurales de los productos y servicios chipriotas combinados con elementos de la
tradición y la historia de la isla, y b) un estudio para aplicar una estrategia para el queso halloumi con
el fin de aumentar su carácter distintivo como auténtico producto chipriota y diseñar una campaña de
promoción y sensibilización.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2022.

Inversión 6 (C3.1I6): Régimen de modernización y digitalización de las empresas dedicadas a la
fabricación y el comercio de productos agrícolas

El objetivo de la medida es reforzar la resiliencia del sector agrícola, promover la diversificación de
la actividad económica y, en última instancia, acelerar el crecimiento económico sostenible. La
medida tiene por objeto incentivar las inversiones en nuevas empresas o en el progreso tecnológico
de las empresas existentes, ayudándolas así a introducir en el mercado productos mejorados, aumentar
la productividad y reforzar sus perspectivas de crecimiento, crear puestos de trabajo locales y
proporcionar la base para un crecimiento sostenido de la economía en su conjunto.

La inversión consistirá en la utilización de un régimen de subvenciones que proporcione ayuda a las
empresas existentes y de nueva creación, especialmente a las pymes, dedicadas a la transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, excepto el vino, el vinagre de vino y las actividades
relacionadas con la pesca y la acuicultura. El régimen ayudará a las empresas a financiar inversiones
en activos materiales o inmateriales para modernizar y mejorar sus instalaciones de producción,
ampliar e incrementar su capacidad productiva, introducir nuevas tecnologías y procedimientos y
desarrollar productos agrícolas nuevos o de mayor calidad. La financiación también ayudará a las
empresas a mejorar sus capacidades digitales, ayudándolas así a mejorar sus procesos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2026.

56

Inversión 7 (C3.1I7): Régimen para la mejora de la competitividad o la eficiencia energética de las
grandes empresas en Chipre

El objetivo de la medida es ayudar a las grandes empresas con gastos de capital para los esfuerzos de
modernización que se espera que permitan a estas empresas crecer, ser más competitivas, crear
empleo y contribuir así al desarrollo económico del país, incluidas las mejoras de la eficiencia
energética.

La inversión consistirá en un régimen de subvenciones de hasta 7 000 000 EUR para desarrollar y
promover grandes empresas existentes y nuevas, principalmente en el sector manufacturero. El
régimen de subvenciones ofrecerá incentivos a las empresas para que mantengan sus actividades y su
empleo, así como para que realicen inversiones en eficiencia energética.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades1: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que logren unas emisiones
de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia
pertinentes; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de
tratamiento mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos
pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las
actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

**Subcomponente 3.1.3 Sector del turismo sostenible y de alto valor añadido**

Inversión 8 (C3.1I8): Aumentar el valor añadido del sector turístico, haciendo hincapié en las zonas
rurales, montañosas y remotas

Los objetivos de la inversión son enriquecer el producto turístico, atraer nuevos mercados, reduciendo
al mismo tiempo la estacionalidad y mejorando el entorno construido en las zonas rurales, montañosas
y remotas.

La inversión consistirá en subvenciones a tres categorías de empresas: (1) pymes del sector del
alojamiento, como hoteles, zonas rurales, montañosas y remotas para proyectos de renovación, (2)
restaurantes/tabernas o empresas que venden productos alimenticios tradicionales, que pueden
incluirse en la etiqueta «Taste de Chipre», para obras de renovación, y (3) pymes del sector del
alojamiento, como hoteles, para incluir instalaciones médicas y de vida asistida.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 9 (C3.1I9): Promoción de la economía circular en establecimientos hoteleros

Los objetivos de la inversión son facilitar la transición del modelo de negocio de los hoteles a la
circular o desarrollar productos o servicios circulares.

La inversión consiste en diagnósticos, recomendaciones, formación y asesoramiento, y en el
seguimiento de la aplicación de las recomendaciones que conducen a la certificación.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2026.

1 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

57

Inversión 10 (C3.1I10): Enriquecimiento del producto turístico en zonas rurales, montañosas y

remotas

El objetivo de la inversión es apoyar la economía en las zonas rurales, montañosas y remotas,
desarrollando la oferta de actividades a los visitantes, como talleres, demostraciones en directo y
recuerdos tradicionales. Su objetivo es aumentar la diversificación del sector turístico, crear empleo
y reducir la emigración.

La inversión consiste en i) la finalización de la ruta Aphrodite de 2 km, que conectará puntos
históricos, religiosos y medioambientales de la zona (como pistas naturales) y complementa la
creación del proyecto «Ruta de Experiencia Auténtica», y ii) conceder apoyo a las empresas y los
consejos comunitarios locales para la restauración a escala limitada de edificios privados y públicos
y, en su mayoría, reorientarlos para albergar microempresas y pequeñas empresas de los sectores
creativo y manufacturero, como artistas, artesanos y productos tradicionales.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

**Subcomponente 3.1.4 Economía circular**

Inversión 4 (C3.1R4): Mejora de la economía circular en la industria

El objetivo de la medida es mejorar el modelo de economía circular en el país mediante la aplicación
de un plan de acción concreto. El plan de acción incluirá un sistema de subvenciones para aumentar
la inversión empresarial en la economía circular, así como acciones como: El plan de acción incluirá
un régimen de subvenciones para mejorar la inversión empresarial en la economía circular, así como
acciones como i) sensibilizar a los consumidores y a la comunidad empresarial sobre los beneficios
de los productos circulares para el medio ambiente y sobre los puntos fuertes y las oportunidades
empresariales que ofrece la economía circular, ii) prestar servicios de consultoría en materia de
diagnósticos empresariales, orientación empresarial, formación de empleados y preparación de una
hoja de ruta para la transición a la circularidad, y iii) compartir una plataforma de mercado para la
economía circular a fin de conectar la oferta y la demanda de materiales, matorrales y residuos.

El régimen de subvenciones estará abierto a las pymes que deseen pasar a un modelo operativo
circular. Las subvenciones podrán ascender a 317 500 EUR por beneficiario y cubrir hasta el 60 %
de los costes de inversión contraídos por cada pyme.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades2: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que logren unas emisiones
de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia
pertinentes; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de
tratamiento mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos
pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las
actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 5 (C3.1R5): Creación de un organismo de coordinación entre la administración central y la
administración local

El objetivo de la medida es ampliar la gestión de residuos hacia la prevención de residuos y la recogida
selectiva, contribuyendo así al cumplimiento de las Directivas de la UE sobre gestión de residuos y
promoviendo la economía circular. La reforma proporcionará un mecanismo para apoyar a las

2 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

58

autoridades locales, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, ayudándolas a ponerse en
contacto con el Gobierno central, crear conocimientos especializados y aprovechar las oportunidades
de financiación en el ámbito de la gestión de residuos.

La reforma consiste en la creación de un organismo de coordinación entre el gobierno central y el
gobierno local que promoverá actividades dentro de la jerarquía de gestión de residuos y el plan de
gestión de residuos y apoyará a las autoridades locales en esta perspectiva. También participará en
programas de investigación, apoyará programas piloto y llevará a cabo campañas de educación e
información destinadas a la prevención y separación de residuos, y mantendrá la base de datos de
programas y proyectos en el ámbito de la gestión de residuos.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 12 (C3.1I12): Gestión de residuos hacia una economía circular

El objetivo de la medida es contribuir eficazmente a la intensificación de los esfuerzos de reciclado
de productos secos reciclables. La inversión tiene por objeto contribuir a la consecución de los
objetivos de reciclado, aumentar la prevención de residuos como la manera más importante de
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir el impacto medioambiental de los residuos.

La inversión consiste en el desarrollo, la creación, la instalación y la explotación de 50 quioscos
verdes para reciclables secos para ayudar a los municipios de zonas remotas a mejorar sus sistemas
de gestión de residuos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

59

**E.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|85|C3.1R1<br>Trasladar las<br>prácticas agrícolas<br>del siglo XX al siglo<br>XXI invirtiendo en<br>un centro nacional de<br>excelencia en<br>agrotecnología|Hito|Cooperación<br>entre la<br>agricultura<br>Instituto de<br>Investigación e<br>instituciones de<br>enseñanza<br>superior, para al<br>menos un<br>programa de los<br>Estados<br>miembros|Entrada en vigor<br>del acuerdo o de<br>los acuerdos de<br>cooperación<br>firmados|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Entrada en vigor de uno o varios<br>documentos jurídicamente vinculantes que<br>establezcan la colaboración para al menos<br>un programa de los Estados miembros<br>firmado entre el Instituto de Investigación<br>Agrícola y las instituciones de enseñanza<br>superior.|
|86|C3.1R1<br>Trasladar las<br>prácticas agrícolas<br>del siglo XX al siglo<br>XXI invirtiendo en<br>un centro nacional de<br>excelencia en<br>agrotecnología|Hito|Máster en el<br>ámbito más<br>amplio de la<br>agricultura|Anuncio en los<br>medios de<br>comunicación y<br>comunicación por<br>parte de las<br>autoridades<br>competentes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Matriculación de estudiantes e inicio de un<br>máster en el ámbito más amplio de la<br>agricultura.|
|87|C3.1R2<br>Plataforma en línea<br>para mejorar la<br>simetría comercial y<br>de la información en<br>la cadena de<br>suministro de<br>productos frescos|Hito|Ley sobre<br>prácticas<br>desleales en las<br>transacciones en<br>el mercado local<br>de productos<br>frescos|Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la nueva Ley<br>sobre prácticas<br>desleales en las<br>transacciones en<br>el mercado local<br>de productos<br>frescos|—|—|—|<br>TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|Entrada en vigor de una nueva ley que<br>aborde las prácticas comerciales desleales<br>en las transacciones en el mercado local de<br>productos frescos, como las<br>modificaciones unilaterales y retroactivas<br>de los contratos, las cancelaciones de<br>última hora, los plazos de pago superiores<br>a 30 días, el pago de los productos<br>dañados o no vendidos y otras acciones<br>que afecten a quienes intervienen en la|

60

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||~~cadena de producción y distribución de~~<br>productos agrícolas.|
|88|C3.1R2<br>Plataforma en línea<br>para mejorar la<br>simetría comercial y<br>de la información en<br>la cadena de<br>suministro de<br>productos frescos|Hito|Plataforma de<br>registro de<br>transacciones en<br>el mercado local<br>de productos<br>frescos|Plataforma a<br>disposición de las<br>organizaciones de<br>productores y<br>comunicación de<br>su disponibilidad<br>por parte de las<br>autoridades<br>competentes|—|—|—|<br>TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Las organizaciones de productores<br>dispondrán de una plataforma plenamente<br>operativa para registrar las transacciones<br>en el mercado local de productos frescos.|
|89|C3.1R3<br>Mejora genética de la<br>cabaña ovina y<br>caprina de Chipre|Objetivo|Mejora del<br>mantenimiento de<br>registros en las<br>explotaciones y<br>participación de<br>los agricultores en<br>el proyecto<br>AGRICYGEN|—|Número|0|30|<br>TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Al menos 30 agricultores han mejorado su<br>registro en las explotaciones, sus procesos<br>de producción y sus esfuerzos de<br>evaluación de la calidad de los productos,<br>y han participado en el proyecto<br>AGRICYGEN, financiado a nivel<br>nacional.|
|90|C3.1R3<br>Mejora genética de la<br>cabaña ovina y<br>caprina de Chipre|Objetivo|Adopción de<br>procesos<br>avanzados de<br>registro y<br>evaluación<br>genómica, y<br>selección de los<br>animales con<br>mejores<br>resultados|—|Número|0|20 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Los ganaderos han adoptado procesos<br>avanzados de registro y evaluación<br>genómica y han seleccionado los animales<br>con mejores resultados sobre la base de los<br>resultados de análisis genómicos de al<br>menos 20 000 animales.|
|93|C3.1I2<br>Mejora de la base de<br>datos isotópicos de<br>los productos|Hito|Cromatografía<br>líquido-Equipo de<br>espectrómetro de|Declaración<br>firmada de la<br>aceptación del<br>equipo en la|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Equipo de cromatografía líquida de<br>compra e inyección— espectrómetro de<br>masas isotópico (LC-IRMS) para la<br>caracterización isotópica.|

61

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||tradicionales<br>chipriotas||masas ISOFIX<br>(LC-IRMS)|calidad y hora<br>estándar<br>especificadas en<br>los documentos<br>de licitación y en<br>el contrato<br>firmado|||||||
|94|C3.1I2<br>Mejora de la base de<br>datos isotópicos de<br>los productos<br>tradicionales<br>chipriotas|Objetivo|Alimentos/bebida<br>s tradicionales<br>locales<br>conectados al<br>sistema|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Bases de datos integradas de isotópicos<br>(para al menos diez alimentos/bebidas<br>tradicionales/locales) conectadas a un<br>sistema de cadena de bloques.|
|95|C3.1I3<br>Mejorar las<br>capacidades de los<br>agricultores actuales<br>y futuros|Objetivo|Becas concedidas|—|Número|0|5|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Al menos cinco becas concedidas a<br>titulados de enseñanza secundaria para<br>cursar estudios relacionados con la<br>agricultura, en cooperación con el<br>Departamento de Agricultura, el Instituto<br>de Investigación Agrícola y las<br>universidades locales.|
|97|C3.1I5<br>Creación de una<br>identidad comercial<br>nacional y promoción<br>del producto<br>tradicional<br>«halloumi»|Hito|Planes de acción<br>para a) la marca<br>«Hecho en<br>Chipre» y b) la<br>promoción del<br>queso halloumi|Publicación de la<br>decisión del<br>Consejo de<br>Ministros y del<br>plan de acción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|Adopción por el Consejo de Ministros de<br>planes de acción que constarán de:<br>(1) ayudar a las empresas a promocionar<br>sus productos y servicios sobre la base de<br>la marca «fabricado en Chipre», y<br>(2) aumentar el carácter distintivo del<br>queso halloumi como auténtico producto<br>chipriota y diseñar una campaña de<br>promoción y sensibilización al respecto.|
|98|C3.1I6<br>Régimen de<br>modernización y<br>digitalización de las|Objetivo|Subvenciones a<br>pymes dedicadas<br>al comercio y la<br>producción de|—|Número|0|65|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Concesión de subvenciones a al menos 65<br>Pequeñas y Medianas Empresas dedicadas<br>a la fabricación y el comercio de productos|

62

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||empresas dedicadas a<br>la fabricación y el<br>comercio de<br>productos agrícolas||productos<br>agrícolas|||||||agrícolas para su modernización y<br>digitalización|
|99|C3.1I6<br>Régimen de<br>modernización y<br>digitalización de las<br>empresas dedicadas a<br>la fabricación y el<br>comercio de<br>productos agrícolas|Objetivo|Subvenciones a<br>pymes dedicadas<br>al comercio y la<br>producción de<br>productos<br>agrícolas|—|Número|65|176|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2026|Concesión de subvenciones a al menos<br>176 pymes dedicadas a la fabricación y el<br>comercio de productos agrícolas para su<br>modernización y digitalización|
|100|C3.1I7<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad o la<br>eficiencia energética<br>de las grandes<br>empresas en Chipre|Hito|Inicio del régimen<br>de subvenciones<br>para grandes<br>empresas|Publicación de la<br>convocatoria de<br>propuestas en el<br>sitio web del<br>Ministerio|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Tras la aprobación del régimen por el<br>Consejo de Ministros, la publicación de una<br>convocatoria<br>de<br>propuestas<br>para<br>la<br>concesión de subvenciones a grandes<br>empresas para ampliar las empresas<br>existentes<br>mediante<br>inversiones<br>que<br>mejoren el nivel tecnológico, el proceso de<br>producción y su productividad, así como<br>para realizar inversiones que mejoren su<br>rendimiento energético. El pliego de<br>condiciones, incluidos los criterios de<br>admisibilidad, que garantiza que los<br>proyectos seleccionados cumplen la Guía<br>técnica sobre la aplicación del principio de<br>«no causar un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de cumplimiento<br>de la legislación medioambiental nacional<br>y de la UE pertinente.|

63

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|101.a|C3.1I7<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad o la<br>eficiencia energética<br>de las grandes<br>empresas en Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|—|Número|0|3|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Concesión de subvenciones a al menos<br>tres grandes empresas, principalmente del<br>sector manufacturero, para ampliar las<br>empresas existentes mediante inversiones<br>que mejoren el nivel tecnológico, el<br>proceso de producción y su productividad,<br>y para mejorar su rendimiento energético. <br>Todos los proyectos seleccionados<br>cumplirán las orientaciones técnicas «No<br>causar un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|102.a|C3.1I7<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad o la<br>eficiencia energética<br>de las grandes<br>empresas en Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|—|Número|3|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Concesión de subvenciones a al menos 10<br>grandes empresas, principalmente del<br>sector manufacturero, para ampliar las<br>empresas existentes mediante inversiones<br>que mejoren el nivel tecnológico, el<br>proceso de producción y su productividad,<br>y para mejorar su rendimiento energético. <br>Todos los proyectos seleccionados<br>cumplirán las orientaciones técnicas «No<br>causar un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|103|C3.1I8<br>Aumentar el valor<br>añadido del sector<br>turístico haciendo|Objetivo|Subvención a las<br>pymes para la<br>promoción del<br>sector turístico|—|Número|0|200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Subvenciones concedidas a al menos 200<br>pymes, entre las que se incluyen<br>establecimientos alimentarios,<br>restaurantes/tabernas, microempresas y|

64

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||hincapié en el lado<br>del país, las zonas<br>montañosas y<br>remotas|||||||||pequeñas y medianas empresas que<br>venden productos tradicionales, para<br>invertir en la renovación o renovación.|
|104.a|C3.1I8<br>Aumentar el valor<br>añadido del sector<br>turístico haciendo<br>hincapié en el lado<br>del país, las zonas<br>montañosas y<br>remotas|Objetivo|Subvención a los<br>hoteles para la<br>promoción del<br>sector turístico|—|Número|0|57|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Subvenciones concedidas a al menos 57<br>hoteles y otros establecimientos turísticos,<br>en zonas rurales, montañosas y remotas,<br>para invertir en renovación o renovación,<br>incluidas las inversiones digitales.|
|104b|C3.1I8<br>Aumentar el valor<br>añadido del sector<br>turístico haciendo<br>hincapié en el lado<br>del país, las zonas<br>montañosas y<br>remotas<br>|Objetivo|Subvenciones<br>para la promoción<br>del turismo<br>médico<br>|—|Número|0|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Subvenciones concedidas a al menos 20<br>hoteles y otros establecimientos turísticos,<br>para incluir instalaciones médicas y de<br>vida asistida.|
|105|C3.1I9<br>Promoción de la<br>economía circular en<br>establecimientos<br>hoteleros|Objetivo|Sistema de<br>orientación para<br>la economía<br>circular|—|Número|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|Se han firmado acuerdos de colaboración<br>con al menos 50 hoteles para una<br>orientación empresarial adaptada a la<br>economía circular.|
|106|C3.1I9<br>Promoción de la<br>economía circular en<br>establecimientos<br>hoteleros|Objetivo|Sistema de<br>orientación para<br>la economía<br>circular|—|Número|0|18|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2026|Al menos 18 hoteles han sido certificados<br>con arreglo a las normas nacionales como<br>hoteles circulares tras la auditoría.|

65

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|107|C3.1I10<br>Enriquecimiento del<br>producto turístico en<br>zonas rurales,<br>montañosas y<br>remotas|Hito|Ruta de Afrodita|Declaración<br>firmada de la<br>aceptación del<br>proyecto por el<br>equipo del<br>proyecto (órgano<br>de contratación)|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de la ruta de Afrodita, que<br>conectará puntos históricos, religiosos y<br>medioambientales de la zona (como los<br>senderos naturales) con una ruta especial<br>de 2 km de longitud, aumentando la<br>sensibilización medioambiental y<br>promoviendo la biodiversidad.|
|108|C3.1I10<br>Enriquecimiento del<br>producto turístico en<br>zonas rurales,<br>montañosas y<br>remotas|Objetivo|Subvenciones a<br>empresas y<br>consejos<br>comunitarios<br>locales para<br>promover las<br>microempresas y<br>pequeñas<br>empresas de los<br>sectores creativo<br>y manufacturero,<br>como artistas,<br>artesanos y<br>fabricantes de<br>productos<br>tradicionales.|—|Número|0|150|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 150 empresas y consejos<br>comunitarios locales han renovado,<br>restaurado o modernizado visualmente<br>edificios e infraestructuras privados y<br>públicos en zonas rurales, montañosas y<br>remotas, y los han reconvertido para<br>albergar microempresas y pequeñas<br>empresas en los sectores creativo y<br>manufacturero, como artistas, artesanos y<br>fabricantes de productos tradicionales.|
|109|C3.1R4<br>Mejora de la<br>economía circular en<br>la industria|Hito|Aprobación del<br>Plan de Acción<br>Nacional para la<br>Mejora de la<br>Economía<br>Circular en<br>Chipre|Publicación de la<br>decisión del<br>Consejo de<br>Ministros para la<br>aprobación del<br>plan de acción<br>nacional.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Aprobación por el Consejo de Ministros<br>del Plan Nacional de Acción para la<br>Mejora de la Economía Circular en Chipre|
|110|C3.1R4|Objetivo|Ayudas a las<br>pymes en proceso<br>de transición a un|—|Número|0|40|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Ayudas concedidas a al menos 40 pymes<br>subvencionables, de conformidad con la<br>Guía técnica sobre la aplicación del|

66

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||Mejora de la<br>economía circular en<br>la industria||modelo de<br>funcionamiento<br>circular|||||||principio de «no causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01), mediante el<br>uso de una lista de exclusión y el requisito<br>de cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|111|C3.1R5<br>Creación de un<br>organismo de<br>coordinación entre la<br>administración<br>central y la<br>administración local|Hito|Legislación sobre<br>coordinación<br>entre la<br>administración<br>central y la<br>administración<br>local|Disposición legal<br>que indica la<br>entrada en vigor<br>de la legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Entrada en vigor de la legislación, que<br>establecerá un órgano de coordinación<br>entre el Gobierno central y el gobierno<br>local. El organismo de coordinación<br>proporcionará un mecanismo para mejorar<br>la gestión de residuos, contribuir al<br>cumplimiento de las directivas de la UE<br>sobre gestión de residuos y promover la<br>economía circular.|
|112|C3.1I12<br>Gestión de residuos<br>hacia una economía<br>circular|Hito|Firma del<br>contrato de<br>instalación de<br>quioscos verdes|Firma del contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Contrato firmado para la creación e<br>instalación de al menos 50 quioscos verdes<br>para reciclables secos.|
|115|C3.1I12<br>Gestión de residuos<br>hacia una economía<br>circular|Objetivo|Finalización de la<br>instalación y<br>puesta en<br>funcionamiento<br>de los quioscos<br>verdes|—|Número|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de la creación, instalación y<br>puesta en funcionamiento de los quioscos<br>verdes para reciclables secos.|

67

**E.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 1 ( C3.1I1): Construcción de una infraestructura colaborativa de acuicultura marina
(instalaciones portuarias y terrestres) en la zona costera de Pentakomo

El objetivo de la medida es cubrir la falta de infraestructuras portuarias y terrestres suficientes para
las necesidades diarias de esta actividad, cubriendo las necesidades actuales y futuras de más del 70 %
de las unidades de acuicultura marina que operan en Chipre, con vistas al buen funcionamiento de
este sector. La medida tiene por objeto mantener la viabilidad de la acuicultura, mejorar su
competitividad y facilitar su futuro desarrollo y expansión sostenibles, reforzando la resiliencia, la
competitividad y la contribución del sector primario al desarrollo sostenible de la economía chipriota.

La inversión consistirá en la construcción de una infraestructura colaborativa para la acuicultura
marina en la zona de Pentakomo, diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de las
actividades de acuicultura en alta mar (atraque seguro de buques de servicio, zonas de mantenimiento
de equipos, zonas de almacenamiento, zonas de carga y descarga, y puntos de repostaje). Abarcará la
construcción de un puerto pequeño con las instalaciones terrestres necesarias y adecuadas que tendrán
capacidad para prestar servicio al menos al 70 % de las unidades de acuicultura marina que operan
en Chipre.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Inversión 11 (C3.1I11): Mejora y ampliación de la red de puntos verdes de Chipre y creación de una
red de puntos de recogida y puntos de reciclado

Los objetivos de la medida son la mejora de la gestión de los residuos sólidos, la protección del medio
ambiente y la salud pública. Su objetivo es mitigar el vertido incontrolado e ilegal de residuos en
zonas públicas, aumentar la tasa de recuperación y reciclado de materiales y sensibilizar a los usuarios
sobre el desarrollo sostenible y la economía circular.

La inversión prevé la construcción de catorce puntos verdes que cubren una superficie de al menos
50 500 m² para servir a los ciudadanos y a las autoridades locales para depositar flujos específicos de
residuos domésticos y municipales. Además de la creación de nuevos puntos verdes, las inversiones
prevén la construcción de la red de corredores de reciclado y de la red de puntos de recogida para dar
acceso a los ciudadanos de las comunidades rurales para eliminar sus residuos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

68

**E.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|91|C3.1I1<br>Construcción de la<br>acuicultura marina|Hito|Construcción<br>de la<br>acuicultura<br>marina<br>colaborativa|Firma del<br>Contrato|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Firma del contrato de construcción de una<br>infraestructura colaborativa de acuicultura marina<br>(instalaciones portuarias y terrestres) diseñada<br>específicamente para la actividad acuícola.|
|92|C3.1I1<br>Construcción de la<br>acuicultura marina|Hito|Infraestructura<br>de acuicultura<br>marina en<br>colaboración<br>operativa|Certificado que<br>confirme la<br>entrega y<br>explotación de<br>la<br>infraestructura<br>desarrollada|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2026|Suministro de una infraestructura de acuicultura<br>marina colaborativa plenamente<br>funcional/operativa (instalaciones portuarias y<br>terrestres) que se diseñará específicamente para la<br>actividad acuícola y que cubrirá las necesidades<br>de al menos el 70 % de las unidades de<br>acuicultura marina que operan en Chipre.|
|116.a|C3.1I11Mejora y<br>ampliación de la red<br>de puntos verdes de<br>Chipre y creación de<br>una red de puntos de<br>recogida y puntos de<br>reciclado|Objetivo|Finalización de<br>la construcción,<br>ampliación y<br>puesta en<br>funcionamiento<br>de cuatro<br>puntos verdes|—|Número|0|4|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2024|Finalización de la construcción, ampliación y<br>puesta en funcionamiento de cuatro puntos verdes<br>de conformidad con el Plan Estratégico Nacional<br>para el Desarrollo de una Red Nacional de Puntos<br>Verdes.|
|116b|C3.1I11Mejora y<br>ampliación de la red<br>de puntos verdes de<br>Chipre y creación de<br>una red de puntos de<br>recogida y puntos de<br>reciclado|Hito|Finalización de<br>la construcción<br>y puesta en<br>funcionamiento<br>de una red de<br>puntos de<br>recogida y<br>cantores de<br>reciclado||—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización de la construcción y puesta en<br>funcionamiento de una red de puntos de recogida<br>y de recambios de conformidad con el Plan<br>Estratégico Nacional para el Desarrollo de una<br>Red Nacional de Puntos Verdes y el Plan<br>Estratégico Nacional para el Desarrollo de las<br>Comunidades de Montaña, respectivamente.|
|117|C3.1I11Mejora y<br>ampliación de la red<br>de puntos verdes de|Objetivo|Finalización de<br>la construcción,<br>ampliación y|—|Número|4|14|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización de la construcción, ampliación y<br>puesta en funcionamiento de catorce puntos<br>verdes de conformidad con el Plan Estratégico|

69

|Número<br>secuencial|Medida relacionada<br>(reforma o inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida relacionada**<br>**(reforma o inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||Chipre y creación de<br>una red de puntos de<br>recogida y puntos de<br>reciclado||explotación de<br>14 puntos<br>verdes|||||||Nacional para el Desarrollo de una Red Nacional<br>de Puntos Verdes|

70

**F.** **COMPONENTE** **3.2:** **M** **EJORA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN**

El componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda los retos a los que se enfrenta
Chipre en relación con el ecosistema de investigación y desarrollo, que desempeña un papel
relativamente limitado en el crecimiento económico. Esto se debe principalmente al bajo porcentaje
de titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), a la limitada interacción del
sistema público de investigación con el sector empresarial y a la limitación del acceso y la
disponibilidad de financiación de riesgo.

Los objetivos del componente son reforzar los vínculos entre los organismos de investigación y las
empresas, comercializar los resultados de la investigación, aumentar la intensidad de la actividad de
desarrollo de la investigación y las inversiones de organizaciones tanto públicas como privadas, así
como hacer que todas las infraestructuras de investigación financiadas con fondos públicos sean
accesibles a todo el ecosistema. Además, su objetivo es mejorar el apoyo financiero a las empresas
emergentes, las empresas emergentes en expansión y las pymes, internacionalizar el ecosistema local
de investigación e innovación (I + i), desarrollar el talento local y atraer talento del extranjero para
trabajar en la I + i, haciendo hincapié en ámbitos temáticos específicos.

El componente aborda las recomendaciones específicas por país sobre una mayor atención a la
política económica de investigación e innovación relacionada con la inversión (recomendaciones
específicas por país 3 de 2020 y 4 de 2019).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**F.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C3.2R1): Una política nacional global de investigación e innovación respaldada por
herramientas políticas basadas en datos para apoyar el ecosistema de I + i y mejorar los vínculos entre
la elaboración de políticas y la ejecución

El objetivo de la medida es promover la coordinación eficiente del sistema de gobernanza de la I + i,
fomentar la sensibilización y fomentar la cultura de la innovación, movilizar a las partes interesadas
y desarrollar y aumentar los pilares fundamentales del ecosistema nacional de I + i (de tres niveles:
elaboración de políticas, estrategia y aplicación, partes interesadas y usuarios/ciudadanos).

La reforma consistirá en la aplicación del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Investigación
e Innovación. Esto seguirá al respaldo político del Plan de Acción, junto con la adopción de una
estrategia nacional para la I + i y la estrategia revisada de especialización inteligente para Chipre.
También consistirá en el establecimiento de un mecanismo para el seguimiento y el apoyo orientados
al impacto de los siete centros de excelencia y en el desarrollo de una herramienta digital para la
cartografía dinámica del ecosistema de la I + i (partes interesadas, medidas y herramientas políticas,
rendimiento de la I + i, registro de empresas innovadoras y análisis sectoriales).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de agosto de 2026.

Inversión 2 (C3.2R2): Incentivos para fomentar y atraer inversiones y capital humano en
investigación e innovación

El objetivo de la medida es atraer inversiones en empresas innovadoras y talentos empresariales y
científicos procedentes del extranjero.

La reforma consistirá en la ampliación de la aplicación del régimen fiscal para la inversión en
empresas innovadoras a las personas jurídicas (de personas físicas en la actualidad). Las inversiones
subvencionables de hasta 150 000 EUR por inversor, en el marco de este incentivo, incluyen capital,
préstamos, garantías y factoraje. Además, consistirá en la revisión, la promoción y, en su caso, la

71

modificación de los actuales sistemas de incentivos destinados a atraer talentos de terceros países,
incluido el programa «Visado científico» para investigadores y sus familias y el programa «Visado
de creación de empresas» para fundadores de empresas innovadoras y sus familias.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2022.

Inversión 3 (C3.2R3): Introducir políticas e incentivos para facilitar y fomentar el acceso a
infraestructuras y laboratorios de investigación financiados con fondos públicos

El objetivo de la medida es optimizar la utilización de las infraestructuras y laboratorios de
investigación financiados con fondos públicos por parte de la comunidad empresarial.

La reforma consistirá en i) el desarrollo y la puesta en marcha de una herramienta digital dinámica
accesible a todas las partes interesadas del ecosistema de la I + i, que proporcione circulación de
información, herramientas y servicios para facilitar un acuerdo de asociación colaborativa entre
diferentes organizaciones y equipos (públicos y privados) de cooperación en materia de
infraestructuras y laboratorios de investigación financiados con fondos públicos; II) la introducción
de medidas e incentivos (como la inclusión en el acuerdo de subvención de la Fundación de
Investigación e Innovación de una cláusula para la apertura de las infraestructuras financiadas) con
el fin de mejorar la colaboración de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la investigación
con las empresas y las empresas derivadas.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 1 (C3.2I1): Crear y gestionar una oficina central de transferencia de conocimientos

El objetivo de la medida es mejorar la transferencia de tecnología en Chipre mediante la mejora de la
colaboración entre las universidades y las empresas y la comercialización de la investigación.

La inversión consistirá en la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina de Transferencia de
Conocimientos (KTO) por parte de la Fundación de Investigación e Innovación, a fin de proporcionar
una solución rentable para apoyar la transferencia de tecnología, basada en los principios de
adquisición de una masa crítica de resultados de la investigación y economías de escala. El OTK
prestará servicios de transferencia de conocimientos, facilitando la comercialización de la
investigación, a universidades, otros organismos de investigación y empresas. Lista indicativa de
servicios: a) evaluación de las perspectivas de comercialización, b) asesoramiento en materia de
derechos de propiedad intelectual, c) patentes presentadas y casos de mantenimiento de los derechos
de propiedad intelectual, d) desarrollo de la estrategia de comercialización, e) comercialización de
tecnología, f) apoyo a la creación de empresas derivadas, y g) provisión de financiación para apoyar
la investigación traslacional.

El KTO se autofinanciará a partir del 1 de enero de 2026, reteniendo el 20 % de los ingresos
procedentes de los acuerdos gestionados por KTO para los costes operativos, que se especificarán en
los acuerdos contractuales entre la Fundación de Investigación e Innovación y el beneficiario.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C3.2I2): Programas de financiación de la innovación: regímenes de financiación para la
mejora del crecimiento y la competitividad de las empresas emergentes, las empresas innovadoras y
las pymes

El objetivo de la medida es proporcionar apoyo en forma de subvenciones a través de programas de
innovación (como Fast-Track Innovation, pre-Seed, Seed, Innovate) como medio para mejorar el
acceso a los fondos para las pymes y las empresas emergentes innovadoras.

El objetivo de la medida es prestar apoyo en forma de subvenciones a través de programas de
innovación (por ejemplo, innovación de vía rápida, prelanzamiento, lanzamiento e innovación) como
medio para mejorar el acceso a los fondos para las pymes y las empresas emergentes innovadoras.
Los programas de financiación i) fomentarán la colaboración de las empresas con las organizaciones

72

de investigación; II) facilitar la comercialización de los resultados de la investigación centrándose en
la obtención de productos y resultados cercanos al mercado, permitiendo así efectos económicos a
más corto plazo; III) conducir a la creación de empleo; IV) promover la agrupación empresarial, y v)
orientar la transición acelerada hacia una economía ecológica y hacia una era digital de eficiencia y
productividad. Estos programas exigirán a las empresas que movilicen fondos privados o propios
junto con financiación pública (proporcionada por la Fundación de Investigación e Innovación),
contribuyendo así al aumento global de la inversión en I + D.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades3: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que logren unas emisiones de gases
de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes; III)
actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de tratamiento
mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar
daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las actividades
que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C3.2I3): Programa de financiación de la I + I sobre la transición ecológica

El objetivo de la medida es proporcionar apoyo en forma de subvenciones a través de programas
temáticos de I + i con niveles relativamente elevados de preparación tecnológica centrados en la
transición ecológica.

La inversión consistirá en subvenciones para proyectos que utilicen nuevas tecnologías para ofrecer
soluciones rentables para la transición ecológica, mejorando así la capacidad de investigación del
país. Los proyectos subvencionados se centrarán en las energías renovables, la eficiencia energética
y el transporte sostenible, implicarán la colaboración con centros de excelencia para la I + i u otras
partes interesadas, y facilitarán la comercialización de los resultados de la investigación.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades4: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que logren unas emisiones de gases
de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes; III)
actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de tratamiento
mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar
daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las actividades
que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C3.2I4): Sistemas de financiación para apoyar a las organizaciones que realizan
actividades de I + D sobre tecnologías duales, incluida la creación de laboratorios nuevos o mejorados

3 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

4 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

73

y el desarrollo de laboratorios clasificados

El objetivo de la medida es promover la investigación de doble uso y utilizar tecnologías que, de otro
modo, solo servirían a fines gubernamentales o militares, con fines civiles, comerciales y sociales.

La inversión consistirá en una ayuda en forma de subvención que permita a las organizaciones de
investigación y a las empresas participar en I + D sobre tecnologías de doble uso. Los regímenes de
financiación permitirán la mejora de las capacidades y capacidades de I + i de los centros de
excelencia de investigación, las instituciones académicas, las organizaciones de investigación y las
empresas dedicadas a la I + D sobre tecnologías de doble uso. En particular, permitirán a estas
organizaciones adquirir certificados de clasificación de seguridad para poder participar en consorcios
de financiación europea (como Horizonte Europa y el Fondo Europeo de Defensa), así como para
mejorar sus capacidades de I + i y su competitividad en el ámbito de las tecnologías de doble uso.

