## La Generalitat col·loca les bigues de la nova passarel·la del CEIP Juan XXIII a Torrent i introduïx millores per a fer-la més resilient enfront de riuades

*** La directora general d’Infraestructures Viàries afirma que ara “s’encara la fi dels treballs amb l’objectiu que prompte estiga oberta al públic”**

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori està col·locant, durant esta setmana, les bigues de la nova passarel·la del CEIP Juan XXIII a Torrent, en la qual ha introduït millores per a fer-la més resilient enfront de riuades.

Com ha destacat la directora general d’Infraestructures Viàries, M. José Martínez Ruzafa, “s’encara la fase final dels treballs en esta infraestructura amb l’objectiu que prompte estiga oberta al públic”.

En este sentit, Martínez Ruzafa ha explicat que l’hissat de les bigues s’ha efectuat mitjançant grua autopropulsada de 500 tones, “per a la qual cosa ha sigut necessari preparar una plataforma de suport ferm en el llit, així com la rampa d’accés, atesos l’encaixonament i la profunditat del llit en este punt”.

L’accés per als vianants que comunica el carrer Virgen de Fátima amb el CEIP Juan XXIII es resolia per una passarel·la per als vianants que va quedar totalment arrasada pel desbordament del barranc de Poio. Ara, la nova passarel·la, que s’està construint, té una longitud total de 75,5 metres, un ample lliure de 3,50 metres i una estructura de formigó de tres obertures.

A més, tant els estreps com el llit en la zona d’influència de les fonamentacions es protegiran amb escullera i la rasant de la passarel·la s’ha elevat lleugerament, de manera que es garantix un resguard de dos metres respecte del nivell d’aigua per a un període de retorn de 500 anys.

**Actuacions realitzades**

Els treballs executats fins ara han consistit, en primer lloc, en la retirada del llit dels elements i enderrocs de l’estructura col·lapsada i la neteja dels residus depositats per la crescuda de les aigües en l’àmbit d’actuació.

En una segona fase, s’han executat les fonamentacions profundes, i posteriorment s’han executat els pilars i la col·locació de les llindes que donen suport a les bigues que es col·locaran.

A continuació, s’instal·laran les prelloses prefabricades de formigó sobre les bigues, es realitzarà la formigonada de la sola, les diferents instal·lacions, enllumenat, barana i protecció de talussos i fons del llit, per a poder posar en servici esta infraestructura com més prompte millor.

La directora general ha indicat que esta actuació forma part d’un contracte per a les obres de reconstrucció de les diferents infraestructures danyades per les inundacions en els termes municipals de Torrent i Alcàsser; té un import estimat de 5.832.000 euros.

En el mateix contracte estan incloses també les actuacions de reconstrucció de les connexions ciclopedestres entre el carrer Perellonet i el polígon de Mas del Jutge sobre el barranc de Torrent, i entre Alcàsser i Picassent, sobre el barranc de Picassent, les dos totalment derruïdes, així com el pont que comunica el nucli urbà d’Alcàsser amb el polígon industrial Pla que es va vore menys afectat per les inundacions.

Estes actuacions formen part del pla Recuperem València i s’inicien després que la Generalitat haja assumit les competències necessàries per a dur a terme obres de rehabilitació en més d’una vintena de localitats afectades, a causa de les dificultats dels municipis per a assumir els treballs i la necessitat de realitzar-los com més prompte millor.

Finalment, M. José Martínez Ruzafa ha remarcat el compromís del seu departament per “restablir la mobilitat i millorar les infraestructures, introduint millores per a fer-les més resilients davant possibles fenòmens naturals adversos”.

Fecha: 25/09/2025