## El Consell autoriza la modificación del contrato de obras de adecuación del Palacio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

*** El presupuesto inicial se incrementa en 10,1 millones de euros como consecuencia de los hallazgos relevantes en el subsuelo del edificio y las nuevas exigencias técnicas y urbanísticas
* El presupuesto total asciende a 35,65 millones de euros tras incorporar las mejoras técnicas en la ejecución de las obras**

El Pleno del Consell ha autorizado la modificación del contrato de las obras de adecuación del Palacio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, para adaptar el proyecto a nuevos condicionantes técnicos y patrimoniales surgidos durante la ejecución de los trabajos.

El contrato inicial fue adjudicado por un importe de 25.472.920 euros y la modificiación autorizada supone un incremento de 10.185.162 euros, por lo que el importe total asciende a 35.658.082.

La modificación del proyecto responde principalmente a los hallazgos relacionados con la antigua arquitectura industrial del edificio, cuando albergaba la fábrica de Tabacalera, que han obligado a replantear de forma sustancial las soluciones previstas, tanto en materia constructiva como de instalaciones.

Además, durante las obras se ha descubierto una red de galerías subterráneas en la zona este de la planta baja que ha obligado a modificar el diseño previsto para recuperar la configuración original de estos espacios, tal como ha solicitado la Dirección General de Patrimonio.

Este hallazgo también ha hecho necesario rediseñar el trazado del sistema de saneamiento del edificio, con el fin de adaptarlo a la red municipal sin interferir con las galerías encontradas.

Asimismo, el proyecto modificado realiza cambios en cuanto a la seguridad contra incendios y la accesibilidad requeridos por la normativa municipal.

Fecha: 13/05/2025