Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 7453, del 29-01-2015 (2015/527)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la construcció de la línia aèria/subterrània (cable) de transport secundari, doble circuit (circuit 1: Torremendo Nord - San Miguel de Salinas Nord, i circuit 2: Torremendo Sud - San Miguel de Salinas Sud), de tensió nominal 220 kV, titularitat de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, en els termes municipals d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedients número ATLINE/2008/492/03 i ATLINE/2012/065/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7453

Data del DOGV
:   29-01-2015

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2015/527


Data del document
:   19-12-2014

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
    * empresa privada

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2014, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la construcció de la línia aèria/subterrània (cable) de transport secundari, doble circuit (circuit 1: Torremendo Nord - San Miguel de Salinas Nord, i circuit 2: Torremendo Sud - San Miguel de Salinas Sud), de tensió nominal 220 kV, titularitat de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, en els termes municipals d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos, s'aprova el projecte tècnic d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedients número ATLINE/2008/492/03 i ATLINE/2012/065/03. [2015/527]  
Antecedents de fet  
Amb data 15 de setembre de 2008, Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant un escrit en què sol·licitava:  
- autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació elèctrica de transport secundari d'una línia de doble circuit, aèria/subterrània, de tensió nominal 220 kV, entre les subestacions ST Torremendo i ST San Miguel de Salinas, en els termes municipals d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos, província d'Alacant,  
  