La financiación se centrará exclusivamente en las empresas civiles y los resultados de la investigación
y las infraestructuras solo beneficiarán a las aplicaciones civiles. La medida se ajustará al Reglamento
(CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario
de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso,
en lo que respecta a las tecnologías de doble uso durante la aplicación del régimen de financiación, y
se diseñará en consonancia con la guía práctica sobre la financiación de la UE para el doble uso y el
acceso de las autoridades regionales y las pymes europeas a los fondos de la UE.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades5: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que logren unas emisiones de gases
de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia pertinentes; III)
actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de tratamiento
mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar
daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las actividades
que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

5 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

74

**F.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|120|C3.2R1<br>Políticas e<br>instrumentos<br>políticos<br>nacionales de<br>I + i|Hito|Adopción de la<br>estrategia<br>nacional de I + i y<br>del plan de acción<br>para aplicarla|Publicación de<br>la Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Desarrollar una estrategia integrada de I + i que<br>proporcione un marco de perspectiva a largo<br>plazo, garantice un esfuerzo y un compromiso<br>específicos para su aplicación, a lo largo del<br>tiempo, en nombre del Estado y de las partes<br>interesadas que participan en el sistema nacional<br>de I + i, y una herramienta digital para la<br>cartografía dinámica del ecosistema de la I + i.<br>|
|121|C3.2R1<br>Políticas e<br>instrumentos<br>políticos<br>nacionales de<br>I + i|Hito|Finalización del<br>Plan de Acción<br>para la Estrategia<br>de I + i|Publicación de<br>la aprobación<br>por el Consejo<br>de Ministros<br>del informe<br>final, que<br>acredita la<br>finalización<br>del plan de<br>acción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Aplicación de las medidas del Plan de Acción de<br>la Estrategia Nacional de Investigación e<br>Innovación, como pone de manifiesto un informe<br>final.|
|122|C3.2R2<br>Incentivos<br>para las<br>inversiones y<br>el capital<br>humano en la<br>I + i|Hito|Exención fiscal<br>de las personas<br>jurídicas por<br>invertir en<br>empresas<br>innovadoras|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|Entrada en vigor de una ley por la que se<br>establece la exención fiscal de los inversores<br>empresariales (entidades jurídicas) para invertir<br>en empresas innovadoras.|
|123|C3.2R3<br>Políticas para<br>fomentar el<br>acceso a<br>infraestructura|Hito|Registro digital<br>para registrar y<br>publicar<br>infraestructuras<br>de investigación|Enlace al<br>registro digital<br>publicado en<br>la página web<br>del|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Desarrollo y puesta en marcha de un registro<br>digital para registrar y publicar infraestructuras<br>de investigación que faciliten la solicitud de<br>acceso de las partes interesadas a dicha<br>infraestructura. Incluirá la cartografía de todas|

75

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**<br>|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**<br>|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||~~s y~~<br>laboratorios<br>de<br>investigación<br>financiados<br>con fondos<br>públicos|||~~Viceministerio~~<br>de<br>Investigación,<br>Innovación y<br>Política<br>Digital||||||~~las instituciones de investigación financiadas con~~<br>fondos públicos (en el marco de Horizonte 2020,<br>regímenes nacionales). También mejorará la<br>visibilidad de las instituciones de investigación y<br>apoyará la colaboración con el sector privado.|
|124|C3.2R3<br>Políticas para<br>fomentar el<br>acceso a<br>infraestructura<br>s y<br>laboratorios<br>de<br>investigación<br>financiados<br>con fondos<br>públicos|Hito|Colaboración de<br>las<br>organizaciones<br>dedicadas a la<br>investigación con<br>empresas y<br>empresas<br>derivadas|Publicación de<br>medidas e<br>incentivos<br>adoptados en<br>el sitio web de<br>la Fundación<br>de<br>Investigación<br>e Innovación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Adopción de medidas e incentivos para mejorar<br>la colaboración de los organismos de<br>investigación con empresas y empresas<br>derivadas, como, por ejemplo, incluir en el<br>acuerdo de subvención de la Fundación de<br>Investigación e Innovación una cláusula para la<br>apertura de infraestructuras financiadas.|
|125|C3.2I1<br>Crear y<br>gestionar una<br>Oficina<br>Central de<br>Transferencia<br>de<br>Conocimiento<br>s (KTO)|Hito|Puesta en marcha<br>de KTO|Apertura del<br>primer caso de<br>KTO|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2022|La Fundación de Investigación e Innovación,<br>encargada de poner en funcionamiento la KTO,<br>ha contratado o contratado personal o expertos<br>altamente formados para prestar servicios de<br>transferencia de conocimientos especializados.<br>Se establecerán sistemas y herramientas para<br>apoyar el funcionamiento de KTO. El KTO<br>iniciará la prestación de servicios a<br>universidades, otros organismos de investigación<br>o empresas.|
|126|C3.2I1<br>Crear y<br>gestionar una<br>Oficina|Objetivo|Expedientes<br>archivados que<br>acreditan la<br>prestación de|—|Número|0|30|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 30 casos completados de servicios de<br>transferencia de conocimientos prestados por el<br>KTO central a universidades, otros organismos<br>de investigación o empresas.|

76

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||Central de<br>Transferencia<br>de<br>Conocimiento<br>s (KTO)||servicios de<br>transferencia de<br>conocimientos<br>pertinentes||||||||
|127|C3.2I2<br>Programas de<br>financiación<br>de la<br>innovación<br>para empresas<br>emergentes,<br>empresas<br>innovadoras y<br>pymes|Hito|Firma de<br>acuerdos de<br>subvención para<br>el 50 % del<br>presupuesto|Convenios de<br>subvención<br>firmados|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Firma de acuerdos de subvención que<br>comprometan al menos el 50 % del presupuesto<br>total (contratos por un valor total de al menos<br>26 000 000 EUR) para programas de<br>financiación de la innovación para empresas<br>emergentes, empresas innovadoras y pymes, con<br>un pliego de condiciones que incluya criterios de<br>admisibilidad que garanticen que los proyectos<br>seleccionados se ajusten a la Guía técnica sobre<br>la aplicación del principio de «no causar un<br>perjuicio significativo» (2021/C58/01) mediante<br>el uso de una lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación medioambiental<br>nacional y de la UE pertinente.|
|128|C3.2I2<br>Programas de<br>financiación<br>de la<br>innovación<br>para empresas<br>emergentes,<br>empresas<br>innovadoras y<br>pymes|Objetivo|Organizaciones<br>apoyadas para<br>llevar a cabo<br>actividades<br>relacionadas con<br>la I + i|—|Número|0|70|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Financiación del apoyo a al menos 70<br>organizaciones para llevar a cabo actividades<br>relacionadas con la I + i, como investigación<br>industrial, actividades de investigación<br>experimental e innovación, actividades de puesta<br>en marcha, actividades de transferencia de<br>conocimientos, incluidas, entre otras, actividades<br>para la gestión y la protección de la propiedad<br>intelectual, para establecer vínculos entre<br>organizaciones de investigación y empresas, para<br>crear capacidades de transferencia de<br>conocimientos y para comercializar los<br>resultados de la investigación, de conformidad<br>con las orientaciones técnicas «No causar un|

77

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||perjuicio significativo» (2021/C58/01) mediante<br>el uso de una lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación medioambiental<br>nacional y de la UE pertinente.|
|129|C3.2I2<br>Programas de<br>financiación<br>de la<br>innovación<br>para empresas<br>emergentes,<br>empresas<br>innovadoras y<br>pymes|Objetivo|Organizaciones<br>apoyadas para<br>llevar a cabo<br>actividades<br>relacionadas con<br>la I + i|—|Número|70|200|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Apoyo financiero a al menos 200 organizaciones<br>para llevar a cabo actividades relacionadas con la<br>I + i, de conformidad con las orientaciones<br>técnicas «No causar un perjuicio significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista de<br>exclusión y el requisito de cumplimiento de la<br>legislación medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|130|C3.2I3<br>Programa de<br>financiación<br>de la I + I<br>sobre la<br>transición<br>ecológica<br> <br>|Hito|Firma de<br>acuerdos de<br>subvención para<br>un programa de<br>financiación de la<br>I + i por un<br>presupuesto de 6<br>millones de euros|Convenios de<br>subvención<br>firmados por<br>el director de<br>la Fundación<br>de<br>Investigación<br>e Innovación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Firma de acuerdos de subvención para las<br>propuestas seleccionadas que se financiarán en el<br>marco de un programa de financiación de I + i<br>sobre la transición ecológica, con un presupuesto<br>total de 6 millones EUR, con un mandato que<br>incluya criterios de admisibilidad que garanticen<br>que los proyectos seleccionados cumplen las<br>orientaciones técnicas «No causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de<br>una lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación medioambiental<br>nacional y de la UE pertinente.|
|131.a|C3.2I3<br>Programa de<br>financiación<br>de la I + I<br>sobre la<br>transición<br>ecológica|Objetivo|Organizaciones<br>apoyadas por<br>subvenciones<br>para actividades<br>de I + i para la<br>transición<br>ecológica|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 10 organizaciones apoyadas por<br>subvenciones para actividades de I + i de<br>transición ecológica, de conformidad con las<br>orientaciones técnicas «No causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de<br>una lista de exclusión y el requisito de|

78

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||cumplimiento de la legislación medioambiental<br>nacional y de la UE pertinente.|
|132|C3.2I4<br>Financiación<br>de<br>organizacione<br>s que realizan<br>actividades de<br>I + D sobre<br>tecnologías<br>duales|Hito|Firma de<br>acuerdos de<br>subvención por<br>los que se<br>compromete el<br>80 % del<br>presupuesto total<br>para financiación<br>a organizaciones<br>que realizan<br>actividades de I +<br>D en tecnologías<br>duales|Convenios de<br>subvención<br>firmados|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Firma de acuerdos de subvención que<br>comprometan el 80 % del presupuesto total<br>(contratos de un valor total de al menos<br>2 400 000 EUR) para su financiación a<br>organizaciones que realicen actividades de I + D<br>en tecnologías duales, con un mandato que<br>incluya criterios de admisibilidad que garanticen<br>que los proyectos seleccionados cumplen las<br>orientaciones técnicas «No causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el uso de<br>una lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación medioambiental<br>nacional y de la UE pertinente.|
|133|C3.2I4<br>Organizacione<br>s de<br>financiación<br>que realizan<br>actividades de<br>I + D sobre<br>tecnologías<br>duales|Objetivo|Financiación para<br>el desarrollo de<br>laboratorios<br>clasificados|—|Número|0|16|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 16 empresas reciben financiación para<br>el desarrollo de laboratorios clasificados. Una<br>empresa puede contabilizarse más de una vez si<br>participa en más de un proyecto, de conformidad<br>con la Guía técnica sobre la aplicación del<br>principio de «no causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01), mediante el uso de<br>una lista de exclusión y el requisito de<br>cumplimiento de la legislación medioambiental<br>nacional y de la UE pertinente.|

79

**G.** **COMPONENTE** **3.3:** **A** **POYO EMPRESARIAL A LA COMPETITIVIDAD**

Este componente de la recuperación y la resiliencia chipriotas aborda los retos de la baja
productividad y competitividad de la economía, impulsados por la pequeña dimensión media de las
empresas, el complejo proceso de concesión de licencias solicitado para una inversión y las
dificultades de acceso a la financiación de las empresas. Los objetivos de este componente son apoyar
a los emprendedores y las empresas y mejorar su competitividad y su contribución al crecimiento de
la economía mediante la mejora del marco normativo relativo a la inversión y la actividad empresarial,
y aumentar la productividad de las pymes, principalmente a través de la digitalización. Consta de seis
reformas y cuatro inversiones, que se completarán en el primer trimestre de 2 2026.

El componente aborda las recomendaciones específicas por país 3 de 2020 y 4 de 2019.

**G.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C3.3R1): Facilitación de las inversiones estratégicas

El objetivo de la medida es desarrollar un nuevo sistema de apoyo a las inversiones estratégicas,
destinado a estimular la actividad de inversión en el país a través de normas y mecanismos
racionalizados, simplificar los procedimientos de concesión de licencias y permisos, reducir la carga
administrativa y hacer que el entorno de inversión estratégica sea más eficiente. La definición de
inversión estratégica se refiere a las inversiones en sectores estratégicos (incluidos la asistencia
sanitaria y social, la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la industria, el turismo, la
energía, la investigación, el desarrollo y la innovación) que contribuyen significativamente al
desarrollo de la economía.

La reforma consistirá en la entrada en vigor de una legislación para facilitar las inversiones
estratégicas, en lo que se refiere a la eficiencia en la obtención de licencias de inversión y permisos
de construcción. Se asignará un sector gubernamental específico para el tratamiento de las inversiones
estratégicas. Consistirá en la preparación de las directrices operativas, los flujos de procesos y otros
requisitos de la norma ISO 9001: 2015 para la integración del proceso. Elaborará memorandos de
entendimiento con otros departamentos pertinentes para partes del proceso con el fin de garantizar la
viabilidad del mecanismo de vía rápida. Además, incluirá la formación de los empleados en los
procedimientos que vayan a introducirse. Además, la reforma se beneficiará de la creación de una
plataforma digital que permita la aplicación, el estudio y la emisión de permisos de planificación y
construcción digitalmente, a través de una herramienta de gestión de aplicaciones y un sistema SIG
(proyecto en el marco del componente 3.4: «mejora del sistema electrónico para la expedición de
permisos de construcción»).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2023.

Inversión 2 (C3.3R2): Mejora del mecanismo de activación de las actividades de la vía rápida

Los objetivos de la medida son la simplificación de los procedimientos, la digitalización de los
servicios gubernamentales y el funcionamiento de un centro de apoyo a las empresas que
proporcionará toda la información y los servicios necesarios y de apoyo.

La reforma consistirá en el establecimiento de una plataforma digital interactiva, que mejorará la
Unidad de Facilitación de las Empresas. A través de la plataforma, el inversor podrá hacer un
seguimiento de su solicitud, pero también las autoridades competentes podrán interactuar,
intercambiar documentos y tramitar la solicitud.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

80

Inversión 3 (C3.3R3): Modernización de la Ley de Sociedades

El objetivo de la medida es apoyar la mejora del entorno empresarial mediante la revisión de la Ley
de sociedades, haciéndola más clara a la hora de interpretar y aplicar la legislación en la práctica.

La reforma consistirá en modernizar la Ley de Sociedades de Chipre utilizando las mejores prácticas
de otras jurisdicciones de Derecho consuetudinario para proporcionar una base de conocimientos y
claridad en forma de jurisprudencia y literatura, a fin de ayudar a interpretar y aplicar la legislación
en la práctica. También se revisarán las normas sobre sociedades que lo acompañan. Además, Chipre
asignará un equipo de expertos jurídicos para llevar a cabo el proyecto de servicios de asesoramiento
y redacción de la nueva Ley y el nuevo Reglamento sobre sociedades. Además, la revisión de la ley
incluirá el procedimiento de insolvencia con arreglo a la Ley de sociedades, que son la liquidación,
el cobro y el examen. Asimismo, la reforma incluirá la realización de una prueba de las pymes durante
la preparación del proyecto de ley.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C3.3R4): Diseñar y crear una Agencia Nacional de Promoción

El objetivo de la reforma es mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la
financiación facilitando el acceso a préstamos y garantías y mejorando la capacidad de absorción de
la financiación de la UE a través de los instrumentos de la UE.

La reforma consistirá en un análisis de evaluación ex ante que abarque el acceso de las pymes a la
financiación en todos los sectores de la economía, centrándose en la transición ecológica, la
facilitación digital y la financiación alternativa. El informe definirá el ámbito de intervención de la
Agencia Nacional de Promoción (NPA) propuesta. La configuración jurídica y organizativa de la
ANP se definirá tras la selección final de su ámbito de actividad. La estructura propuesta permitirá
una gran transparencia en el funcionamiento y la autonomía de la ANE. La Agencia no operará con
una licencia bancaria y, por lo tanto, no será necesario capitalizarla a priori. Un comité director, con
la participación de representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Energía, Comercio
e Industria, supervisará la aplicación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Inversión 5 (C3.3R5): Inversor estratégico de la Bolsa de Valores de Chipre

El objetivo de la reforma es la privatización de la Bolsa de Valores de Chipre.

La reforma consistirá en un proceso de licitación, actualmente en curso, en virtud del cual la Bolsa
de Valores de Chipre pretende designar a un asesor o consorcio independiente de prestigio, con
amplios conocimientos técnicos pertinentes para encontrar al inversor estratégico más adecuado para
la Bolsa de Valores de Chipre. La fase de privatización del contrato se concluirá previa aprobación
definitiva de la Cámara de Representantes de la República de Chipre, una vez cumplidas todas las
demás condiciones.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 6 (C3.3R6): Incentivos para fomentar las fusiones y adquisiciones

El objetivo de la medida es incentivar el aumento del tamaño de las pymes.

La reforma consistirá en incentivos específicos para fomentar las fusiones o adquisiciones de
empresas con el fin de expandirse y hacerse más competitivas. En particular, la reforma consistirá en
la aprobación por el Consejo de Ministros de un informe y un plan de acción que lo acompañen, tras

81

la evaluación de regímenes similares en la UE y la consulta con las partes interesadas sobre incentivos
específicos para promover fusiones y adquisiciones.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

Inversión 2 (C3.3I2): Creación de un marco regulador que permita la tecnología financiera

El objetivo de la medida es permitir que las tecnologías financieras, las empresas emergentes y otras
empresas innovadoras amplíen su oferta a nuevos productos o servicios, estableciendo un «terreno de
ensayo» que les permita llevar a cabo experimentos en vivo en un entorno controlado bajo su
supervisión.

La inversión consistirá en facilitar el desarrollo de un régimen reglamentario adecuado y atractivo en
materia de tecnología financiera y tecnologías innovadoras y en lograr un equilibrio entre el
despliegue sin fisuras de productos o servicios innovadores y la garantía de la protección de los
inversores.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Inversión 4 (C3.3I4): Régimen para la modernización digital de las empresas

El objetivo de la inversión es mejorar la integración de la tecnología digital en las pymes existentes
y futuras establecidas en Chipre. Más concretamente, la medida tiene por objeto mejorar la identidad
digital de las empresas, aumentando la proporción de pequeñas y medianas empresas que utilizan
tecnologías de la información y la comunicación, incluido el sector del comercio electrónico, y
promover el emprendimiento digital.

La inversión consistirá en la concesión de subvenciones financieras por un importe aproximado de
30 000 EUR a cada beneficiario, como porcentaje de lo que habrán invertido en inversiones
subvencionables para la mejora digital de sus empresas.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6 (C3.3I6): Fondo de capital financiado por el Estado

El objetivo de la medida es la creación de un Fondo para apoyar los esfuerzos del Gobierno por
mejorar el acceso a fuentes alternativas de financiación con el fin de i) fomentar el crecimiento y el
desarrollo económico y aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en Chipre;
II) aumentar la disponibilidad de fuentes de financiación alternativas, en particular para las empresas
innovadoras y las empresas emergentes; y iii) contribuir a la mejora del ecosistema de inversiones de
capital y capital riesgo.

La inversión consistirá en un procedimiento de licitación para seleccionar y designar a un gestor
externo de fondos para un período de inversión previsto de cinco años.

A fin de garantizar que la medida se ajuste a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no
causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01), el acuerdo jurídico entre Chipre y el Fondo
responsable del instrumento financiero y la subsiguiente política de inversión del instrumento

financiero deberán:

i. exigir la aplicación de las orientaciones técnicas de la Comisión sobre la prueba de
sostenibilidad para el Fondo InvestEU; y

82

ii. excluir de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos: I) actividades y activos
relacionados con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior [6] ; II) actividades y activos
en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que logren
unas emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los
parámetros de referencia pertinentes [7] ; III) actividades y activos relacionados con vertederos
de residuos, incineradores [8] e instalaciones de tratamiento mecánico-biológico [9] ; y iv) las
actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio
ambiente; y

iii. exigir que el Fondo verifique el cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y de
la UE pertinente de los proyectos para todas las transacciones, incluidas las exentas de la

verificación de la sostenibilidad.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

6 Excepto los proyectos en el marco de esta medida en la generación de electricidad o calor, así como las infraestructuras
conexas de transporte y distribución, que utilicen gas natural, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de
las Orientaciones Técnicas «No causar un perjuicio significativo» (2021/C58/01).

7 Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean
significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones
por las que esto no es posible. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de las actividades que
entran en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en el Reglamento
de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.
8 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al
tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta
medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o
recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar
a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las
instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.
9 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánicobiológico existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética
o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica
de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de
tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se
aportan pruebas a nivel de planta.

83

**G.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|134|C3.3R1<br>Facilitación<br>de las<br>inversiones<br>estratégicas|Hito|Ley de<br>Inversiones<br>Estratégicas|Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|Entrada en vigor de una ley de apoyo a las<br>inversiones estratégicas en Chipre que<br>incluirá los siguientes elementos:<br>racionalización de los procedimientos de<br>concesión de licencias de inversión<br>estratégica, gestor de proyectos para cada<br>proyecto y expedición oportuna de permisos<br>de construcción.|
|135|C3.3R1<br>Facilitación<br>de las<br>inversiones<br>estratégicas|Hito|Mejora de la<br>capacidad<br>organizativa<br>para facilitar<br>las<br>inversiones<br>estratégicas|Publicación en el<br>boletín oficial de<br>la creación de un<br>sector público<br>que facilite la<br>reforma y del<br>sistema y las<br>directrices del<br>proceso, y la<br>verificación por<br>parte de la<br>autoridad<br>coordinadora de<br>la finalización de<br>la formación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Publicación en el boletín oficial de la<br>finalización de la creación de un sector en el<br>Departamento de Urbanismo y Vivienda para<br>mejorar la facilitación del sistema<br>estratégico; publicación del sistema de<br>procesos y del diseño de las directrices; y<br>notificación por parte de la autoridad<br>coordinadora de la formación del personal<br>clave para la aplicación de la reforma.|
|136|C3.3R2<br>Mejora del<br>mecanismo<br>de activación<br>de las<br>actividades<br>de la vía<br>rápida|Hito|Establecimien<br>to de un<br>sistema<br>electrónico en<br>el que los<br>inversores<br>puedan<br>presentar su<br>solicitud en<br>línea|Anuncio por parte<br>del Ministerio de<br>Comercio del<br>sistema<br>electrónico de<br>aceptación de las<br>solicitudes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Mejora de los servicios de las solicitudes de<br>expedición de permisos de negocios,<br>orientación para el establecimiento y la<br>explotación, suministro de información para<br>todos los permisos necesarios exigidos por la<br>empresa para iniciar sus operaciones,<br>facilitación de la expedición de permisos de<br>residencia y empleo en Chipre para<br>nacionales de terceros países, solicitud de<br>registro como sociedad de intereses|

84

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||extranjeros mediante el establecimiento de<br>un sistema electrónico en el que los<br>inversores puedan presentar su solicitud en<br>línea.|
|137|C3.3R2<br>Mejora del<br>mecanismo<br>de activación<br>de las<br>actividades<br>de la vía<br>rápida|Objetivo|Establecimien<br>to de una<br>plataforma en<br>la que los<br>inversores<br>puedan hacer<br>un<br>seguimiento<br>de su<br>aplicación en<br>línea e<br>interactuar<br>con las<br>autoridades<br>competentes<br>y evaluar las<br>solicitudes de<br>inversión a<br>través de la<br>plataforma|—|Número|0|50|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de la evaluación de al menos 50<br>solicitudes de inversión a través de la<br>plataforma.|
|138|C3.3R3<br>Modernizaci<br>ón de la Ley<br>de<br>Sociedades|Hito|Presentación<br>del proyecto<br>de ley al<br>Parlamento<br>para su<br>aprobación,<br>reestructuraci<br>ón de la Ley<br>de sociedades|Presentación del<br>proyecto de ley al<br>Parlamento, tras<br>su adopción por<br>el Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2025|Presentación del proyecto de ley al<br>Parlamento para su aprobación. El proyecto<br>de ley reestructurará la Ley de Sociedades.<br>En particular, modernizará la Ley de<br>Sociedades de Chipre utilizando las mejores<br>prácticas de otras jurisdicciones de Derecho<br>consuetudinario para proporcionar una base<br>de conocimientos y claridad en forma de<br>jurisprudencia y literatura y para ayudar a<br>interpretar y aplicar la legislación en la<br>práctica.|

85

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|139|C3.3R3<br>Modernizaci<br>ón de la Ley<br>de<br>Sociedades|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>Ley de<br>sociedades|Disposición de la<br>ley que indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Entrada en vigor de la Ley de sociedades,<br>que reestructurará la Ley de sociedades. En<br>particular, modernizará la Ley de Sociedades<br>de Chipre utilizando las mejores prácticas de<br>otras jurisdicciones de Derecho<br>consuetudinario para proporcionar una base<br>de conocimientos y claridad en forma de<br>jurisprudencia y literatura y para ayudar a<br>interpretar y aplicar la legislación en la<br>práctica.|
|140|C3.3R4<br>Diseñar y<br>crear una<br>Agencia<br>Nacional de<br>Promoción|Hito|Aprobación<br>por el<br>Consejo de<br>Ministros de<br>la hoja de ruta<br>para la<br>creación y<br>creación de<br>una Agencia<br>Nacional de<br>Promoción|Publicación de la<br>Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Aprobación por el Consejo de Ministros de<br>la hoja de ruta para la creación y creación de<br>una Agencia Nacional de Promoción que<br>facilitará el acceso a préstamos y garantías a<br>las pequeñas y medianas empresas y<br>mejorará la capacidad de absorción de la<br>financiación de la UE a través de<br>instrumentos de la UE.|
|141|C3.3R4<br>Diseñar y<br>crear una<br>Agencia<br>Nacional de<br>Promoción|Hito|Inicio de las<br>actividades de<br>la Agencia<br>Nacional de<br>Promoción de<br>Chipre|Configuración<br>inicial validada<br>por el Secretario<br>Permanente|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2025|Inicio de las actividades de la Agencia<br>Nacional de Promoción de Chipre, incluida<br>la dotación de personal con el personal<br>necesario|
|142|C3.3R5<br>Inversor<br>estratégico<br>de la Bolsa<br>de Valores<br>de Chipre|Hito|Selección de<br>un inversor<br>estratégico<br>para adquirir<br>una<br>participación<br>de control en<br>la bolsa de|El Consejo de<br>Ministros aprueba<br>el Acuerdo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Selección de un inversor estratégico para<br>adquirir una participación de control en la<br>Bolsa de Valores de Chipre, firma de los<br>acuerdos pertinentes y cierre financiero de la<br>operación.|

86

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||||valores de<br>Chipre||||||||
|143|C3.3R6<br>Incentivos<br>para<br>promover<br>fusiones y<br>adquisicione<br>s.|Hito|Plan de<br>acción para<br>incentivar las<br>fusiones y<br>adquisiciones|Aprobación por el<br>Consejo de<br>Ministros de un<br>informe y del<br>plan de acción<br>que la acompaña|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Aprobación por el Consejo de Ministros de<br>un informe y de un plan de acción de<br>acompañamiento sobre incentivos<br>específicos para promover fusiones y<br>adquisiciones, tras la evaluación de<br>regímenes similares en la UE y la consulta<br>con las partes interesadas.|
|144|C3.3I2<br>Creación de<br>un marco<br>regulador<br>que permita<br>la tecnología<br>financiera|Hito|Marco<br>regulador con<br>vistas a la<br>tecnología<br>financiera y<br>las<br>tecnologías<br>innovadoras|Anuncio de la<br>puesta en marcha<br>del «espacio<br>controlado de<br>pruebas» por la<br>Comisión de<br>Valores y Bolsa<br>de Chipre.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Poner en marcha un marco regulador que<br>facilite el desarrollo de un régimen<br>reglamentario adecuado y atractivo en<br>materia de tecnología financiera y<br>tecnologías innovadoras y establezca un<br>equilibrio entre el despliegue sin<br>discontinuidades de productos o servicios<br>innovadores y la garantía de la protección de<br>los inversores.|
|147|C3.3I4<br>Régimen<br>para la<br>modernizaci<br>ón digital de<br>las empresas|Hito|Publicación<br>de la<br>convocatoria<br>de propuestas<br>tras la<br>aprobación<br>del plan por<br>el Consejo de<br>Ministros|Anuncio oficial<br>de la<br>convocatoria de<br>propuestas en la<br>prensa, el sitio<br>web MECI/ITS y<br>las redes sociales<br>MECI/ITS|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Publicación de una convocatoria de<br>propuestas de subvenciones que cubra un<br>porcentaje del gasto que mejorará la<br>identidad digital de las empresas, o<br>aumentará la cantidad de pequeñas y<br>medianas empresas que utilicen tecnologías<br>de la información y la comunicación<br>(incluido el sector del comercio electrónico),<br>o promoverá el emprendimiento digital, tras<br>la aprobación del régimen para la mejora<br>digital de las empresas por el Consejo de<br>Ministros.|
|148|C3.3I4<br>Régimen<br>para la<br>modernizaci|Objetivo|Pymes<br>apoyadas tras<br>la<br>presentación|—|Número|0|290|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 290 pymes subvencionadas tras la<br>presentación de solicitudes de pago y las<br>verificaciones administrativas y sobre el<br>terreno realizadas por el equipo responsable<br>de gestión del régimen.|

87

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||ón digital de<br>las empresas||de solicitudes<br>de pago.||||||||
|151|C3.3I6<br>Fondo de<br>capital<br>financiado<br>por el Estado|Hito|Creación del<br>Fondo|Registro del<br>Fondo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Se ha completado la creación del Fondo. El<br>Fondo aumentará la disponibilidad de fuentes<br>de financiación alternativas, en particular para<br>las empresas innovadoras y las empresas<br>emergentes.<br> <br>La política de inversión incluirá criterios de<br>admisibilidad para las participadas a fin de<br>garantizar el cumplimiento de la Guía técnica<br>sobre la aplicación del principio de «no causar<br>un perjuicio significativo» (2021/C58/01) de<br>las operaciones subvencionadas en el marco<br>de esta medida mediante el uso de la prueba<br>de<br>sostenibilidad,<br>el<br>requisito<br>de<br>cumplimiento<br>de<br>la<br>legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente, y el requisito de que los<br>beneficiarios que hayan obtenido más del<br>50 % de sus ingresos durante el ejercicio<br>anterior de actividades o activos de la lista de<br>exclusión adopten y publiquen planes de<br>transición verde.|
|152|C3.3I6<br>Fondo de<br>capital<br>financiado<br>por el Estado|Objetivo|Inversiones<br>apoyadas a<br>través del<br>Fondo|—|Número|0|12|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 12 empresas participadas<br>(empresas emergentes y empresas<br>innovadoras) apoyadas a través del Fondo.|

88

**G.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 1 (C3.3I1): Sistema integrado de información para el Departamento de Registros de
Empresas y Propiedad Intelectual.

Los objetivos de la medida son el diseño, el desarrollo, la implementación, el mantenimiento y la
explotación de una solución integrada de plataforma de registro que apoye los procesos y servicios
de la Sección de Empresas y de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del Departamento de
Registradores de Empresas y Propiedad Intelectual, de tal manera que se impulse la transformación
digital de las dos secciones mencionadas para convertirse en pioneras en presencia digital,
capacidades en línea y servicios al cliente destacados prestados mediante procesos internos eficientes
y apoyados por sistemas informáticos flexibles.

La inversión consistirá en la instalación de los equipos y programas informáticos del sistema, la
finalización de la infraestructura de red y la formación del personal para el nuevo sistema.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

89

**G.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|153|C3.3I1<br>Sistema integrado<br>de información<br>para el<br>Departamento de<br>Registros de<br>Empresas y<br>Propiedad<br>Intelectual|Hito|Instalación<br>del<br>hardware y<br>del<br>software<br>del sistema<br>y <br>finalizació<br>n de la red|Expedición de<br>la finalización<br>y del<br>funcionamient<br>o para la<br>instalación de<br>software de<br>hardware del<br>sistema y<br>conexión en<br>red<br>completada|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Instalación de software de hardware del<br>sistema y conexión en red completada<br>(servidores, discos duros, PC y periféricos,<br>RDBMS, sistemas operativos y<br>encaminadores).|
|154|C3.3I1<br>Sistema integrado<br>de información<br>para el<br>Departamento de<br>Registros de<br>Empresas y<br>Propiedad<br>Intelectual|Objetivo|Formación<br>del<br>personal|—|% <br>(porcentaje)|0|100|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Formación del 100 % del personal del<br>Departamento de Registradores de<br>Empresas y Propiedad Intelectual y del<br>personal del Departamento de Servicios de<br>Tecnología de la Información sobre el<br>sistema de información desplegado y los<br>procedimientos operativos conexos.|

90

**H.** **COMPONENTE** **3.4:** **M** **ODERNIZAR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y LOCALES** **,** **HACER QUE LA**
**JUSTICIA SEA MÁS EFICIENTE Y LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda desde hace tiempo los retos
que plantea el funcionamiento de la administración pública, tanto a nivel central como local, el
sistema judicial y el marco anticorrupción. Los objetivos del componente son: I) aumentar la eficacia,
la eficiencia y la pertinencia de los procesos gubernamentales, teniendo en cuenta los retos,
necesidades y expectativas actuales de los ciudadanos y las empresas, ii) reforzar la capacidad
administrativa y la cooperación del Ministerio del Interior y de los gobiernos locales para garantizar
la aplicación efectiva del nuevo modelo de administración local, iii) mejorar la eficacia, incluida la
calidad y la eficiencia, del sistema judicial, acelerando la administración de justicia y reduciendo la
acumulación de asuntos pendientes, y iv) lograr una mayor coherencia con los esfuerzos del Gobierno
por luchar contra la corrupción.

Las reformas e inversiones incluidas en el componente contribuyen a abordar las recomendaciones
específicas por país sobre la mejora de la eficiencia en el sector público, en particular por lo que se
refiere al funcionamiento de la administración pública y de las administraciones locales
(recomendaciones específicas por país 1 de 2019 y 4 de 2020), sobre el fomento de las fórmulas de
trabajo flexibles (recomendación específica por país 2 de 2020), sobre la mejora de la eficiencia y la
digitalización del sistema judicial (recomendaciones específicas por país 5 de 2019 y 2020 de 4), y
sobre las reformas para la lucha contra la corrupción (recomendación específica por país 5 de 2019).

**H.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

**Subcomponente 3.4.1: Modernización del sector público**

Inversión 1 (C3.4R1): Mejorar la capacidad administrativa y el funcionamiento de la administración
pública para mejorar la elaboración y la aplicación de las políticas

El objetivo de la reforma es mejorar el funcionamiento de la administración pública general
mejorando su marco de gestión de recursos humanos y reestructurando y aumentando la capacidad
administrativa de la policía chipriota.

La reforma constará de dos elementos:

i) Desarrollo y aplicación de un plan de acción para reforzar la capacidad administrativa y el papel
estratégico en la gestión de los recursos humanos del Departamento de Administración Pública y
Personal en relación con la formulación y el seguimiento de la aplicación de las políticas de gestión
de la administración pública y de los recursos humanos en el sector público, como el establecimiento
de políticas, la formulación de directrices y principios básicos en materia de gestión de los recursos
humanos, la revisión de las políticas, la legislación y las prácticas existentes y las relaciones laborales.
Paralelamente, la reforma mejorará la capacidad de los ministerios competentes para aplicar políticas
de administración pública y funciones de recursos humanos, garantizando al mismo tiempo una
rendición de cuentas y una capacidad de respuesta adecuadas;

ii) reorganización y modernización de la policía chipriota mediante el diseño y la aplicación de un
nuevo modelo de policía y operaciones, un nuevo marco de gestión para el aprendizaje y el desarrollo
y un nuevo marco de gestión de los recursos humanos.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C3.4R2): Regular las modalidades de trabajo flexible en el sector público

El objetivo de la reforma es aumentar la productividad y la eficacia del servicio público mediante el
uso de fórmulas de trabajo flexible, como el trabajo a distancia, en parte a distancia y a tiempo parcial.

La reforma consistirá en aplicar modalidades de trabajo flexible en el sector público sobre la base de
una evaluación por parte del Departamento de Administración Pública y Personal de las
recomendaciones de un estudio externo de las mejores prácticas y las posibles limitaciones

91

observadas por otras administraciones públicas nacionales. El estudio revisará las condiciones de las
modalidades de trabajo flexible en el servicio público aplicadas en otras jurisdicciones.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 3 (C3.4R3): Introducir un nuevo marco para el proceso de evaluación y selección para
cubrir las vacantes de servicio público y nuevas normas para la evaluación del rendimiento de los
empleados.

El objetivo de la reforma es mejorar el funcionamiento de la función pública mediante una revisión
del marco de contratación y promoción y del sistema de evaluación del rendimiento.

La reforma consistirá en: I) la introducción de un nuevo marco en la función pública para la
evaluación y selección de candidatos a puestos de promoción, incluidos los puestos directivos, en
función del mérito; II) introducir un nuevo sistema de evaluación del rendimiento que se utilizará con
fines de desarrollo y promoción con el fin de que la evaluación y la promoción sean más transparentes,
justas, basadas en las capacidades y eficaces; y iii) mejorar los procedimientos de contratación a
través de la formación, la actualización de los sistemas de servicio (el conjunto de requisitos y
funciones para los puestos de trabajo en la administración pública) y la modificación de las dos leyes
pertinentes para la contratación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Inversión 4 (C3.4R4): Reforzar la capacidad administrativa y la transparencia mediante la
profesionalización de la contratación pública y una mayor digitalización de su proceso

El objetivo de la reforma es aumentar la eficiencia y la eficacia de la contratación pública mediante
la introducción de nuevos procesos de contratación que utilicen herramientas digitales y el aumento
de los conocimientos y la experiencia del personal.

La reforma consistirá en la introducción de un sistema integrado de contratación pública electrónica
plenamente digitalizado que utilice tecnologías modernas, reduciendo así la carga administrativa para
los participantes, salvaguardando al mismo tiempo la rendición de cuentas y la transparencia. Irá
acompañada de medidas destinadas a la profesionalización de la contratación pública, como la
revisión de la estructura organizativa de la función central de contratación pública profesional y la
formación y certificación de los profesionales de la contratación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 5 (C3.4R5): Refuerzo de la capacidad de la Oficina Jurídica

El objetivo de la reforma es aplicar una transformación digital de la Oficina Legislativa, con el fin de
aumentar su eficiencia y eficacia, así como la productividad, la calidad del trabajo y las condiciones
laborales de los empleados.

La reforma consistirá en digitalizar todos los procesos y procedimientos de la Oficina Jurídica
mediante la introducción de un sistema informático («eLaw System»), que se entregará como
solución completa de «software como servicio». Incluirá el suministro, el desarrollo y la
personalización de un sistema de gestión basado en la web existente para ofrecer características tales
como la creación de expedientes y carpetas electrónicos, la gestión y el seguimiento de casos, la
comunicación interna y los flujos de trabajo, el seguimiento de casos, la gestión financiera y los pagos.
Durante la ejecución del proyecto, un análisis empresarial evaluará las necesidades de reingeniería
de procesos. Todos los archivos en papel existentes se trasladarán al sistema básico de Derecho
electrónico.

92

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Inversión 2 (C3.4I2): Digitalización del proceso legislativo

El objetivo de la inversión es mejorar la calidad de la reglamentación y aumentar la seguridad jurídica
y la transparencia mediante la modernización del proceso de elaboración legislativa y la publicación
de la legislación aplicable.

La inversión consistirá en la creación de una plataforma de preparación de legislación que facilite la
redacción, consolidación, gestión y almacenamiento de las leyes y reglamentos. El sistema también
se convertirá en el punto único oficial gubernamental de acceso digital para el público a todos los
textos legislativos en un formato interoperable. La inversión cubrirá la carga de todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la nueva plataforma.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 3 (C3.4I3): Centro de modelización de la política económica

El objetivo de la inversión es mejorar la elaboración de políticas y su aplicación mediante el aumento
del uso de técnicas de modelización cuantitativa para la evaluación del impacto reglamentario.

La inversión consistirá en desarrollar herramientas de modelización y conocimientos especializados
entre el personal público para permitir una mejor evaluación del impacto de las políticas. Ello se
logrará mediante i) la creación de un centro de modelización de políticas económicas que disponga
de las herramientas y los datos para el análisis y la evaluación de las políticas; II) transferir los
conocimientos sobre análisis y evaluación de políticas a los empleados del Ministerio de Hacienda;
y iii) desarrollar herramientas para el análisis de macrodatos y datos.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

**Subcomponente 3.4.2: Administración local y reforma espacial**

Inversión 6 (C3.4R6): Nuevo marco jurídico para las autoridades locales y medidas de apoyo
pertinentes

El objetivo de la medida es reformar el sistema de gobierno local de Chipre para mejorar su poder de
toma de decisiones y su autonomía administrativa, aumentar la eficiencia de la gobernanza y
armonizar los recursos y las responsabilidades para garantizar la sostenibilidad financiera.

La reforma consistirá en la adopción de nueva legislación que: reducir el número de municipios y
crear agrupaciones comunitarias para la prestación centralizada de servicios con el fin de mejorar la
capacidad administrativa; introducir un nuevo modelo de administración y una nueva estructura de
personal para los municipios; transferir competencias y recursos del Gobierno central a los
municipios, en particular en los ámbitos de la expedición de permisos, la política social, el
mantenimiento de infraestructuras locales, los centros escolares y la prestación de servicios locales a
los ciudadanos; reformar la financiación de los municipios; y garantizar una supervisión jurídica
adecuada, la transparencia y la rendición de cuentas democrática. La reforma también incluirá el
desarrollo de capacidades a través de la formación.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 7 (C3.4R7): Concentración parcelaria urbana

El objetivo de la reforma es reducir la presión para la expansión de los municipios y aumentar el
sellado del suelo facilitando la utilización de las tierras disponibles para fines de construcción.

93

La reforma consistirá en establecer un marco legislativo para la concentración parcelaria urbana y
promover la aplicación de planes directores de concentración parcelaria urbana en determinadas
zonas o en zonas de importancia estratégica para la isla. La reforma incluirá también la preparación
de un estudio de expertos, una plataforma digital que permita la concentración parcelaria urbana y la
elaboración de planes directores piloto de concentración parcelaria urbana.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 4 (C3.4I4): Mejora del sistema electrónico para la expedición de permisos de construcción

El objetivo de la inversión es aumentar la eficiencia de los procedimientos de concesión de licencias
de obras.

