## El Consell aprova la modificació de les obres de segellament i restauració ambiental de l’abocador de Basseta Blanca a Riba-roja de Túria

*** La modificació preveu un augment del pressupost en 2.094.545 euros, la qual cosa eleva l’import total de l’actuació a 12.621.021 euros**

El Ple del Consell ha aprovat la modificació de l’encàrrec al mitjà propi Tragsa de les obres de segellament i restauració ambiental de l’abocador clausurat de Basseta Blanca, en el terme municipal de Riba-roja de Túria, amb l’objectiu d’adaptar el projecte a les necessitats detectades durant l’execució dels treballs.

La modificació preveu un augment del pressupost en 2.094.545 euros, la qual cosa eleva l’import total de l’actuació a 12.621.021 euros. Així mateix, s’amplia el termini d’execució en sis mesos, per la qual cosa la finalització de les obres està prevista per a novembre de 2025, per tant, tindrà un termini total de 32 mesos des de l’inici.

Esta decisió s’adopta després de constatar la impossibilitat d’executar part dels moviments de terres i residus definits en el projecte original per motius econòmics i tècnics, la qual cosa ha fet necessària la reprogramació dels treballs i la seua adequació pressupostària corresponent.

Este encàrrec va ser aprovat inicialment en març de 2023 amb un pressupost de 10.526.475 euros i amb un termini d’execució de 26 mesos.

Fecha: 27/05/2025