- aprovació del projecte tècnic d'execució  
- i declaració d'utilitat pública, en concret, d'esta instal·lació.  
Junt amb l'escrit de presentació d'estes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- projecte tècnic, visat amb data 8 d'abril de 2008, i redactat per tècnic titulat competent,  
- relació de béns i drets afectats,  
- estudi d'impacte ambiental  
- i separates, junt amb un document de síntesi de l'estudi d'impacte ambiental, per a ser remeses als ajuntaments i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
El procediment administratiu corresponent a estes sol·licituds es va tramitar amb l'expedient de referència ATLINE/2008/492/03, incoat a este efecte pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
D'acord amb el que preveu l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública, així com l'estudi d'impacte ambiental, van ser objecte conjuntament d'informació pública durant el termini de trenta dies en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 17 de març de 2009 (DOCV 5976),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de 23 de febrer de 2009 (BOP 36),  
- el diari de premsa El Mundo, en la seua edició de la província d'Alacant, de 25 de març de 2009.  
Amb la mateixa finalitat, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant va remetre estes sol·licituds als ajuntaments d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, als quals es va requerir, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li trameteren diligència acreditativa de l'exposició, les quals consten en l'expedient.  
Les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública i que consten en l'expedient es van traslladar a l'empresa peticionària, que les va contestar degudament.  
De conformitat amb la sol·licitud efectuada i segons el que establix el Decret 88/2005 mencionat, de 29 d'abril, es va trametre als ajuntaments afectats pel traçat, així com a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectades, separata del projecte presentat i document de síntesi de l'estudi d'impacte ambiental, a més de sol·licitar informe en què es donava conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada. Els informes tramesos i que consten en l'expedient es van traslladar a l'empresa peticionària, que els va contestar degudament.  
Mitjançant la Resolució de 27 de desembre de 2010, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, es va formular declaració d'impacte ambiental (d'ara en avant, DIA), en què es va estimar no acceptable, només als efectes ambientals, les opcions de traçat que discorren pel «corredor A» i el «corredor B» presentades en l'estudi d'impacte ambiental del projecte Línia elèctrica aèria-subterrània a 220 kV, doble circuit, entre la ST Torremendo i la ST San Miguel de Salinas, per tindre ambdós un major impacte sobre el medi. No obstant això, es va estimar acceptable, des del punt de vista ambiental, l'opció de traçat que discorre pel «corredor C», per ser l'opció de menor impacte ambiental, tot això sense perjuí de les autoritzacions sectorials que hi són aplicables i sempre que s'ajuste a la documentació presentada i als condicionants establits en el punt tercer de la resolució. Entre els condicionants del punt tercer de la DIA mencionada es va condicionar a l'obtenció d'una resolució complementària a esta per al traçat de la línia pel «corredor C».  
Atenent el que establix la DIA mencionada, Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal va redactar un nou projecte d'execució en què arreplegava les modificacions de traçat en els termes municipals d'Orihuela i San Miguel de Salinas respecte al que havia projectat inicialment, per a adequar-lo a l'alternativa de menor impacte recollida en la DIA mencionada, actualitzant i substituint el projecte d'execució inicial d'abril de 2008.  
Amb data 9 de maig de 2012, Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant del Servici Territorial d'Energia d'Alacant un imprés normalitzat en què sol·licitava novament:  
- autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació elèctrica de transport secundari d'una línia de doble circuit, aèria/subterrània a 220 kV, entre les subestacions ST Torremendo i ST San Miguel de Salinas, en els termes municipals d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos, província d'Alacant,  
- aprovació del projecte tècnic d'execució  
- i declaració d'utilitat pública, en concret, d'esta instal·lació.  
Junt amb l'imprés de sol·licitud d'estes peticions es va acompanyar la documentació següent:  
- Projecte tècnic, visat amb data 30 de març de 2012 i redactat per tècnic titulat competent, amb el traçat del «corredor C» acceptat per la DIA de 27 de desembre de 2010.  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic de:  
· Ajuntament d'Orihuela,  
· Ajuntament de San Miguel de Salinas,  
· Ajuntament d'Almoradí,  
· Ajuntament de Los Montesinos,  
· Servici Territorial d'Ordenació del Territori d'Alacant, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,  
· Servici Territorial de Medi Ambient d'Alacant, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,  
· Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Esport,  
· Servici Territorial de Carreteres d'Alacant, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,  
· Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment,  
· Confederació Hidrogràfica del Segura,  
· Enagás, SA,  
· Telefónica de España, SA,  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal,  
· Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA,  
· Aquagest Levante,  
· Mancomunitat de Canales de Taibilla,  
· Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Derecho.  
- Document amb relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats,  
Estudi d'impacte ambiental,  
- Còpia de l'informe de la Direcció General de Política Energètica i Mines de data 15 d'octubre de 2008,  
- i còpia de les resolucions d'autorització administrativa, declaració d'utilitat pública i aprovació del projecte d'execució de la ST Torremendo 400 kV i la línia a 400 kV d'entrada/eixida a la ST Torremendo 400 kV, atorgada per la Direcció General de Política Energètica i Mines de l'Administració General de l'Estat.  
El procediment administratiu corresponent a estes noves sol·licituds ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2012/065/03, incoat a este efecte pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
  
Els punts de connexió, origen i final, de la instal·lació sol·licitada són titularitat de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal.  
En l'origen, la línia es connectarà a la nova subestació Torremendo, de 400 kV de tensió nominal. En concret, el circuit 1, denominat Torremendo Nord - San Miguel de Salinas Nord, serà alimentat des de l'autotransformador 1 (carrer 2, posició 22), mentres que el circuit 2, denominat Torremendo Sud - San Miguel de Salinas Sud, serà alimentat des de l'autotransformador 2 (carrer 3, posició 23). La nova ST Torremendo disposa d'autorització administrativa, declaració en concret d'utilitat pública i aprovació de projecte d'execució mitjançant la Resolució de 27 de març de 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines (BOE 109, 07.05.2012). De la mateixa manera, la línia elèctrica aèria de 400 kV, doble circuit, d'entrada i eixida en la ST Torremendo 400 kV des del tram Nueva Escombreras - Rocamora de la línia Escombreras-L'Eliana, disposa de la Resolució de 26 de març de 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines (BOE 109, 07.05.2012), per la qual s'atorga autorització administrativa, es declara la utilitat pública en concret i s'aprova el projecte d'execució de la línia d'alimentació mencionada. Ambdós instal·lacions disposen de declaració d'impacte ambiental favorable conjunta emesa per la Resolució de 13 d'abril de 2011, per la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic (BOE 102, 29.04.2011), i Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal és titular d'estes autoritzacions.  
  