La inversión consistirá en: ampliar el entorno de aplicación electrónica del actual sistema informático
Hippodamos para la planificación y autorización, a fin de que todas las autoridades de planificación
y de construcción (municipios) puedan presentar solicitudes de permisos de planificación y
construcción a partir de una plataforma común; II) modernizar el sistema Hippodamos para permitir
la aplicación, el estudio y la expedición de permisos de planificación y construcción digitalmente; y
iii) la mejora o ampliación de otros módulos Hippodamos, como la gestión y administración de los
contratos de construcción.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 5 (C3.4I5): Ciudades inteligentes

El objetivo de la inversión es coordinar las iniciativas en curso sobre ciudades inteligentes en un plan
de aplicación a escala nacional.

La inversión consistirá en presentar un Plan Maestro Nacional de Ciudades Inteligentes, centrado en
tres soluciones inteligentes prioritarias para los municipios: aparcamiento inteligente, iluminación
inteligente y gestión inteligente de la recogida de residuos. La inversión implicará el diseño y la
aplicación de la infraestructura de las ciudades inteligentes (plataforma central), así como el diseño y
la aplicación de las tres soluciones inteligentes prioritarias, incluida la instalación de sensores. La
plataforma central tendrá la flexibilidad necesaria para futuras adiciones de nuevas soluciones de
ciudades inteligentes.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6 (C3.4I6): Regeneración y revitalización de la ciudad interior de Nicosia

El objetivo de la inversión es revitalizar la ciudad de Nicosia atrayendo a jóvenes residentes, nuevas
inversiones y fomentando la actividad económica.

La inversión consistirá en: la renovación de la Escuela de Faneromeni, que se utilizará como
departamento de la Universidad de Chipre; II) la adquisición y renovación de edificios en el interior
de la ciudad que vayan a transformarse en alojamientos para estudiantes; y iii) la introducción de
incentivos del sector privado para proporcionar alojamiento para estudiantes en la zona.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

**Subcomponente 3.4.3: Sistema judicial eficiente**

Inversión 8 (C3.4R8): Eficiencia de la justicia

El objetivo de la reforma es reducir el elevado número de asuntos pendientes ante los tribunales y
aumentar la eficiencia y calidad globales del sistema judicial.

94

La reforma consistirá en la preparación de un plan de acción para eliminar la acumulación de casos y
recursos pendientes con objetivos anuales específicos y la creación de un grupo de trabajo de jueces,
que se espera que coordine la aplicación del plan de acción para reducir la acumulación de asuntos
pendientes. Se espera que el plan de acción esté terminado a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
Los asuntos pendientes se definen como asuntos pendientes de más de dos años. El 31 de diciembre
de 2020 había: 24 777 asuntos civiles pendientes, 2 222 recursos pendientes de asuntos civiles y 475
recursos pendientes de asuntos administrativos. La reforma también consistirá en la aplicación del
Reglamento de Procedimiento Civil revisado, adoptado por el Tribunal Supremo el 19 de mayo de
2021 y que aumentará la eficiencia de los procedimientos judiciales, incluida la resolución de los

asuntos.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 9 (C3.4R9): Transformación digital de los tribunales

El objetivo de la reforma es abordar las ineficiencias del sistema judicial causadas por los tribunales
que operan sobre la base de sistemas manuales y en papel. La digitalización del sistema racionalizará
y acelerará la justicia.

La reforma consistirá en la instalación y el funcionamiento de i) el sistema i-Justicia, una solución
provisional para abordar las necesidades más acuciantes antes de que esté disponible la justicia en
red, ii) un sistema integrado de e-Justicia y iii) la grabación digital de audio en los procedimientos
judiciales. El sistema de e-Justicia será accesible a los tribunales, abogados, ciudadanos, la Oficina
Jurídica de la República y la Policía. Introducirá varias funciones, como la presentación digital de
casos y el pago, la categorización de casos, la búsqueda de casos, la producción y gestión de
documentos, sistemas de seguimiento y seguimiento para apoyar la transmisión continua de casos, el
seguimiento del cumplimiento de las órdenes y los protocolos, la gestión de la asignación de casos a
la audiencia, la ejecución y gestión de decisiones, el cierre de casos y la gestión de pruebas.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Inversión 7 (C3.4I7): Formación de los jueces

El objetivo de la inversión es abordar el bajo nivel de formación y aprendizaje permanente de los
jueces.

La inversión consistirá en la formación de jueces sobre las normas de enjuiciamiento civil revisadas
u otras formaciones judiciales sobre diversos temas jurídicos y competencias judiciales organizadas
por la Escuela de Formación Judicial de Chipre.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 8 (C3.4I8): Modernización de la infraestructura de los tribunales

El objetivo de la inversión es abordar las ineficiencias del sistema judicial causadas por la
inadecuación de los edificios judiciales, tanto en términos de cantidad como de calidad.

La inversión consistirá en la construcción de una ampliación del edificio del Tribunal de Distrito de
Famagusta.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

**Subcomponente 3.4.4: Lucha contra la corrupción**

Inversión 10 (C3.4R10): Mejorar el marco jurídico e institucional de la lucha contra la corrupción

95

El objetivo de la reforma es lograr una mayor coherencia en la lucha contra la corrupción mediante
la aplicación del plan de acción horizontal nacional contra la corrupción.

La reforma consistirá en: I) legislación para proteger a los denunciantes de irregularidades, aumentar
la transparencia en los procesos públicos de toma de decisiones y prevenir los conflictos de intereses,
ii) creación y funcionamiento de una autoridad independiente contra la corrupción, que coordinará
los esfuerzos de todos los organismos que participan en la lucha contra la corrupción y la prevención
de la corrupción y supervisará la ejecución oportuna de las acciones por parte de los distintos servicios
competentes; iii) sensibilización y formación contra la corrupción; y iv) refuerzo de las unidades de
auditoría interna en todos los ministerios y el Servicio de Auditoría Interna.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2024.

96

**H.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|155|C3.4R1<br>Mejorar la<br>capacidad<br>administrativa y<br>el<br>funcionamiento<br>de la<br>administración<br>pública para<br>mejorar la<br>elaboración y la<br>aplicación de<br>las políticas|Hito|Plan de acción<br>sobre la gestión<br>eficiente de las<br>cuestiones<br>relativas a los<br>recursos<br>humanos en la<br>administración<br>pública nacional<br>|Adopción del<br>Plan de Acción<br>por el Consejo<br>de Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|El Consejo de Ministros ha adoptado un<br>plan de acción que incluirá:<br>— Directrices, plantillas y apoyo a la<br>aplicación por parte del Departamento de<br>Administración Pública y Personal<br>(PAPD) a la administración de los<br>ministerios competentes en relación con<br>cuestiones de gestión de los recursos<br>humanos, como la reorganización y la<br>reestructuración, la simplificación de los<br>procedimientos y la planificación de la<br>mano de obra;<br>— Aplicación de una estructura<br>organizativa revisada de la PAPD<br>— Plan de aprendizaje y desarrollo para<br>el personal de la PAPD;<br>— Plan de formación para la<br>administración de los ministerios<br>competentes|
|156|C3.4R1<br>Mejorar la<br>capacidad<br>administrativa y<br>el<br>funcionamiento<br>de la<br>administración<br>pública para<br>mejorar la<br>elaboración y la<br>aplicación de<br>las políticas|Hito|Nuevo marco de<br>gestión de los<br>recursos<br>humanos para la<br>policía chipriota|Adopción por el<br>Jefe de Policía<br>y el Secretario<br>Permanente del<br>Ministerio de<br>Justicia y Orden<br>Público, y<br>entrada en vigor|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|El nuevo marco de gestión de los recursos<br>humanos para la policía chipriota ha<br>entrado en vigor y abarcará los siguientes<br>ámbitos:<br>— Análisis y creación de descripciones<br>de puestos de trabajo<br>Contratación<br>— Motivación<br>Formación y desarrollo<br>— Compensación y prestaciones<br>Relaciones laborales y laborales y<br>comunicación<br>Gestión de los miembros jubilados|

97

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||Seguridad y salud<br>Estrategia de gestión de los recursos<br>humanos|
|157|C3.4R1<br>Mejorar la<br>capacidad<br>administrativa y<br>el<br>funcionamiento<br>de la<br>administración<br>pública para<br>mejorar la<br>elaboración y la<br>aplicación de<br>las políticas|Hito|Aplicación del<br>plan de acción<br>sobre la gestión<br>eficiente de las<br>cuestiones<br>relativas a los<br>recursos<br>humanos en la<br>administración<br>pública nacional|Informe final<br>aprobado por el<br>Consejo de<br>Ministros sobre<br>la aplicación del<br>Plan de Acción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Se ha aplicado el plan de acción, que<br>incluye:<br> <br>— Directrices y manuales para la<br>administración de los ministerios<br>competentes en relación con los<br>procedimientos de contratación, los<br>procedimientos disciplinarios, la<br>planificación de la mano de obra, la<br>reorganización y la simplificación de las<br>revisiones de los procesos<br>— Modificaciones legislativas, en su caso<br>Formación del personal de la<br>administración de los ministerios<br>competentes|
|158|C3.4R2<br>Regular las<br>modalidades de<br>trabajo flexible<br>en el sector<br>público|Hito|Decisión sobre<br>las modalidades<br>de trabajo<br>flexible en el<br>sector público|Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Se llevará a cabo un estudio sobre las<br>modalidades de trabajo flexible en el<br>sector público. El PAPD evaluará las<br>recomendaciones del estudio teniendo en<br>cuenta las salvaguardias adecuadas<br>destinadas a mejorar la eficacia del<br>servicio público. Tras la evaluación de las<br>recomendaciones del estudio, el Consejo<br>de Ministros adoptará una decisión sobre<br>su aplicación.|
|159|C3.4R2<br>Regular las<br>modalidades de<br>trabajo flexible<br>en el sector<br>público|Hito|Aplicación de<br>fórmulas de<br>trabajo flexible|Informe final<br>del PAPD sobre<br>la aplicación de<br>la Decisión del<br>Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Aplicación de la decisión del Consejo de<br>Ministros mediante, cuando proceda, la<br>modificación de las leyes y reglamentos,<br>la comunicación de las políticas y la<br>formación, sobre la base de un plan de|

98

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||acción elaborado por el Departamento de<br>Personal de la Administración Pública.|
|160|C3.4R3<br>Introducir un<br>nuevo marco<br>para el proceso<br>de evaluación y<br>selección para<br>cubrir las<br>vacantes de<br>servicio público<br>y nuevas<br>normas para la<br>evaluación del<br>rendimiento de<br>los empleados.|Hito|Entrada en vigor<br>de legislación<br>para el proceso<br>de evaluación y<br>selección de<br>vacantes en la<br>función pública<br>y normativa<br>para la<br>evaluación del<br>rendimiento de<br>los empleados.|Disposición de<br>las leyes y<br>reglamentos<br>pertinentes que<br>indique su<br>respectiva<br>entrada en vigor|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Los elementos principales serán los<br>siguientes:<br>I) la entrada en vigor de una ley que<br>prevea la evaluación y selección de<br>candidatos para cubrir los puestos de<br>promoción de la función pública,<br>incluidos los puestos directivos, con<br>nuevos criterios y métodos basados en<br>una evaluación objetiva y en el mérito, y<br>la modificación de la Ley de la Función<br>Pública cuando se considere necesario, y <br>II) entrada en vigor de nuevos<br>reglamentos para la aplicación de un<br>nuevo sistema de evaluación del<br>rendimiento de los empleados públicos,<br>que se utilizará con fines de desarrollo y<br>promoción con el fin de que el<br>procedimiento de evaluación del<br>rendimiento y el mecanismo de<br>promoción sean más transparentes, justos,<br>basados en las capacidades y eficaces|
|161|C3.4R3<br>Introducir un<br>nuevo marco<br>para el proceso<br>de evaluación y<br>selección para<br>cubrir las<br>vacantes de<br>servicio público<br>y nuevas<br>normas para la<br>evaluación del|Hito|Nuevo marco<br>para la<br>evaluación del<br>rendimiento y la<br>provisión de<br>vacantes en el<br>servicio público.|Entrada en<br>funcionamiento<br>del nuevo<br>marco|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Se evaluará el rendimiento de los<br>funcionarios y se cubrirán las vacantes en<br>la función pública de conformidad con el<br>nuevo marco jurídico, tras su aplicación<br>efectiva, incluida la formación de los<br>empleados pertinentes.|

99

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||rendimiento de<br>los empleados.||||||||||
|162|C3.4R4<br>Reforzar la<br>capacidad<br>administrativa y<br>la transparencia<br>mediante la<br>profesionalizaci<br>ón de la<br>contratación<br>pública y una<br>mayor<br>digitalización<br>de su proceso|Hito|Nuevo sistema<br>integrado de<br>contratación<br>pública<br>electrónica|Las primeras<br>licitaciones se<br>han puesto en<br>marcha en el<br>marco del<br>nuevo sistema<br>de contratación<br>pública<br>electrónica|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|El nuevo sistema integrado de<br>contratación pública electrónica será<br>plenamente operativo, incluyendo todo el<br>desarrollo, las pruebas y la formación de<br>los usuarios.<br> <br>Las principales funcionalidades del<br>sistema serán:<br>— apoyar el principio de «una sola vez»<br>para la presentación de datos por parte de<br>usuarios privados.<br>— información estadística<br>— apoyar el uso de tecnologías<br>emergentes que puedan ser utilizadas<br>tanto por los poderes adjudicadores como<br>por los operadores económicos en sus<br>funcionalidades administrativas.<br>Facilitar el trabajo administrativo de los<br>poderes adjudicadores<br>Interfaz de fácil utilización para los<br>operadores económicos, haciendo<br>hincapié en las pymes<br>— Publicación de datos abiertos relativos<br>a los procedimientos de contratación<br>pública<br>— Proporcionar a los poderes<br>adjudicadores y a los responsables de la<br>toma de decisiones información sobre los<br>procedimientos de contratación pública, a<br>lo largo de todo el ciclo de vida del<br>proyecto.|

100

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|163|C3.4R5<br>Refuerzo de la<br>capacidad de la<br>Oficina Jurídica|Hito|Nuevo sistema<br>informático de<br>la Oficina de<br>Derecho|Puesta en<br>servicio del<br>nuevo sistema<br>informático|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Plena operatividad de una solución de<br>«software como servicio» para la Oficina<br>Jurídica, que tendrá las siguientes<br>características:<br>— creación de archivos y carpetas<br>electrónicos de casos,<br>— gestión y seguimiento de casos,<br>— comunicación interna y flujos de<br>trabajo,<br>— seguimiento de casos, gestión<br>financiera y pagos,<br>— digitalización de archivos en papel.<br>Se ha concluido la formación de los<br>usuarios.|
|165|C3.4I2<br>Digitalización<br>del proceso<br>legislativo|Hito|Aplicación de la<br>Plataforma de<br>preparación de<br>legislación<br>chipriota|Puesta en<br>servicio del<br>nuevo sistema|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Entrada en funcionamiento de la<br>Plataforma y finalización de la formación<br>para administradores y usuarios<br>privilegiados.<br> <br>El pleno funcionamiento de la plataforma<br>de preparación de legislación permitirá:<br>— redacción y gestión de las facturas a<br>través de un editor web, con la<br>posibilidad de exportar en formato XML<br>en todas las fases del proceso de<br>elaboración de la legislación,<br>— una base de datos central para<br>almacenar y difundir los textos jurídicos<br>como datos abiertos a través de interfaces<br>de programación de aplicaciones, así<br>como en bloque;<br>— una herramienta para consolidar las<br>leyes y las modificaciones.|

101

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|166|C3.4I2<br>Digitalización<br>del proceso<br>legislativo|Hito|Digitalización<br>de los<br>reglamentos<br>legislativos en<br>la nueva<br>plataforma|Anuncio<br>público en la<br>plataforma|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Todas las leyes y reglamentos anteriores<br>se han incorporado a la nueva plataforma,<br>de modo que toda la legislación esté<br>disponible en línea en una plataforma<br>gubernamental.|
|167|C3.4I3<br>Centro de<br>modelización<br>de la política<br>económica|Hito|Creación de un<br>centro de<br>modelización<br>para el análisis<br>de las políticas<br>económicas|Entrada en<br>servicio del<br>Centro<br>|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Plena operatividad y equipamiento del<br>Centro, incluido el nombramiento del<br>equipo de personal científico. El equipo<br>estará formado por expertos en modelos<br>macroeconométricos, economistas,<br>expertos en análisis de datos y<br>economistas.|
|168|C3.4I3<br>Centro de<br>modelización<br>de la política<br>económica|Objetivo|Número de<br>modelos de<br>evaluación de<br>impacto<br>desarrollados y<br>herramientas de<br>análisis de datos|—|Número|0|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|El desarrollo completo de al menos 20<br>modelos de evaluación del impacto<br>macroeconométrico y nuevas<br>herramientas de análisis de datos para la<br>economía chipriota sobre la base de<br>diferentes metodologías se simularán,<br>probarán y aplicarán para el análisis y la<br>previsión de políticas económicas.|
|169|C3.4R6<br>Nuevo marco<br>jurídico para las<br>autoridades<br>locales y<br>medidas de<br>apoyo<br>pertinentes|Hito|Nuevo marco<br>jurídico de las<br>autoridades<br>locales|Disposición<br>legal que indica<br>la entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—||—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|La intervención consistirá en la entrada<br>en vigor de tres leyes: Ley de Municipios,<br>Ley de Comunidades (modificación) y<br>Ley de Organizaciones Locales de<br>Distrito).<br> <br>El nuevo marco jurídico implicará:<br>— Reducción del número de municipios<br>— Creación de agrupaciones<br>empresariales comunitarias para la<br>prestación de servicios|

102

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||— Transferencia de nuevas competencias<br>y fondos del Gobierno central a los<br>municipios<br>— Nuevo sistema de financiación de los<br>municipios<br>— Normas sobre supervisión jurídica,<br>transparencia y rendición de cuentas<br>— Mejora de la eficiencia del suministro<br>de agua, el alcantarillado y la gestión de<br>los residuos sólidos, así como la<br>concesión de permisos mediante la<br>creación de cinco organizaciones de<br>distrito para la administración local.|
|170|C3.4R6<br>Nuevo marco<br>jurídico para las<br>autoridades<br>locales y<br>medidas de<br>apoyo<br>pertinentes|Objetivo|Número de<br>miembros del<br>personal de las<br>autoridades<br>locales que<br>participan en el<br>desarrollo de<br>capacidades|—|Número|0|500|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de una serie de programas<br>temáticos de desarrollo de capacidades<br>para la administración local, que impartan<br>formación a un mínimo de 500<br>participantes (miembros y personal de las<br>autoridades locales).|
|171|C3.4R7<br>Concentración<br>parcelaria<br>urbana|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley de<br>concentración<br>parcelaria<br>urbana|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley|—|—||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Entrada en vigor de la Ley de<br>concentración parcelaria urbana con el<br>objetivo de reducir la expansión urbana<br>mediante la utilización racional de las<br>zonas residenciales existentes|
|172|C3.4R7<br>Concentración<br>parcelaria<br>urbana|Objetivo|Número de<br>planes<br>directores de<br>planificación<br>urbana|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Se han elaborado, publicado y aprobado<br>planes maestros de planificación urbana<br>para su utilización en zonas seleccionadas<br>o en zonas de importancia estratégica.<br>Los planes directores integrarán y<br>redistribuirán en parcelas de terreno<br>segmentadas e inaccesibles (dentro de los<br>límites de desarrollo de una zona).|

103

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**<br>|**Año**<br>|
|173|C3.4I4<br>Mejora del<br>sistema<br>electrónico para<br>la expedición de<br>permisos de<br>construcción|Hito|Mejora del<br>entorno de<br>aplicación<br>electrónica del<br>sistema<br>Hippodamos|Solicitudes<br>recibidas a<br>través del<br>entorno<br>mejorado de<br>aplicación<br>electrónica|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022 <br>|Finalización de la mejora del entorno de<br>aplicación electrónica del actual sistema<br>Hippodamos para permitir la presentación<br>de solicitudes de licencias de<br>planificación y construcción para todas<br>las autoridades de planificación y de<br>construcción (municipios) a partir de una<br>plataforma común.|
|174|C3.4I4<br>Mejora del<br>sistema<br>electrónico para<br>la expedición de<br>permisos de<br>construcción|Hito|Mejora de las<br>funcionalidades<br>de planificación<br>y control y<br>gestión de<br>proyectos de<br>Hippodamos|Proceso<br>totalmente<br>digital para la<br>expedición de<br>permisos y la<br>gestión de<br>contratos de<br>construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de la mejora de la<br>herramienta de planificación y control, de<br>la herramienta de gestión de proyectos y<br>de la actualización de los equipos y<br>programas informáticos del sistema<br>Hippodamos existente para apoyar las<br>funcionalidades adicionales.|
|176|C3.4I5<br>Ciudades<br>inteligentes|Objetivo|Desarrollo de<br>aplicaciones<br>móviles<br>desarrolladas<br>como parte de la<br>iniciativa<br>«Ciudades<br>inteligentes» e<br>instalación de<br>sensores<br>inteligentes en<br>servicio como<br>parte de la<br>iniciativa<br>«Ciudades<br>inteligentes»|—|Aplicaciones<br>móviles:<br>Número<br> <br>Sensores<br>inteligentes:<br>Número|Aplicaciones<br>móviles: 0<br> <br>Sensores<br>inteligentes:<br>Número<br>0|Aplicaciones<br>móviles: 3<br> <br>Sensores<br>inteligentes:<br>97 000<br>|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Desarrollo de tres aplicaciones móviles<br>(para aparcamientos inteligentes,<br>iluminación inteligente, gestión<br>inteligente de residuos), que estarán<br>disponibles para su descarga por los<br>usuarios, y plena operatividad de al<br>menos 97 000 sensores inteligentes como<br>parte de la iniciativa «Ciudades<br>inteligentes», consistente en sensores de<br>estacionamiento inteligentes, sensores de<br>iluminación inteligente y sensores<br>inteligentes de gestión de residuos<br>suministrados e instalados en los<br>municipios y conectados a la plataforma<br>central de ciudades inteligentes.|

104

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|177|C3.4I6<br>Regeneración y<br>revitalización<br>de la ciudad<br>interior de<br>Nicosia|Objetivo|Salas renovadas<br>y convertidas en<br>dormitorios para<br>estudiantes|—|Número|0|80|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Se han renovado al menos 80<br>habitaciones en la ciudad de Nicosia y se<br>han convertido en dormidos para<br>estudiantes|
|178|C3.4I6<br>Regeneración y<br>revitalización<br>de la ciudad<br>interior de<br>Nicosia|Objetivo|Salas renovadas<br>y convertidas en<br>dormitorios para<br>estudiantes|—|Número|80|450|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Se han renovado al menos 450<br>habitaciones en la ciudad de Nicosia y se<br>han convertido en dormidos para<br>estudiantes|
|179|C3.4I6<br>Regeneración y<br>revitalización<br>de la ciudad<br>interior de<br>Nicosia|Hito|Renovación de<br>la Escuela de<br>Faneromeni|Finalización de<br>la renovación<br>de la Escuela de<br>Faneromeni|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|La Escuela de Faneromeni ha sido objeto<br>de una amplia renovación y una mejora<br>antisísmica completa para albergar la<br>Escuela de Arquitectura de la<br>Universidad de Chipre y está lista para su<br>uso <br>|
|180|C3.4R8<br>Eficiencia de la<br>justicia|Hito|Entrada en vigor<br>del nuevo<br>Reglamento de<br>Procedimiento<br>Civil|Disposición en<br>el nuevo<br>Reglamento de<br>Enjuiciamiento<br>Civil (publicado<br>en el Boletín<br>Oficial) que<br>indica la<br>entrada en vigor<br>del Reglamento<br>de<br>Procedimiento<br>(1 de<br>septiembre de<br>2023)|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Aplicación de las nuevas normas de<br>procedimiento civil para los nuevos<br>asuntos presentados ante los tribunales a<br>partir del 1 de septiembre de 2023. El<br>nuevo Reglamento de Enjuiciamiento<br>Civil modernizará la vista de los asuntos<br>con el fin de ofrecer a las partes una<br>notificación menos costosa, más accesible<br>y más rápida.|

105

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|181|C3.4R8<br>Eficiencia de la<br>justicia|Objetivo|Reducir la<br>acumulación de<br>asuntos y<br>recursos<br>pendientes|—|% <br>(porcentaje)|0|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Reducción de la acumulación de asuntos<br>y recursos pendientes durante más de dos<br>años ante los tribunales de distrito y el<br>Tribunal Supremo en un 20 % partiendo<br>del nivel registrado a 31 de diciembre de<br>2020, verificado en un informe anual de<br>situación del plan de acción para reducir<br>los atrasos.|
|182|C3.4R8<br>Eficiencia de la<br>justicia|Objetivo|Reducir aún<br>más la<br>acumulación de<br>asuntos y<br>recursos<br>pendientes|—|% <br>(porcentaje)|20|40|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Reducción de la acumulación de asuntos<br>y recursos pendientes durante más de dos<br>años ante los tribunales de distrito y el<br>Tribunal Supremo en un 40 % partiendo<br>del nivel registrado a 31 de diciembre de<br>2020, verificado en un informe anual de<br>situación del plan de acción para reducir<br>los atrasos.|
|183|C3.4R9<br>Transformación<br>digital de los<br>tribunales|Hito|sistema de<br>Justicia en red|Verificación del<br>contrato y<br>aceptación de<br>las prestaciones<br>por los equipos<br>de proyecto<br>para los dos<br>sistemas.<br>Ambos sistemas<br>están<br>disponibles a<br>través del sitio<br>web del órgano<br>jurisdiccional|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Instalación y pleno funcionamiento del<br>sistema de justicia en red y finalización<br>del apoyo operativo in situ del sistema i-<br>justice. Ambos sistemas estarán<br>disponibles a través del sitio web del<br>órgano jurisdiccional.|
|184|C3.4R9<br>Transformación<br>digital de los<br>tribunales|Hito|Grabación<br>digital de audio<br>en|Verificación del<br>contrato y<br>aceptación de<br>las prestaciones|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Instalación y pleno funcionamiento de la<br>grabación digital de audio en<br>procedimientos judiciales.|

106

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||||procedimientos<br>judiciales|por el equipo<br>del proyecto<br>para el sistema.|||||||
|185|C3.4I7<br>Formación de<br>los jueces|Objetivo|Formación de<br>los jueces|—|Número|0|110|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 110 (de los 130) jueces han<br>completado cursos de formación sobre las<br>nuevas normas de enjuiciamiento civil y<br>otras competencias judiciales.|
|186|C3.4I8<br>Modernización<br>de la<br>infraestructura<br>de los tribunales|Hito|Ampliación del<br>Tribunal de<br>Distrito de<br>Famagusta|El equipo de<br>gestión del<br>proyecto<br>certifica la<br>finalización de<br>la construcción.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Finalización de la construcción de la<br>ampliación al edificio del Tribunal de<br>Distrito de Famagusta para apoyar el<br>funcionamiento de nuevas salas de vistas<br>que traten además de asuntos penales<br>también civiles.|
|187|C3.4R10<br>Mejorar el<br>marco jurídico e<br>institucional de<br>la lucha contra<br>la corrupción|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley por la<br>que se crea la<br>Autoridad<br>Independiente<br>contra la<br>Corrupción|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en vigor<br>de la ley y el<br>inicio de las<br>actividades de<br>la Autoridad<br>Independiente<br>contra la<br>Corrupción, con<br>puestos<br>directivos clave<br>cubiertos y<br>personal<br>contratado.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|La Autoridad Independiente contra la<br>Corrupción se ha creado sobre la base de<br>la entrada en vigor de la ley<br>correspondiente y es operativa. La<br>Autoridad coordinará los esfuerzos de<br>todos los organismos implicados en la<br>lucha contra la corrupción y la<br>prevención de la misma y supervisará la<br>ejecución oportuna de las acciones por<br>parte de los diferentes servicios<br>competentes.|
|188|C3.4R10<br>Mejorar el<br>marco jurídico e<br>institucional de|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley sobre<br>transparencia en<br>la toma de|Disposición<br>legal que indica<br>la entrada en<br>vigor de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Entrada en vigor de la Ley sobre<br>transparencia en la toma de decisiones y<br>asuntos conexos, incluidas disposiciones<br>para evitar conflictos de intereses. La ley<br>creará la obligación de dar publicidad a|

107

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||la lucha contra<br>la corrupción||decisiones y<br>asuntos conexos|||||||los contactos entre las personas<br>interesadas en participar en los<br>procedimientos públicos de toma de<br>decisiones y los funcionarios o miembros<br>del servicio público o del sector público<br>en general, o con empleados en beneficio<br>de funcionarios que, por su propia<br>posición, tengan competencia o<br>posibilidad de iniciar tales<br>procedimientos o de formular su<br>contenido o contribuir o determinar el<br>resultado final de dichos procedimientos.<br>La información sobre dicho contacto, así<br>como su contenido y fines, se registrará<br>oficialmente y se pondrá a disposición del<br>público.|
|189|C3.4R10<br>Mejorar el<br>marco jurídico e<br>institucional de<br>la lucha contra<br>la corrupción|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley de<br>protección de<br>los denunciantes|Disposición<br>legal que indica<br>la entrada en<br>vigor de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Entrada en vigor de una ley para proteger<br>a los denunciantes que denuncien fraude<br>y corrupción frente a sanciones internas.<br>La ley incluirá disposiciones<br>complementarias sobre la protección de<br>las personas que denuncien actos de<br>corrupción tanto en el sector público<br>como en el privado (denunciantes de<br>irregularidades, personas no implicadas<br>en los actos), además de la protección ya<br>prevista en la Ley de protección de<br>testigos 95 (I)/2001. La ley también<br>establecerá medidas de clemencia para<br>quienes estén implicados en actos de<br>corrupción, pero denuncien<br>voluntariamente a la policía u ofrezcan<br>cooperación con las autoridades que den<br>lugar a la plena investigación y<br>enjuiciamiento del caso.|

108

**H.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 9 (C3.4I9): Régimen de ayudas al sector privado y público para la certificación con ISO
37001 (lucha contra la corrupción)

El objetivo de la inversión es contribuir a la lucha contra la corrupción mediante la introducción en
los sectores público y privado de la acreditación ISO 37001, que contribuirá a aumentar la
transparencia, erradicar los sobornos y crear una cultura empresarial ética.

La inversión consistirá en subvenciones al sector privado y público, incluidas las administraciones
locales, para servicios de consultoría y certificación contra el soborno de conformidad con la norma
ISO 37001.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

109

**H.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|190|C3.4I9<br>Régimen de<br>ayudas al<br>sector<br>privado y<br>público para<br>la<br>certificación<br>con ISO<br>37001 (Anti)<br>Soborno)|Objetivo|ISO 37001<br>Sistemas de gestión<br>contra el soborno|—|Número|0|120|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 120 organizaciones están acreditadas<br>por la ISO para la norma «Sistemas de gestión<br>contra el soborno ISO 37001» debido a la<br>ayuda concedida.|

110

**I.** **COMPONENTE** **3.5:** **S** **ALVAGUARDAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia aborda los retos de las
vulnerabilidades fiscales y financieras, incluidos los desequilibrios macroeconómicos conexos. El
objetivo es salvaguardar la estabilidad financiera mediante la reducción de los riesgos heredados en
el sector bancario, la adopción de medidas contra el elevado endeudamiento privado y la mejora de
la supervisión en el sector no bancario. Para garantizar la estabilidad presupuestaria, Chipre aspira a
luchar contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva; y proporcionar a los
responsables políticos datos exhaustivos para diseñar un sistema fiscal justo. Se espera que las
medidas previstas hagan que la recaudación de ingresos sea más eficiente y que el sistema fiscal de
Chipre sea más justo, reduciendo los efectos indirectos de la planificación fiscal agresiva.

El componente contribuye a que se aborden las recomendaciones específicas por país sobre
estabilidad financiera y endeudamiento privado (recomendaciones específicas por país 2 y 2019 de
2020) y sobre las características del sistema fiscal que facilitan la planificación fiscal agresiva por
parte de particulares y multinacionales (recomendaciones específicas por país 4 de 5 y 1 de 2019).

**I.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

**Proteger la estabilidad financiera**

Inversión 1 (C3.5R1): Marco jurídico para la gestión de crisis de las entidades de crédito

El objetivo de la medida es mejorar la resiliencia del sector bancario mediante la introducción de un
marco para un procedimiento coherente y concreto de apoyo a las entidades de crédito que se
enfrentan a dificultades financieras.

La reforma consistirá en: revisar y modificar el marco nacional de insolvencia de las entidades de
crédito para aumentar su eficacia y eficiencia, en consonancia con las mejores prácticas europeas; y
ii) establecer un marco para la recapitalización cautelar de las entidades de crédito y para los
instrumentos públicos de estabilización a efectos de la participación en la resolución de una entidad
de crédito.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2023.

Inversión 2 (C3.5R2): Marco y plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos

El objetivo de la medida es abordar los riesgos financieros relacionados con los préstamos no
productivos heredados en el sector bancario, prosiguiendo los esfuerzos para mejorar la calidad de
los activos de los bancos y reforzando el entorno de trabajo para la administración de préstamos. La
reforma consistirá en:

La reforma consistirá en i) la aplicación de un plan de acción para abordar el volumen restante de
préstamos dudosos heredados y ii) la adopción de un paquete de tres leyes de modificación relativas
a las empresas adquirentes y los administradores de créditos (colocación de administradores de
préstamos bajo la regulación y supervisión del Banco Central; conceder acceso al Registro de la
Propiedad a los administradores de préstamos y a las empresas adquirentes de créditos; y
armonización de los requisitos de notificación en caso de compra de un préstamo por una empresa
adquirente de crédito). A más tardar el 30 de junio de 2023, se preparará un informe de situación
sobre el plan de acción, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. En él se hará un
seguimiento de la reducción de los préstamos dudosos en el sector bancario con el objetivo de alcanzar

111

los valores indicativos de referencia de la ratio de préstamos dudosos del 6 % bruto y el 3 % neto [10] y
se propondrán medidas estratégicas cuando proceda.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2023.

Inversión 3 (C3.5R3): Estrategia para abordar las deficiencias del sistema de transacciones
inmobiliarias (escritura de propiedad)

El objetivo de la reforma es abordar las ineficiencias en el sistema de emisión y transferencia de
títulos de propiedad, que dan lugar a que no se definan los derechos de propiedad, complica los
procedimientos de ejecución hipotecaria y obstaculiza la liquidación de las garantías reales.

La reforma consistirá en: I) el examen de los asuntos pendientes para la emisión de títulos de
propiedad o el rechazo de los casos, ii) la ampliación de la nueva política de urbanismo y permisos
de construcción, actualmente hasta dos unidades residenciales, a cuatro unidades residenciales de una
parcela, lo que reducirá el tiempo necesario para expedir permisos de construcción y ordenación del
espacio; iii) la revisión de la Ley de Ordenación de las Streets y Edificios para introducir los
incentivos adecuados para que el ingeniero supervisor desaliente aún más las irregularidades que
provocarían la no emisión de títulos de propiedad; iv) la modificación de la Ley de compraventa de
bienes inmuebles (ejecución específica), que garantizará de antemano que la transferencia de bienes
inmuebles se ejecute tan pronto como el comprador cumpla sus obligaciones contractuales.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Inversión 4 (C3.5R4): Nuevo marco jurídico y sistema de intercambio de datos y oficina de crédito

El objetivo de la medida es luchar contra el elevado endeudamiento privado mejorando la evaluación
del riesgo de crédito para nuevos préstamos a través de la evolución del registro de créditos, a fin de
permitirle ofrecer servicios como la puntuación crediticia de plena conformidad con las normas de
protección de datos.

La reforma consistirá en modificar el sistema existente de intercambio de datos crediticios, en virtud
del cual una empresa privada propiedad de la Asociación de Bancos de Chipre es el registro crediticio,
a fin de permitir la prestación de servicios de calificación crediticia. Los principales elementos de la
enmienda serán aliviar la inseguridad jurídica relativa a la propiedad del sistema y la función
diferenciada del registro de créditos y otros productos ofrecidos por ARTEMIS como oficina de
crédito, garantizar el mantenimiento de la obligación de recopilar datos sobre las facilidades de
crédito por parte de las entidades de crédito y otros acreedores (como las empresas adquirentes de
créditos), facilitar datos del Departamento de Insolvencia y definir las condiciones de acceso a los
datos y su protección.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 5 (C3.5R5): Plan de acción para el desarrollo de un registro de control de responsabilidad

El objetivo de la medida es mejorar la capacidad de las autoridades para diseñar y aplicar políticas
específicas para prevenir y gestionar el volumen de deuda privada. Esto se llevará a cabo mediante la

10 Estos valores de referencia se basan en la definición de préstamos no productivos utilizada en el «Informe de
seguimiento de los indicadores de reducción del riesgo» (noviembre de 2020), disponible en
httpson//www.consilium.europa.eu/media/ 46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg november-2020to
publication.pdf.

112

creación de un registro de supervisión del pasivo que cubra los importes de las deudas con el público,
así como con las entidades de crédito y las empresas adquirentes de crédito.

La reforma consistirá en la aplicación de un plan de acción que implicará el diseño y el desarrollo de
un registro de responsabilidad crediticia para generar informes para la toma de decisiones y la
elaboración de políticas, incluida la elaboración de informes de responsabilidad personal por persona.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 6 (C3.5R6): Reforzar y reforzar el marco de insolvencia

El objetivo de esta reforma es reforzar la aplicación del marco de insolvencia, promover el uso de
sistemas e instrumentos de insolvencia y garantizar el funcionamiento pleno y eficaz del
Departamento de Insolvencia. La reforma consistirá en:

Aplicar las medidas y acciones restantes especificadas en el Plan de Acción de 2018 que aún no se
habían aplicado, y ii) crear los sistemas digitales necesarios para mejorar el trabajo del Departamento
de Insolvencia y promover el uso de los instrumentos de insolvencia. El Plan de Acción fue aprobado
por el Consejo de Ministros en 2018 y refleja la política nacional en materia de insolvencia. Esta
reforma incluirá acciones como la digitalización de los sistemas (mejora de los sistemas existentes e
introducción de otros nuevos), la formación impartida al personal del Departamento de Insolvencia,
la puesta en marcha de una línea de atención al cliente y un portal web para los clientes, y la plena
aplicación del marco reglamentario para los profesionales en materia de insolvencia.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2025.

Inversión 7 (C3.5R7): Estrategia de lucha contra el analfabetismo financiero

El objetivo de la medida es promover los conocimientos financieros. Su objetivo es mejorar la
educación financiera de la población general, mejorar la toma de decisiones financieras, corregir
actitudes y sesgos erróneos, apoyar a los ciudadanos más informados y financieramente responsables
y, en última instancia, contribuir a mejorar la disciplina en materia de reembolso de la deuda.

La reforma consistirá en la elaboración de una estrategia de lucha contra el analfabetismo financiero
mediante: I) identificar las cuestiones del analfabetismo financiero, ii) revisar la literatura
internacional sobre el tema y iii) proporcionar un plan de acción para su aplicación. La Estrategia
incluirá metas concretas y objetivos mensurables, especificará los canales para promover la cultura
financiera e incluirá acciones específicas (tanto a corto como a largo plazo) para su aplicación. La
reforma también incluirá la plena aplicación de las medidas a corto plazo de la estrategia.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Inversión 8 (C3.5R8): Reforzar la supervisión de los seguros y los fondos de pensiones

El objetivo de la medida es mejorar la supervisión de los fondos de seguros y de pensiones.

