## La Generalitat habilita un desvío en la CV-36 para avanzar en la fase final de las obras de reconstrucción de la calzada norte

*** Las obras se van a ejecutar en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4+000 y 6+000
* El tráfico se ha desviado a la calzada sur, ya completamente rehabilitada, y se prevé que los trabajos finalicen en el plazo de un mes**

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha anunciado que a partir de este lunes se ha habilitado un nuevo desvío de tráfico en la CV-36, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4+000 y 6+000, con el objetivo de acometer la última fase de las obras de rehabilitación de esta vía iniciadas tras los daños provocados por las inundaciones.

Concretamente, el tráfico que actualmente circula por ambos sentidos sobre la calzada norte será trasladado a la calzada sur. Esta modificación implica también el cierre temporal del ramal de incorporación a la CV-36 en sentido A-7 (*bypass*) desde la glorieta del enlace con la CV-403, que permanecerá inhabilitado mientras dure esta fase del desvío de tráfico programado.

Esta actuación permitirá liberar completamente la calzada norte para ejecutar en ella las obras de reconstrucción pendientes. En esta fase final se llevarán a cabo trabajos de reparación de los taludes del lado norte, la reposición del sistema de contención en la mediana, el reasfaltado completo de la calzada y la instalación de la señalización definitiva.

Las obras que ahora se inician tendrán una duración estimada de un mes. Posteriormente, se procederá al movimiento final del tráfico para aplicar la capa definitiva del firme en la calzada sur, con lo que se completará la rehabilitación integral del tramo y se restablecerá cada sentido del tráfico en la calzada que le corresponde.

**Obras en la calzada sur**

Durante los últimos meses se han llevado a cabo importantes labores de reparación en la calzada sur, en sentido València, que fue la más dañada por la riada debido a su cercanía al barranco.

Las actuaciones han incluido la estabilización de los márgenes del barranco mediante muros de escollera y su posterior relleno para recuperar parte de la anchura lateral de la carretera arrastrada por la avenida, la reposición completa de las obras de drenaje con sus correspondientes bajantes al cauce, y la renovación de la canalización del alumbrado, con la instalación de nuevas arquetas, cimentaciones de farolas y canalizaciones para servicios en el borde exterior de la calzada sur.

También se han instalado nuevos sistemas de contención en la mediana y en el borde exterior de la carretera, y se ha reconstruido el ramal de incorporación a la glorieta superior, que había quedado parcialmente destruido por las inundaciones. Adicionalmente, se han completado las reparaciones del puente de la CV-403, que fue abierto al tráfico el pasado 19 de mayo con sus cuatro carriles plenamente operativos.

Asimismo, hace una semana se abrió el viaducto sobre el barranco del Poyo del tramo de la CV-36 que conecta la zona industrial de Torrent, Alaquàs y Aldaia con el *bypass*. En total, siete kilómetros de la carretera con dos carriles por sentido de circulación que ya se han puesto en servicio con normalidad.

Fecha: 16/06/2025