El punt final de la línia són dos posicions d'entrada de línia de tecnologia GIS de la ST San Miguel de Salinas: la posició núm. 13 és per al circuit 1, denominat Torremendo Nord - San Miguel de Salinas Nord, i la posició núm. 6 és per al circuit 2, denominat Torremendo Sud - San Miguel de Salinas Sud. Queden arreplegades en la Resolució d'11 d'octubre de 2007, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la Resolució de 16 de gener de 2006, per la qual s'autoritza el sistema de 220 kV de la subestació a 220/66/20 kV de San Miguel de Salinas, les dos posicions de línia a què es connectarà la línia objecte d'esta autorització.  
En virtut de la seua condició de transportista únic, derivades de l'article 34.2 de la llei esmentada, així com de l'habilitació expressa per a realitzar, en tot cas, l'activitat de transport d'energia elèctrica continguda en l'article 4.2 del Reial Decret 1955/2000 mencionat, d'1 de desembre, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal disposa de les capacitats exigibles per a promoure el present projecte.  
Als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i l'article 144 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública, així com l'estudi d'impacte ambiental van ser objecte conjuntament d'informació pública durant el termini de trenta dies en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 19 de novembre de 2012 (DOCV 6905),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de 26 de novembre de 2012 (BOP 225),  
- el diari de premsa Las Provincias, en la seua edició de la província d'Alacant, de 3 de desembre de 2012.  
Amb la mateixa finalitat, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant va remetre estes sol·licituds als ajuntaments d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, als quals es va requerir, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remeteren diligència acreditativa de l'exposició, les quals consten en l'expedient.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, es van presentar diverses al·legacions referents, en resum, a rebuig al projecte per vulnerar la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA), la titularitat de finques afectades i la qualificació de la naturalesa del terreny, la ubicació i alçària de diversos suports, traçat de la línia i servituds de pas o accés a suports.  
Trameses les al·legacions expressades a l'empresa peticionària perquè prestara conformitat o formulara els inconvenients que estimara procedents, esta ha emés contestació respecte a les qüestions suscitades, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- El traçat projectat és el que ha considerat la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Generalitat Valenciana com de menor afecció ambiental en la seua DIA de 27 de desembre de 2010, segons la qual la instal·lació projectada complix els condicionants establits en el Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució de línies elèctriques d'alta tensió, i els efectes sobre la fauna són inapreciables quant a la probabilitat de col·lisió d'aus ateses les seccions dels conductors de fase i atés que els conductors de terra, de menor diàmetre, disposen de salvaocells o senyalitzadors visuals, i són nuls pel que fa a electrocució, ja que les distàncies mínimes entre conductors de fase, entre conductors de fase i terra i entre conductors i el suport fan físicament impossible el contacte simultani per les aus.  
  