La reforma consistirá en i) aumentar la capacidad administrativa de las autoridades de supervisión,
ii) preparar y aplicar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los marcos
reglamentarios transmitidos a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
(como la Directiva revisada sobre los fondos de pensiones de empleo (FPE II)) y iii) emprender
acciones de supervisión específicas con arreglo a los planes transmitidos a la AESPJ y basados en los
procesos de revisión supervisora de las autoridades, para garantizar la estabilidad financiera y
proteger los intereses de los miembros de los fondos de pensiones y los tomadores de seguros.

113

El Departamento del Registrador de Fondos de Pensiones de Jubilación (RORBF) que supervisa el
sector de las pensiones aumentará el personal permanente en 13 personas. El Servicio de Control de
las Compañías de Seguros (ICCS), que supervisa el sector de los seguros, incrementará su personal
permanente en tres personas.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Inversión 1 (C3.5I1): Mejora de la función de supervisión de la Comisión de Valores y Bolsa de
Chipre

El objetivo de la medida es aumentar la capacidad de supervisión de la Comisión de Valores y Bolsa
de Chipre (CySEC) a través de la digitalización, permitiendo una mejor supervisión de las
transacciones.

La inversión consistirá en desarrollar un sistema digital avanzado, basado en la arquitectura de la
nube, que cubra las necesidades de supervisión del Reglamento sobre la infraestructura del mercado
europeo (EMIR), el Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores y el Reglamento
sobre los mercados de instrumentos financieros (RMIF). El nuevo sistema apoyará las siguientes
características: I) conectarse al centro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM);
cargar y procesar datos de operaciones, ii) agregar y realizar consultas sobre los datos para generar
información reglamentaria, iii) generar informes de calendario y ad hoc.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

**Proteger la estabilidad presupuestaria**

Inversión 9 (C3.5R9): Mejorar la recaudación de impuestos y la eficacia del Departamento de
Hacienda

El objetivo de la medida es hacer que la recaudación de impuestos sea más eficiente y eficaz, mediante
un mayor nivel de digitalización y cumplimiento de las obligaciones fiscales, y mejorar el servicio al
cliente.

La reforma consistirá en la integración de diferentes unidades, procedimientos y procesos fiscales,
con el fin de ofrecer un único punto de servicio al contribuyente, cambios legislativos y la aplicación
de un nuevo sistema informático y la digitalización del departamento tributario. Este último deberá
incluir: a) un registro único en la base imponible y el impuesto (para la presentación electrónica de
devoluciones del impuesto sobre la renta por las personas físicas, las personas jurídicas y los
empleadores); b) un proceso integrado de auditoría fiscal basado en una evaluación de riesgos; C)
una auditoría integrada de las devoluciones; d) un punto único de servicio integrado y mejorado,
incluido el pago directo del IVA y la conexión de las empresas a un servidor mantenido en el
Departamento de Hacienda, sin recurrir a mecanismos especializados; e) un proceso para expedir
autorizaciones fiscales únicas; f) la posibilidad de ajustes inmediatos del sistema para tener en cuenta
cualquier cambio en la legislación o los procedimientos y la ampliación de las interfaces seguras con
otros sistemas de información; g) capacidades de análisis de datos y h) escaneado y almacenamiento
electrónico de todos los documentos en papel del contribuyente relativos a los bienes inmuebles
(bienes inmuebles) y las ganancias de capital con los parámetros de seguridad, integridad y
confidencialidad pertinentes. La reciente adquisición de un edificio en el que se integrarán la Oficina
de Grandes Contribuyentes y la Oficina de Distrito de Nicosia favorecerá los esfuerzos de integración
de las oficinas tributarias de distrito de la capital, antes repartidas en cinco edificios de oficinas
diferentes situados en distintos puntos y considerados tecnológicamente inadecuados, y permitirá
prestar los servicios al contribuyente desde una única ubicación en el distrito de Nicosia. Los cambios
legislativos incluirán: una legislación recientemente introducida para aplicar la obligación de
presentar declaraciones fiscales por parte de toda persona física con ingresos, tal como se define en

114

el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, independientemente del umbral a partir del
ejercicio fiscal de 2020 (salvo excepciones).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 10 (C3.5R10): Abordar la planificación fiscal agresiva

El objetivo general de las medidas en el marco de la reforma es aumentar la eficacia, la eficiencia y
la equidad del sistema fiscal combatiendo la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva por parte
de las empresas multinacionales.

La medida constará de tres submedidas de reforma diferentes.

La primera submedida de reforma consistirá en imponer una retención a cuenta sobre los pagos
salientes de intereses, dividendos y cánones y la introducción de un nuevo criterio de residencia fiscal
de las empresas basado en la constitución de cada entidad. Se aplicará una retención a cuenta a los
países y territorios incluidos en el anexo I de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores
en materia fiscal, como primer paso mediante la promulgación de la Ley a más tardar el 31 de
diciembre de 2021, que prevé su entrada en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

El criterio de residencia en el impuesto de sociedades se añadirá a la prueba de gestión y control. Se
adoptará a más tardar el 31 de diciembre de 2021, previendo su entrada en vigor a más tardar el 31
de diciembre de 2022. La primera prueba será la gestión y el control y, en los casos en que una
sociedad esté constituida en Chipre, pero su gestión y control procedan de otra jurisdicción, se
considerará residente fiscal chipriota y se gravará de conformidad con la disposición pertinente de la
Ley del impuesto sobre la renta, siempre que la sociedad no sea residente fiscal en otro lugar (para
evitar el estatuto de doble residencia).

Una segunda submedida de reforma consistirá en introducir una retención a cuenta sobre los pagos
salientes de intereses, dividendos y cánones a jurisdicciones con bajos niveles de imposición. Por lo
que se refiere a los pagos de intereses y cánones, las autoridades chipriotas pueden explorar en su
lugar el enfoque de la no deducibilidad. Dicha modificación legislativa entrará en vigor a más tardar
el 31 de diciembre de 2024.

Como tercera submedida de la reforma, Chipre evaluará la eficacia del conjunto global de medidas
relacionadas con la planificación fiscal agresiva, mediante una evaluación independiente que deberá
completarse a más tardar el 31 de diciembre de 2024. En dicha evaluación se analizará el marco fiscal
de Chipre de forma global, incluidas todas las medidas adoptadas para entonces. La evaluación dará
lugar a la adopción por parte de Chipre de medidas estratégicas para subsanar las deficiencias
detectadas, incluso en forma de cambios legislativos, que entrarán en vigor a más tardar el 30 de junio
de 2026.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C3.5I2): Modernización del sistema aduanero y de pago electrónico

El objetivo de la medida es desarrollar y aplicar los sistemas electrónicos previstos en el Código
Aduanero de la Unión. Se espera que la medida simplifique y agilice los trámites aduaneros y reduzca
los costes administrativos para todas las partes interesadas y, de este modo, haga más eficiente la
recaudación de ingresos.

La inversión consistirá en el desarrollo y la puesta en funcionamiento de doce sistemas de tres tipos
diferentes: I) los sistemas de declaración (tales como Manifest, Automated Import, Transit,
Automated Export and Excise Movement Control System), que se comunicarán con los componentes
operativos, los componentes de gestión y las interfaces externas utilizando la capa de integración; II)
los sistemas operativos, que consistirán en el análisis de riesgos, la contabilidad, la auditoría, el

115

arancel, el almacén aduanero, la gestión de casos, la vigilancia y el contingente, y iii) los sistemas de
gestión, que consistirán en la gestión de normas operativas, la gestión de procesos operativos, la
gestión de datos de referencia, el IAM interno y la presentación de informes.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

116

**I.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|191|C3.5R1<br>Finalización del<br>marco jurídico<br>para la gestión de<br>crisis de las<br>entidades de<br>crédito|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>modificación<br>del marco<br>nacional de<br>insolvencia de<br>las entidades<br>de crédito e<br>introducción<br>de<br>instrumentos<br>gubernamental<br>es para<br>preservar la<br>estabilidad<br>financiera|Disposición<br>legal que<br>indique su<br>entrada en<br>vigor del|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Entrada en vigor de los dos paquetes<br>legislativos siguientes:<br>a) la Ley sobre insolvencia de las<br>entidades de crédito, que introducirá la<br>flexibilidad y los instrumentos necesarios<br>para la liquidación efectiva de las<br>entidades de crédito insolventes, y b) la<br>Ley de Estabilidad Financiera y Apoyo<br>Financiero en virtud de la Ley de<br>Resolución, que establecerá el marco para<br>la intervención gubernamental, en<br>particular mediante la recapitalización<br>cautelar de una entidad de crédito y<br>mediante instrumentos gubernamentales<br>de estabilización con el fin de participar<br>en la resolución de una entidad.|
|192|C3.5R2 Marco y<br>plan de acción<br>para abordar los<br>préstamos<br>dudosos|Hito|Entrada en<br>vigor del<br>paquete de<br>modificaciones<br>de las leyes<br>relativas a las<br>empresas<br>adquirentes de<br>créditos (EAC)<br>y los<br>administradore<br>s de créditos<br>para mejorar el<br>entorno de<br>trabajo para la<br>gestión de|Disposición<br>legal que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de las<br>respectivas<br>leyes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|Entrada en vigor de las tres leyes<br>siguientes: <br>a) la Ley (modificativa) de 2021 sobre<br>compras y asuntos conexos de<br>instrumentos de crédito, que someterá a<br>los administradores de préstamos dudosos<br>a la regulación y supervisión del Banco<br>Central; <br> b) Ley de Propiedad Inmobiliaria<br>(Transferencia, Registro y Valoración)<br>(Modificación) de 2021, que dará acceso<br>al Registro de la Propiedad a los<br>administradores de préstamos dudosos y a<br>las empresas adquirentes de créditos. <br> C) Ley de Pruebas (modificativa) de<br>2020, que armonizará los requisitos de|

117

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||||préstamos<br>dudosos|||||||notificación en caso de compra de un<br>préstamo por una sociedad adquirente de<br>créditos.|
|193|C3.5R3<br>Estrategia para<br>abordar las<br>deficiencias del<br>sistema de<br>transacciones<br>inmobiliarias<br>(escritura de<br>propiedad)|Objetivo|Reducción de<br>la acumulación<br>de asuntos<br>pendientes<br>para la<br>expedición de<br>títulos de<br>propiedad, ya<br>sea mediante la<br>emisión de<br>títulos de<br>propiedad o<br>mediante el<br>rechazo del<br>asunto|—|% <br>(porcentaje)|0|80|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Reducción de la acumulación de asuntos<br>pendientes para la expedición de títulos<br>de propiedad, ya sea mediante la emisión<br>de títulos de propiedad (el documento<br>jurídico que constituye la prueba de un<br>derecho a la propiedad de un bien) o<br>mediante la desestimación del asunto.<br>Los títulos de 1 050 están pendientes de<br>evaluación, correspondientes a 20 000<br>títulos. De este total de 20 000 títulos de<br>propiedad pendientes, el 80 % se<br>resolverá como resultado de la emisión de<br>títulos de propiedad o del rechazo del<br>caso.|
|194|C3.5R3<br>Estrategia para<br>abordar las<br>deficiencias del<br>sistema de<br>transacciones<br>inmobiliarias<br>(escritura de<br>propiedad)|Hito|Ampliación de<br>la nueva<br>política de<br>permisos de<br>construcción y<br>planificación|Decreto del<br>Ministro del<br>Interior|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Ampliación de la nueva política de<br>permisos de construcción y urbanismo<br>para un máximo de cuatro viviendas en<br>parcelas residenciales. La política ofrece<br>la posibilidad de presentar solicitudes por<br>vía electrónica e introduce plazos fijos<br>para la concesión de permisos de<br>planificación y construcción (de diez a<br>veinte días).|
|195|C3.5R3<br>Estrategia para<br>abordar las<br>deficiencias del<br>sistema de<br>transacciones<br>inmobiliarias|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>modificación<br>de la Ley de<br>Propiedad<br>(Rendimiento<br>Específico)|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la Ley<br>modificada de<br>venta de la|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Entrada en vigor de la Ley modificada de<br>venta de la propiedad (Rendimiento<br>Específico) para salvaguardar de<br>antemano los intereses de los<br>compradores. La modificación permitirá<br>la transferencia de títulos, con plena<br>seguridad y seguridad jurídica,|

118

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||(escritura de<br>propiedad)|||propiedad<br>(Rendimiento<br>Específico)||||||minimizando al mismo tiempo los costes<br>operativos y los retrasos mediante<br>controles previos para identificar los<br>obstáculos específicos a la transferencia<br>antes del pago del precio de compra. El<br>objetivo es crear un mecanismo para<br>salvaguardar los intereses de los<br>compradores de bienes inmuebles y<br>garantizar de antemano que la<br>transmisión de bienes inmuebles se<br>realice tan pronto como el comprador<br>cumpla sus obligaciones contractuales.|
|196|C3.5R3<br>Estrategia para<br>abordar las<br>deficiencias del<br>sistema de<br>transacciones<br>inmobiliarias<br>(escritura de<br>propiedad)|Hito|Revisión del<br>Reglamento<br>sobre las calles<br>y la<br>construcción|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor del<br>Reglamento<br>relativo a las<br>calles y la<br>construcción<br>modificadas|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Entrada en vigor de la Ley por la que se<br>modifica el Reglamento relativo a las<br>calles y la construcción, que introducirá<br>los incentivos adecuados para que el<br>ingeniero supervisor i) supervise el<br>desarrollo del proyecto de conformidad<br>con el permiso expedido, desincentive<br>aún más las irregularidades que<br>provocarían la no expedición de títulos de<br>propiedad y ii) presente a la autoridad<br>competente un certificado que confirme<br>la finalización de las obras de<br>conformidad con el permiso expedido.|
|197|C3.5R4<br>Nuevo marco<br>jurídico y sistema<br>de intercambio de<br>datos y oficina de<br>crédito|Hito|Entrada en<br>vigor del<br>marco y el<br>sistema de<br>legislación en<br>materia de<br>intercambio de<br>datos|Disposición de<br>la legislación<br>que indica la<br>entrada en<br>vigor de la<br>legislación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2023|Entrada en vigor de la legislación sobre el<br>marco y el sistema de intercambio de<br>datos por la oficina de crédito ARTEMIS,<br>que eliminará los obstáculos en el marco<br>actual para permitirle prestar servicios de<br>puntuación crediticia. Los principales<br>elementos de la enmienda serán ampliar<br>la función supervisora del Banco Central<br>de Chipre, mantener la obligación de|

119

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||recopilar datos para las líneas de crédito<br>de las entidades de crédito y otros<br>acreedores, facilitar datos del<br>Departamento de Insolvencia y definir las<br>condiciones de acceso a los datos y su<br>protección.|
|198|C3.5R4<br>Nuevo marco<br>jurídico y sistema<br>de intercambio de<br>datos y oficina de<br>crédito|Hito|Mejora del<br>sistema digital<br>de intercambio<br>de datos y de la<br>oficina de<br>crédito|Éxito en la<br>producción de<br>calificaciones<br>crediticias|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Plena aplicación y puesta en servicio del<br>sistema digital mejorado de intercambio<br>de datos por parte de la oficina de crédito<br>ARTEMIS de conformidad con la<br>legislación sobre el marco y el sistema de<br>intercambio de datos, e inicio de la<br>prestación de servicios de puntuaciones<br>crediticias.|
|199|C3.5R5<br>Plan de acción<br>para el desarrollo<br>de un registro de<br>control de<br>responsabilidad|Hito|Plan de acción<br>para el<br>desarrollo de<br>un registro de<br>control de<br>responsabilida<br>d|Aprobación del<br>Plan de Acción<br>por el Consejo<br>de Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|El plan de acción presentará las medidas<br>necesarias para la creación del registro de<br>control de responsabilidad, que deberá: <br>— utilizar una base de datos electrónica<br>que recoja datos sobre las<br>responsabilidades de varios acreedores<br>públicos y privados, como el registro de<br>créditos en el marco de la reforma<br>C3.5R4. <br>— permitir el diseño y la aplicación de<br>políticas específicas para prevenir y<br>gestionar el endeudamiento privado.|
|200|C3.5R5<br>Plan de acción<br>para el desarrollo<br>de un registro de<br>control de<br>responsabilidad|Hito|Plan de acción<br>para el<br>desarrollo de<br>un registro de<br>control de<br>responsabilida<br>d|Confirmación<br>por el Consejo<br>de Ministros<br>sobre la<br>aplicación del<br>plan de acción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Plena aplicación del plan de acción para<br>el desarrollo de un registro de control de<br>responsabilidades que:<br>— utilizar una base de datos electrónica<br>que recoja datos sobre las<br>responsabilidades de varios acreedores<br>públicos y privados, como el registro de<br>créditos en el marco de la reforma|

120

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||C3.5R4. <br>— permitir el diseño y la aplicación de<br>políticas específicas para prevenir y<br>gestionar el endeudamiento privado.|
|201|C3.5R6 Refuerzo<br>y refuerzo del<br>marco de<br>insolvencia|Hito|Plenaaplicación <br>y pleno<br>funcionamient<br>o del marco<br>jurídico e<br>institucional<br>para la<br>insolvencia|Nombramiento<br>del personal<br>confirmado por<br>el Boletín<br>Oficial.<br>Aprobación<br>por el Consejo<br>de Ministros<br>del informe de<br>situación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Plena aplicación y pleno funcionamiento<br>del marco jurídico e institucional sobre<br>insolvencia mediante: a) el nombramiento<br>del personal para todos los niveles de la<br>estructura organizativa del Departamento<br>de Insolvencia y la impartición de<br>formación para el personal, b) el<br>establecimiento de un plan de<br>comunicación para promover los<br>procedimientos de insolvencia, c) la<br>aprobación de una línea de servicio al<br>cliente, d) el establecimiento de un marco<br>para el desarrollo profesional continuo de<br>los profesionales en materia de<br>insolvencia.|
|202|C3.5R6 Refuerzo<br>y refuerzo del<br>marco de<br>insolvencia|Hito|Funcionamient<br>o de todos los<br>sistemas<br>digitales<br>desarrollados<br>para el<br>Departamento<br>de Insolvencia|Aprobación del<br>informe de<br>situación por el<br>Consejo de<br>Ministros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Los nuevos sistemas digitales aumentarán<br>la pertinencia y eficiencia de los sistemas<br>operativos y técnicos existentes del<br>Departamento de Insolvencia.|
|203|C3.5R7<br>Estrategia de<br>lucha contra el<br>analfabetismo<br>financiero|Hito|Estrategia de<br>lucha contra el<br>analfabetismo<br>financiero|Aprobación<br>por el Consejo<br>de Ministros de<br>la estrategia de<br>lucha contra el<br>analfabetismo<br>financiero|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|La estrategia de lucha contra el<br>analfabetismo financiero incluirá metas<br>concretas, objetivos mensurables,<br>especificará los canales para promover la<br>alfabetización financiera e incluirá<br>acciones específicas para su aplicación<br>(medidas a corto y largo plazo). La|

121

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||reforma también incluirá la plena<br>aplicación de las medidas a corto plazo de<br>la estrategia.|
|204|C3.5R8 Mejorar<br>la supervisión de<br>los fondos de<br>seguros y de<br>pensiones|Objetivo|Refuerzo de<br>los recursos<br>humanos del<br>Departamento<br>del Registrador<br>de Fondos de<br>Pensiones de<br>Jubilación<br>(RORBF) y del<br>Servicio de<br>Control de las<br>Compañías de<br>Seguros<br>(ICCS)|—|Número|0|16|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2025|Aumentar la plantilla del Departamento<br>del Registrador de Fondos de Pensiones<br>de Jubilación (RORBF) en trece<br>empleados y la del Servicio de Control de<br>las Compañías de Seguros (ICCS) en tres<br>empleados. Se trata de un aumento<br>permanente del personal.|
|205|C3.5R8 Mejorar<br>la supervisión de<br>los fondos de<br>seguros y de<br>pensiones|Hito|Herramientas<br>de supervisión,<br>incluida la<br>herramienta de<br>recopilación y<br>análisis de<br>datos|Herramientas<br>de apoyo para<br>mejorar la<br>supervisión de<br>los fondos de<br>pensiones y las<br>compañías de<br>seguros|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Plena aplicación de los instrumentos<br>(como procedimientos, listas de<br>comprobación, solicitudes de aptitud y<br>adecuación) necesarios para el<br>cumplimiento de la nueva legislación<br>(que prevé el establecimiento, las<br>actividades y la supervisión de la Ley de<br>instituciones de prestaciones de<br>jubilación de 2020 a L 10 (I)/2020 y de la<br>legislación de la Ley de actividades de<br>seguro y reaseguro y otras cuestiones<br>conexas de 2016 [38]/2016.|
|206|C3.5I1 Mejora de<br>la función<br>supervisora de la<br>Comisión de|Hito|Sistema digital<br>para la<br>supervisión de<br>las operaciones<br>de la Comisión|El comité de<br>gestión del<br>proyecto<br>verifica la<br>aceptación de|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Plena aplicación de un nuevo sistema<br>digital de supervisión de las<br>transacciones. El nuevo sistema digital<br>tendrá las siguientes características: <br>— Carga y tratamiento previo de los|

122

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||Valores y Bolsa<br>de Chipre||de Valores y<br>Bolsa de<br>Chipre|las<br>prestaciones a<br>su debido<br>tiempo; y la<br>calidad y las<br>normas<br>especificadas<br>en los<br>documentos de<br>licitación<br>||||||datos de la operación. <br>— Agregaciones y consultas sobre datos<br>para generar información reglamentaria. <br>— Elaboración de informes programados<br>y ad hoc.|
|207.a|C3.5R9 Mejorar<br>la recaudación de<br>impuestos y la<br>eficacia del<br>Departamento de<br>Hacienda|Hito|Explotación de<br>los servicios<br>del IVA en el<br>marco de un<br>sistema<br>integrado de<br>administración<br>fiscal (ITAS)|Aprobación,<br>por el Consejo<br>de Proyectos,<br>de los<br>entregables del<br>proyecto para<br>la finalización,<br>la instalación y<br>la explotación<br>de un nuevo<br>sistema<br>integrado del<br>IVA|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|El Departamento Fiscal de Chipre (CTD)<br>pondrá en funcionamiento un Sistema<br>Integrado de Administración Tributaria<br>(ITAS) que apoyará las funcionalidades y<br>los procesos de la administración<br>tributaria. Las funcionalidades<br>relacionadas con los servicios del IVA se<br>completarán y estarán operativas dentro<br>de este sistema.|
|207b|C3.5R9 Mejorar<br>la recaudación de<br>impuestos y la<br>eficacia del<br>Departamento de<br>Hacienda|Hito|Adquisición<br>del nuevo<br>edificio para la<br>oficina<br>integrada del<br>distrito de<br>Nicosia y la<br>Oficina de<br>Grandes<br>Contribuyentes|Finalización de<br>la compra e<br>inicio de las<br>operaciones||||TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2023|Se ha adquirido el nuevo edificio para la<br>oficina integrada del distrito de Nicosia y<br>la Oficina de Grandes Contribuyentes.|

123

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|208|C3.5R9 Mejorar<br>la recaudación de<br>impuestos y la<br>eficacia del<br>Departamento de<br>Hacienda|Hito|Integración de<br>las operaciones<br>del<br>Departamento<br>de<br>Administración<br>Tributaria<br>Directa en el<br>ITAS|Aprobación,<br>por el Consejo<br>de Proyectos,<br>de los<br>entregables del<br>sistema para la<br>finalización, la<br>instalación y la<br>explotación del<br>ITAS en<br>relación con<br>los impuestos<br>directos y acta<br>de recepción<br>para la entrada<br>en<br>funcionamient<br>o|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Los servicios de administración tributaria<br>relacionados con los impuestos directos<br>de las personas físicas y jurídicas<br>(además del IVA) estarán operativos en el<br>ITAS.|
|209|C3.5R10<br>Abordar la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Hito|Entrada en<br>vigor de la ley<br>para hacer<br>frente a la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Entrada en vigor de una ley para hacer<br>frente a la planificación fiscal agresiva<br>mediante: la imposición de una retención<br>a cuenta sobre los pagos de intereses,<br>dividendos y cánones a los países y<br>territorios incluidos en el anexo I de las<br>Conclusiones del Consejo sobre la lista<br>revisada de la UE de países y territorios<br>no cooperadores a efectos fiscales, y b) la<br>introducción de una nueva prueba de<br>residencia fiscal de las empresas basada<br>en la incorporación de cada entidad.|
|210|C3.5R10<br>Abordar la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Hito|Entrada en<br>vigor de la ley<br>para hacer<br>frente a la|Disposición de<br>la ley que<br>indica la|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Entrada en vigor de una ley para hacer<br>frente a la planificación fiscal agresiva a<br>través de pagos a jurisdicciones con bajos<br>niveles de imposición mediante la|

124

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||||planificación<br>fiscal agresiva<br>mediante<br>pagos a<br>jurisdicciones<br>con bajos<br>niveles de<br>imposición|entrada en<br>vigor de la ley||||||introducción de una retención a cuenta<br>sobre intereses, dividendos y pagos de<br>cánones a jurisdicciones con bajos niveles<br>de imposición. Por lo que se refiere a los<br>pagos de intereses y cánones, las<br>autoridades chipriotas pueden explorar en<br>su lugar el enfoque de la no<br>deducibilidad.|
|211|C3.5R10<br>Abordar la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Hito|Entrada en<br>vigor de los<br>cambios<br>legislativos<br>que abordan<br>las<br>conclusiones<br>de una<br>evaluación<br>independiente<br>de la eficacia<br>de las medidas<br>relacionadas<br>con la<br>planificación<br>fiscal agresiva|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la ley|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Chipre evaluará la eficacia del conjunto<br>global de medidas relacionadas con la<br>planificación fiscal agresiva mediante una<br>evaluación independiente que deberá<br>completarse a más tardar el 31 de<br>diciembre de 2024. En dicha evaluación<br>se analizará el marco fiscal de Chipre de<br>forma global, incluidas todas las medidas<br>adoptadas para entonces. La evaluación<br>dará lugar a la adopción de medidas<br>políticas por parte de Chipre, incluso en<br>forma de cambios legislativos para<br>subsanar las deficiencias detectadas.|
|212|C3.5I2<br>Modernización<br>del sistema<br>aduanero y<br>electrónico de<br>pagos|Objetivo|Puesta en<br>funcionamient<br>o de los<br>sistemas de<br>información<br>previstos en el<br>Código<br>Aduanero de la<br>Unión (CAU)|—|Número|0|2|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Se han completado, instalado y puesto en<br>funcionamiento al menos dos de los<br>siguientes sistemas de información<br>relacionados con las importaciones:<br>1. Sistema Automatizado de Exportación<br>(AES) <br>2. Nuevo Sistema Informatizado de<br>Tránsito <br> 3. Ventanilla única de la UE|

125

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obj<br>etivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obj**<br>**etivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||4. Código aduanero de la Unión <br> 5. Gestión de garantías<br>6. Código aduanero de la Unión <br>7. VIGILANCIA 3 <br> 8. Código Aduanero de la Unión— <br>Sistema de Control de la Importación 2 <br> 9. Solicitudes de importación con arreglo<br>al código aduanero de la Unión <br> 10. Rendimiento de la Unión Aduanera<br>— Sistema de Información de Gestión <br> 11. Código Aduanero de la Unión Prueba<br>del Estatuto de la Unión <br> 12. Gestión de usuarios uniforme y firma<br>digital.|
|213|C3.5I2<br>Modernización<br>del sistema<br>aduanero y<br>electrónico de<br>pagos|Objetivo|Puesta en<br>funcionamient<br>o de los<br>sistemas de<br>información<br>previstos en el<br>CAU|—|Número|2|12|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Los 12 sistemas de información se han<br>completado, instalado y puesto en<br>funcionamiento|

126

**J.** **COMPONENTE** **4.1:** **Mejora de las infraestructuras de conectividad**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia contribuye a abordar los retos en
materia de infraestructuras en el ámbito de la conectividad de datos, en particular en las zonas rurales,
con vistas a reducir la brecha entre zonas rurales y urbanas, así como las diferencias en función del
género, la edad, los ingresos y la educación.

El objetivo del componente es mejorar el acceso de todos los ciudadanos a la infraestructura de
comunicación, reduciendo así la brecha digital y apoyando una transformación digital inclusiva.

El componente aborda la recomendación específica por país sobre la inversión en la transición digital
y la digitalización (recomendaciones específicas por país 4 de 2019 y 3 de 2020).

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas de DNSH (2021/C58/01).

**J.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C4.1R1): Facultar a la autoridad nacional de reglamentación (OCECPR)

El objetivo de la medida es facilitar y acelerar las inversiones en redes de muy alta capacidad (VHCN)
en zonas insuficientemente atendidas, proporcionando a las partes interesadas la información
pertinente para mejorar la transparencia y aumentar los incentivos para que los operadores del
mercado inviertan más rápidamente en VHCN, aumentando así la conectividad en Chipre.

La reforma consiste en proporcionar las herramientas adecuadas, mediante la adopción de legislación
derivada, a la Oficina del Comisario de Comunicaciones Electrónicas y Reglamento Postal
(OCECPR) para poner en marcha una encuesta con el fin de recopilar datos geográficos sobre las
redes de comunicaciones electrónicas. A continuación, se podrá acceder a los datos a través de un
portal web que proporcione información detallada sobre el despliegue de la red en las zonas en que
sea necesario. Se espera que esto ayude a colmar la brecha con las inversiones privadas en VHCN.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 2 (C4.1R2): Facultar a la Oficina Nacional de Competencia en Banda Ancha (DEC del
DMRIDP)

El objetivo de la medida es facilitar la creación de una infraestructura VHCN mediante la
simplificación de los procedimientos administrativos necesarios para su despliegue al tiempo que se
aplica la Recomendación sobre la caja de herramientas de conectividad (conjunto de mejores prácticas
para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas y para un acceso
eficiente al espectro radioeléctrico 5G).

La reforma consiste en identificar los obstáculos administrativos y los obstáculos al rápido despliegue
de la VHCN y las posibles medidas para abordarlos. Será objeto de seguimiento mediante la entrada
en vigor de la legislación para abordar eficazmente estos cuellos de botella y obstáculos.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2024.

127

Inversión 1 (C4.1I1): Ampliación de las redes de muy alta capacidad en zonas insuficientemente
atendidas

El objetivo de la medida es mejorar la conectividad con VHCN (como la fibra y la 5G), apoyando la
creación de VHCN en zonas sin interés privado y abordando así las disparidades territoriales de
disponibilidad de banda ancha.

La inversión consiste en organizar licitaciones públicas a través de un procedimiento de licitación
abierto dirigido a los operadores de telecomunicaciones para seleccionar a los contratistas que se
encargarán del diseño, la construcción y la explotación de la red, así como parte de la financiación.
Se espera que el territorio geográfico de la República de Chipre, bajo el control del Gobierno de
Chipre, se divida en tres lotes. El importe máximo de la contribución financiera pública se fijará por
separado para cada lote, y se espera que los criterios de adjudicación incluyan la ayuda pública
solicitada, así como el precio ofrecido a los usuarios finales y a otros operadores minoristas. Se
impondrán obligaciones al por mayor a los contratistas.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C4.1I2): Mejorar la conexión a internet para que esté «preparada para el gigabit» y
promover la adopción de la conectividad

Los objetivos de la medida son fomentar la transición digital mediante el apoyo a la generalización
de la VHCN.

La inversión consiste en la aplicación de un sistema de subvenciones a la demanda (bonos), dirigido
exclusivamente a personas físicas (es decir, excluidas las empresas), que les anima a mejorar su
conexión a internet suscribiendo un servicio de internet listo para el gigabit. Se aplica a las unidades
de un solo arrendatario, así como a los apartamentos en edificios de varias viviendas sin conexión
capaz de soportar servicios de muy alta capacidad. El valor del bono por local será fijo. Los usuarios
finales podrán seleccionar un proveedor de servicios y la tecnología de su elección para mejorar la
conexión. Tras la mejora de la conexión, los instaladores cargarán en el sistema informático el
certificado «Gigabit-ready» para el hogar, junto con el formulario de aceptación firmado por el
propietario/arrendatario que emitió el bono, lo que dará lugar al reembolso del bono.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2025.

128

**J.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Relacionado<br>Medida<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Relacionado**<br>**Medida**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|214|C4.1R1<br>Facultar a la<br>autoridad<br>nacional de<br>reglamentaci<br>ón<br>(OCECPR)|Hito|Puesta en<br>marcha del<br>estudio<br>geográfico y<br>entrada en<br>vigor del<br>Derecho<br>derivado|Entrada en<br>vigor del<br>Derecho<br>derivado e<br>inicio de la<br>encuesta|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2022|El Derecho derivado entrará en vigor y cubrirá<br>los principales aspectos relacionados con la<br>encuesta, tales como el tipo, el grado de análisis<br>y la forma de la información requerida, así<br>como las personas a las que se solicita la<br>información requerida.<br>Puesta en marcha del estudio geográfico del<br>alcance de las redes electrónicas capaces de<br>suministrar redes de banda ancha e<br>infraestructuras físicas sobre la base del<br>artículo 22 del Código Europeo de las<br>Comunicaciones Electrónicas.|
|215|C4.1R1<br>Facultar a la<br>autoridad<br>nacional de<br>reglamentaci<br>ón<br>(OCECPR)|Hito|El portal web<br>sobre la banda<br>ancha y la<br>cartografía de<br>las<br>infraestructura<br>s es operativo<br>y accesible al<br>público<br>destinatario|El portal web<br>sobre la banda<br>ancha y la<br>cartografía de<br>las<br>infraestructura<br>s es accesible|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|El portal web sobre la banda ancha y la<br>cartografía de las infraestructuras está<br>completado, probado, operativo y accesible al<br>público destinatario (como la Oficina del<br>Comisario de Comunicaciones Electrónicas y<br>Regulación Postal, autoridades públicas,<br>operadores de redes de comunicaciones<br>electrónicas y usuarios finales).|
|216|C4.1R2<br>Facultar a la<br>Oficina<br>Nacional de<br>Competencia<br>en Banda<br>Ancha (DEC<br>del<br>DMRIDP)|Hito|Entrada en<br>vigor de los<br>actos<br>administrativo<br>s para el<br>despliegue de<br>redes de muy<br>alta capacidad|Disposición de<br>los actos<br>administrativo<br>s que indica la<br>entrada en<br>vigor de los<br>actos<br>respectivos|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Entrada en vigor de los actos administrativos<br>que racionalizarán y reducirán efectivamente las<br>barreras administrativas (como la reducción de<br>los procedimientos de concesión de<br>autorizaciones y la reducción de las tasas, así<br>como la facilitación del acceso a la<br>infraestructura física) para el despliegue de<br>redes de muy alta capacidad, en consonancia<br>con la Recomendación sobre la caja de|

129

|Número<br>secuencial|Relacionado<br>Medida<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Relacionado**<br>**Medida**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||~~herramientas de conectividad (incluido un~~<br>conjunto de mejores prácticas para reducir el<br>coste del despliegue de las redes de<br>comunicaciones electrónicas y para un acceso<br>eficiente al espectro radioeléctrico 5G).|
|217|C4.1I1<br>Ampliación<br>de las redes<br>de muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficiente<br>mente<br>atendidas|Hito|Inicio del<br>despliegue de<br>redes de muy<br>alta capacidad<br>en zonas<br>insuficienteme<br>nte atendidas|Contratos<br>firmados con<br>contratistas<br>para desplegar<br>redes de muy<br>alta capacidad<br>en zonas sin<br>interés para<br>inversores<br>privados de<br>redes de muy<br>alta capacidad|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Se han firmado contratos con contratistas, que<br>deberán haber sido seleccionados mediante un<br>procedimiento de licitación abierto, para<br>desplegar redes de muy alta capacidad (en<br>particular, redes fijas y móviles (5G) que<br>ofrezcan una velocidad de descarga de al menos<br>100 Mbps, que deberán ser fácilmente<br>actualizables a Gigabit para el acceso fijo) en<br>zonas que no tengan interés para los inversores<br>privados de redes de muy alta capacidad.|
|218|C4.1I1<br>Ampliación<br>de las redes<br>de muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficiente<br>mente<br>atendidas|Objetivo|Ampliación<br>del despliegue<br>de redes de<br>muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficienteme<br>nte atendidas|—|Número|0|10 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Al menos 10 000 locales en zonas de interés<br>para los inversores privados de redes de muy<br>alta capacidad están cubiertos por redes de muy<br>alta capacidad con redes fijas o móviles (5G),<br>que ofrecen una velocidad de descarga de al<br>menos 100 Mbps, que deberán ser fácilmente<br>actualizables a gigabit (para redes fijas).|
|219|C4.1I1<br>Ampliación<br>de las redes<br>de muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficiente|Objetivo|Finalización<br>del despliegue<br>de redes de<br>muy alta<br>capacidad en<br>zonas<br>insuficienteme<br>nte atendidas|—|Número|10 000|44 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 44 000 locales en zonas de interés<br>para los inversores privados de redes de muy<br>alta capacidad están cubiertos por redes de muy<br>alta capacidad con redes fijas o móviles (5G),<br>que ofrecen una velocidad de descarga de al<br>menos 100 Mbps, que deberán ser fácilmente<br>actualizables a gigabit (para redes fijas).|

130

|Número<br>secuencial|Relacionado<br>Medida<br>(Reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Relacionado**<br>**Medida**<br>**(Reforma o**<br>**inversión)**<br>|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||~~mente~~<br>atendidas||||||||||
|220|C4.1I2<br>Mejorar la<br>conexión a<br>internet para<br>que esté<br>«preparada<br>para el<br>gigabit» y<br>promover la<br>adopción de<br>la<br>conectividad|Objetivo|Ampliación de<br>la conexión a<br>internet<br>adaptada al<br>gigabit por<br>parte de los<br>hogares|—|Número|0|24 300|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Se ha mejorado la conexión a internet para<br>poder apoyar el suministro de conectividad de<br>gigabit en al menos 24 300 hogares.|
|221|C4.1I2<br>Mejorar la<br>conexión a<br>internet para<br>que esté<br>«preparada<br>para el<br>gigabit» y<br>promover la<br>adopción de<br>la<br>conectividad|Objetivo|Finalización<br>de la<br>utilización de<br>la conexión a<br>internet<br>adaptada al<br>gigabit por<br>parte de los<br>hogares|—|Número|24 300|82 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2025|Se ha mejorado la conexión a internet para<br>poder apoyar el suministro de conectividad de<br>gigabit en al menos 82 000 hogares.|

131

**K.** **COMPONENTE** **4.2:** **P** **ROMOVER LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA**

Este componente del plan chipriota de recuperación y resiliencia contribuye a acelerar la
transformación digital de Chipre mediante la digitalización de los servicios públicos, mejorando la
eficiencia y la prestación de servicios en línea, seguros y rápidos a los ciudadanos, de manera fácil,
eficiente y eficaz. Se espera que esto facilite la interacción entre los ciudadanos y los servicios
públicos, sin necesidad de presencia física.

El objetivo del componente es construir una arquitectura digital segura, integrada y moderna para
lograr la transformación en una administración digital.

El componente aborda la recomendación específica por país sobre la inversión en la transición digital
y la digitalización (recomendaciones específicas por país 4 de 2019 y 3 de 2020).

**K.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C4.2R1): Fábrica de servicios digitales (FSD)

El objetivo de la medida es crear un nuevo modelo de prestación de servicios para el desarrollo de
servicios digitales de calidad de extremo a extremo para el público, de una manera fácil de utilizar,
eficiente y eficaz que, en última instancia, facilite la interacción con los servicios públicos, sin
necesidad de presencia física.