- Pren nota de la titularitat i naturalesa del terreny al·legades, i les considera als efectes oportuns.  
- Les posicions d'alguns suports es deuen a les condicions físiques de cada un dels elements integrants de la subestació i possibles ampliacions que en el futur calga escometre, cosa que impossibilita el seu desplaçament.  
- El traçat de la línia s'adequa a les característiques del terreny i elements que l'integren, per la qual cosa, conseqüentment, patix les variacions que el territori requerix; quant a l'alçària dels suports, és deguda al compliment de distàncies mínimes als camins públics; i, finalment, quant al canvi de posició dels suports, açò implicaria per un costat traslladar l'afecció sobre altres parcel·les pertanyents a tercers, i d'altra banda, un increment notable de cost de la instal·lació del tram esmentat, contravenint el que disposa l'article 161 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, a més d'alguns motius tècnics que fan inviables les modificacions plantejades.  
- Quant a les servituds de pas o accés, s'informa que es revisaran amb detall in situ per a minimitzar les afeccions.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies, presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es va trametre separata d'este, referida a la part corresponent de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general següents, els béns o drets de les quals a càrrec seu puguen ser afectats per esta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Servici Territorial d'Ordenació del Territori d'Alacant. En el seu informe, de 13 de juny de 2012, els servicis tècnics informen que des del punt de vista de la compatibilitat territorial l'actuació no es troba afectada per cap pla d'acció territorial que hi siga aplicable i que està sotmesa a avaluació d'impacte ambiental, informa favorablement respecte a la compatibilitat amb el planejament urbanístic. Traslladada la resposta del Servici Territorial d'Ordenació del Territori d'Alacant al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 9 de setembre de 2012, manifesta que pren nota de l'informe favorable mencionat.  
  
- Servici Territorial de Medi Ambient d'Alacant. En el seu informe, de 6 de setembre de 2012, el cap del Servici Territorial de Medi Ambient es remet a l'informe de data 28 d'agost de 2012, en el qual els servicis tècnics informen desfavorablement pel greu impacte que sobre l'avifauna provocarien les alternatives proposades. Traslladada la resposta del Servici Territorial de Medi Ambient d'Alacant al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 9 de setembre de 2012, manifesta que pren nota de l'informe desfavorable mencionat i efectua les consideracions següents: primer, que l'objecte del projecte és la línia a 220 kV doble circuit ST Torremendo - ST San Miguel de Salinas, que no té res a veure amb una possible connexió de la ST San Miguel de Salinas amb la possible ST Arneva, i segon, el traçat projectat és el que ha considerat la Direcció General de Gestió de Medi Natural de la Generalitat com de menor afecció ambiental en la seua DIA de 27 de desembre de 2010. Traslladades les observacions del peticionari al Servici Territorial de Medi Ambient d'Alacant i viceversa, i de manera reiterativa, ambdós es mantenen en els seus informes i consideracions realitzades en els seus primers escrits. Segons la Resolució de 14 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, s'emet DIA, per la qual s'estima acceptable només als efectes ambientals la instal·lació objecte d'este procediment.  
  
- Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Esport. En el seu informe, de 19 de juny de 2012, els servicis tècnics informen del procediment i documentació necessària per a l'elaboració d'informes d'afecció al patrimoni. Traslladada la resposta de la Direcció General de Patrimoni Cultural al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, manifesta que pren nota de l'informe mencionat, accepta el condicionat tècnic i efectua les consideracions següents: la informació complementària de tipus patrimonial i arqueològic a la qual es fa referència en el seu informe es troba incorporada per mitjà d'annex a l'estudi d'impacte ambiental, i la prospecció arqueològica disposa d'autorització mitjançant la Resolució de 24 d'octubre de 2001 amb el núm. d'expedient A-2011-0278.  
  
- Servici Territorial de Carreteres d'Alacant, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. En el seu informe, de 17 d'agost de 2012, els servicis tècnics informen dels condicionats següents: la sol·licitud de l'execució haurà de sol·licitar-la el promotor, reflectir-hi el temps d'execució i fer efectives les taxes, qualsevol actuació en zona de domini públic requerirà una fiança, l'encreuament es realitzarà d'acord amb la documentació tècnica presentada, i en el supòsit de ser necessària l'ocupació de la calçada provisionalment, s'hauran de senyalitzar adequadament les obres seguint la normativa de carreteres vigent, i la dita responsabilitat serà del sol·licitant. Traslladada la resposta del Servici Territorial de Carreteres d'Alacant al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, manifesta que pren nota de l'informe mencionat i accepta el condicionat tècnic establit.  
  
- Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment. En el seu informe, de 7 de setembre de 2012, els servicis tècnics informen desfavorablement mentres la documentació presentada no quede completada i corregida d'acord amb allò que s'ha exposat en l'informe. Traslladada la resposta de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, aclarix i completa la documentació sol·licitada. Traslladat l'escrit i la documentació de contestació del peticionari als inconvenients ja mencionats, no es rep contestació, per la qual cosa, transcorregut el termini corresponent per a mostrar la conformitat o inconvenients a la contestació esmentada, s'entén la conformitat d'esta.  
- Confederació Hidrogràfica del Segura. En el seu informe, de 25 de setembre de 2012, els servicis tècnics informen que no queden descrits els suports que afecten zones dependents d'este organisme de conca, per la qual cosa serà necessari descriure les afeccions esmentades, amb la indicació de les coordenades UTM dels suports, així com l'aportació dels plans de perfil i planta especials que puguen descriure les distàncies d'estos a les zones d'afecció mencionades. Recorda, a més, que les obres en el domini públic hidràulic i, en particular, les relatives a encreuaments de llits, requerixen autorització dels organismes de conca. Traslladada la resposta de la Confederació Hidrogràfica del Segura al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 19 d'octubre de 2012, aclarix i completa la documentació sol·licitada. Traslladat l'escrit i la documentació de contestació del peticionari a la Confederació Hidrogràfica del Segura, esta emet la Resolució de 19 de febrer de 2013, per la qual autoritza els encreuaments del transvasament Tajo-Segura, atenint-se als condicionats que establix la resolució. Consta en l'expedient escrit de data 4 de març, en el qual Red Eléctrica de España pren nota de la dita autorització remesa, així com dels condicionats tècnics establits en la resolució.  
- Enagás, SA. En el seu informe de 7 de setembre de 2012, els servicis tècnics informen que, basant-se en la documentació tramesa per la peticionària, es desprén que no s'han d'esperar influències elèctriques significatives sobre el gasoducte Planta de Cartagena - Orihuela en els trams on es produïx l'aproximació i encreuament entre la línia elèctrica projectada i el gasoducte existent, i recorda, d'altra banda, que l'organisme que exercix la competència administrativa sobre el gasoducte esmentat és la Delegació del Govern d'Alacant, i que s'hauran de complir els requeriments generals que s'adjunten, en les obres que es realitzen als voltants del gasoducte. Traslladada la resposta d'Enagás, SA, al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, pren nota de l'informe i accepta el condicionat tècnic establit.  
  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Unipersonal, no consta en l'expedient l'informe sol·licitat a l'organisme mencionat, a pesar d'haver-se realitzat la reiteració corresponent.  
- Telefónica de España, SA. En el seu informe, de 19 de juny de 2012, els servicis tècnics manifesten la seua conformitat amb l'obra projectada, sempre que es respecten les cotes mínimes indicades en el seu projecte, així com les prescripcions assenyalades en l'acord UNESA-CTNE i en el protocol addicional al dit acord. Traslladada la resposta de Telefónica de España, SA, al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, pren nota de la conformitat de l'informe i accepta el condicionat tècnic establit.  
- Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA. En el seu informe, de 31 d'octubre de 2012, els servicis tècnics manifesten les condicions d'una distància mínima de 150 metres que hi haurà d'haver entre els suports de la línia i l'eix de la traçada de l'oleoducte, així com la impossibilitat d'executar en la zona de seguretat de l'oleoducte instal·lacions o treballs amb maquinària pesada o explosius. Traslladada la resposta de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA, al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 30 de novembre de 2012, pren nota de la conformitat de l'informe, rebutja el condicionat a la distància imposada de separació dels suports i l'eix de l'oleoducte, per considerar que la norma en què s'empara la distància esmentada no és de compliment obligatori i sí les projectades en complir les exigències de les instruccions tècniques complementàries del Reial Decret 223/2008. Traslladades les al·legacions de Red Eléctrica de España, consta informe de data 19 de desembre de 2012, de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA, per la qual sol·licita un estudi de resistivitat de què es desprenga que no hi ha risc per a l'oleoducte en cas de curtcircuit, prèviament a l'acceptació projectada. Traslladat requeriment al peticionari, este presenta informe de data 18 de gener de 2013 de les afeccions sol·licitades. Després de la seua tramesa a Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA, este tramet un nou informe de data 22 de gener de 2013 amb noves distàncies de separació dels suports i l'eix de l'oleoducte, el qual és pres en raó i s'accepta el seu condicionat tècnic per mitjà d'un escrit de data 7 de febrer de 2013, per part del peticionari.  
  