La reforma consistirá en diseñar y desarrollar este nuevo modelo de aplicación, la FSD. En primer
lugar, el proyecto i) creará el equipo central de la FSD (compuesto por expertos de diferentes
especialidades con las competencias y cualificaciones adecuadas), ii) definirá las normas y
procedimientos para el desarrollo de los servicios digitales, y iii) creará y desarrollará una serie de
servicios digitales. En segundo lugar, utilizando las metodologías definidas, los servicios digitales se
desarrollarán de manera industrializada, en cooperación con el sector privado. Los servicios se
prestarán de forma segura a los ciudadanos a través de un portal web gubernamental único Gov.Cy.
Se espera que la autenticación única y la identidad digital sean los factores clave básicos para la
prestación segura de servicios electrónicos. Además, se espera que se utilicen los mecanismos
comunes existentes, como el «pago electrónico», que ofrece varios métodos de pago (como visados,
pagos inmediatos y banca directa), y la «notificación» (SMS, correo electrónico, etc.).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C4.2R2): Definición y aplicación de una nueva política de computación en nube con
respecto a los sistemas y servicios públicos de TI

El objetivo de la medida es elaborar la política de computación en nube del Gobierno, en particular
la clasificación de datos, la residencia de los datos, el alojamiento y el funcionamiento de los sistemas
informáticos públicos, ya sea en una nube pública o en un entorno público privado de nube (G-Cloud).

La reforma consistirá en la creación de la G-Cloud para albergar los sistemas informáticos y los
servicios digitales de determinados departamentos gubernamentales o ministerios (como el sistema
de registro mercantil, el sistema aduanero y el sistema de la administración tributaria). Se adquirirán
dos centros de datos locales mediante alquiler, mientras que se adquirirán servicios de consultoría y
formación para el desarrollo de la G-Cloud. También se espera la publicación de una licitación para
el desarrollo y el funcionamiento del entorno G-Cloud.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 3 (C4.2R3): Digitalización de los procedimientos policiales («Digipol»)

El objetivo de la medida es eliminar el uso de procedimientos en papel y la presencia física de los
ciudadanos mediante el paso a procedimientos digitalizados para el cuerpo de policía chipriota. Se

132

espera que esto sea beneficioso tanto para los ciudadanos como para los agentes de policía, ya que
los procedimientos deben simplificarse y ser eficientes.

La reforma consistirá en la creación de una nueva plataforma (Digipol) de demandas de
procedimientos y servicios policiales para que los ciudadanos logren comunicaciones a distancia. Lo
harán uso tanto de los ciudadanos como de los agentes de policía. Para maximizar la aceptación, se
organizarán cursos de formación (como cursos en línea, vídeos y guías paso a paso) para los agentes
de policía y los ciudadanos, a fin de contribuir a la transición a los servicios en línea.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Inversión 4 (C4.2R4): Creación del registro de titularidad real

El objetivo de la medida es crear un registro para la presentación de los datos de los titulares reales
de todas las sociedades y otras personas jurídicas. Este registro mejorará la confianza de las empresas
y la transparencia en Chipre, al dejar claro quién es en última instancia el propietario y el control de
las empresas y otras entidades jurídicas.

La reforma consistirá en la creación del registro. En la actualidad, se ha desarrollado una plataforma
en línea como solución provisional, pero sus funcionalidades son limitadas. La reforma dará lugar a
una solución con todas las funcionalidades necesarias para apoyar el mantenimiento del registro y la
gestión de la información pertinente (como el envío de notificaciones para su actualización, la
aplicación de tasas de presentación tardía, las instalaciones de búsqueda con niveles de acceso
prescritos). Se espera que esto respalde el registro de los datos de los titulares reales de todas las
sociedades y otras personas jurídicas y logre la interconexión con los registros de titularidad real de
otros Estados miembros.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Inversión 1 (C4.2I1): Digitalización en varios ministerios/servicios de la administración central

El objetivo de la medida es digitalizar los flujos de trabajo clave en una serie de ministerios y servicios
de la administración central, mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos,
simplificar el cumplimiento de la normativa gubernamental, reforzar la participación y la confianza
de los ciudadanos en la administración y generar ahorros de costes.

La inversión consistirá en la digitalización en los siguientes ministerios, viceministros o servicios del
Gobierno: I) Departamento de Transporte por Carretera del Ministerio de Transportes, Comunicación
y Obras Públicas, ii) Viceministro de Navegación, iii) Ministerio de Asuntos Exteriores, iv) Dirección
General de Crecimiento y v) Departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ministerio
del Interior (para el Patrimonio Arquitectónico). La digitalización de la Dirección General de
Crecimiento incluirá el desarrollo de un sistema de repositorios transitorio y de un sistema de
información de seguimiento final específico para registrar y almacenar los datos pertinentes
relacionados con la ejecución del plan de recuperación y resiliencia (en particular sobre la
consecución de hitos y objetivos, datos sobre los perceptores finales, contratistas, subcontratistas y
titulares reales).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

133

Inversión 2 (C4.2I2): Digitalización de la Autoridad Portuaria de Chipre

El objetivo de la medida es digitalizar los procesos clave de la Autoridad Portuaria de Chipre (CPA)
para mejorar su eficiencia y eficacia, incluidas las comunicaciones entre los buques y las autoridades
pertinentes y las mejoras en el seguimiento del tráfico de buques en aguas chipriotas. Esto último
consiste en garantizar la seguridad de la navegación de los buques, reducir el riesgo de daños
medioambientales debidos a los vertidos de accidentes y reducir las emisiones de los buques mediante
la creación de rutas más eficientes.

La inversión consistirá en i) varias mejoras de la infraestructura de red, el hardware y el software de
la CPA y la capacidad del servidor; II) incorporación de nuevos sistemas de gestión de recursos
humanos para automatizar los procedimientos; III) la revisión del sistema comunitario de puertos
existente para aumentar la eficiencia del sector del transporte marítimo y reducir las cargas
administrativas; y iv) la instalación de estaciones de control del tráfico de buques en los puertos de
Lárnaca y Vassiliko (además de la existente en el puerto de Limassol).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

134

**K.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|224|C4.2R1<br>Fábrica de<br>servicios digitales|Hito|Definición del<br>modelo de<br>prestación de<br>servicios para la<br>fábrica de<br>servicios<br>digitales|Decisión de<br>nombramiento<br>del<br>Viceministro<br>de<br>Investigación,<br>Innovación y<br>Política Digital<br>por el que se<br>crea el equipo;<br>publicación de<br>las normas en<br>el sitio web del<br>Viceministerio|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2022|El modelo de prestación de servicios para la<br>fábrica de servicios digitales se ha definido de<br>forma que permita la prestación eficiente de<br>servicios digitales de alta calidad y fácil de usar al<br>público. La información incluirá: a) la creación del<br>equipo básico de la fábrica de servicios digitales<br>(incluida la contratación de servicios de expertos<br>del sector privado), y b) la definición de las<br>normas y procedimientos para el desarrollo de<br>servicios digitales.|
|225|C4.2R1<br>Fábrica de<br>servicios digitales|Objetivo|Expansión de la<br>prestación de<br>servicios<br>públicos en línea<br>a través de la<br>fábrica de<br>servicios<br>digitales|—|Número|0|20|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2023|Digitalización y prestación en línea de al menos 20<br>servicios no digitales anteriormente al público a<br>través de la fábrica de servicios digitales,<br>utilizando el modelo de prestación de servicios<br>definido (con un hito con el número secuencial<br>224) y metodologías ágiles.|
|226|C4.2R1<br>Fábrica de<br>servicios digitales|Objetivo|Prestación en<br>línea de al menos<br>70 servicios no<br>digitales al<br>público a través<br>de la fábrica de<br>servicios<br>digitales|—|Número|20|70|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2026|Digitalización y prestación en línea de al menos 70<br>servicios no digitales anteriormente al público a<br>través de la fábrica de servicios digitales,<br>utilizando el modelo de prestación de servicios<br>definido (con un hito con el número secuencial<br>224) y metodologías ágiles.|

135

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|227|C4.2R2<br>Definición y<br>aplicación de una<br>nueva política de<br>computación en<br>nube con respecto<br>a los sistemas y<br>servicios públicos<br>de TI|Hito|La nube<br>gubernamental<br>(G-cloud) está<br>operativa|Servicios<br>migrados a la<br>nube G|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|La G-Cloud está operativa y presta servicios en la<br>nube para el almacenamiento de datos al menos al<br>Registrador de Empresas, la Fábrica de Servicios<br>Digitales y el sistema aduanero. Estos tres<br>servicios se han trasladado a la nube G y ya no<br>utilizan el antiguo sistema informático.|
|228|C4.2R2<br>Definición y<br>aplicación de una<br>nueva política de<br>computación en<br>nube con respecto<br>a los sistemas y<br>servicios públicos<br>de TI|Objetivo|La nube<br>gubernamental<br>(G-cloud) en dos<br>centros de datos<br>está operativa y<br>ofrece servicios<br>en nube|—|Número|0|2|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|G-Cloud en dos nuevos centros de datos será<br>plenamente operativo, incluidos los locales, el<br>hardware y el software, y ofrecerá servicios en la<br>nube a los sistemas informáticos gubernamentales.|

136

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|229|C4.2R3<br>Digitalización de<br>los<br>procedimientos<br>policiales Digipol|Hito|Prototipo de<br>Digipol operativo|<br>Declaración de<br>la Policía de<br>Chipre en la<br>que se confirma<br>que el prototipo<br>de plataforma<br>(Digipol) está<br>operativo|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2023|La plataforma prototipo (Digipol) está operativa.<br>Los agentes de policía serán los usuarios y tendrán<br>acceso al prototipo Digipol con fines de<br>familiaridad y formación.|
|230|C4.2R3<br>Digitalización de<br>los<br>procedimientos<br>policiales Digipol|Objetivo|Los ciudadanos<br>utilizan Digipol|—|Número|0|500|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 3|2025|Digipol será accesible en línea a través de la<br>infraestructura TIC de la policía chipriota. Al<br>menos 500 ciudadanos han utilizado uno o varios<br>de los servicios disponibles en la plataforma<br>Digipol para los ciudadanos.|
|231|C4.2R4<br>Creación del<br>registro de<br>titularidad real|Hito|Registro de<br>titularidad real<br>disponible para<br>su uso|Registro de<br>titularidad real<br>disponible en<br>línea a nivel<br>nacional y<br>europeo|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2023|El registro de titularidad real se desplegará y estará<br>disponible para su uso a nivel nacional y europeo,<br>lo que permitirá a los usuarios comprobar la<br>información final sobre la titularidad real de las<br>entidades jurídicas y lograr la interconexión de los<br>registros de propiedad de los beneficiarios con<br>otros Estados miembros.|
|232|C4.2I1<br>Digitalización en<br>varios ministerios<br>de la<br>Administración<br>Central— <br>Servicios|Hito|Sistema de<br>repositorios para<br>la auditoría y el<br>control:<br>información para<br>el seguimiento de<br>la aplicación del<br>DRR|Un informe de<br>auditoría que<br>confirme las<br>funcionalidades<br>del sistema de<br>repositorio|—|—|—|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 1|2022|Se establecerá y estará operativo un sistema de<br>repositorios para supervisar la aplicación del MRR.<br>El sistema incluirá, como mínimo, las siguientes<br>funcionalidades:<br>(1) recopilación de datos y seguimiento de la<br>consecución de los hitos y objetivos; (2) recoger,<br>almacenar y garantizar el acceso a los datos<br>exigidos por el artículo 22, apartado 2, letra d),<br>incisos i) a iii), del Reglamento (UE) 2021/241.|

137

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|233|C4.2I1<br>Digitalización en<br>varios ministerios<br>de la<br>Administración<br>Central— <br>Servicios|Objetivo|Inicio de la<br>modernización<br>digital de varios<br>ministerios y<br>departamentos de<br>la administración<br>central|—|Número|0|4|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 1|2022|Los contratos con proveedores seleccionados<br>mediante procedimientos de contratación pública<br>se han firmado para digitalizar o modernizar<br>digitalmente al menos cuatro de los siguientes<br>ministerios/departamentos de la administración<br>central: <br>1. Departamento de Transporte por Carretera del<br>Ministerio de Transportes, Comunicación y Obras<br>Públicas, <br> 2. Viceministro de Navegación. <br>3. Ministerio de Relaciones Exteriores <br> 4. Dirección General de Crecimiento <br> 5. Departamento de Urbanismo y Vivienda del<br>Ministerio del Interior (para el Patrimonio<br>Arquitectónico).|
|234|C4.2I1<br>Digitalización en<br>varios ministerios<br>de la<br>Administración<br>Central— <br>Servicios|Objetivo|Avance de la<br>modernización<br>digital de una<br>serie de<br>ministerios y<br>departamentos de<br>la<br>Administración<br>central|—|Número|0|2|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|Desarrollo completado y puesta en marcha de<br>sistemas para dos ministerios o departamentos<br>gubernamentales de la lista objetivo con el número<br>secuencial 233.|
|235|C4.2I1<br>Digitalización en<br>varios ministerios<br>de la<br>Administración<br>Central— <br>Servicios|Objetivo|Finalización de<br>la modernización<br>digital de una<br>serie de<br>ministerios y<br>departamentos de<br>la administración<br>central|—|Número|2|5|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|Finalización del desarrollo y puesta en marcha de<br>sistemas para los cinco ministerios/departamentos<br>gubernamentales de la lista con el número<br>secuencial 233.|

138

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|236|C4.2I2<br>Digitalización de<br>la Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|Objetivo|Inicio de la<br>modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|—|Número|0|4|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 2|2023|Los contratos con proveedores seleccionados<br>mediante un procedimiento de contratación pública<br>se han firmado para desarrollar o mejorar al menos<br>cuatro de los siete sistemas siguientes para la<br>Autoridad Portuaria de Chipre: <br>1. Mejora del sistema comunitario de puertos; <br>2. Instalación de la estación STB; <br>3. Digitalización de los archivos de la CPA; <br>4. Mejora de la infraestructura informática (por<br>ejemplo, redes, conmutadores); <br>5. Actualizar los sistemas de SI; <br>6. Instalación de un sistema de gestión de recursos<br>humanos; <br>7. Actualizar servidores de la CPA; <br> <br>y se han firmado contratos para desarrollar los<br>siguientes servicios electrónicos: <br> <br>• control y seguridad de la navegación hacia y<br>desde los puertos de Lárnaca y Vasiliko.|
|237|C4.2I2<br>Digitalización de<br>la Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|Objetivo|Avance de la<br>modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|—|Número|0|4|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2024|Finalización e instalación de al menos cuatro de<br>los sistemas de la lista del objetivo con el número<br>secuencial 236 para todos los puertos pertinentes.|
|238|C4.2I2<br>Digitalización de<br>la Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|Objetivo|Finalización de<br>la modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|—|Número|4|7|TERCE<br>R <br>TRIME<br>STRE 4|2025|Todos los siete sistemas de la lista de objetivos con<br>el número secuencial 236 para todos los puertos<br>pertinentes están instalados y operativos, con todos<br>los equipos y equipos instalados y establecidos y•<br>formalidades administrativas e informativas entre<br>los buques que llegan o salen de la República de<br>Chipre;|

139

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objeti<br>vo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción y definición clara de cada hito y<br>objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objeti**<br>**vo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||• control y seguridad de la navegación hacia y<br>desde los puertos de Lárnaca y Vasiliko.|

140

**L.** **COMPONENTE** **5.1:** **M** **ODERNIZACIÓN** **,** **MEJORA DE LAS CUALIFICACIONES Y RECICLAJE DE**

**LOS SISTEMAS EDUCATIVOS**

Este componente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre aborda los retos de la baja
participación en la educación y formación profesionales (EFP) y el aprendizaje permanente, el
aumento de la inadecuación de las capacidades (especialmente entre los jóvenes licenciados) y las
competencias digitales deficientes. Además, aborda la calidad de la enseñanza y la disponibilidad y
asequibilidad de la atención y educación de la primera infancia (AEPI) para los niños de cuatro años
de edad. Su objetivo es i) mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación a todos los
niveles, ii) fomentar la adopción de oportunidades de reciclaje y mejora de las capacidades pertinentes
para el mercado laboral, en particular en lo que se refiere a la doble transición, en toda la sociedad,
independientemente de la situación laboral, el nivel de capacidades o la edad, y iii) modernizar las
estructuras escolares para adaptarlas a la transición digital.

Las reformas e inversiones incluidas en el componente abordan las recomendaciones específicas por
país sobre educación y capacidades (recomendación específica por país n.º 2 2020 y recomendación
específica por país n.º 3 2019), educación infantil y atención a la infancia (recomendación específica
por país n.º 3 2019) y capacidades digitales (recomendación específica por país n.º 4 2019 y
recomendación específica por país n.º 3 2020).

**L.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C5.1R1): Abordar la inadecuación de las cualificaciones entre la educación y el mercado
laboral (enseñanza secundaria y superior)

El objetivo de la reforma es abordar la inadecuación de las cualificaciones entre el mercado laboral y
el sistema de enseñanza secundaria y superior.

A tal fin, se pondrán en práctica iniciativas clave del plan de acción nacional, incluida la introducción
de i) un sistema de seguimiento de los titulados de la educación superior, ii) una reforma de los planes
de estudios de los centros de enseñanza secundaria para mejorar las competencias interpersonales y
empresariales, iii) un programa de observación del trabajo para los alumnos de educación secundaria
general, y iv) nuevos programas de estudios en la enseñanza secundaria general, así como de
educación y formación profesional adaptados a las necesidades del mercado laboral. También
implicará la prestación de formación de alta calidad al personal docente de la enseñanza secundaria
en estrecha colaboración con expertos en el mercado laboral, así como la modernización de los
laboratorios escolares con la tecnología y los equipos más avanzados.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 2 (C5.1R2): Un nuevo sistema de evaluación de profesores y centros escolares

El objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la educación y, en consecuencia, los resultados
educativos de los estudiantes.

Esta reforma modernizará y actualizará el actual sistema de evaluación del personal docente y los
centros escolares mediante el desarrollo de un sistema único de evaluación de la enseñanza primaria,
secundaria, técnica y profesional con elementos diferenciados. Este sistema de evaluación
contemporáneo de centros escolares y personal docente incorporará la formación del personal docente
y los evaluadores.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

141

Inversión 3 (C5.1R3): Ampliación gradual de la educación preescolar obligatoria gratuita a partir de

los cuatro años

El objetivo de esta reforma es mejorar la disponibilidad y asequibilidad de la atención y educación
de la primera infancia (AEPI), promoviendo la (re) incorporación al mercado laboral de las personas
con responsabilidades de cuidado de los hijos, en su mayoría mujeres, así como los resultados
educativos de los niños y la inclusión social.

Incluirá la entrada en vigor de una ley que prevea la reducción gradual de ocho meses de la edad de
ingreso en la educación preescolar obligatoria gratuita (desde la edad actual de cuatro años y ocho
meses a cuatro años) a partir del curso académico 2024-2025 hasta el curso académico 2032-2033.

La reforma consistirá en lo siguiente: I) la expansión gradual de la capacidad de las guarderías
públicas; II) un régimen de ayudas para subvencionar íntegramente las tasas académicas de los
jardines de infancia comunales para niños a la edad de ingreso en la enseñanza preescolar obligatoria
gratuita; III) un régimen de ayudas que subvencionará las tasas académicas para los niños mayores
de 4 años y menores de edad en la educación preescolar obligatoria y que estén matriculados en
guarderías privadas hasta un máximo del 100 % con un límite máximo. La reforma legislativa se
aplicará gradualmente de conformidad con la ley adoptada. Un plan de acción indicará cómo se aplica
la reforma, mediante la ampliación gradual de la capacidad de las guarderías públicas y la
correspondiente reducción gradual de los dos regímenes de ayuda desde el momento de la entrada en
vigor de la ley hasta la finalización de la reducción de la edad obligatoria.

A más tardar el 30 de junio de 2026, la reforma proporcionará educación preescolar gratuita y
obligatoria a los niños a partir de los 4 años y los 5 meses y subvencionará las tasas académicas para
los niños de entre 4 y 4 años y 5 meses matriculados en guarderías privadas.

Inversión 4 (C5.1R4): Transformación digital de las unidades escolares con el objetivo de mejorar las
capacidades y competencias digitales relacionadas con la educación CTIM

El objetivo de la reforma es apoyar la transición digital del sistema educativo.

Esta medida implicará la modernización de las estructuras educativas mediante el desarrollo de clases
electrónicas y el equipamiento de aulas con herramientas digitales, la transformación de planes de
estudios y material educativo para mejorar las competencias digitales y la metodología CTIM, así
como la reducción de los costes de adquisición de equipos digitales (ordenadores portátiles/tabletas)
para estudiantes de entornos socioeconómicos bajos. También incluirá la provisión de competencias
digitales y formación sobre metodología CTIM a un mínimo de 675 profesores (de los cuales 300
primarios, 300 de secundaria general y 75 profesores de formación profesional secundaria) al año
durante 5 años (en total, al menos 3 375 profesores, lo que representa alrededor del 32 % de todos los
profesores (primaria y secundaria)).

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

—
Inversión 5 (C5.1R5): Plan de Acción sobre Cibercapacidades Ejecución de acciones específicas

El desarrollo de un marco político y un plan de acción en materia de cibercapacidades; el diseño y la
ejecución de programas específicos para profesionales del sector público que promuevan
competencias intersectoriales;

Y iii) el diseño de intervenciones de reciclaje y mejora de las capacidades que mejoren la
alfabetización digital de la mano de obra del sector privado y de los desempleados, con especial

142

atención a las mujeres y los grupos vulnerables. Además, esta medida implicará una estrategia de
comunicación para promover el aprendizaje permanente y una cultura digital en Chipre, inversiones
en infraestructura digital para apoyar el aprendizaje digital y el desarrollo de una plataforma de
aprendizaje electrónico con contenidos clave sobre capacidades digitales y competencias
intersectoriales accesibles a todos los grupos destinatarios.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 1 (C5.1I1): Construcción de una Escuela Técnica Modelo

El objetivo de la inversión es proporcionar a los estudiantes y educadores un entorno moderno bien
equipado para el aprendizaje que aumente la capacidad, la calidad y el atractivo de la educación y
formación profesionales (EFP) en Chipre.

Esta medida consistirá en la construcción de una nueva escuela técnica en Limassol (en sustitución
de la actual Escuela Técnica A).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C5.1I2): Capacitación, reciclaje y mejora de las capacidades

El objetivo de esta inversión es reforzar las capacidades digitales de la población en consonancia con
el plan de acción sobre cibercapacidades, mejorar los conocimientos y las capacidades de las personas
de los sectores verdes y azules de la economía y promover las competencias empresariales.

La medida incluirá la impartición de formación para reforzar las competencias digitales, ecológicas
y azules para todos, la formación en materia de emprendimiento para los desempleados, haciendo
especial hincapié en las mujeres y los grupos vulnerables, así como la formación en competencias
digitales para las personas mayores de 55 años.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

143

**L.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|239.a|C5.1R1<br>Abordar la<br>inadecuación de<br>las<br>cualificaciones<br>entre la<br>educación y el<br>mercado laboral<br>(enseñanza<br>secundaria y<br>superior)|Hito|Aplicación de las<br>medidas clave del<br>plan de acción<br>nacional|Publicación de<br>informes y<br>comunicación<br>por parte de las<br>autoridades<br>competentes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Plena aplicación de las medidas clave del<br>plan de acción nacional, como mínimo:<br>a) se publica el informe sobre los<br>resultados preliminares de la encuesta<br>«Graduate Tracking of Cyprus Higher<br>Education» (Seguimiento de los titulados<br>de la educación superior de Chipre);<br>b) se reformen 320 de los planes de<br>estudios de los centros de enseñanza<br>secundaria para mejorar la alfabetización<br>digital, la inteligencia emocional, las<br>capacidades interpersonales y las<br>capacidades empresariales; y<br>C) se desarrollan dos nuevos programas de<br>estudio.|
|239b|C5.1R1<br>Abordar la<br>inadecuación de<br>las<br>cualificaciones<br>entre la<br>educación y el<br>mercado laboral<br>(enseñanza<br>secundaria y<br>superior)|Objetivo|Finalización del<br>programa de<br>aprendizaje por<br>observación en el<br>puesto de trabajo||Número|0|2250|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Completar un programa de aprendizaje por<br>observación en el puesto de trabajo para al<br>menos 2250 alumnos de educación<br>secundaria general.|
|239c|C5.1R1<br>Abordar la<br>inadecuación de<br>las<br>cualificaciones|Objetivo|Laboratorios<br>equipados y<br>actualizados|—|Número|0|170|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Mejora de 20 laboratorios relacionados con<br>la educación y formación profesional<br>secundaria y 150 laboratorios relacionados<br>con la educación secundaria general.|

144

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**<br>|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||~~entre la~~<br>educación y el<br>mercado laboral<br>(enseñanza<br>secundaria y<br>superior)||||||||||
|240|C5.1R1<br>Abordar la<br>inadecuación de<br>las<br>cualificaciones<br>entre la<br>educación y el<br>mercado laboral<br>(enseñanza<br>secundaria y<br>superior)|Objetivo|Formación del<br>personal docente<br>de la enseñanza<br>secundaria|—|Número|0|3 100|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Al menos 3 100 profesores de enseñanza<br>secundaria reciben formación en los planes<br>de estudios reformados.|
|241|C5.1R2<br>Un nuevo<br>sistema de<br>evaluación de<br>profesores y<br>centros<br>escolares|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley por la<br>que se establece<br>un nuevo<br>mecanismo de<br>evaluación del<br>personal docente<br>y los centros<br>escolares|Disposición de<br>la ley o las leyes<br>que indique la<br>entrada en vigor<br>de la ley o las<br>leyes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Entrada en vigor de la ley por la que se<br>establece un nuevo mecanismo de<br>evaluación del personal docente y los<br>centros escolares, que establecerá que el<br>nuevo mecanismo se aplicará a más tardar<br>a partir del curso escolar 2024/2025.|
|242|C5.1R2<br>Un nuevo<br>sistema de<br>evaluación de<br>profesores y<br>centros<br>escolares|Objetivo|Formación del<br>personal docente|—|Número|0|1 100|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Se ha impartido formación a al menos<br>1 100 miembros del personal docente<br>(profesores, directores adjuntos y<br>directores de centros escolares) en lo<br>referente al nuevo sistema de evaluación<br>del personal docente y los centros<br>escolares.|

145

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|243|C5.1R3<br>Ampliación<br>gradual de la<br>educación<br>preescolar<br>obligatoria<br>gratuita a partir<br>de los cuatro<br>años|Hito|Entrada en vigor<br>de la nueva Ley<br>relativa a la<br>ampliación<br>gradual de la<br>educación<br>preescolar<br>obligatoria<br>gratuita a partir de<br>los cuatro años de<br>edad y a la<br>adopción de<br>regímenes de<br>ayuda por el<br>Consejo de<br>Ministros|Disposición de<br>la ley o las leyes<br>que indique la<br>entrada en vigor<br>de la ley o las<br>leyes|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Entrada en vigor de la Ley, que irá<br>reduciendo gradualmente (desde el curso<br>académico 2024-2025 hasta el curso 2032-<br>2033) la edad de ingreso en la enseñanza<br>preescolar obligatoria gratuita de cuatro<br>años y ocho meses a cuatro años.<br>Adopción por el Consejo de Ministros de<br>regímenes de ayuda para: a) cubrir los<br>gastos de matrícula para la educación<br>preescolar obligatoria gratuita en las<br>guarderías públicas, para los niños que no<br>puedan matricularse en guarderías<br>públicas, y b) subvencionar los gastos de<br>matrícula en guarderías privadas, para la<br>matriculación de niños menores de edad<br>que hayan alcanzado el nivel de educación<br>preescolar obligatoria y mayores de cuatro<br>años.|
|244|C5.1R3<br>Ampliación<br>gradual de la<br>educación<br>preescolar<br>obligatoria<br>gratuita a partir<br>de los cuatro<br>años|Objetivo|Niños de entre 4<br>años y 4 años y 8<br>meses <br>matriculados en<br>guarderías<br>públicas,<br>municipales y<br>privadas|—|Número|0|3375|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 3 375 niños de entre 4 y 4 meses<br>y 5 años y 8 meses matriculados en la<br>educación preescolar obligatoria<br>gratuita. Al menos 3 375 niños, de entre 4<br>y 5 años y 4 meses, estaban matriculados<br>en guarderías privadas con tasas<br>subvencionadas.|
|245|C5.1R3<br>Ampliación<br>gradual de la<br>educación<br>preescolar<br>obligatoria|Objetivo|Nuevas plazas<br>desarrolladas en<br>guarderías<br>públicas nuevas o<br>ampliadas|—|Número|0|675 nuevas<br>plazas en<br>guarderías<br>públicas|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 675 plazas nuevas en guarderías<br>públicas, en consonancia con un plan de<br>acción.<br>|

146

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**<br>|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||~~gratuita a partir~~<br>de los cuatro<br>años||||||||||
|246.a|C5.1R4<br>Transformación<br>digital de las<br>unidades<br>escolares con el<br>objetivo de<br>mejorar las<br>capacidades y<br>competencias<br>digitales<br>relacionadas con<br>la educación<br>CTIM|Objetivo|Aulas equipadas<br>digitalmente|—|Número|0|700|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2024|Las aulas de al menos 700 centros<br>escolares han sido equipadas digitalmente<br>con ordenadores portátiles, proyectores,<br>micrófonos, altavoces y paneles gráficos<br>digitales.|
|246b|C5.1R4<br>Transformación<br>digital de las<br>unidades<br>escolares con el<br>objetivo de<br>mejorar las<br>capacidades y<br>competencias<br>digitales<br>relacionadas con<br>la educación<br>CTIM|Objetivo|Reembolso<br>parcial de la<br>compra de<br>equipos digitales<br>para alumnos|—|Número|0|15 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Reembolso parcial de la compra de una<br>tableta/ordenador portátil para 15000<br>estudiantes de enseñanza primaria y<br>secundaria de origen socioeconómico<br>inferior.|
|247|C5.1R4<br>Transformación<br>digital de las<br>unidades<br>escolares con el|Objetivo|Transformación<br>de planes de<br>estudios y<br>producción de<br>material educativo|—|Número|0|120|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Transformación curricular y producción de<br>material educativo para las competencias<br>digitales y metodología CTIM para 120<br>asignaturas escolares.|

147

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**<br>|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**<br>|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
||~~objetivo de~~<br>mejorar las<br>capacidades y<br>competencias<br>digitales<br>relacionadas con<br>la educación<br>CTIM||~~para las~~<br>competencias<br>digitales y la<br>metodología<br>CTIM||||||||
|248|C5.1R4<br>Transformación<br>digital de las<br>unidades<br>escolares con el<br>objetivo de<br>mejorar las<br>capacidades y<br>competencias<br>digitales<br>relacionadas con<br>la educación<br>CTIM|Objetivo|Profesores que se<br>benefician de la<br>formación en<br>servicio<br>«Desarrollo<br>profesional»|—|Número|0|3 375|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 3 375 profesores de enseñanza<br>primaria y secundaria se han beneficiado<br>de la formación en servicio «Desarrollo<br>profesional sobre competencias digitales».|
|249|C5.1R5<br>Plan de Acción<br>sobre<br>Cibercapacidade<br>s — Ejecución<br>de acciones<br>específicas|Hito|El Plan de Acción<br>Nacional sobre<br>Cibercapacidades<br>es adoptado por el<br>Consejo de<br>Ministros|Nacional e— <br>El Consejo de<br>Ministros<br>adopta el Plan<br>de Acción en<br>materia de<br>Capacidades.<br>|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2021|El Plan de Acción Nacional sobre<br>Cibercapacidades, que es adoptado por el<br>Consejo de Ministros, incluirá, como<br>mínimo:<br>• desarrollo de una plataforma de<br>aprendizaje electrónico que contenga un<br>herramienta de autoevaluación de la<br>aptitud digital, índice de todos los<br>programas de capacitación disponibles,<br>y material de contenido sobre capacidades<br>digitales y competencias intersectoriales;|

148

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||~~• diseño y ejecución de programas e~~<br>intervenciones para profesionales en el<br>marco del<br>el sector público en ámbitos como la<br>gestión de proyectos, las herramientas de<br>Microsoft, la ciberseguridad, las redes<br>sociales, la colaboración electrónica y las<br>herramientas de productividad;<br>• inversión en infraestructura digital.|
|250|C5.1R5<br>Plan de Acción<br>sobre<br>Cibercapacidade<br>s — Ejecución<br>de acciones<br>específicas|Hito|Aplicación de<br>medidas clave del<br>Plan de Acción<br>sobre<br>Cibercapacidades|Publicación del<br>informe anual<br>del Viceministro<br>de<br>Investigación,<br>Innovación y<br>Política Digital<br>y los<br>correspondiente<br>s <br>desplazamientos<br>y anuncios en la<br>plataforma de<br>aprendizaje<br>electrónico<br>|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Plena aplicación de las medidas clave del<br>Plan de Acción sobre Cibercapacidades,<br>que incluirán, como mínimo:<br>— diseño y ejecución de programas<br>específicos para profesionales del sector<br>público en materia de capacidades digitales<br>y competencias intersectoriales (como la<br>gestión de proyectos);<br>— inversiones pertinentes en<br>infraestructuras digitales (como<br>ordenadores portátiles, ordenadores);<br>— diseño de una plataforma de aprendizaje<br>electrónico con material educativo para<br>incluir cursos ofrecidos por instituciones<br>educativas;<br>— aplicación de la estrategia de<br>comunicación a través, entre otros, de<br>actos financiados.|
|251|C5.1I1<br>Construcción de<br>una Escuela<br>Técnica Modelo|Hito|Contrato para la<br>construcción de<br>una escuela<br>técnica|Firma del<br>contrato e inicio<br>de la<br>construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Firma de un contrato con el contratista<br>seleccionado en el marco de una<br>convocatoria de propuestas competitiva<br>para la construcción de una Escuela<br>Técnica de Limassol y expedición de la<br>orden de inicio de la construcción por parte<br>del ingeniero del proyecto.|

149

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|252|C5.1I1<br>Construcción de<br>una Escuela<br>Técnica Modelo|Hito|Finalización de la<br>construcción de<br>una Escuela<br>Técnica|Expedición de<br>remanentes<br>Certificado para<br>un proyecto de<br>construcción|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización de la construcción de una<br>Escuela Técnica de Limassol y expedición<br>del certificado de recepción. Centro escolar<br>plenamente operativo desde el inicio del<br>curso escolar 2026-2027.|
|253|C5.1I2<br>Capacitación,<br>reciclaje y<br>mejora de las<br>capacidades|Objetivo|Finalización de<br>las actividades de<br>formación para al<br>menos 11 500<br>participantes|—|Número|0|11 500|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de formaciones para al menos<br>11 500 participantes en programas de<br>competencias digitales, capacidades<br>relacionadas con la economía azul y<br>ecológica, programas de emprendimiento<br>para desempleados y personas inactivas y<br>programas de formación para personas<br>mayores de 55 años.|
|254|C5.1I2<br>Capacitación,<br>reciclaje y<br>mejora de las<br>capacidades|Objetivo|Finalización de<br>las actividades de<br>formación para al<br>menos 25 600<br>participantes|—|Número|11 500|25 600|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de formaciones para al menos<br>25 600 participantes en programas de<br>competencias digitales, capacidades<br>relacionadas con la economía azul y<br>ecológica, programas de emprendimiento<br>para desempleados y personas inactivas y<br>programas de formación para personas<br>mayores de 55 años.|

150

**M.** **COMPONENTE** **5.2:** **MERCADO LABORAL** **,** **PROTECCIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN**

Este componente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Chipre aborda: I) ineficiencias y lagunas
en la protección social, en particular para los trabajadores por cuenta propia y las personas que
trabajan en formas de empleo atípicas, ii) la falta de legislación sobre fórmulas de trabajo flexible en
forma de teletrabajo, ii) los retos relacionados con el desempleo y el desempleo juvenil y el elevado
nivel de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis), iii) las lagunas en la
educación y los cuidados de la primera infancia y iv) los retos con respecto a la inclusión social y el
bienestar, incluido un alto nivel de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) y el
aumento de las necesidades de cuidados de larga duración.

Las reformas e inversiones incluidas en el componente abordan las recomendaciones específicas por
país sobre la mejora de la eficacia de los servicios públicos de empleo y el sistema de educación y
formación (recomendaciones específicas por país 3 de 1 y 2 de 2020), la prestación de protección
social para todos y la introducción de fórmulas de trabajo flexible (recomendación específica por país
2 de 2020), y la mejora de la eficiencia y la digitalización del sector público (recomendaciones
específicas por país 2019 de 2019 y 4 de 2020).

**M.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 2 (C5.2R2): Modalidades de trabajo flexible en forma de teletrabajo

El objetivo de la reforma es promover modalidades de trabajo flexibles en forma de teletrabajo para
mejorar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y aumentar las oportunidades de
empleo.

La reforma consiste en una nueva legislación para la organización flexible del trabajo en forma de
teletrabajo y la promoción de convenios colectivos para regular el teletrabajo. También incluirá un
régimen que alivie parte de los costes de personal como incentivo para que los empleadores contraten
a desempleados que deban teletrabajar.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Inversión 1 (C5.2I1): Mejorar la eficacia del Departamento de Trabajo y los Servicios Públicos de
Empleo (SPE) y reforzar el apoyo a los jóvenes

Los objetivos de la inversión son los siguientes: I) salvaguardar el éxito de la aplicación de los
regímenes de empleo a través de la digitalización de su administración, ii) mejorar el rendimiento
operativo de los SPE, iii) minimizar el riesgo de que los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben
formación (ninis) se conviertan en desempleados de larga duración, iv) apoyar a los ninis que aún no
están registrados en los SPE facilitando la integración de los jóvenes desempleados inscritos en el
mercado laboral.

La inversión consiste en: la finalización de plataformas/sistemas informáticos para digitalizar los
sistemas gestionados por el Departamento de Trabajo, el desarrollo de un sistema de gestión del
rendimiento para los SPE y el desarrollo de un sistema de alerta temprana y seguimiento para los
ninis. Además, la inversión incluirá asesoramiento y orientación profesional para la orientación al
mercado laboral y la integración de los ninis, así como un sistema de incentivos para que los
empleadores contraten a los ninis.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 2 (C5.2I2): Establecimiento de centros multifuncionales y centros de atención infantil

El objetivo de la inversión es aumentar la participación en el mercado laboral de los cuidadores (a
menudo mujeres) y mejorar la disponibilidad de infraestructuras de asistencia y desarrollo social de

151

calidad para los niños, contribuyendo así a la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades
para todos.

La inversión consiste en un plan dirigido a las autoridades locales y las organizaciones no
gubernamentales (ONG) para crear centros multifuncionales y centros infantiles nuevos o mejorados
para niños de entre 8 y 0 años y 3 meses, así como para niños hasta los 13 años, sobre la base de una
evaluación de las necesidades y un análisis de viabilidad. Además, de conformidad con el artículo 7,
apartado 2, del Reglamento sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, la inversión incluye un
estudio en el marco del Instrumento de Apoyo Técnico (IAT) para analizar el estado de la prestación
de servicios de atención y educación de la primera infancia para niños de corta edad (de 0 a edad
escolar) en Chipre y para elaborar recomendaciones de inversión en el sector, y específicamente en
centros infantiles. Siguiendo las recomendaciones del proyecto del IAT, se adoptarán una estrategia
nacional sobre atención y educación de la primera infancia (AEPI) y el correspondiente plan de
acción.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 3 (C5.2I3): Establecimiento de estructuras domésticas para niños, adolescentes con
trastornos de conducta, personas con discapacidad y personas que necesitan cuidados de larga
duración

Los objetivos de la inversión son los siguientes: I) ayudar a la República de Chipre a cumplir sus
obligaciones en virtud de la Ley sobre los refugiados 2000-2016 de prestar asistencia y salvaguardar
los derechos de los menores no acompañados que llegan a la República, ii) satisfacer las necesidades
de vivienda de los niños y adolescentes con especiales dificultades que están bajo la tutela de los
servicios de bienestar social, iii) mejorar las estructuras de vida apoyadas por la comunidad para las
personas con discapacidad a fin de evitar la institucionalización y la exclusión social, y iv) abordar
las lagunas en los servicios de cuidados de larga duración.