- Aquagest Levante. No consta en l'expedient l'informe sol·licitat a l'organisme mencionat, a pesar d'haver-se realitzat la reiteració corresponent.  
- Mancomunitat de Canales de Taibilla. En el seu informe, de 2 d'agost de 2012, els servicis tècnics manifesten que per a l'obtenció de l'autorització per a l'execució de les obres considerades l'interessat haurà de trametre el justificant del pagament de la fiança i un exemplar en suport digital del projecte d'execució d'acord amb les condicions tècniques que s'adjunten en document annex. Traslladada la resposta de la Mancomunitat de Canales de Taibilla al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, pren nota de la conformitat de l'informe, accepta el condicionat tècnic establit i sol·licita la formalització de l'autorització definitiva i la fiança en el moment de l'obtenció de l'aprovació del projecte d'execució per la Direcció General d'Energia, per la qual cosa es reclama que no es procedisca a l'arxivament de l'expedient durant eixe temps. Traslladada la petició de Red Eléctrica de España, no es rep contestació, per la qual cosa, transcorregut el termini corresponent per a mostrar la conformitat o els inconvenients a la contestació esmentada, s'entén la conformitat d'esta.  
- Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Derecho. No consta en l'expedient l'informe sol·licitat a l'organisme mencionat, a pesar d'haver-se realitzat la reiteració corresponent.  
D'acord amb el que preveu l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, al si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant va sol·licitar en el mateix acte als distints ajuntaments afectats informe a fi de demanar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que hi resultara aplicable, així com informe en què es prestara conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, el condicionat tècnic procedent, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament d'Orihuela. En el seu informe, de 13 de juny de 2012, els servicis tècnics informen que no hi ha incompatibilitat d'ús segons la normativa aplicable per a la instal·lació sol·licitada, informen favorablement sobre la instal·lació elèctrica projectada i establixen com a condicionants el compliment del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, i les normes particulars d'instal·lacions d'AT d'Iberdrola. Traslladada la resposta de l'Ajuntament d'Orihuela al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, pren nota de l'informe i aclarix que no s'aplicaran les normes particulars d'AT d'Iberdrola per tractar-se la instal·lació projectada d'una instal·lació elèctrica de transport. Traslladat l'escrit i al·legació del peticionari al condicionat mencionat, no es rep contestació, per la qual cosa, transcorregut el termini corresponent per a mostrar la conformitat o inconvenients a la dita contestació, s'entén la conformitat d'esta.  
- Ajuntament de San Miguel de Salinas. En el seu informe, de 21 de juny de 2012, els servicis tècnics estimen que el traçat proposat no planteja cap problema des del punt de vista urbanístic, sempre que les obres s'ajusten als condicionants que puguen vindre imposats en la DIA corresponent. Traslladada la resposta de l'Ajuntament de San Miguel de Salinas al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, pren nota de l'informe favorable i accepta el condicionat tècnic establit.  
- Ajuntament d'Almoradí. En el seu informe de 20 de juliol de 2012, els servicis tècnics informen, per a coneixement del peticionari, que haurà de valorar convenientment les afeccions ambientals descrites en l'informe, i s'adopten, en tot cas, les mesures correctores suficients en la tramitació del projecte. Traslladada la resposta de l'Ajuntament d'Almoradí al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 1 d'octubre de 2012, efectua les consideracions següents: que el traçat projectat és estrictament el que la DIA de 27 de desembre de 2010, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Generalitat Valenciana, considera com de menor afecció ambiental, que les afeccions paisatgístiques, així com les mesures minimitzadores, s'han incorporat a l'estudi d'impacte ambiental que acompanyava el projecte d'execució, que d'acord amb la normativa aplicable la instal·lació projectada és compatible amb els usos del sòl descrits en el seu informe, que allò que s'ha exposat ha sigut confirmat per l'informe favorable a la instal·lació de 13 de juny de 2012, de la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, atés que no es fa menció expressa del caràcter del seu informe i d'acord amb allò anteriorment indicat, considera que el seu informe ha de considerar-se favorable a allò projectat. Traslladades les consideracions del peticionari a l'Ajuntament d'Almoradí i viceversa, i de manera reiterativa, ambdós es mantenen en els seus informes i consideracions realitzades en els seus primers escrits. Consta en l'expedient informe favorable de data 13 de juny de 2012 respecte a la compatibilitat amb el planejament urbanístic del Servici Territorial d'Urbanisme de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient, així com la DIA mencionada, segons la Resolució de 14 de novembre de 2013.  
  
- Ajuntament de Los Montesinos. En el seu informe de 18 de juny de 2012, els servicis tècnics informen desfavorablement per no adaptar-se al planejament urbanístic en entrar en conflicte el traçat de la instal·lació amb una declaració d'interés comunitari en tramitació i amb un procediment de declaració de bé d'interés comunitari. Traslladada la resposta de l'Ajuntament d'Almoradí al peticionari, este, per mitjà d'un escrit de data 9 de juliol de 2012, efectua les consideracions següents: que les infraestructures de carreteres, com ara l'autopista Alacant-Cartagena o la carretera CV 940, condiciona l'emplaçament dels suports en altres localitats a causa de les distàncies de seguretat reglamentàries, que es disposa d'informe de 13 de juny de 2012, del Servici Territorial d'Urbanisme d'Alacant, en el qual es declara que la instal·lació projectada és compatible amb el planejament urbanístic vigent, que es disposa de DIA favorable al traçat projectat, en la qual no es preveu cap alteració d'este al seu pas pel terme municipal de Los Montesinos, que la tramitació de la DIC no implica que s'haja d'obtindre, ni que resulte incompatible amb la instal·lació, i que en relació amb el BIC en tramitació, es disposa d'informe de 29 de febrer de 2012, de la Direcció General de Patrimoni Cultural, favorable, i conclou que allò que s'ha projectat no representa afecció per al patrimoni cultural arquitectònic o paleontològic. No obstant això, el peticionari es compromet a l'estudi de desplaçar el suport T-36 a fi de compatibilitzar la instal·lació projectada amb el planejament urbanístic de Los Montesinos. Esta alternativa es materialitza en la proposta de 5 de setembre de 2012, que desplaça el suport T-36 dins de la mateixa parcel·la, de manera que no supose una afecció nova o superior a altres propietaris i respectant el que preveu l'article 161 del Reial Decret 1955/2000 i la normativa de seguretat. Traslladades les consideracions de Red Eléctrica de España, SAU, no es rep contestació, per la qual cosa, transcorregut el termini corresponent per a mostrar la conformitat o inconvenients a la contestació esmentada, s'entén la conformitat d'esta.  
  