La inversión consiste en el establecimiento de al menos ocho estructuras estatales para niños o
personas con discapacidad y el establecimiento o renovación de al menos dieciocho viviendas para
niños, adolescentes con trastornos de conducta y personas que necesitan cuidados de larga duración
(a través de procedimientos de licitación y regímenes de ayuda).

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 4 (C5.2I4): Centros infantiles en los municipios

El objetivo de esta inversión es facilitar la participación y la reinserción de los trabajadores con
responsabilidades familiares, en su mayoría mujeres, en el mercado laboral, promoviendo así la
igualdad de género. Además, su objetivo es mejorar la inclusión social de los niños de origen
desfavorecido o migrante.

La inversión consiste en la construcción de cuatro (4) centros de atención infantil en los municipios
de Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni y Yermasoyia.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Inversión 5 (C5.2I5): Construcción de dos centros escolares modelo de educación especial

El objetivo de la inversión es mejorar el entorno escolar de los alumnos con discapacidades graves u
otras necesidades educativas especiales y apoyar su desarrollo académico y social.

La inversión consiste en la sustitución de dos centros escolares de educación especial en el distrito de
Limasol: I) la Escuela de Educación Especial de Apostolos Loucas y ii) la Escuela Especial de

152

Recuperación de la Cruz Roja. Los colegios se construirán adyacentes y compartirán la sala
polivalente, así como una piscina terapéutica interior.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

153

**M.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|255|C5.2R2<br>Modalidades de<br>trabajo flexible<br>en forma de<br>teletrabajo|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley sobre<br>modalidades de<br>trabajo flexible en<br>forma de<br>teletrabajo|Disposición de<br>la ley que<br>indica la<br>entrada en<br>vigor de la ley<br>relativa a las<br>modalidades<br>de trabajo<br>flexible en<br>forma de<br>teletrabajo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Entrada en vigor de una nueva ley que regule las<br>modalidades de trabajo flexible en forma de<br>teletrabajo. La ley incluirá una definición del<br>teletrabajo, una descripción de las actividades<br>económicas en las que es aplicable el teletrabajo,<br>las condiciones de acceso al teletrabajo y los<br>derechos y obligaciones de los empleadores y los<br>trabajadores.|
|256|C5.2R2<br>Modalidades de<br>trabajo flexible<br>en forma de<br>teletrabajo|Objetivo|Subvención<br>concedida a un<br>mínimo de 400<br>personas en<br>teletrabajo|—|Número|0|400|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2025|Subvención concedida a los empleadores para que<br>empleen a un mínimo de 400 personas<br>anteriormente desempleadas tras haber<br>completado 12 meses de empleo con al menos un<br>30 % de teletrabajo.|
|258|C5.2I1<br>Mejorar la<br>eficacia del<br>Departamento<br>de Trabajo y los<br>Servicios<br>Públicos de<br>Empleo y<br>reforzar el<br>apoyo a los<br>jóvenes|Objetivo|Aplicación de<br>plataformas<br>completadas y<br>plenamente<br>operativas|—|Número|0|3|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Aplicación de plataformas completadas y<br>plenamente operativas para<br>(1) digitalizar los planes de contratación del<br>Departamento de Trabajo,<br>(2) desarrollo de un sistema de gestión del<br>rendimiento para los servicios públicos de empleo<br>y<br>(3) desarrollar un sistema de alerta temprana y<br>seguimiento para los jóvenes que ni estudian, ni<br>trabajan, ni reciben formación (ninis) para los<br>servicios públicos de empleo.|
|259|C5.2I1<br>Mejorar la<br>eficacia del|Objetivo|Subvención<br>concedida a los<br>empleadores para|—|Número|0|600|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Subvención concedida a los empleadores para<br>contratar al menos a 600 jóvenes (de 29 a 15 años)<br>que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación|

154

|Col1|Departamento<br>de Trabajo y los<br>Servicios<br>Públicos de<br>Empleo y<br>reforzar el<br>apoyo a los<br>jóvenes|Col3|contratar a un<br>mínimo de 600<br>jóvenes que no<br>trabajan, ni siguen<br>estudios ni<br>formación (ninis)|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|(ninis), durante un período de empleo de 12<br>meses, tras haber completado un período de<br>formación subvencionada de dos meses (dos<br>meses de formación subvencionada y empleo<br>subvencionado de 10 meses).|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|260|C5.2I1<br>Mejorar la<br>eficacia del<br>Departamento<br>de Trabajo y los<br>Servicios<br>Públicos de<br>Empleo y<br>reforzar el<br>apoyo a los<br>jóvenes|Objetivo|Tutorías y<br>orientación<br>profesional para<br>jóvenes que ni<br>estudian, ni<br>trabajan, ni<br>reciben formación<br>(ninis)|—|Número|0|5 500|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Asesoramiento y orientación profesional para la<br>orientación al mercado laboral y la integración de<br>los jóvenes ofrecidos a un mínimo de 5 500<br>jóvenes que ni trabajan, ni siguen estudios ni<br>formación (ninis) a través de los Servicios<br>Públicos de Empleo.|
|261|C5.2I2<br>Establecimiento<br>de centros<br>multifuncionale<br>s y guarderías|Hito|Adopción de una<br>estrategia<br>nacional sobre<br>atención y<br>educación de la<br>primera infancia<br>(AEPI) y del<br>correspondiente<br>plan de acción por<br>parte del Consejo<br>de Ministros|Publicación de<br>la estrategia<br>nacional en<br>materia de<br>AEPI y del<br>plan de acción<br>que la<br>acompaña|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|El Consejo de Ministros ha adoptado una<br>estrategia nacional para mejorar la atención y<br>educación de la primera infancia (AEPI) que<br>cubre a los niños de entre cero años y edad<br>escolar, así como el correspondiente plan de<br>acción, teniendo en cuenta las recomendaciones<br>del proyecto del IAT finalizado.|
|262|C5.2I2<br>Establecimiento<br>de centros<br>multifuncionale<br>s y guarderías|Objetivo|Subvención<br>concedida a al<br>menos diez<br>autoridades<br>locales/organizaci<br>ones no<br>gubernamentales<br>para la creación o<br>mejora de centros<br>multifuncionales|—|Número|0|10|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Al menos diez autoridades locales/organizaciones<br>no gubernamentales han recibido una subvención<br>para crear o mejorar centros multifuncionales o<br>centros infantiles.|

155

|Col1|Col2|Col3|o centros<br>infantiles|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|263|C5.2I2<br>Establecimiento<br>de centros<br>multifuncionale<br>s y guarderías|Objetivo|Subvención<br>concedida a al<br>menos 27<br>autoridades<br>locales/organizaci<br>ones no<br>gubernamentales<br>para la creación o<br>mejora de centros<br>multifuncionales<br>o centros<br>infantiles|—|Número|10|27|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 27 autoridades locales/organizaciones<br>no gubernamentales han recibido una subvención<br>para crear o mejorar centros multifuncionales o<br>centros infantiles.|
|264|C5.2I3<br>Establecimiento<br>de estructuras<br>domésticas para<br>niños,<br>adolescentes<br>con trastornos<br>de conducta y<br>personas con<br>discapacidad y<br>personas<br>necesitadas de<br>cuidados de<br>larga duración|Objetivo|Edificios<br>destinados a<br>satisfacer las<br>necesidades de los<br>niños o las<br>personas con<br>discapacidad y<br>apoyo a los<br>hogares para<br>niños,<br>adolescentes con<br>trastornos de<br>conducta y<br>personas que<br>necesitan<br>cuidados de larga<br>duración (firma<br>de<br>contratos/acuerdo<br>s de financiación)|—|Número|0|26|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2024|Firma de contratos/convenios de financiación para<br>el establecimiento de al menos 26 edificios para<br>las necesidades de niños o personas con<br>discapacidad y para hogares para niños,<br>adolescentes con trastornos de conducta y<br>personas necesitadas de cuidados de larga<br>duración.|
|265|C5.2I3<br>Establecimiento<br>de estructuras<br>domésticas para<br>niños,<br>adolescentes<br>con trastornos|Objetivo|Edificios<br>destinados a<br>satisfacer las<br>necesidades de los<br>niños o las<br>personas con<br>discapacidad y|—|Número|0|26|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Creación de al menos 26 edificios para las<br>necesidades de niños o personas con discapacidad<br>y para hogares para niños, adolescentes con<br>trastornos de conducta y personas necesitadas de<br>cuidados de larga duración.|

156

|Col1|de conducta y<br>personas con<br>discapacidad y<br>personas<br>necesitadas de<br>cuidados de<br>larga duración|Col3|apoyo a los<br>hogares para<br>niños,<br>adolescentes con<br>trastornos de<br>conducta y<br>personas que<br>necesitan<br>cuidados de larga<br>duración<br>(establecimiento)|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|266|C5.2I4<br>Centros<br>infantiles de<br>Municipios|Objetivo|Construcción de<br>al menos un<br>centro infantil|—|Número|0|1|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Finalización de la construcción y expedición del<br>certificado de recepción de al menos un centro<br>infantil en uno de los municipios siguientes: Ayios<br>Athanasios, Ayia Napa, Paralimni y Yermasoyia.|
|267|C5.2I4<br>Centros<br>infantiles de<br>Municipios|Objetivo|Construcción de<br>al menos cuatro<br>centros infantiles|—|Número|1|4|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Finalización de la construcción y expedición de<br>certificados de recepción de cuatro centros<br>infantiles (un centro infantil en Ayios Athanasios,<br>uno en Ayia Napa, uno en Paralimni y otro en<br>Yermasoyia).|
|268|C5.2I5<br>Construcción de<br>dos centros<br>escolares<br>modelo de<br>educación<br>especial|Hito|Firma del contrato<br>con el licitador<br>seleccionado<br>(contratista)|El contrato se<br>firmará con el<br>licitador<br>seleccionado<br>(contratista).|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2022|Firma del contrato con el licitador o los licitadores<br>(contratista o contratistas) seleccionados en el<br>marco de una convocatoria de propuestas<br>competitiva para la construcción de dos centros<br>escolares modelo en Limasol: el Centro de<br>Educación Especial Apostolos Loucas y el Centro<br>de Necesidades Especiales de Recuperación de la<br>Cruz Roja.|
|269|C5.2I5<br>Construcción de<br>dos centros<br>escolares<br>modelo de<br>educación<br>especial|Hito|Finalización de la<br>construcción de la<br>escuela para<br>necesidades<br>especiales de la<br>Cruz Roja<br>Apostolos Loukas|Expedición de<br>certificados de<br>recepción por<br>parte del<br>ingeniero de<br>proyecto<br>verificado<br>administrativa<br>mente e in situ<br>por el jefe de<br>los Servicios<br>Técnicos del<br>Ministerio de|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Finalización de la construcción del centro escolar<br>de educación especial de Apostolos Loucas y el<br>centro escolar de necesidades especiales de la<br>Cruz Roja.|

157

Educación,
Cultura.

158

**M.3. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las ayudas en forma de**
**préstamo**

Inversión 1 (C5.2R1): Reforma del sistema de seguridad social y reestructuración de los servicios de
seguridad social

Los objetivos de la reforma son ampliar el acceso a la protección social y mejorar la eficiencia
operativa y la eficacia de los servicios de seguridad social. Más concretamente, la reforma ampliará
y mejorará la cobertura de las prestaciones. Esto puede incluir, por ejemplo, las prestaciones por
desempleo, las prestaciones por accidente de trabajo y las prestaciones por enfermedad profesional,
en particular para los trabajadores por cuenta propia, incluidas las personas que trabajan con contratos
o nuevas formas de empleo (como los trabajadores de plataformas). Además, la reforma mejorará la
puntualidad y exactitud de los servicios prestados a los ciudadanos y minimizará el fraude y los
errores mediante el análisis de riesgos y mecanismos de control de calidad.

La reforma consiste en: I) una revisión de la legislación relativa al sistema de seguridad social, que
incorporará la ampliación de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores por cuenta propia,
incluidas las formas de empleo atípicas, como el trabajo en plataformas digitales, y ii) la reingeniería
de los procesos empresariales, la formación del personal, la creación de capacidad de análisis de datos
y la digitalización de los servicios, así como iii) la mejora gradual de los sistemas informáticos
existentes para convertirlos en un sistema de información integrado.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 30 de junio de 2026.

159

**M.4. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas en forma de préstamo**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|270|C5.2R1<br>Reforma del<br>sistema de<br>seguridad<br>social y<br>reestructuraci<br>ón de los<br>servicios de<br>seguridad<br>social|Hito|Entrada en<br>vigor de la<br>Ley<br>revisada<br>sobre la<br>seguridad<br>social|Disposición de la<br>Ley de modificación<br>que indica la entrada<br>en vigor de las<br>revisiones de la Ley<br>de la Seguridad<br>Social|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2023|Entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social<br>revisada, que incorporará la ampliación de la<br>cobertura de la seguridad social a los<br>trabajadores por cuenta propia, incluidas las<br>formas de empleo atípicas, como el trabajo en<br>plataformas digitales.|
|271|C5.2R1<br>Reforma del<br>sistema de<br>seguridad<br>social y<br>reestructuraci<br>ón de los<br>servicios de<br>seguridad<br>social|Hito|Finalizació<br>n de la<br>mejora de<br>los<br>sistemas<br>informático<br>s existentes<br>para<br>convertirlos<br>en un<br>Sistema<br>Integrado<br>de<br>Informació<br>n sobre la<br>Seguridad<br>Social|El equipo de<br>aceptación de las<br>prestaciones (del<br>órgano de<br>contratación) firma<br>el informe de<br>análisis, diseño y<br>desarrollo|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Finalización y puesta en marcha del Sistema<br>Integrado de Información sobre la Seguridad<br>Social, incluido el módulo de pago, el módulo<br>de administración de prestaciones, el análisis<br>de datos y la interoperabilidad con otros<br>sistemas.|

160

**N.** **COMPONENTE** **6.1:** **REP** **OWER** **EU**

El capítulo de REPowerEU aborda el reto de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Los
objetivos del componente son reducir considerablemente la dependencia de Chipre de los
combustibles fósiles importados en general. El nuevo capítulo de REPowerEU contribuye a la
consecución de las obligaciones y los objetivos de eficiencia energética de Chipre establecidos para
2030 en el marco del Plan Nacional de Energía y Clima. Con el fin de limitar su dependencia
energética, Chipre seguirá invirtiendo en mejoras de la eficiencia energética en los edificios y el
transporte por carretera y acelerará el despliegue de las energías renovables.

Las medidas incluidas en el capítulo de REPowerEU abordan la mayoría de los aspectos de las
recomendaciones específicas por país recientes en el ámbito de la energía, ya que fomentarán la
investigación y la innovación en el ámbito de la transición ecológica y las soluciones de producción,
almacenamiento, transporte y distribución de energía, promoverán las energías renovables y
acelerarán las medidas de eficiencia energética en diversos edificios de los sectores público y privado,
mejorarán el marco regulador para el funcionamiento de las Comunidades de la Energía y promoverán
el uso generalizado de los vehículos eléctricos.

Se espera que ninguna medida de este componente perjudique significativamente a los objetivos
medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en cuenta la
descripción de las medidas y las medidas atenuantes establecidas en el plan de recuperación y
resiliencia de conformidad con las orientaciones técnicas «No ocasionar daños significativos»
(2021/C58/01).

Se espera que la aplicación de las medidas contribuya a reducir la dependencia de los combustibles
fósiles. El aumento de la cuota de las fuentes de energía renovables tiene una dimensión
transfronteriza y plurinacional, ya que contribuye a garantizar el suministro de energía en la Unión
en su conjunto.

**N.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Reforma 1 (C6.1R1) Regulación y facilitación de la participación de clientes activos,
autoconsumidores de energías renovables, comunidades ciudadanas de energía, comunidades de
energías renovables y respuesta a la demanda a través de una representación acumulativa en el

mercado de la electricidad

Los objetivos de esta reforma son promover la participación de los ciudadanos como clientes activos
o autoconsumidores de energías renovables, a través de comunidades ciudadanas de energía o
comunidades de energías renovables, respuesta de la demanda a través de la representación
acumulativa en el mercado nacional de la energía. Esta reforma debe permitir la adopción de
proyectos de energías renovables en el país, permitiendo así una penetración más rápida de las
energías renovables en la economía.

161

Tras la adopción de las decisiones reglamentarias pertinentes por parte del CERA, completando el
marco relativo a los clientes activos y los autoconsumidores de energías renovables, las comunidades
ciudadanas de energía, las comunidades de energías renovables y la respuesta a la demanda, la medida
tiene por objeto crear uno o varios puntos de contacto para los grupos y comunidades mencionados
mediante la ampliación del punto de contacto único establecido de conformidad con la Directiva (UE)
2018/2001 sobre fuentes de energía renovables, sobre el proceso de concesión de autorizaciones
pertinente. Estos puntos de contacto, a petición de una parte interesada, orientarán y facilitarán a las
partes interesadas durante todo el procedimiento administrativo que sea necesario para la creación o
participación en las CER y los CEC, así como para convertirse en autoconsumidores renovables o
clientes activos. Además, los puntos de contacto serán responsables de proporcionar a las entidades
elegibles información útil y respuestas a las preguntas, así como de facilitar las reuniones con las
partes interesadas y las autoridades pertinentes en relación con el establecimiento de comunidades de
energía o su participación en el mercado de la electricidad. Las partes interesadas podrán presentar
las solicitudes, consultas y documentos pertinentes, tanto en formato digital como físico.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Reforma 2 (C6.1R2) Introducción del marco regulador para la conexión de los puntos de recarga de
vehículos eléctricos a la red de distribución

Los objetivos de esta reforma son el establecimiento de directrices para la formulación de marcos
reglamentarios relativos a la contratación de servicios de flexibilidad por parte de los GRD, así como
la conexión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos a la red de distribución. Esta reforma
facilitará el despliegue de vehículos eléctricos y permitirá a los consumidores finales participar

activamente en el mercado de la electricidad.

La reforma consiste en la introducción de un marco regulador que facilite la conexión de los puntos
de recarga a la red de distribución y garantice la interacción con los GRD, junto con las directrices
sobre un procedimiento de licitación justo para los contratos públicos; y proporciona el marco para
la concesión de licencias a los GRD para la contratación de servicios de flexibilidad, incluida la
gestión de la congestión.

La aplicación de la reforma se completará a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Inversión 1 (C6.1I1). Medida ampliada: Promover las energías renovables y las medidas individuales
de eficiencia energética en las viviendas y abordar la pobreza energética, también en los hogares con
consumidores de electricidad vulnerables

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C2.1I2: Promover las energías renovables y las
medidas individuales de eficiencia energética en las viviendas y abordar la pobreza energética,
también en los hogares con consumidores de electricidad vulnerables en el marco del componente
2.1. La parte ampliada de la medida aumentará el número de viviendas, incluidos los hogares de
consumidores vulnerables de electricidad, con una mejora de la eficiencia energética, con el objetivo
de aumentar el ahorro de energía y seguir abordando la pobreza energética.

Inversión 2 (C6.1I2). Medida ampliada: Fomentar el uso de energías renovables y el ahorro de energía
por parte de los entes públicos locales o más amplios

162

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C2.1I3: Fomentar el uso de energías renovables
y el ahorro de energía por parte de las autoridades públicas locales o más amplias y facilitar la
transición de las comunidades locales hacia la adaptación al cambio climático en el marco del
componente 2.1. La parte ampliada de la medida dará lugar a una mayor reducción del consumo de
energía primaria al año para las autoridades locales y públicas en general.

Inversión 3 (C6.1I3) Promover la mejora energética extensiva del parque de viviendas

El objetivo de esta inversión es reducir el consumo de energía primaria y final y las emisiones de
CO2 en los hogares existentes. Además, el régimen promoverá la instalación de sistemas de energía
renovable en esos hogares. El programa de renovación dará lugar a una reducción del 30 % de la
demanda de energía primaria de los edificios renovados.

Las inversiones subvencionables en virtud del régimen de subvenciones incluirán:

a. El coste de la expedición del certificado de eficiencia energética del hogar antes y después de

la ejecución de las intervenciones.
b. Medidas de eficiencia energética (incluidas las renovaciones de edificios) en edificios, como

el aislamiento térmico de elementos horizontales y verticales del edificio, la sustitución de
ventanas, el sombreado externo, los sistemas solares para la producción de agua caliente, la
instalación de sistemas FER para calefacción y refrigeración de espacios y sistemas de aire
acondicionado de alta eficiencia.

c. Instalación de sistemas fotovoltaicos (Net-Billing οperation). Instalación de baterías para el

almacenamiento de energía.

Inversión 4 (C6.1I4). Medida ampliada: Promover el uso generalizado de vehículos eléctricos (VE)

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C2.2I3: Promover el uso generalizado de los
vehículos eléctricos, en el marco del componente 2.2. La parte ampliada de la medida aumentará el
número de vehículos eléctricos adquiridos, teniendo también en cuenta los aumentos de precios en el
mercado.

Inversión 5 (C6.1I5). Medida ampliada: Régimen para la mejora de la competitividad y la eficiencia
energética de las grandes empresas en Chipre

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C3.1I7: Régimen para la mejora de la
competitividad y la eficiencia energética de las grandes empresas en Chipre, en el marco del
componente 3.1. La parte ampliada de la medida aumentará el número de grandes empresas apoyadas,
en todos los sectores económicos, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética mediante
medidas de eficiencia energética, la instalación de sistemas fotovoltaicos y medidas de economía
circular vinculadas a los objetivos de REPowerEU, tal como se establece en el artículo 21 quater,
apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/241.

La parte ampliada de la inversión consistirá en un régimen de subvenciones de al menos
10 000 000 EUR destinado a apoyar las inversiones en eficiencia energética realizadas por grandes
empresas, como las inversiones para mejorar la eficiencia energética de los edificios, las medidas de
eficiencia energética relacionadas con los procesos de producción, las energías renovables y los
sistemas de cogeneración, así como la economía circular.

A fin de garantizar que la medida se ajusta a las orientaciones técnicas «no ocasionar daños
significativos» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones

163

para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades11: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior; II) actividades en el
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) que logren unas emisiones
de gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia
pertinentes; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores e instalaciones de
tratamiento mecánico-biológico; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos
pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan seleccionarse las
actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.

La ejecución de la inversión deberá estar terminada a más tardar el 30 de junio de 2026.

Inversión 6 (C6.1I6). Medida ampliada: Programa temático de financiación de la investigación y la
innovación sobre la transición ecológica

El objetivo de esta medida es aumentar la inversión C3.2I3: Programa de financiación R I para la
transición ecológica, en el marco del componente 3.2. La parte ampliada de la medida aumentará el
número de organizaciones que participan en actividades de I + i de transición ecológica, debido al
apoyo prestado.

Inversión 7 (C6.1I7). Investigación temática en empresas para soluciones de producción,
almacenamiento, transporte y distribución de energía

El objetivo de esta inversión es la concesión de subvenciones a organizaciones para actividades
específicas de I + i destinadas a ofrecer soluciones a los cuellos de botella detectados en la producción,
el almacenamiento, el transporte y la distribución de energía, que mejorarán la funcionalidad y la
eficiencia de la infraestructura de la red nacional, acelerarán el despliegue de fuentes de energía
renovables y reducirán significativamente las necesidades energéticas del país.

Con el fin de garantizar que la medida cumple las orientaciones técnicas «No causar un perjuicio
significativo» (2021/C58/01), los criterios de admisibilidad contenidos en el pliego de condiciones
para las próximas convocatorias de proyectos excluirán la siguiente lista de actividades: I) las
actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluido el uso posterior [12] ; II) actividades en
el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que logren unas emisiones de
gases de efecto invernadero previstas que no sean inferiores a los parámetros de referencia
pertinentes [13] ; III) actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradores [14] e instalaciones
de tratamiento mecánico-biológico [15] ; y iv) actividades en las que la eliminación a largo plazo de

11 Todas las notas a pie de página que figuran en el texto sobre la medida C2.1I4 también son aplicables a la presente

medida.

12 Excepto los proyectos en el marco de esta medida en la generación de electricidad o calor, así como las infraestructuras conexas de transporte y
distribución, que utilicen gas natural, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de las Orientaciones Técnicas «No causar un perjuicio
significativo» (2021/C58/01).

13 Cuando la actividad subvencionada logre emisiones de gases de efecto invernadero previstas que no sean significativamente inferiores a los parámetros
de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación de las razones por las que esto no es posible. Parámetros de referencia establecidos para la
asignación gratuita de las actividades que entran en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se establece en
el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión.

14 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en instalaciones dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos
no reciclables, ni a las instalaciones existentes, cuando las acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética,
capturar gases de escape para su almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que dichas acciones en el marco
de esta medida no den lugar a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las
instalaciones; respecto de las cuales se aportan pruebas a nivel de planta.

15 Esta exclusión no se aplicará a las acciones en el marco de esta medida en las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando las
acciones en el marco de esta medida tengan por objeto aumentar la eficiencia energética o la adaptación a las operaciones de reciclado de residuos
separados para compost biorresiduos y la digestión anaeróbica de los biorresiduos, siempre que tales acciones en el marco de esta medida no den lugar
a un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las instalaciones o a una ampliación de la vida útil de las plantas; respecto de las cuales se
aportan pruebas a nivel de planta.

164

residuos pueda causar daños al medio ambiente. El mandato exigirá además que solo puedan
seleccionarse las actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE
pertinente.

165

**N.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Obje<br>tivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito y objetivo|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Obje**<br>**tivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|272|C6.1R1<br>Regulación y<br>fomento de la<br>participación de<br>clientes activos,<br>autoconsumidor<br>es renovables,<br>comunidades<br>ciudadanas de<br>energía,<br>comunidades de<br>energías<br>renovables y<br>respuesta a la<br>demanda a<br>través de una<br>representación<br>acumulativa en<br>el mercado de la<br>electricidad|Hito|Ampliar las<br>competencias<br>del punto de<br>contacto único<br>establecido<br>con arreglo a<br>la Directiva<br>(UE)<br>2018/2001<br>sobre fuentes<br>de energía<br>renovables, a<br>fin de servir<br>también de<br>punto de<br>contacto en<br>relación con<br>las<br>comunidades<br>de energías<br>renovables y<br>las<br>comunidades<br>ciudadanas de<br>energía, los|Publicación<br>de la Decisión<br>del Consejo<br>de Ministros<br>en el boletín<br>oficial|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Creación de al menos un punto de contacto<br>en relación con las comunidades de<br>energías renovables y los ciudadanos, los<br>clientes activos y los autoconsumidores de<br>energías renovables mediante la<br>ampliación del punto de contacto único<br>establecido de conformidad con la<br>Directiva (UE) 2018/2001 sobre fuentes de<br>energía renovables, sobre el proceso de<br>concesión de autorizaciones pertinente, a<br>fin de incluir la prestación de orientación y<br>facilitación a las partes interesadas durante<br>todo el procedimiento administrativo que<br>sea necesario para la creación o<br>participación en CER y PEC.|

166

|Col1|Col2|Col3|clientes activos<br>y los<br>autoconsumido<br>res de energías<br>renovables|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|273|C6.1R2<br>Establecimiento<br>del marco<br>regulador para la<br>conexión de los<br>puntos de<br>recarga de<br>vehículos<br>eléctricos a la<br>red de<br>distribución|Hito|Decisión<br>(es)<br>reglamentaria<br>(s)<br>para<br>la<br>conexión de los<br>puntos<br>de<br>recarga<br>de<br>vehículos<br>eléctricos a la<br>red<br>de<br>distribución|Publicación<br>de<br>las<br>decisiones<br>reguladoras en<br>el<br>boletín<br>oficial|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2025|Publicación y entrada en vigor de las<br>decisiones reglamentarias emitidas por el<br>CERA para la conexión de los puntos de<br>recarga de vehículos eléctricos a la red de<br>distribución. Publicación de las decisiones<br>reguladoras sobre la contratación de<br>servicios de flexibilidad por parte de los<br>GRD, incluidas las disposiciones para la<br>entrada en vigor gradual de las decisiones,<br>en consonancia con las directrices<br>pertinentes establecidas en el marco de<br>esta reforma del PRR.|
|28b|C6.1I1 Medida<br>de ampliación:<br>Promover las<br>energías<br>renovables y las<br>medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en las<br>viviendas y<br>abordar la<br>pobreza<br>energética en los<br>hogares con<br>consumidores de|Objetivo|Viviendas y<br>hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables<br>que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|—|Número|8 500|14 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|Al menos 14 000 viviendas, incluidos<br>1000 hogares de consumidores vulnerables<br>de electricidad (incluidas las personas con<br>discapacidad), han mejorado su<br>rendimiento energético gracias al apoyo<br>financiero prestado, con el objetivo de<br>lograr por término medio una reducción de<br>la demanda de energía primaria de al<br>menos un 30 %.|

167

|Col1|electricidad<br>vulnerables|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|29b|C6.1I1 Medida<br>de ampliación:<br>Promover las<br>energías<br>renovables y las<br>medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en las<br>viviendas y<br>abordar la<br>pobreza<br>energética en los<br>hogares con<br>consumidores de<br>electricidad<br>vulnerables|Objetivo|Viviendas y<br>hogares con<br>consumidores<br>de electricidad<br>vulnerables<br>que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|—|Número|16 200|30 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 30 000 viviendas, incluidos<br>3000 hogares de consumidores vulnerables<br>de electricidad (incluidas las personas con<br>discapacidad), han mejorado su<br>rendimiento energético gracias al apoyo<br>financiero prestado, con el objetivo de<br>lograr por término medio una reducción de<br>la demanda de energía primaria de al<br>menos un 30 %.|
|31b|C6.1I2 Medida<br>de ampliación:<br>Fomentar el uso<br>de energías<br>renovables y el<br>ahorro de<br>energía por parte<br>de los entes<br>públicos locales<br>o más amplios|Objetivo|Reducción del<br>consumo de<br>energía<br>primaria<br>debido a las<br>inversiones<br>realizadas por<br>las autoridades<br>públicas<br>locales y<br>públicas en<br>general,<br>mejorando su|—|MWh/añ<br>o|3 600|4 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Las inversiones realizadas por las<br>autoridades locales y públicas en general<br>han mejorado su rendimiento energético<br>gracias al apoyo financiero prestado y han<br>logrado una reducción del consumo de<br>energía primaria de al menos 4 000 MWh<br>al año.|

168

|Col1|Col2|Col3|rendimiento<br>energético|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|32b|C6.1I2 Medida<br>de ampliación:<br>Fomentar el uso<br>de energías<br>renovables y el<br>ahorro de<br>energía por parte<br>de los entes<br>públicos locales<br>o más amplios|Objetivo|Reducción del<br>consumo de<br>energía<br>primaria<br>debido a las<br>inversiones<br>realizadas por<br>las autoridades<br>públicas<br>locales y<br>públicas en<br>general,<br>mejorando su<br>rendimiento<br>energético|—|MWh/añ<br>o|11 250|25 000|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Las inversiones realizadas por las<br>autoridades locales y públicas en general<br>han mejorado su rendimiento energético<br>gracias al apoyo financiero prestado y han<br>logrado una reducción del consumo de<br>energía primaria de al menos 25 000 MWh<br>al año.|
|274|C6.1I3<br>Promover la<br>mejora<br>energética<br>extensiva del<br>parque de<br>viviendas|Hito|Sistema de<br>apoyo a la<br>mejora<br>energética<br>extensiva del<br>parque de<br>viviendas|Publicación<br>de la<br>convocatoria<br>de propuestas<br>para el<br>régimen de<br>ayuda|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 1|2024|Publicación de la convocatoria de<br>propuestas para el régimen de apoyo a la<br>mejora energética extensiva del parque de<br>viviendas, tras la decisión del Consejo de<br>Ministros por la que se aprueban los<br>objetivos del régimen. La inversión tendrá<br>por objeto lograr una reducción de la<br>demanda de energía primaria de al menos<br>un 30 %.|
|275|C6.1I3<br>Promover la<br>mejora<br>energética<br>extensiva del|Objetivo|Renovación<br>energética de<br>los hogares,<br>mejora de su|—|Número|0|1100|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Concesión de subvenciones a al menos<br>1100 hogares que se renovarán desde el<br>punto de vista energético, mejorando su<br>eficiencia energética, gracias al apoyo<br>prestado con el objetivo de lograr una|

169

|Col1|parque de<br>viviendas|Col3|rendimiento<br>energético|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|reducción de al menos el 30 % de la<br>demanda de energía primaria.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|62b|C6.1I4 Medida<br>de ampliación:<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos<br>eléctricos y<br>bicicletas<br>eléctricas<br>debido a la<br>ayuda<br>concedida|—|Número|1 523|2 300|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Debido a la ayuda concedida por el<br>régimen de apoyo, se han adquirido al<br>menos 2 300 vehículos eléctricos de las<br>categorías M3, M2-1, N, L7e-L1e y<br>bicicletas.|
|63b|C6.1I4 Medida<br>de ampliación:<br>Promover el uso<br>generalizado de<br>vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos<br>eléctricos y<br>bicicletas<br>eléctricas<br>debido a la<br>ayuda<br>concedida|—|Número|4335|5 800|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Debido a la ayuda concedida por el<br>régimen de apoyo, se han adquirido al<br>menos 5 800 vehículos eléctricos de las<br>categorías M3, M2-1, N, L7e-L1e y<br>bicicletas.|
|101b|C6.1I5 Medida<br>de ampliación:<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad y<br>la eficiencia<br>energética de las<br>grandes<br>empresas en<br>Chipre|Objetivo|Subvenciones<br>a grandes<br>empresas|—|Número|0|3|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2024|Concesión de subvenciones a al menos tres<br>(3) grandes empresas de todos los sectores<br>para mejorar su rendimiento energético.<br>Todos<br>los<br>proyectos<br>seleccionados<br>cumplirán las orientaciones técnicas «No<br>causar<br>un<br>perjuicio<br>significativo»<br>(2021/C58/01) mediante el uso de una lista<br>de exclusión y el requisito de cumplimiento<br>de la legislación medioambiental nacional y<br>de la UE pertinente.|

170

|102b|C6.1I5 Medida<br>de ampliación:<br>Régimen para la<br>mejora de la<br>competitividad y<br>la eficiencia<br>energética de las<br>grandes<br>empresas en<br>Chipre|Objetivo|Subvenciones<br>a grandes<br>empresas|—|Número|3|12|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Concesión de subvenciones a al menos<br>doce (12) grandes empresas de todos los<br>sectores para mejorar su rendimiento<br>energético. Todos los proyectos<br>seleccionados cumplirán las orientaciones<br>técnicas «No causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el<br>uso de una lista de exclusión y el requisito<br>de cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|131b|C6.1I6 Medida<br>de ampliación:<br>Programa<br>temático de<br>financiación de<br>la investigación<br>y la innovación<br>sobre la<br>transición<br>ecológica|Objetivo|Organizacione<br>s apoyadas por<br>subvenciones<br>para<br>actividades de I<br>+ i para la<br>transición<br>ecológica|—|Número|10|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 20 organizaciones apoyadas por<br>subvenciones para actividades de I + i de<br>transición ecológica, de conformidad con<br>las orientaciones técnicas «No causar un<br>perjuicio<br>significativo»<br>(2021/C58/01)<br>mediante el uso de una lista de exclusión y<br>el requisito de cumplimiento de la<br>legislación medioambiental nacional y de la<br>UE pertinente.|
|276|C6.1I7<br>Investigación<br>temática en<br>empresas para<br>soluciones de<br>producción,<br>almacenamiento<br>, transporte y|Hito|Firma de los<br>acuerdos<br>de<br>subvención<br>para<br>la<br>totalidad<br>del<br>presupuesto|Convenios de<br>subvención<br>firmados por<br>el director de<br>la Fundación<br>de<br>Investigación<br>e Innovación|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 3|2024|Firma de acuerdos de subvención para el<br>programa de financiación de la I + i sobre<br>las<br>actividades<br>de<br>producción,<br>almacenamiento, transporte y distribución<br>de energía, con un mandato que incluya<br>criterios de admisibilidad que garanticen<br>que los proyectos seleccionados cumplen<br>las orientaciones técnicas «No causar un<br>perjuicio<br>significativo»<br>(2021/C58/01)<br>mediante el uso de una lista de exclusión y|

171

|Col1|distribución de<br>energía|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|el requisito de cumplimiento de la<br>legislación medioambiental nacional y de la<br>UE pertinente.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|277|C6.1I7<br>Investigación<br>temática en<br>empresas para<br>soluciones de<br>producción,<br>almacenamiento<br>, transporte y<br>distribución de<br>energía|Objetivo|Organizacione<br>s apoyadas por<br>subvenciones<br>para<br>soluciones de<br>producción,<br>almacenamient<br>o, transporte y<br>distribución de<br>energía|—|Número|0|20|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 2|2026|Al menos 20 organizaciones apoyadas por<br>subvenciones para soluciones de<br>producción, almacenamiento, transporte y<br>distribución de energía actividades de I + i,<br>de conformidad con las orientaciones<br>técnicas «No causar un perjuicio<br>significativo» (2021/C58/01) mediante el<br>uso de una lista de exclusión y el requisito<br>de cumplimiento de la legislación<br>medioambiental nacional y de la UE<br>pertinente.|

172

**O.** **COMPONENTE** **7.1:** **A** **UDITORÍA Y CONTROL**

Este componente tiene por objeto garantizar que el marco de control del plan de recuperación y
resiliencia chipriota prevenga, detecte y corrija la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses
al utilizar los fondos proporcionados en el marco del Reglamento sobre el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (Reglamento del MRR), así como garantizar disposiciones adecuadas
para evitar eficazmente la doble financiación en el marco del Reglamento del MRR y otros programas
de la Unión.

**O.1. Descripción de las reformas e inversiones para la ayuda financiera no reembolsable**

Inversión 1 (C7.1R1): Disposiciones para el marco de control del plan de recuperación y resiliencia

El objetivo de la medida es mejorar el marco de control del Plan de Recuperación y Resiliencia de
Chipre. Garantizar una aplicación efectiva de medidas proporcionadas para la protección de los
intereses financieros de la Unión (PFIU) de conformidad con el artículo 22 del Reglamento del MRR,

El Consejo de Ministros adoptará instrucciones obligatorias elaboradas por la Autoridad de
Coordinación y distribuidas en el momento de su adopción a todos los organismos pertinentes.

El hito en el marco de esta medida se cumplirá en el momento de la presentación de la siguiente
solicitud de pago a la Comisión tras la adopción de la presente Decisión de Ejecución y será un
requisito previo para cualquier pago futuro .

La reforma estará completada a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

173

**O.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución relativos a las ayudas financieras no reembolsables**

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|278|C7.1R1<br>Disposiciones<br>para el marco<br>de control del<br>plan de<br>recuperación y<br>resiliencia|Hito|Claridad<br>entre las<br>tareas de<br>control y de<br>ejecución|Instrucciones<br>adoptadas y<br>prueba de su<br>difusión a todos<br>los organismos<br>de ejecución.|—|—|—|TERCER<br>TRIMES<br>TRE 4|2023|El Consejo de Ministros adoptará instrucciones<br>obligatorias elaboradas por la autoridad de<br>coordinación que abarcarán, como mínimo, los<br>siguientes ámbitos:<br>• <br>La metodología de evaluación del riesgo<br>que debe aplicarse a todos los tipos de<br>verificación (administrativa y sobre el<br>terreno),<br>• <br>Verificaciones de la doble financiación y<br>procedimientos para evitarla,<br>• <br>El tratamiento de las irregularidades y el<br>proceso de denuncia de irregularidades<br>seguido para las intervenciones (proyectos<br>o regímenes) financiadas por la Unión,<br>• <br>Requisitos para la pista de auditoría;<br>• <br>Una evaluación central del riesgo de<br>fraude para todos los poderes<br>adjudicadores, teniendo en cuenta todos<br>los elementos expuestos en la nota<br>orientativa sobre la evaluación del riesgo<br>de fraude y las medidas de lucha contra el<br>fraude eficaces y proporcionadas para los<br>Fondos EIE 2014-2020. Cada poder<br>adjudicador que funcione en el marco del<br>PRR tiene el mandato de cumplir el plan<br>de acción elaborado por el equipo central<br>de evaluación del riesgo de fraude.|

174

|Número<br>secuencial|Medida<br>relacionada<br>(reforma o<br>inversión)|Hito/Objet<br>ivo|Nombre|Indicadores<br>cualitativos<br>(para hitos)|Indicadores cuantitativos<br>(para los objetivos)|Col7|Col8|Calendario<br>indicativo de<br>finalización|Col10|Descripción de cada hito|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Número**<br>**secuencial**|**Medida**<br>**relacionada**<br>**(reforma o**<br>**inversión)**|**Hito/Objet**<br>**ivo**|**Nombre**|**Indicadores**<br>**cualitativos** <br>**(para hitos)**|**Unidad**<br>**de**<br>**medida**|**Basal**|**Meta**|**Trimestre**|**Año**|**Año**|
|||||||||||• <br>Establecimiento de funciones específicas<br>para la PFIU, dedicadas a abordar<br>cuestiones relacionadas con el fraude, la<br>corrupción y los conflictos de intereses en<br>los organismos de ejecución que ejecutan<br>regímenes de ayuda en el marco del PRR.<br> <br>Las instrucciones se distribuirán a todas las<br>entidades que participen en la ejecución, el<br>seguimiento y el control del PRR y separarán<br>claramente sus responsabilidades, garantizando<br>una separación clara entre las tareas de control y<br>de ejecución, y exigirán que los controles se<br>lleven a cabo en consonancia con ellas.|

175

**2.** **Coste total estimado del plan de recuperación y resiliencia**

El coste total estimado del plan de recuperación y resiliencia de Chipre asciende a

1 220 971 974 EUR.

Los costes totales estimados del capítulo REPowerEU ascienden a 104 580 000 EUR. En
particular, los costes totales estimados de las medidas a que se refiere el artículo 21 quater,
apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2023/435 ascienden a 0 EUR, mientras que los
costes de las demás medidas del capítulo de REPowerEU ascienden a 104 580 000 EUR.

**SECCIÓN 2:** **FINANCIACIÓN**

**1.** **Participación financiera**

Los tramos a que se refiere el artículo 2, apartado 2, se organizarán de la siguiente manera:

1.1. Primer tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|21|C2.1R2<br>Independencia del gestor de la red de transporte de<br>Chipre (GRTC) con respecto a la Autoridad<br>Eléctrica de Chipre|Hito|Ley de regulación<br>del mercado de la<br>electricidad de<br>2021|
|23|C2.1R4<br>Marco regulador del almacenamiento de energía|Hito|Modificación de<br>las normas de<br>transporte y<br>distribución<br>(NTD) y de las<br>normas de<br>negociación y<br>liquidación (NNL)|
|24|C2.1I1<br>Promover las inversiones en eficiencia energética<br>en pymes y organizaciones sin ánimo de lucro|Hito|Régimen de apoyo<br>al fomento de las<br>inversiones en<br>eficiencia<br>energética en<br>pymes y<br>organizaciones sin<br>ánimo de lucro|
|27|C2.1I2<br>Promover las energías renovables y las medidas<br>individuales de eficiencia energética en las<br>viviendas y abordar la pobreza energética en los<br>hogares con consumidores de electricidad<br>vulnerables|Hito|Primera<br>convocatoria de<br>propuestas para<br>promover las<br>energías<br>renovables y las<br>medidas<br>individuales de<br>eficiencia<br>energética en las<br>viviendas|

176

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|30|C2.1I3<br>Fomentar el uso de energías renovables y el<br>ahorro de energía por parte de las autoridades<br>públicas locales o más amplias y facilitar la<br>transición de las comunidades locales hacia la<br>mitigación del cambio climático;|Hito|Primera<br>convocatoria de<br>propuestas para<br>apoyar a las<br>autoridades<br>locales en las<br>medidas de<br>eficiencia<br>energética|
|93|C3.1I2<br>Mejora de la base de datos isotópicos de los<br>productos tradicionales chipriotas.|Hito|Cromatografía<br>líquido-Equipo de<br>espectrómetro de<br>masas ISOFIX<br>(LC-IRMS)|
|109|C3.1R4<br>Mejora de la economía circular en la industria|Hito|Aprobación del<br>Plan de Acción<br>Nacional para la<br>Mejora de la<br>Economía Circular<br>en Chipre|
|160|C3.4R3<br>Introducir un nuevo marco para el proceso de<br>evaluación y selección para cubrir las vacantes de<br>servicio público y nuevas normas para la<br>evaluación del rendimiento de los empleados.|Hito|Entrada en vigor<br>de legislación para<br>el proceso de<br>evaluación y<br>selección de<br>vacantes en la<br>función pública y<br>normativa para la<br>evaluación del<br>rendimiento de los<br>empleados.|
|186|C3.4I8<br>Modernización de la infraestructura de los<br>tribunales|Hito|Ampliación del<br>Tribunal de<br>Distrito de<br>Famagusta|
|188|C3.4R10<br>Mejorar el marco jurídico e institucional de la<br>lucha contra la corrupción|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley sobre<br>transparencia en la<br>toma de decisiones<br>y asuntos conexos|
|189|C3.4R10<br>Mejorar el marco jurídico e institucional de la<br>lucha contra la corrupción|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley de<br>protección de los<br>denunciantes|

177

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|192|C3.5R2 <br>Marco y plan de acción para hacer frente a los<br>préstamos dudosos|Hito|Entrada en vigor<br>del paquete de<br>modificaciones de<br>las leyes relativas<br>a las empresas<br>adquirentes de<br>créditos (EAC) y<br>los<br>administradores de<br>créditos para<br>mejorar el entorno<br>de trabajo para la<br>gestión de<br>préstamos dudosos|
|232|C4.2I1<br>Digitalización en varios ministerios de la<br>Administración Central— Servicios|Hito|Sistema de<br>repositorios para<br>la auditoría y el<br>control:<br>información para<br>el seguimiento de<br>la aplicación del<br>DRR|
|249|C5.1R5<br>Plan de Acción sobre Cibercapacidades— <br>Ejecución de acciones específicas|Hito|El Plan de Acción<br>Nacional sobre<br>Cibercapacidades<br>es adoptado por el<br>Consejo de<br>Ministros|
|||Importe del<br>tramo|97 701 149 EUR|

1.2. Segundo tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|7|C1.1I2<br>Sistema de tecnologías innovadoras de la<br>información y la comunicación (TIC) en el ámbito<br>de la salud pública de Chipre|Hito|Sistema de<br>vigilancia Sentinel<br>de la gripe (ISS)|
|35|C2.1I5<br>Mejora de la eficiencia energética de los edificios<br>públicos|Objetivo|Aislamiento<br>térmico y sistemas<br>fotovoltaicos<br>instalados en los<br>centros escolares|
|||||

178

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|45|C2.1I9<br>Protección contra incendios forestales|Hito|Firma de 8<br>Acuerdos/Contratos<br>Firma para la<br>compra de<br>vehículos, equipos<br>y prestación de<br>servicios y<br>convocatoria de<br>licitación para la<br>compra de<br>aeronaves de<br>extinción de<br>incendios|
|71|C2.3I3<br>Sistema Integrado de Gestión de Seguimiento y<br>Control de la Infraestructura del Departamento de<br>Desarrollo del Agua|Hito|Finalización del<br>análisis detallado<br>de los requisitos y<br>del documento de<br>diseño del sistema|
|87|C3.1R2<br>Plataforma en línea para mejorar la simetría<br>comercial y de la información en la cadena de<br>suministro de productos frescos|Hito|Ley sobre prácticas<br>desleales en las<br>transacciones en el<br>mercado local de<br>productos frescos|
|97|C3.1I5<br>Creación de una identidad comercial nacional y<br>promoción del producto tradicional «halloumi»|Hito|Planes de acción<br>para a) la marca<br>«Hecho en Chipre»<br>y b) la promoción<br>del queso halloumi|
|105|C3.1I9<br>Promoción de la economía circular en<br>establecimientos hoteleros|Objetivo|Sistema de<br>orientación para la<br>economía circular|
|122|C3.2R2<br>Incentivos para las inversiones y el capital<br>humano en la I + i|Hito|Exención fiscal de<br>las personas<br>jurídicas por<br>invertir en<br>empresas<br>innovadoras|
|125|C3.2I1<br>Crear y gestionar una Oficina Central de<br>Transferencia de Conocimientos (KTO)|Hito|Puesta en marcha<br>de KTO|
|134|C3.3R1<br>Facilitación de las inversiones estratégicas|Hito|Ley de Inversiones<br>Estratégicas|
|155|C3.4R1<br>Mejorar la capacidad administrativa y el<br>funcionamiento de la administración pública para<br>mejorar la elaboración y la aplicación de las<br>políticas|Hito|Plan de acción<br>sobre la gestión<br>eficiente de las<br>cuestiones relativas<br>a los recursos<br>humanos en la<br>administración<br>pública nacional<br>|

179

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|187|C3.4R10<br>Mejorar el marco jurídico e institucional de la<br>lucha contra la corrupción|Hito|Entrada en vigor de<br>la Ley por la que se<br>crea la Autoridad<br>Independiente<br>contra la<br>Corrupción|
|207.a|C3.5R9 <br>Mejorar la recaudación de impuestos y la eficacia<br>del Departamento de Hacienda|Hito|Explotación de los<br>servicios del IVA<br>en el marco de un<br>sistema integrado<br>de administración<br>fiscal (ITAS)|
|214|C4.1R1<br>Facultar a la autoridad nacional de reglamentación<br>(OCECPR)|Hito|Puesta en marcha<br>del estudio<br>geográfico y<br>entrada en vigor del<br>Derecho derivado|
|233|C4.2I1<br>Digitalización en varios ministerios de la<br>Administración Central— Servicios|Objetivo|Inicio de la<br>modernización<br>digital de varios<br>ministerios y<br>departamentos de la<br>administración<br>central|
|278|C7.1R1<br>Disposiciones para el marco de control del plan de<br>recuperación y resiliencia|Hito|Delimitación clara<br>entre las tareas de<br>control y de<br>ejecución|
|||Importe del<br>tramo|87 136 829 EUR|

1.3. Tercer tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|5|C1.1I1<br>Nuevas instalaciones para el establecimiento de<br>sangre en Chipre y la adquisición de los equipos<br>tecnológicos más recientes|Hito|Firma de contratos<br>para la<br>construcción del<br>establecimiento<br>chipriota de sangre|
|22|C2.1R3<br>Ventanillas únicas digitales para racionalizar los<br>proyectos de energías renovables que permitan y<br>faciliten la renovación energética en los edificios|Hito|Plataforma<br>informática<br>plenamente<br>operativa|

180

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|77.a|C2.3I5<br>Medidas contra las inundaciones y la captación de<br>agua|Hito|Finalización de las<br>obras de<br>construcción de la<br>red de drenaje y<br>reconstrucción de<br>calles y<br>pavimentos en<br>zonas de Nicosia|
|85|C3.1R1<br>Trasladar las prácticas agrícolas del siglo XX al<br>siglo XXI invirtiendo en un centro nacional de<br>excelencia en agrotecnología|Hito|Cooperación entre<br>la agricultura<br>Instituto de<br>investigación y<br>universidades<br>públicas, para<br>programas<br>conjuntos de<br>máster y<br>doctorado|
|95|C3.1I3<br>Mejorar las capacidades de los agricultores<br>actuales y futuros|Objetivo|Becas concedidas|
|120|C3.2R1<br>Políticas e instrumentos políticos nacionales de I +<br>i|Hito|Adopción de la<br>estrategia nacional<br>de I + i y del plan<br>de acción para<br>aplicarla|
|123|C3.2R3<br>Políticas para fomentar el acceso a infraestructuras<br>y laboratorios de investigación financiados con<br>fondos públicos|Hito|Registro digital<br>para registrar y<br>publicar<br>infraestructuras de<br>investigación|
|127|C3.2I2<br>Programas de financiación de la innovación para<br>empresas emergentes, empresas innovadoras y<br>pymes|Hito|Firma de acuerdos<br>de subvención<br>para el 50 % del<br>presupuesto|
|130|C3.2I3<br>Programa de financiación de la I + I sobre la<br>transición ecológica|Hito|Naturaleza de los<br>acuerdos de<br>subvención para<br>un programa de<br>financiación de la<br>I + i de un<br>presupuesto de 6<br>millones de euros<br>|
|136|C3.3R2<br>Mejora del mecanismo de activación de las<br>actividades de la vía rápida|Hito|Establecimiento<br>de un sistema<br>electrónico en el<br>que los inversores<br>puedan presentar<br>su solicitud en<br>línea|

181

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|143|C3.3R6<br>Incentivos para promover fusiones y<br>adquisiciones.|Hito|Plan de acción<br>para incentivar las<br>fusiones y<br>adquisiciones|
|151|C3.3I6<br>Fondo de capital financiado por el Estado|Hito|Creación del<br>Fondo|
|173|C3.4I4<br>Mejora del sistema electrónico para la expedición<br>de permisos de construcción|Hito|Mejora del<br>entorno de<br>aplicación<br>electrónica del<br>sistema<br>Hippodamos|
|194|C3.5R3<br>Estrategia para abordar las deficiencias del<br>sistema de transacciones inmobiliarias (escritura<br>de propiedad)|Hito|Ampliación de la<br>nueva política de<br>permisos de<br>construcción y<br>planificación|
|195|C3.5R3<br>Estrategia para abordar las deficiencias del<br>sistema de transacciones inmobiliarias (escritura<br>de propiedad)|Hito|Entrada en vigor<br>de la modificación<br>de la Ley de<br>Propiedad<br>(Rendimiento<br>Específico)|
|199|C3.5R5<br>Plan de acción para el desarrollo de un registro de<br>control de responsabilidad|Hito|Plan de acción<br>para el desarrollo<br>de un registro de<br>control de<br>responsabilidad|
|201|C3.5R6 <br>Reforzar y reforzar el marco de insolvencia|Hito|Plena aplicación y<br>pleno<br>funcionamiento<br>del marco jurídico<br>e institucional para<br>la insolvencia|
|209|C3.5R10 <br>Abordar la planificación fiscal agresiva|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley para<br>hacer frente a la<br>planificación<br>fiscal agresiva|
|224|C4.2R1<br>Fábrica de servicios digitales|Hito|Definición del<br>modelo de<br>prestación de<br>servicios para la<br>fábrica de<br>servicios digitales|
|251|C5.1I1<br>Construcción de una Escuela Técnica Modelo|Hito|Contrato para la<br>construcción de<br>una escuela<br>técnica|

182

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|266|C5.2I4<br>Centros infantiles de Municipios|Objetivo|Construcción de al<br>menos un centro<br>infantil|
|268|C5.2I5<br>Construcción de dos centros escolares modelo de<br>educación especial|Hito|Firma del contrato<br>con el licitador<br>seleccionado<br>(contratista)|
|||Importe del<br>tramo|103 036 204 EUR|

183

1.4. Cuarto tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|3|C1.1R2<br>Diseño de una plataforma electrónica para la<br>vigilancia del consumo y la asistencia sanitaria de<br>los Antibióticos Nosocomiales— infecciones<br>asociadas|Hito|Adopción de la<br>lista de centros de<br>asistencia sanitaria|
|43|C2.1I8<br>Seguimiento y reducción de las emisiones de GEI<br>en la agricultura|Hito|Adquisición e<br>instalación de<br>unidades de<br>seguimiento para<br>medir las<br>emisiones de GEI<br>procedentes de la<br>agricultura|
|48|C2.1I10<br>Sistema de gestión del mercado (MMS) para<br>facilitar la apertura del mercado de la electricidad<br>a la competencia|Hito|Instalación del<br>sistema de gestión<br>del mercado|
|74.a|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Suministro e<br>instalación de<br>equipos de energía<br>fotovoltaica en la<br>instalación de<br>tratamiento de<br>aguas residuales<br>de Lárnaca|
|86|C3.1R1<br>Trasladar las prácticas agrícolas del siglo XX al<br>siglo XXI invirtiendo en un centro nacional de<br>excelencia en agrotecnología|Hito|Nuevos másteres o<br>doctorados<br>conjuntos en el<br>ámbito más<br>amplio de la<br>agricultura|
|132|C3.2I4<br>Financiación de organizaciones que realizan<br>actividades de I + D sobre tecnologías duales|Hito|Firma de acuerdos<br>de subvención por<br>los que se<br>compromete el<br>80 % del<br>presupuesto total<br>para financiación a<br>organizaciones<br>que realizan<br>actividades de I +<br>D en tecnologías<br>duales|

184

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|135|C3.3R1<br>Facilitación de las inversiones estratégicas|Hito|Mejora de la<br>capacidad<br>organizativa para<br>facilitar las<br>inversiones<br>estratégicas|
|140|C3.3R4<br>Diseñar y crear una Agencia Nacional de<br>Promoción|Hito|Aprobación por el<br>Consejo de<br>Ministros de la<br>hoja de ruta para<br>la creación y<br>creación de una<br>Agencia Nacional<br>de Promoción|
|147|C3.3I4<br>Régimen para la modernización digital de las<br>empresas|Hito|Publicación de la<br>convocatoria de<br>propuestas tras la<br>aprobación del<br>plan por el<br>Consejo de<br>Ministros|
|158|C3.4R2<br>Regular las modalidades de trabajo flexible en el<br>sector público|Hito|Decisión sobre las<br>modalidades de<br>trabajo flexible en<br>el sector público|
|193|C3.5R3<br>Estrategia para abordar las deficiencias del<br>sistema de transacciones inmobiliarias (escritura<br>de propiedad)|Objetivo|Reducción de la<br>acumulación de<br>asuntos pendientes<br>para la expedición<br>de títulos de<br>propiedad, ya sea<br>mediante la<br>emisión de títulos<br>de propiedad o<br>mediante el<br>rechazo del asunto|
|197|C3.5R4<br>Nuevo marco jurídico y sistema de intercambio de<br>datos y oficina de crédito|Hito|Entrada en vigor<br>del marco y el<br>sistema de<br>legislación en<br>materia de<br>intercambio de<br>datos|
|220|C4.1I2<br>Mejorar la conexión a internet para que esté<br>«preparada para el gigabit» y promover la<br>adopción de la conectividad|Objetivo|Ampliación de la<br>conexión a<br>internet adaptada<br>al gigabit por parte<br>de los hogares|

185

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|229|C4.2R3<br>Digitalización de los procedimientos policiales en<br>Digipol|Hito|Prototipo de<br>Digipol operativo|
|236|C4.2I2<br>Digitalización de la Autoridad Portuaria de Chipre|Objetivo|Inicio de la<br>modernización<br>digital de la<br>Autoridad<br>Portuaria de<br>Chipre|
|255|C5.2R2<br>Modalidades de trabajo flexible en forma de<br>teletrabajo|Hito|Entrada en vigor<br>de la ley sobre<br>modalidades de<br>trabajo flexible en<br>forma de<br>teletrabajo|
|||Importe del<br>tramo|89 251 156 EUR|

186

1.5. Quinto tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|9|C1.1I3<br>Adquisición/renovación de equipos médicos en<br>hospitales|Objetivo|Instituciones sanitarias que<br>se han beneficiado del<br>régimen de ayuda<br>financiera|
|13|C1.1I6<br>Despliegue de servicios genéricos transfronterizos<br>de sanidad electrónica en Chipre|Hito|Finalización de la fase de<br>análisis, diseño y<br>desarrollo del sistema<br>informático para los<br>servicios transfronterizos<br>de sanidad electrónica|
|28.a|C2.1I2<br>Promover las energías renovables y las medidas<br>individuales de eficiencia energética en las<br>viviendas y abordar la pobreza energética en los<br>hogares con consumidores de electricidad<br>vulnerables|Objetivo|Viviendas y hogares con<br>consumidores de<br>electricidad vulnerables<br>(incluidas las personas con<br>discapacidad) que han<br>mejorado su rendimiento<br>energético|
|36|C2.1I5<br>Mejora de la eficiencia energética de los edificios<br>públicos|Objetivo|Finalización de la creación<br>e instalación del sistema<br>fotovoltaico en el Hospital<br>General de Nicosia|
|38|C2.1I6<br>Mejora de la infraestructura de ensayo de las<br>energías renovables y las redes inteligentes en la<br>Universidad de Chipre|Hito|Firma de contratos para la<br>instalación de equipos para<br>transformar la red eléctrica<br>en una red inteligente|
|55|C2.2R3<br>Eliminar progresivamente los vehículos más<br>contaminantes, especialmente en las zonas<br>urbanas contaminadas|Hito|Entrada en vigor de los<br>actos<br>legislativos/administrativos<br>relacionados con la<br>eliminación progresiva de<br>los vehículos más<br>contaminantes|
|67|C2.3I1<br>Sustitución del sistema de transporte Choirokitia-<br>Famagusta|Hito|Preparación de los<br>documentos de licitación y<br>convocatoria de licitación|
|89|C3.1R3<br>Mejora genética de la cabaña ovina y caprina de<br>Chipre|Objetivo|Mejora del mantenimiento<br>de registros en las<br>explotaciones y<br>participación de los<br>agricultores en el proyecto<br>AGRICYGEN|
|100|C3.1I7<br>Régimen para la mejora de la competitividad o la<br>eficiencia energética de las grandes empresas en<br>Chipre|Hito|Inicio del régimen de<br>subvenciones para grandes<br>empresas|
|112|C3.1I12<br>Gestión de residuos hacia una economía circular|Hito|Firma del contrato de<br>instalación de quioscos<br>verdes|

187

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|128|C3.2I2<br>Programas de financiación de la innovación para<br>empresas emergentes, empresas innovadoras y<br>pymes|Objetivo|Organizaciones apoyadas<br>para llevar a cabo<br>actividades relacionadas<br>con la I + i|
|156|C3.4R1<br>Mejorar la capacidad administrativa y el<br>funcionamiento de la administración pública para<br>mejorar la elaboración y la aplicación de las<br>políticas|Hito|Nuevo marco de gestión de<br>los recursos humanos para<br>la policía chipriota|
|163|C3.4R5<br>Refuerzo de la capacidad de la Oficina Jurídica|Hito|Nuevo sistema informático<br>de la Oficina de Derecho|
|167|C3.4I3<br>Centro de modelización de la política económica|Hito|Creación de un centro de<br>modelización para el<br>análisis de las políticas<br>económicas|
|180|C3.4R8<br>Eficiencia de la justicia|Hito|Entrada en vigor del nuevo<br>Reglamento de<br>Procedimiento Civil|
|191|C3.5R1 <br>Completar el marco jurídico para la gestión de<br>crisis de las entidades de crédito|Hito|Entrada en vigor de la<br>modificación del marco<br>nacional de insolvencia de<br>las entidades de crédito e<br>introducción de<br>instrumentos<br>gubernamentales para<br>preservar la estabilidad<br>financiera|
|196|C3.5R3<br>Estrategia para abordar las deficiencias del<br>sistema de transacciones inmobiliarias (escritura<br>de propiedad)|Hito|Revisión del Reglamento<br>sobre las calles y la<br>construcción|
|203|C3.5R7<br>Estrategia de lucha contra el analfabetismo<br>financiero|Hito|Estrategia de lucha contra<br>el analfabetismo financiero|
|205|C3.5R8 <br>Reforzar la supervisión de los seguros y los<br>fondos de pensiones|Hito|Herramientas de<br>supervisión, incluida la<br>herramienta de<br>recopilación y análisis de<br>datos|
|206|C3.5I1 <br>Mejora de la función de supervisión de la<br>Comisión de Valores y Bolsa de Chipre|Hito|Sistema digital para la<br>supervisión de las<br>operaciones de la<br>Comisión de Valores y<br>Bolsa de Chipre|
|207b|C3.5R9 Mejorar la recaudación de impuestos y la<br>eficacia del Departamento de Hacienda|Hito|Adquisición del nuevo<br>edificio para la oficina<br>integrada del distrito de<br>Nicosia y la Oficina de<br>Grandes Contribuyentes|

188

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|212|C3.5I2 Modernización del sistema aduanero y<br>electrónico de pagos|Objetivo|Puesta en funcionamiento<br>de los sistemas de<br>información previstos en el<br>Código Aduanero de la<br>Unión (CAU)|
|217|C4.1I1<br>Ampliación de las redes de muy alta capacidad en<br>zonas insuficientemente atendidas|Hito|Inicio del despliegue de<br>redes de muy alta<br>capacidad en zonas<br>insuficientemente<br>atendidas|
|225|C4.2R1<br>Fábrica de servicios digitales|Objetivo|Expansión de la prestación<br>de servicios públicos en<br>línea a través de la fábrica<br>de servicios digitales|
|231|C4.2R4<br>Creación del registro de titularidad real|Hito|Registro de titularidad real<br>disponible para su uso|
|241|C5.1R2<br>Un nuevo sistema de evaluación de profesores y<br>centros escolares|Hito|Entrada en vigor de la ley<br>por la que se establece un<br>nuevo mecanismo de<br>evaluación del personal<br>docente y los centros<br>escolares|
|243|C5.1R3<br>Ampliación gradual de la educación preescolar<br>obligatoria gratuita a partir delos cuatro años|Hito|Entrada en vigor de la<br>nueva Ley relativa a la<br>ampliación gradual de la<br>educación preescolar<br>obligatoria gratuita a partir<br>de los cuatro años de edad<br>y a la adopción de<br>regímenes de ayuda por el<br>Consejo de Ministros|
|28b|C6.1I1 Medida de ampliación: Promover las<br>energías renovables y las medidas individuales de<br>eficiencia energética en las viviendas y abordar la<br>pobreza energética en los hogares con<br>consumidores de electricidad vulnerables|Objetivo|Viviendas y hogares con<br>consumidores de<br>electricidad vulnerables<br>que han mejorado su<br>rendimiento energético|
|||Importe del<br>tramo|139 544 839 EUR|

189

1.6. Sexto tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|19|C2.1R1<br>Fiscalidad ecológica|Hito|Entrada en vigor<br>de una ley por la<br>que se establece<br>un impuesto sobre<br>el carbono para los<br>combustibles, un<br>impuesto sobre el<br>agua y una tasa<br>sobre los residuos<br>domésticos y de<br>vertederos|
|40|C2.1I7<br>Instalación y funcionamiento en masa por parte<br>del gestor de red de distribución (GRD) de<br>infraestructura de medición inteligente<br>(infraestructura avanzada de medición)|Hito|Firma del contrato<br>para la<br>infraestructura de<br>contadores<br>inteligentes de<br>electricidad|
|52|C2.2R1<br>Establecimiento de un sistema de transporte<br>inteligente que utilice tecnologías de doble uso<br>digital|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos 150<br>sensores|
|57|C2.2I1<br>Ejecución de proyectos de movilidad urbana<br>sostenible (PMUS) y medidas de mejora de la<br>accesibilidad|Hito|Firma de contratos<br>para la<br>construcción de<br>infraestructuras de<br>transporte<br>sostenibles e<br>instalaciones<br>auxiliares|
|69.a|C2.3I2<br>Instalaciones de tratamiento de aguas:<br>actualización para mejorar la calidad del agua|Hito|Finalización de las<br>obras de<br>instalación de<br>unidades de<br>tratamiento<br>mediante carbón<br>activo en las<br>instalaciones de<br>tratamiento de<br>aguas de<br>Tersefanou,<br>Asprokremmos y<br>Limasol.|
|72|C2.3I3<br>Sistema Integrado de Gestión de Seguimiento y<br>Control de la Infraestructura del Departamento de<br>Desarrollo del Agua|Objetivo|Entrega e<br>instalación de al<br>menos el 50 % del<br>equipo|

190

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|78|C2.3I5<br>Medidas contra las inundaciones y la captación de<br>agua|Hito|Finalización de las<br>obras de<br>construcción del<br>sistema de<br>recogida y<br>reciclado de aguas<br>pluviales en la<br>zona de Kladeri|
|80|C2.3I6<br>Mejorar la seguridad hídrica de las regiones de<br>Nicosia y Lárnaca|Objetivo|Construcción de<br>dos depósitos de<br>acero revestidos<br>de vidrio|
|103|C3.1I8<br>Aumentar el valor añadido del sector turístico<br>haciendo hincapié en el lado del país, las zonas<br>montañosas y remotas|Objetivo|Subvención a las<br>pymes para la<br>promoción del<br>sector turístico|
|144|C3.3I2<br>Creación de un marco regulador que permita la<br>tecnología financiera|Hito|Marco regulador<br>con vistas a la<br>tecnología<br>financiera y las<br>tecnologías<br>innovadoras|
|169|C3.4R6<br>Nuevo marco jurídico para las autoridades locales<br>y medidas de apoyo pertinentes|Hito|Nuevo marco<br>jurídico de las<br>autoridades<br>locales|
|171|C3.4R7<br>Concentración parcelaria urbana|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley de<br>concentración<br>parcelaria urbana|
|181|C3.4R8<br>Eficiencia de la justicia|Objetivo|Reducir la<br>acumulación de<br>asuntos y recursos<br>pendientes|
|183|C3.4R9<br>Transformación digital de los tribunales|Hito|sistema de Justicia<br>en red|
|208|C3.5R9 <br>Mejorar la recaudación de impuestos y la eficacia<br>del Departamento de Hacienda|Hito|Integración de las<br>operaciones del<br>Departamento de<br>Administración<br>Tributaria Directa<br>en el ITAS|
|216|C4.1R2<br>Facultar a la Oficina Nacional de Competencia en<br>Banda Ancha (DEC del DMRIDP)|Hito|Entrada en vigor<br>de los actos<br>administrativos<br>para el despliegue<br>de redes de muy<br>alta capacidad|

191

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|246.a|C5.1R4<br>Transformación digital de las unidades escolares<br>con el objetivo de mejorar las capacidades y<br>competencias digitales relacionadas con la<br>educación CTIM|Objetivo|Aulas equipadas<br>digitalmente|
|274|C6.1I3 Promover la mejora energética extensiva<br>del parque de viviendas|Hito|Publicación de la<br>convocatoria de<br>propuestas para el<br>régimen de ayuda|
|||Importe del<br>tramo|92 274 759 EUR|

1.7. Séptimo tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|1|C1.1R1<br>Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de<br>la Calidad|Objetivo|Preparación, auditoría<br>y revisión inter pares<br>de protocolos clínicos<br>|
|25|C2.1I1<br>Promover las inversiones en eficiencia energética<br>en pymes y organizaciones sin ánimo de lucro|Objetivo|Entidades (pymes,<br>organizaciones sin<br>ánimo de lucro) que<br>han ejecutado<br>intervenciones de<br>eficiencia energética|
|31.a|C2.1I3<br>Fomentar el uso de energías renovables y el<br>ahorro de energía por parte de las autoridades<br>públicas locales o más amplias y facilitar la<br>transición de las comunidades locales hacia la<br>mitigación del cambio climático;|Objetivo|Inversiones realizadas<br>por autoridades<br>públicas locales y<br>públicas más amplias<br>que hayan mejorado<br>su rendimiento<br>energético|
|33|C2.1I4<br>Fomentar la reducción de las emisiones de CO2 en<br>las empresas|Objetivo|Empresas que han<br>desarrollado sus<br>planes de acción para<br>la reducción de las<br>emisiones de gases de<br>efecto invernadero|
|39|C2.1I6<br>Mejora de la infraestructura de ensayo de las<br>energías renovables y las redes inteligentes en la<br>Universidad de Chipre|Hito|Entrega, instalación<br>satisfactoria y<br>aceptación de los<br>equipos para redes<br>inteligentes|
|41|C2.1I7<br>Instalación y funcionamiento en masa por parte<br>del gestor de red de distribución (GRD) de<br>infraestructura de medición inteligente<br>(infraestructura avanzada de medición)|Objetivo|Entrega e instalación<br>de contadores<br>inteligentes|

192

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|54|C2.2R2<br>Proporcionar el marco reglamentario para una<br>infraestructura de recarga de vehículos eléctricos<br>interoperables y eficaces y un mercado eficiente<br>de recarga de vehículos eléctricos|Hito|Entrada en vigor de la<br>legislación relativa a<br>los puntos de recarga<br>de vehículos<br>eléctricos|
|60|C2.2I2<br>Creación de infraestructuras de electromovilidad|Objetivo|Instalación de al<br>menos 330 puntos de<br>recarga, debido a la<br>ayuda concedida|
|62.a|C2.2I3<br>Promover el uso generalizado de vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos eléctricos y<br>bicicletas eléctricas,<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|64|C2.2I3<br>Promover el uso generalizado de vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Desguace de<br>vehículos de<br>emisiones elevadas<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|75|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Entrega e instalación<br>de al menos 200<br>sensores de calidad y<br>presión|
|98|C3.1I6<br>Régimen de modernización y digitalización de las<br>empresas dedicadas a la fabricación y el comercio<br>de productos agrícolas|Objetivo|Subvenciones a<br>pymes dedicadas al<br>comercio y la<br>producción de<br>productos agrícolas|
|101.a|C3.1I7<br>Régimen para la mejora de la competitividad o la<br>eficiencia energética de las grandes empresas en<br>Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|
|107|C3.1I10<br>Enriquecimiento del producto turístico en zonas<br>rurales, montañosas y remotas|Hito|Ruta de Afrodita|
|124|C3.2R3<br>Políticas para fomentar el acceso a infraestructuras<br>y laboratorios de investigación financiados con<br>fondos públicos|Hito|Colaboración de las<br>organizaciones<br>dedicadas a la<br>investigación con<br>empresas y empresas<br>derivadas|
|142|C3.3R5<br>Inversor estratégico de la Bolsa de Valores de<br>Chipre|Hito|Selección de un<br>inversor estratégico<br>para adquirir una<br>participación de<br>control en la bolsa de<br>valores de Chipre|
|159|C3.4R2<br>Regular las modalidades de trabajo flexible en el<br>sector público|Hito|Aplicación de<br>fórmulas de trabajo<br>flexible|

193

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|170|C3.4R6<br>Nuevo marco jurídico para las autoridades locales<br>y medidas de apoyo pertinentes|Objetivo|Número de miembros<br>del personal de las<br>autoridades locales<br>que participan en el<br>desarrollo de<br>capacidades|
|174|C3.4I4<br>Mejora del sistema electrónico para la expedición<br>de permisos de construcción|Hito|Mejora de las<br>funcionalidades de<br>planificación y control<br>y gestión de proyectos<br>de Hippodamos|
|177|C3.4I6<br>Regeneración y revitalización de la ciudad interior<br>de Nicosia|Objetivo|Salas renovadas y<br>convertidas en<br>dormitorios para<br>estudiantes|
|198|C3.5R4<br>Nuevo marco jurídico y sistema de intercambio de<br>datos y oficina de crédito|Hito|Mejora del sistema<br>digital de intercambio<br>de datos y de la<br>oficina de crédito|
|200|C3.5R5<br>Plan de acción para el desarrollo de un registro de<br>control de responsabilidad|Hito|Plan de acción para el<br>desarrollo de un<br>registro de control de<br>responsabilidad|
|210|C3.5R10 <br>Abordar la planificación fiscal agresiva|Hito|Entrada en vigor de la<br>ley para hacer frente a<br>la planificación fiscal<br>agresiva mediante<br>pagos a jurisdicciones<br>con bajos niveles de<br>imposición|
|215|C4.1R1<br>Facultar a la autoridad nacional de reglamentación<br>(OCECPR)|Hito|El portal web sobre la<br>banda ancha y la<br>cartografía de las<br>infraestructuras es<br>operativo y accesible<br>al público destinatario|
|218|C4.1I1<br>Ampliación de las redes de muy alta capacidad en<br>zonas insuficientemente atendidas|Objetivo|Ampliación del<br>despliegue de redes de<br>muy alta capacidad en<br>zonas<br>insuficientemente<br>atendidas|
|227|C4.2R2<br>Definición y aplicación de una nueva política de<br>computación en nube con respecto a los sistemas y<br>servicios públicos de TI|Hito|La nube<br>gubernamental (G-<br>cloud) está operativa|

194

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|234|C4.2I1<br>Digitalización en varios ministerios de la<br>Administración Central— Servicios|Objetivo|Avance de la<br>modernización digital<br>de una serie de<br>ministerios y<br>departamentos de la<br>Administración<br>central|
|237|C4.2I2<br>Digitalización de la Autoridad Portuaria de Chipre|Objetivo|Avance de la<br>modernización digital<br>de la Autoridad<br>Portuaria de Chipre|
|239.a|C5.1R1<br>Abordar la inadecuación de las cualificaciones<br>entre la educación y el mercado laboral<br>(enseñanza secundaria y superior)|Hito|Aplicación de las<br>medidas clave del<br>plan de acción<br>nacional|
|247|C5.1R4<br>Transformación digital de las unidades escolares<br>con el objetivo de mejorar las capacidades y<br>competencias digitales relacionadas con la<br>educación CTIM|Objetivo|Transformación de<br>planes de estudios y<br>producción de<br>material educativo<br>para las competencias<br>digitales y la<br>metodología CTIM|
|253|C5.1I2<br>Capacitación, reciclaje y mejora de las<br>capacidades|Objetivo|Finalización de las<br>actividades de<br>formación para al<br>menos 11 500<br>participantes|
|258|C5.2I1<br>Mejorar la eficacia del Departamento de Trabajo y<br>los Servicios Públicos de Empleo y reforzar el<br>apoyo a los jóvenes|Objetivo|Aplicación de<br>plataformas<br>completadas y<br>plenamente operativas|
|261|C5.2I2<br>Establecimiento de centros multifuncionales y<br>guarderías|Hito|Adopción de una<br>estrategia nacional<br>sobre atención y<br>educación de la<br>primera infancia<br>(AEPI) y del<br>correspondiente plan<br>de acción por parte<br>del Consejo de<br>Ministros|
|262|C5.2I2<br>Establecimiento de centros multifuncionales y<br>guarderías|Objetivo|Subvención concedida<br>a al menos diez<br>autoridades<br>locales/organizaciones<br>no gubernamentales<br>para la creación o<br>mejora de centros<br>multifuncionales o<br>centros infantiles|

195

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|264|C5.2I3<br>Establecimiento de estructuras domésticas para<br>niños, adolescentes con trastornos de conducta y<br>personas con discapacidad y personas necesitadas<br>de cuidados de larga duración|Objetivo|Edificios destinados a<br>satisfacer las<br>necesidades de los<br>niños o las personas<br>con discapacidad y<br>apoyo a los hogares<br>para niños,<br>adolescentes con<br>trastornos de conducta<br>y personas que<br>necesitan cuidados de<br>larga duración (firma<br>de contratos/acuerdos<br>de financiación)|
|267|C5.2I4<br>Centros infantiles de Municipios|Objetivo|Construcción de al<br>menos cuatro centros<br>infantiles|
|31b|C6.1I2 Medida de ampliación: Fomentar el uso de<br>energías renovables y el ahorro de energía por<br>parte de los entes públicos locales o más amplios|Objetivo|Reducción del<br>consumo de energía<br>primaria debido a las<br>inversiones realizadas<br>por las autoridades<br>públicas locales y<br>públicas en general,<br>mejorando su<br>rendimiento<br>energético|
|62b|C6.1I4 Medida de ampliación: Promover el uso<br>generalizado de vehículos eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos eléctricos y<br>bicicletas eléctricas<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|101b|C6.1I5 Medida de ampliación: Régimen para la<br>mejora de la competitividad y la eficiencia<br>energética de las grandes empresas en Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|
|276<br>|C6.1I7 Investigación temática en empresas para<br>soluciones de producción, almacenamiento,<br>transporte y distribución de energía|Hito|Firma de los acuerdos<br>de subvención para la<br>totalidad del<br>presupuesto|
|||Importe del<br>tramo|168 174 305 EUR|

196

1.8. Octavo tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|6|C1.1I1<br>Nuevas instalaciones para el establecimiento de<br>sangre en Chipre y la adquisición de los equipos<br>tecnológicos más recientes|Hito|Las nuevas<br>instalaciones de<br>los centros de<br>transfusión<br>sanguínea,<br>incluidos todos los<br>equipos, están<br>plenamente<br>operativas<br>|
|11|C1.1I4<br>Acreditación de hospitales públicos y privados|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que se<br>han beneficiado<br>del régimen que<br>cubre los costes<br>relacionados con<br>la acreditación|
|14|C1.1I6<br>Despliegue de servicios genéricos transfronterizos<br>de sanidad electrónica en Chipre|Hito|Pleno<br>funcionamiento<br>del intercambio<br>transfronterizo de<br>datos sobre<br>asistencia sanitaria|
|66|C2.3R1<br>Reforma de la gestión de los recursos hídricos|Hito|Adopción de un<br>plan de acción<br>sobre la gestión de<br>los recursos<br>hídricos|
|69b|C2.3I2<br>Instalaciones de tratamiento de aguas: mejora para<br>mejorar la calidad del agua|Hito|Finalización de las<br>obras de<br>sustitución de la<br>infraestructura de<br>cloración de los<br>cinco WTP|
|81|C2.3I6<br>Mejorar la seguridad hídrica de las regiones de<br>Nicosia y Lárnaca|Objetivo|Finalización de la<br>construcción de<br>tres depósitos de<br>acero revestidos<br>de vidrio y 1<br>depósito de agua<br>de hormigón|

197

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|84|C2.3I8<br>Protección del ecosistema marino frente a los<br>riesgos derivados de los vertidos de petróleo|Hito|Entrega,<br>inspección de<br>calidad para<br>verificar su<br>eficacia operativa<br>y aceptación de<br>tres buques y dos<br>sistemas de<br>pulverización<br>aérea|
|94|C3.1I2<br>Mejora de la base de datos isotópicos de los<br>productos tradicionales chipriotas|Objetivo|Alimentos/bebidas<br>tradicionales<br>locales conectados<br>al sistema|
|111|C3.1R5<br>Creación de un organismo de coordinación entre<br>la administración central y la administración local|Hito|Legislación sobre<br>coordinación entre<br>la administración<br>central y la<br>administración<br>local|
|161|C3.4R3<br>Introducir un nuevo marco para el proceso de<br>evaluación y selección para cubrir las vacantes de<br>servicio público y nuevas normas para la<br>evaluación del rendimiento de los empleados.|Hito|Nuevo marco para<br>la evaluación del<br>rendimiento y la<br>provisión de<br>vacantes en el<br>servicio público.|
|165|C3.4I2<br>Digitalización del proceso legislativo|Hito|Aplicación de la<br>Plataforma de<br>preparación de<br>legislación<br>chipriota|
|184|C3.4R9<br>Transformación digital de los tribunales|Hito|Grabación digital<br>de audio en<br>procedimientos<br>judiciales|
|202|C3.5R6 Refuerzo y refuerzo del marco de<br>insolvencia|Hito|Funcionamiento<br>de todos los<br>sistemas digitales<br>desarrollados para<br>el Departamento<br>de Insolvencia|

198

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|204|C3.5R8 <br>Reforzar la supervisión de los seguros y los<br>fondos de pensiones|Objetivo|Refuerzo de los<br>recursos humanos<br>del Departamento<br>del Registrador de<br>Fondos de<br>Pensiones de<br>Jubilación<br>(RORBF) y del<br>Servicio de<br>Control de las<br>Compañías de<br>Seguros (ICCS)|
|221|C4.1I2<br>Mejorar el cableado de los edificios para que esté<br>preparado para el gigabit y promover la<br>conectividad|Objetivo|Finalización del<br>cableado «gigabit-<br>ready» dentro del<br>edificio|
|||Importe del<br>tramo|80 846 787 EUR|

1.9. Noveno tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|2.a|C1.1R1<br>Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de<br>la Calidad|Objetivo|Preparación, auditoría y<br>revisión inter pares de<br>protocolos clínicos|
|2b|C1.1R1<br>Centro Nacional de Pruebas Clínicas y Mejora de<br>la Calidad|Hito|Desarrollo del sistema<br>informático, incluida una<br>plataforma de aprendizaje<br>electrónico completada y el<br>sistema está operativo|
|4|C1.1R2<br>Diseño de una plataforma electrónica para la<br>vigilancia del consumo y la asistencia sanitaria de<br>los Antibióticos Nosocomiales— infecciones<br>asociadas|Hito|La plataforma electrónica,<br>incluido el sistema de<br>seguimiento, es plenamente<br>operativa|
|8|C1.1I2<br>Sistema de tecnologías innovadoras de la<br>información y la comunicación (TIC) en el ámbito<br>de la salud pública de Chipre|Objetivo|Centinelas que introducen<br>datos en el módulo del<br>sistema de vigilancia<br>centinela de la gripe|

199

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|10|C1.1I3<br>Adquisición/renovación de equipos médicos en<br>hospitales|Objetivo|Instituciones sanitarias que<br>se han beneficiado del<br>régimen de ayuda<br>financiera|
|15|C1.1I7<br>Sistema de alerta pública para apoyar las<br>operaciones de emergencia a través de SMS|Hito|El sistema de alerta pública<br>de reciente creación y su<br>sistema de seguimiento son<br>plenamente operativos|
|26|C2.1I1<br>Promover las inversiones en eficiencia energética<br>en pymes y organizaciones sin ánimo de lucro|Objetivo|Entidades (pymes,<br>organizaciones sin ánimo<br>de lucro) que han ejecutado<br>intervenciones de eficiencia<br>energética|
|37|C2.1I5<br>Mejora de la eficiencia energética de los edificios<br>públicos|Objetivo|Finalización de la<br>instalación de sistemas<br>fotovoltaicos en centrales<br>de bombeo de agua y<br>estaciones de bomberos|
|44|C2.1I8<br>Seguimiento y reducción de las emisiones de GEI<br>en la agricultura|Objetivo|Reducción de las emisiones<br>de GEI procedentes de la<br>agricultura|
|46|C2.1I9<br>Protección contra incendios forestales|Hito|Entrega de aeronaves,<br>vehículos y equipos de<br>extinción de incendios|
|48.a|C2.1I10<br>Sistema de gestión del mercado (MMS) para<br>facilitar la apertura del mercado de la electricidad<br>a la competencia<br>|Hito|Manténgase en<br>funcionamiento el MMS y<br>la formación<br>correspondiente del<br>personal.<br>|
|53|C2.2R1<br>Establecimiento de un sistema de transporte<br>inteligente que utilice tecnologías de doble uso<br>digital|Objetivo|Entrega e instalación de un<br>total de 300 sensores|
|56|C2.2R3<br>Eliminar progresivamente los vehículos más<br>contaminantes, especialmente en las zonas<br>urbanas contaminadas|Hito|Aplicación de al menos dos<br>medidas destinadas a<br>excluir los vehículos<br>contaminantes|
|70|C2.3I2<br>Instalaciones de tratamiento de aguas: mejora para<br>mejorar la calidad del agua|Objetivo|Finalización de las obras de<br>ampliación y del sistema de<br>automatización de la<br>instalación de tratamiento<br>de aguas de Asprokremmos|
|77b|C2.3I5<br>Medidas contra las inundaciones y la captación de<br>agua|Hito|Finalización de las obras de<br>construcción de la red de<br>drenaje y reconstrucción de<br>calles y pavimentos en<br>zonas de Nicosia|

200

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|79|C2.3I5<br>Medidas contra las inundaciones y la captación de<br>agua|Hito|Finalización de las obras de<br>construcción del canal de<br>inundación de Livadia|
|108|C3.1I10<br>Enriquecimiento del producto turístico en zonas<br>rurales, montañosas y remotas|Objetivo|Subvenciones a empresas y<br>consejos comunitarios<br>locales para promover las<br>microempresas y pequeñas<br>empresas de los sectores<br>creativo y manufacturero,<br>como artistas, artesanos y<br>fabricantes de productos<br>tradicionales.|
|115|C3.1I12<br>Gestión de residuos hacia una economía circular|Objetivo|Finalización de la<br>instalación y puesta en<br>funcionamiento de los<br>quioscos verdes|
|126|C3.2I1<br>Crear y gestionar una Oficina Central de<br>Transferencia de Conocimientos (KTO)|Objetivo|Expedientes archivados que<br>acreditan la prestación de<br>servicios de transferencia<br>de conocimientos<br>pertinentes|
|137|C3.3R2<br>Mejora del mecanismo de activación de las<br>actividades de la vía rápida|Objetivo|Establecimiento de una<br>plataforma en la que los<br>inversores puedan hacer un<br>seguimiento de su<br>aplicación en línea e<br>interactuar con las<br>autoridades competentes y<br>evaluar las solicitudes de<br>inversión a través de la<br>plataforma|
|138|C3.3R3<br>Modernización de la Ley de Sociedades|Hito|Presentación del proyecto<br>de ley al Parlamento para<br>su aprobación,<br>reestructuración de la Ley<br>de sociedades|
|141|C3.3R4<br>Diseñar y crear una Agencia Nacional de<br>Promoción|Hito|Inicio de las actividades de<br>la Agencia Nacional de<br>Promoción de Chipre|
|157|C3.4R1<br>Mejorar la capacidad administrativa y el<br>funcionamiento de la administración pública para<br>mejorar la elaboración y la aplicación de las<br>políticas|Hito|Aplicación del plan de<br>acción sobre la gestión<br>eficiente de las cuestiones<br>relativas a los recursos<br>humanos en la<br>administración pública<br>nacional|

201

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|162|C3.4R4<br>Reforzar la capacidad administrativa y la<br>transparencia mediante la profesionalización de la<br>contratación pública y una mayor digitalización de<br>su proceso|Hito|Nuevo sistema integrado de<br>contratación pública<br>electrónica|
|166|C3.4I2<br>Digitalización del proceso legislativo|Hito|Digitalización de los<br>reglamentos legislativos en<br>la nueva plataforma|
|168|C3.4I3<br>Centro de modelización de la política económica|Objetivo|Número de modelos de<br>evaluación de impacto<br>desarrollados y<br>herramientas de análisis de<br>datos|
|172|C3.4R7<br>Concentración parcelaria urbana|Objetivo|Número de planes<br>directores de planificación<br>urbana|
|185|C3.4I7<br>Formación de los jueces|Objetivo|Formación de los jueces|
|213|C3.5I2 <br>Modernización del sistema aduanero y de pago<br>electrónico|Objetivo|Puesta en funcionamiento<br>de los sistemas de<br>información previstos en el<br>CAU|
|219|C4.1I1<br>Ampliación de las redes de muy alta capacidad en<br>zonas insuficientemente atendidas|Objetivo|Finalización del despliegue<br>de redes de muy alta<br>capacidad en zonas<br>insuficientemente atendidas|
|228|C4.2R2<br>Definición y aplicación de una nueva política de<br>computación en nube con respecto a los sistemas y<br>servicios públicos de TI|Objetivo|La nube gubernamental (G-<br>cloud) en dos centros de<br>datos está operativa y<br>ofrece servicios en nube|
|230|C4.2R3<br>Digitalización de los procedimientos policiales en<br>Digipol|Objetivo|Los ciudadanos utilizan<br>Digipol|
|235|C4.2I1<br>Digitalización en varios ministerios de la<br>Administración Central— Servicios|Objetivo|Finalización de la<br>modernización digital de<br>una serie de ministerios y<br>departamentos de la<br>administración central|
|238|C4.2I2<br>Digitalización de la Autoridad Portuaria de Chipre|Objetivo|Finalización de la<br>modernización digital de la<br>Autoridad Portuaria de<br>Chipre|
|240|C5.1R1<br>Abordar la inadecuación de las cualificaciones<br>entre la educación y el mercado laboral<br>(enseñanza secundaria y superior)|Objetivo|Formación del personal<br>docente de la enseñanza<br>secundaria|
|242|C5.1R2<br>Un nuevo sistema de evaluación de profesores y<br>centros escolares|Objetivo|Formación del personal<br>docente|
|250|C5.1R5<br>Plan de Acción sobre Cibercapacidades— <br>Ejecución de acciones específicas|Hito|Aplicación de medidas<br>clave del Plan de Acción<br>sobre Cibercapacidades|

202

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|254|C5.1I2<br>Capacitación, reciclaje y mejora de las<br>capacidades|Objetivo|Finalización de las<br>actividades de formación<br>para al menos 25 600<br>participantes|
|256|C5.2R2<br>Modalidades de trabajo flexible en forma de<br>teletrabajo|Objetivo|Subvención concedida a un<br>mínimo de 400 personas en<br>teletrabajo|
|259|C5.2I1<br>Mejorar la eficacia del Departamento de Trabajo y<br>los Servicios Públicos de Empleo y reforzar el<br>apoyo a los jóvenes|Objetivo|Subvención concedida a los<br>empleadores para contratar<br>a un mínimo de 600<br>jóvenes que no trabajan, ni<br>siguen estudios ni<br>formación (ninis)|
|269|C5.2I5<br>Construcción de dos centros escolares modelo de<br>educación especial|Hito|Finalización de la<br>construcción de la escuela<br>para necesidades especiales<br>de la Cruz Roja Apostolos<br>Loukas|
|272|C6.1R1 Regulación y facilitación de la<br>participación de clientes activos,<br>autoconsumidores de energías renovables,<br>comunidades ciudadanas de energía, comunidades<br>de energías renovables y respuesta a la demanda a<br>través de una representación acumulativa en el<br>mercado de la electricidad|Hito|Ampliar las competencias<br>del punto de contacto único<br>establecido con arreglo a la<br>Directiva (UE) 2018/2001<br>sobre fuentes de energía<br>renovables, a fin de servir<br>también de punto de<br>contacto en relación con las<br>comunidades de energías<br>renovables y ciudadanos,<br>los clientes activos y los<br>autoconsumidores de<br>energías renovables.|
|274|C6.1R2 Establecimiento del marco regulador para<br>la conexión de los puntos de recarga de vehículos<br>eléctricos a la red de distribución|Hito|Decisión (es) reglamentaria<br>(s) para la conexión de los<br>puntos de recarga de<br>vehículos eléctricos a la red<br>de distribución|
|||Importe del<br>tramo|60 135 712 EUR|

203

1.10. Décimo tramo (ayudas no reembolsables):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|12|C1.1I4<br>Acreditación de hospitales públicos y privados|Objetivo|Instituciones<br>sanitarias que se han<br>beneficiado del<br>régimen que cubre los<br>costes relacionados<br>con la acreditación|
|20|C2.1R1<br>Fiscalidad ecológica|Hito|Informe de evaluación<br>de impacto sobre el<br>impacto de la reforma<br>en el medio ambiente<br>y la economía|
|29.a|C2.1I2<br>Promover las energías renovables y las medidas<br>individuales de eficiencia energética en las<br>viviendas y abordar la pobreza energética en los<br>hogares con consumidores de electricidad<br>vulnerables|Objetivo|Viviendas y hogares<br>con consumidores de<br>electricidad<br>vulnerables (incluidas<br>las personas con<br>discapacidad) que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|
|32.a|C2.1I3<br>Fomentar el uso de energías renovables y el<br>ahorro de energía por parte de las autoridades<br>públicas locales o más amplias y facilitar la<br>transición de las comunidades locales hacia la<br>mitigación del cambio climático;|Objetivo|Inversiones realizadas<br>por las autoridades<br>locales que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|
|32c|C2.1I3<br>Fomentar el uso de energías renovables y el<br>ahorro de energía por parte de las autoridades<br>públicas locales o más amplias y facilitar la<br>transición de las comunidades locales hacia la<br>mitigación del cambio climático;|Objetivo|Régimen de<br>subvenciones para<br>apoyar las inversiones<br>sostenibles en<br>adaptación al cambio<br>climático en los<br>consejos locales<br>(comunitarios)|
|42|C2.1I7<br>Instalación y funcionamiento en masa por parte<br>del gestor de red de distribución (GRD) de<br>infraestructura de medición inteligente<br>(infraestructura avanzada de medición)|Objetivo|Entrega e instalación<br>de contadores<br>inteligentes|
|47|C2.1I9<br>Protección contra incendios forestales|Hito|Realización de<br>servicios|
|58|C2.2I1<br>Ejecución de proyectos de movilidad urbana<br>sostenible (PMUS) y medidas de mejora de la<br>accesibilidad|Objetivo|Finalización de las<br>obras de construcción<br>de al menos 52 km de<br>rutas de transporte<br>sostenibles|

204

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|59|C2.2I1<br>Ejecución de proyectos de movilidad urbana<br>sostenible (PMUS) y medidas de mejora de la<br>accesibilidad|Objetivo|Finalización de las<br>obras de construcción<br>de al menos 644<br>instalaciones<br>auxiliares<br>relacionadas con el<br>transporte sostenible|
|61|C2.2I2<br>Creación de infraestructuras de electromovilidad|Objetivo|Instalación de al<br>menos 1 200 puntos<br>de recarga, debido a la<br>ayuda concedida|
|63.a|C2.2I3<br>Promover el uso generalizado de vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos eléctricos y<br>bicicletas eléctricas,<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|65|C2.2I3<br>Promover el uso generalizado de vehículos<br>eléctricos (VE)|Objetivo|Desguace de<br>vehículos de<br>emisiones elevadas<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|68|C2.3I1<br>Sustitución del sistema de transporte Choirokitia-<br>Famagusta|Objetivo|Instalación de un<br>gasoducto nuevo con<br>una longitud total de<br>20 km|
|73|C2.3I3<br>Sistema Integrado de Gestión de Seguimiento y<br>Control de la Infraestructura del Departamento de<br>Desarrollo del Agua|Hito|Finalización de un<br>sistema integrado de<br>gestión del agua<br>plenamente operativo|
|74b|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Entrega e instalación<br>de la unidad de biogás<br>en la depuradora de<br>aguas residuales de<br>Lárnaca<br>|
|76.a|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Instalación y<br>funcionamiento de al<br>menos 100 000<br>contadores<br>inteligentes|
|76b|C2.3I4<br>Gestión inteligente de las redes de aguas y<br>alcantarillado|Objetivo|Desarrollo de una<br>herramienta digital de<br>apoyo a la toma de<br>decisiones y de un<br>banco de datos en<br>Larnaca y diseño de<br>una solución<br>informática<br>personalizada en<br>Limassol|

205

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|88|C3.1R2<br>Plataforma en línea para mejorar la simetría<br>comercial y de la información en la cadena de<br>suministro de productos frescos|Hito|Plataforma de registro<br>de transacciones en el<br>mercado local de<br>productos frescos|
|90|C3.1R3<br>Mejora genética de la cabaña ovina y caprina de<br>Chipre|Objetivo|Adopción de procesos<br>avanzados de registro<br>y evaluación<br>genómica, y selección<br>de los animales con<br>mejores resultados|
|99|C3.1I6<br>Régimen de modernización y digitalización de las<br>empresas dedicadas a la fabricación y el comercio<br>de productos agrícolas|Objetivo|Subvenciones a<br>pymes dedicadas al<br>comercio y la<br>producción de<br>productos agrícolas|
|102.a|C3.1I7<br>Régimen para la mejora de la competitividad o la<br>eficiencia energética de las grandes empresas en<br>Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|
|104.a|C3.1I8<br>Aumentar el valor añadido del sector turístico<br>haciendo hincapié en el lado del país, las zonas<br>montañosas y remotas|Objetivo|Subvención a los<br>hoteles para la<br>promoción del sector<br>turístico|
|104b|C3.1I8<br>Aumentar el valor añadido del sector turístico<br>haciendo hincapié en el lado del país, las zonas<br>montañosas y remotas<br>|Objetivo|Subvenciones para la<br>promoción del<br>turismo médico<br>|
|106|C3.1I9<br>Promoción de la economía circular en<br>establecimientos hoteleros|Objetivo|Sistema de<br>orientación para la<br>economía circular|
|110|C3.1R4<br>Mejora de la economía circular en la industria|Objetivo|Ayudas a las pymes<br>en proceso de<br>transición a un<br>modelo de<br>funcionamiento<br>circular|
|121|C3.2R1<br>Políticas e instrumentos políticos nacionales de I +<br>i|Hito|Finalización del Plan<br>de Acción para la<br>Estrategia de I + i|
|129|C3.2I2<br>Programas de financiación de la innovación para<br>empresas emergentes, empresas innovadoras y<br>pymes|Objetivo|Organizaciones<br>apoyadas para llevar a<br>cabo actividades<br>relacionadas con la I<br>+ i|

206

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|131.a|C3.2I3<br>Programa de financiación de la I + I sobre la<br>transición ecológica|Objetivo|Organizaciones<br>apoyadas por<br>subvenciones para<br>actividades de I + i<br>para la transición<br>ecológica|
|133|C3.2I4<br>Organizaciones de financiación que realizan<br>actividades de I + D sobre tecnologías duales|Objetivo|Financiación para el<br>desarrollo de<br>laboratorios<br>clasificados|
|139|C3.3R3<br>Modernización de la Ley de Sociedades|Hito|Entrada en vigor de la<br>Ley de sociedades|
|148|C3.3I4<br>Régimen para la modernización digital de las<br>empresas|Objetivo|Pymes apoyadas tras<br>la presentación de<br>solicitudes de pago.|
|152|C3.3I6<br>Fondo de capital financiado por el Estado|Objetivo|Inversiones apoyadas<br>a través del Fondo|
|176|C3.4I5<br>Ciudades inteligentes|Objetivo|Desarrollo de<br>aplicaciones móviles<br>desarrolladas como<br>parte de la iniciativa<br>«Ciudades<br>inteligentes» e<br>instalación de<br>sensores inteligentes<br>en servicio como<br>parte de la iniciativa<br>«Ciudades<br>inteligentes»|
|178|C3.4I6<br>Regeneración y revitalización de la ciudad interior<br>de Nicosia|Objetivo|Salas renovadas y<br>convertidas en<br>dormitorios para<br>estudiantes|
|179|C3.4I6<br>Regeneración y revitalización de la ciudad interior<br>de Nicosia|Hito|Renovación de la<br>Escuela de<br>Faneromeni|
|182|C3.4R8<br>Eficiencia de la justicia|Objetivo|Reducir aún más la<br>acumulación de<br>asuntos y recursos<br>pendientes|

207

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|211|C3.5R10 <br>Abordar la planificación fiscal agresiva|Hito|Entrada en vigor de<br>los cambios<br>legislativos que<br>abordan las<br>conclusiones de una<br>evaluación<br>independiente de la<br>eficacia de las<br>medidas relacionadas<br>con la planificación<br>fiscal agresiva|
|226|C4.2R1<br>Fábrica de servicios digitales|Objetivo|Prestación en línea de<br>al menos 70 servicios<br>no digitales al público<br>a través de la fábrica<br>de servicios digitales|
|239b|C5.1R1<br>Abordar la inadecuación de las cualificaciones<br>entre la educación y el mercado laboral<br>(enseñanza secundaria y superior)|Objetivo|Finalización del<br>programa de<br>aprendizaje por<br>observación en el<br>puesto de trabajo|
|239c|C5.1R1<br>Abordar la inadecuación de las cualificaciones<br>entre la educación y el mercado laboral<br>(enseñanza secundaria y superior)|Objetivo|Laboratorios<br>equipados y<br>actualizados|
|244|C5.1R3<br>Ampliación gradual de la educación preescolar<br>obligatoria gratuita a partir de los cuatro años|Objetivo|Niños de entre 4 años<br>y 4 años y 8 meses<br>matriculados en<br>guarderías públicas,<br>comunitarias y<br>privadas|

208

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|245|C5.1R3<br>Ampliación gradual de la educación preescolar<br>obligatoria gratuita a partir de los cuatro años|Objetivo|Al menos 675 plazas<br>nuevas en guarderías<br>públicas. Adopción<br>por el Consejo de<br>Ministros de un plan<br>de acción en el que se<br>describirán los planes<br>de ampliación gradual<br>de la capacidad de las<br>guarderías públicas y<br>la correspondiente<br>reducción gradual de<br>los dos regímenes de<br>ayuda desde el<br>momento de la<br>entrada en vigor de la<br>ley hasta la<br>finalización de la<br>reducción de la edad<br>obligatoria.|
|246b|C5.1R4<br>Transformación digital de las unidades escolares<br>con el objetivo de mejorar las capacidades y<br>competencias digitales relacionadas con la<br>educación CTIM|Objetivo|Reembolso parcial de<br>la compra de equipos<br>digitales para alumnos|
|248|C5.1R4<br>Transformación digital de las unidades escolares<br>con el objetivo de mejorar las capacidades y<br>competencias digitales relacionadas con la<br>educación CTIM|Objetivo|Profesores que se<br>benefician de la<br>formación en servicio<br>«Desarrollo<br>profesional»|
|252|C5.1I1<br>Construcción de una Escuela Técnica Modelo|Hito|Finalización de la<br>construcción de una<br>Escuela Técnica|
|260|C5.2I1<br>Mejorar la eficacia del Departamento de Trabajo y<br>los Servicios Públicos de Empleo y reforzar el<br>apoyo a los jóvenes|Objetivo|Tutorías y orientación<br>profesional para<br>jóvenes que ni<br>estudian, ni trabajan,<br>ni reciben formación<br>(ninis)|
|263|C5.2I2<br>Establecimiento de centros multifuncionales y<br>guarderías|Objetivo|Subvención concedida<br>a al menos 27<br>autoridades<br>locales/organizaciones<br>no gubernamentales<br>para la creación o<br>mejora de centros<br>multifuncionales o<br>centros infantiles|

209

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|265|C5.2I3<br>Establecimiento de estructuras domésticas para<br>niños, adolescentes con trastornos de conducta y<br>personas con discapacidad y personas necesitadas<br>de cuidados de larga duración|Objetivo|Edificios para las<br>necesidades de los<br>niños o las personas<br>con discapacidad y<br>apoyo a los hogares<br>para niños,<br>adolescentes con<br>trastornos de conducta<br>y personas que<br>necesitan cuidados de<br>larga duración|
|29b|C6.1I2 Medida de ampliación: Promover las<br>energías renovables y las medidas individuales de<br>eficiencia energética en las viviendas y abordar la<br>pobreza energética en los hogares con<br>consumidores de electricidad vulnerables|Objetivo|Viviendas y hogares<br>con consumidores de<br>electricidad<br>vulnerables que han<br>mejorado su<br>rendimiento<br>energético|
|32b|C6.1I2 Medida de ampliación: Fomentar el uso de<br>energías renovables y el ahorro de energía por<br>parte de los entes públicos locales o más amplios|Objetivo|Reducción del<br>consumo de energía<br>primaria debido a las<br>inversiones realizadas<br>por las autoridades<br>públicas locales y<br>públicas en general,<br>mejorando su<br>rendimiento<br>energético|
|275|C6.1I3 Promover la mejora energética extensiva<br>del parque de viviendas|Objetivo|Renovación<br>energética de los<br>hogares, mejora de su<br>rendimiento<br>energético|
|63b|C6.1I4 Medida de ampliación: Promover el uso<br>generalizado de vehículos eléctricos (VE)|Objetivo|Adquisición de<br>vehículos eléctricos y<br>bicicletas eléctricas<br>debido a la ayuda<br>concedida|
|102b|C6.1I5 Medida de ampliación: Régimen para la<br>mejora de la competitividad y la eficiencia<br>energética de las grandes empresas en Chipre|Objetivo|Subvenciones a<br>grandes empresas|
|131b|C6.1I6 Medida de ampliación: Programa temático<br>de financiación de la investigación y la innovación<br>sobre la transición ecológica|Objetivo|Organizaciones<br>apoyadas por<br>subvenciones para<br>actividades de I + i<br>para la transición<br>ecológica|

210

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|277|C6.1I7 Investigación temática en empresas para<br>soluciones de producción, almacenamiento,<br>transporte y distribución de energía|Objetivo|Organizaciones<br>apoyadas por<br>subvenciones para<br>soluciones de<br>producción,<br>almacenamiento,<br>transporte y<br>distribución de<br>energía|
|||Importe del<br>tramo|102 121 941 EUR|

211

**2.** **Préstamo**

Los tramos a que se refiere el artículo 3, apartado 2, se organizarán de la siguiente manera:

2.1. Primer tramo (ayudas en forma de préstamo):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|16|C1.1R3 <br>Desplazamiento gradual del marco de prestación<br>de asistencia sanitaria y reembolso hacia modelos<br>basados en el valor.|Hito|Reembolso basado<br>en el valor que<br>debe reflejarse<br>para la atención<br>primaria y<br>hospitalaria|
|49|C2.1I11<br>Terminar el aislamiento energético— Proyecto de<br>interés común «Interconector EURASIA»|Hito|Inicio de las obras<br>de construcción de<br>la estación<br>convertidora de<br>HVDC en Kofinou<br>y de la<br>infraestructura<br>terrestre en Chipre|
|91|C3.1I1<br>Construcción de la acuicultura marina|Hito|Construcción de la<br>acuicultura marina<br>colaborativa|
|270|C5.2R1<br>Reforma del sistema de seguridad social y<br>reestructuración de los servicios de seguridad<br>social|Hito|Entrada en vigor<br>de la Ley revisada<br>sobre la seguridad<br>social|
|||Importe del<br>tramo|57 471 264 EUR|

2.2. Segundo tramo (ayudas en forma de préstamos):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|17|C1.1I5 <br>Mejora, modernización y mejora de los hospitales<br>estatales de Chipre|Objetivo|Hospitales<br>públicos<br>mejorados,<br>construidos o<br>mejorados|
|153|C3.3I1<br>Sistema integrado de información para el<br>Departamento de Registros de Empresas y<br>Propiedad Intelectual|Hito|Instalación del<br>hardware y del<br>software del<br>sistema y<br>finalización de la<br>red|

212

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|||Importe del<br>tramo|44 951 264 EUR|

2.3. Tercer tramo (ayudas en forma de préstamo):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|50|C2.1I11<br>Acabar con el aislamiento energético— Proyecto<br>de interés común «Interconector EURASIA»|Hito|Finalización de la<br>construcción de la<br>estación<br>convertidora|
|116.a|C3.1I11 <br>Mejora y ampliación de la red de puntos verdes de<br>Chipre y creación de una red de puntos de<br>recogida y puntos de reciclado|Objetivo|Finalización de la<br>construcción,<br>ampliación y<br>puesta en<br>funcionamiento de<br>cuatro puntos<br>verdes|
|||Importe del<br>tramo|37 294 483 EUR|

2.4. Cuarto tramo (apoyo a los préstamos):

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|18|C1.1I5 <br>Mejora, modernización y mejora de los hospitales<br>estatales de Chipre|Objetivo|Hospitales<br>públicos<br>mejorados,<br>construidos o<br>mejorados|
|51|C2.1I11<br>Acabar con el aislamiento energético— Proyecto<br>de interés común «Interconector EURASIA»|Hito|Instalación<br>completada y<br>plenamente<br>operativa de la<br>interconexión<br>eléctrica entre<br>Chipre-Creta<br>(Grecia)|
|92|C3.1I1<br>Construcción de la acuicultura marina|Hito|Infraestructura de<br>acuicultura marina<br>en colaboración<br>operativa|

213

|Número<br>secuencial|Medida relacionada (reforma o inversión)|Hito/Objetivo|Nombre|
|---|---|---|---|
|116b|C3.1I11Mejora y ampliación de la red de puntos<br>verdes de Chipre y creación de una red de puntos<br>de recogida y puntos de reciclado|Hito|Finalización de la<br>construcción,<br>ampliación y<br>puesta en<br>funcionamiento de<br>una red de puntos<br>de recogida y de<br>recambios|
|117|C3.1I11 <br>Mejora y ampliación de la red de puntos verdes de<br>Chipre y creación de una red de puntos de<br>recogida y puntos de reciclado|Objetivo|Finalización de la<br>construcción,<br>ampliación y<br>explotación de 14<br>puntos verdes|
|154|C3.3I1<br>Sistema integrado de información para el<br>Departamento de Registros de Empresas y<br>Propiedad Intelectual|Objetivo|Formación del<br>personal|
|190|C3.4I9<br>Régimen de ayudas al sector público y privado<br>para la certificación con arreglo a la norma ISO<br>37001 (Anti i)<br>Soborno)|Objetivo|ISO 37001<br>Sistemas de<br>gestión contra el<br>soborno|
|271|C5.2R1<br>Reforma del sistema de seguridad social y<br>reestructuración de los servicios de seguridad<br>social|Hito|Finalización y<br>puesta en marcha<br>del Sistema<br>Integrado de<br>Información sobre<br>la Seguridad<br>Social, incluido el<br>módulo de pago,<br>el módulo de<br>administración de<br>prestaciones, el<br>análisis de datos y<br>la<br>interoperabilidad<br>con otros sistemas.|
|||Importe del<br>tramo|60 602 989 EUR|

214

**SECCIÓN 3:** **DISPOSICIONES** **ADICIONALES**

**1.** **Disposiciones para el seguimiento y la ejecución del plan de recuperación y resiliencia**

El seguimiento y la aplicación del plan de recuperación y resiliencia de Chipre se
establecieron en la Decisión del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2021, que aprobó
el plan. Se llevarán a cabo de conformidad con las siguientes disposiciones:

    - El Comité de Seguimiento, presidido por el Director General de la Dirección General de

Crecimiento, Ministerio de Hacienda y al que asistirán los directores generales de los
ministerios y los ministerios adjuntos que participen en el plan, se encargará de
supervisar de forma centralizada los avances en la aplicación, resolver problemas y
responder a los riesgos al más alto nivel técnico. Convocará, como mínimo, antes de cada
presentación a la Comisión de las solicitudes de pago y los informes de situación
previstos en el Reglamento (UE) 2021/241. Podrá basarse en la presentación de informes
y otro tipo de apoyo de la autoridad de coordinación.

    - La autoridad de coordinación, que es la Dirección de Recuperación y Resiliencia de la

Dirección General de Crecimiento, será responsable del seguimiento y la ejecución del
plan de recuperación y resiliencia a nivel operativo. En concreto, la autoridad de
coordinación es responsable de supervisar, verificar y certificar la consecución de los
hitos y las metas de las medidas del plan y de garantizar la presentación oportuna de toda
la información descrita en el artículo 22, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE)
2021/241. En el desempeño de sus funciones de supervisión, la autoridad de
coordinación cuenta con la asistencia de dos organismos de supervisión especializados
designados para medidas específicas del plan.

    - El coordinador nacional de control y auditoría para la ejecución del plan, que es la

Dirección de Verificaciones y Certificación del Tesoro de la República de Chipre, será
responsable de apoyar a la autoridad de coordinación en la supervisión de los controles
de todas las partes interesadas, incluidos los organismos de ejecución, de conformidad
con el sistema de gestión y control del plan y la legislación nacional y de la UE. A este
respecto, también supervisará la situación de los resultados de las auditorías ex post,
actuando como organismo intermedio entre la Autoridad de Coordinación y el Servicio
de Auditoría Interna de la República de Chipre y la Oficina de Auditoría de la República
de Chipre (conjuntamente, «los organismos de auditoría»). El Coordinador Nacional de
Control y Auditoría no participará en la planificación ni en la ejecución de las auditorías,
que serán responsabilidad exclusiva de los organismos de auditoría. Gestionará y tratará
toda la información descrita en el artículo 22, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE)
2021/241, recabada por los organismos de ejecución. A este respecto, tiene la
responsabilidad de supervisar el tratamiento de las irregularidades graves, es decir, el
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, y de garantizar que se evite la doble
financiación mediante controles de la información presentada por los organismos de
ejecución.

    - Los organismos de ejecución tendrán la responsabilidad de primera línea de prevenir,

detectar, notificar y corregir los conflictos de intereses, la corrupción y el fraude, así
como de evitar la doble financiación. A tal fin, realizarán controles y verificaciones de

215

primer nivel del aspecto físico y financiero de las medidas que estén bajo su
responsabilidad y actualizarán periódicamente a la autoridad de coordinación y a los
organismos de supervisión especializados, cuando proceda, en relación con los avances
en la consecución de los hitos y las metas de las medidas que estén bajo su
responsabilidad, y facilitarán toda la documentación justificativa necesaria.

    - El Servicio de Auditoría Interna de la República de Chipre es responsable de llevar a

cabo auditorías internas ex post en cualquier organismo de la Administración central,
incluida la auditoría de la consecución de los hitos y objetivos del plan, mediante un
método de muestreo adecuado. La Oficina de Auditoría de la República de Chipre es
responsable de llevar a cabo auditorías externas financieras, operativas y de conformidad
ex post (y, en algunos casos, en tiempo real) de los proyectos ejecutados con cargo al
presupuesto nacional mediante un método de muestreo adecuado que cumpla las normas
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Se
garantizará que la muestra seleccionada incluya necesariamente un número suficiente de
medidas aplicadas a través del plan de recuperación y resiliencia.

    - La autoridad de coordinación será el organismo que elabore las solicitudes de pago a la

Comisión Europea. La autoridad de coordinación contará con el apoyo del coordinador
nacional de control y auditoría para recuperar los resultados de los procedimientos de
auditoría llevados a cabo por los organismos de auditoría (incluidos el Servicio de
Auditoría Interna y la Oficina de Auditoría), así como todos los casos de irregularidades
graves, incluidos los casos de fraude o sospecha de fraude, corrupción y conflictos de
intereses, que se incorporarán al resumen de las auditorías, que acompañará a las
solicitudes de pago.

**2.** **Disposiciones para facilitar a la Comisión acceso completo a los datos subyacentes**

La Dirección de Recuperación y Resiliencia de la Dirección General de Crecimiento utilizará
un sistema de información de seguimiento específico para la ejecución del plan. Sus
funcionalidades básicas, o un sistema de repositorio contingente con las funcionalidades
requeridas, deberán estar implantados, según conste en un informe de auditoría a más tardar
el 31 de marzo de 2022. En cuanto a las funcionalidades requeridas, el sistema de
repositorios registrará y almacenará los datos pertinentes relacionados con la aplicación del
plan de recuperación y resiliencia, en particular sobre la consecución de hitos y metas, datos
sobre los destinatarios finales, contratistas, subcontratistas y titulares reales, de conformidad
con el artículo 22, apartado 2, letra d), secciones i) a iii), del Reglamento (UE) 2021/241,
mediante la primera solicitud de pago.

De conformidad con el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241, una vez
completados los hitos y las metas pertinentes acordados en la sección 1 del presente anexo,
Chipre presentará a la Comisión una solicitud debidamente justificada de pago de la
contribución financiera y del préstamo. Chipre garantizará que, previa solicitud, la Comisión
tenga pleno acceso a los datos pertinentes subyacentes que respalden la debida justificación
de la solicitud de pago, tanto para la evaluación de la solicitud de pago de conformidad con
el artículo 24, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/241 como a efectos de auditoría y

control.

216