Consta en l'expedient còpia de la Resolució de 14 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (expedient 29/9737-DIM), per la qual s'estima acceptable només als efectes ambientals el projecte d'execució de la línia elèctrica a 220 kV aèria-subterrània ST Torremendo - ST San Miguel de Salinas, el traçat de la qual discorre pels termes municipals d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos, sense perjuí de l'obtenció de les autoritzacions sectorials que hi són aplicables, sempre que este es desenrotlle d'acord amb les previsions del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la resta de documentació que hi ha en l'expedient i s'adopten les mesures indicades en l'apartat segon de la dita resolució. En esta DIA s'ha avaluat com a acceptable mediambientalment la instal·lació objecte del present procediment, definida en el punt primer de la part resolutiva del present acte administratiu.  
  
Amb data 4 de juliol de 2014 s'ha emés un informe favorable per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per a la construcció de la instal·lació projectada, als efectes de l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i de l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i els procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Cal recalcar que les longituds finals projectades d'ambdós línies són menors a les reflectides en les ordes IET/1131/2014 i IET/1132/2014, de 24 de juny, en què es modificaven aspectes puntuals de la planificació dels sectors d'electricitat i gas 2008-2016, i que en els documents mencionats apareix una longitud total per a cada una de les línies de 14 km, dins dels quals 0,1 km pertanyen a cable.  
  
La necessitat d'esta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, es fonamenta en la necessitat de reforçar la Xarxa de Transport de 220 kV de l'eix costaner de Llevant. La situació actual, amb un únic eix costaner a 220 kV situat entre Múrcia i Alacant, amb connexió a 6 subestacions no mallades, incomplix els criteris de desenrotllament de la xarxa de transport, en què s'establix com a nombre màxim de subestacions no mallades en un eix de 220 kV 2 unitats, i incorre per tant en un clar risc de pèrdua de demanda en la zona en els escenaris de manteniment de la xarxa amb fallada sobrevinguda. En conseqüència, es requerix una injecció de potència com la que facilitaran les línies projectades objecte d'esta autorització, des de les unitats de transformació 400/220 kV, que s'instal·laran en la futura ST Torremendo 400 kV, cap a la ST San Miguel de Salinas, que millorarà, en conseqüència, els nivells de seguretat i fiabilitat del sistema elèctric, tant en l'àmbit local com nacional.  
  
D'altra banda, ha d'entendre's que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, i ha de remetre's al pronunciament favorable de l'informe de 4 de juliol de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s'avaluen les possibles afeccions de la instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.  
Consta en l'expedient informe del 17 de gener de 2014, del Servici Territorial d'Energia d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció dels expedients ATLINE/2008/492/03 i ATLINE/2012/65/03, així com proposta de resolució del Servici d'Energia i de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a este centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
En virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en relació amb els expedients d'instal·lacions elèctriques en tramitació, els procediments d'autorització d'instal·lacions elèctriques iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es tramitaran fins a la seua resolució d'acord amb la legislació anterior. Així mateix, els procediments esmentats continuaran sent tramitats fins a la seua resolució per l'Administració o l'organisme regulador que siga competent d'acord amb la legislació anterior, a qui correspondrà igualment la resolució dels recursos que, si és el cas, puguen interposar-se.  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'este es troba radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no està enquadrada en les previstes en l'article 3.2.a de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que disposa l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 18 del Decret 193/2013, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, correspon a la Direcció General d'Energia d'este departament la resolució del present procediment.  
D'acord amb l'article 35.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constituïx part de la xarxa de transport secundari.  
D'acord amb el que disposa l'article 36.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, l'article 121 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, sense perjuí de l'exempció que preveu este últim per a les empreses que exercisquen l'activitat de transport, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten.  
  
D'acord amb l'article 36.1 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, i l'article 7.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requerix autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 7.1.b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el projecte d'execució de la instal·lació necessita aprovació administrativa.  
  
D'acord amb l'article 52 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, les instal·lacions de transport d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, als efectes d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. D'acord amb l'article 53.1 de la norma legal mencionada, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, i per a això han d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
D'acord amb l'article 36.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, l'article 114 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 9.6 del Decret 88/2005,de 29 d'abril, la present instal·lació requerix la sol·licitud d'informe previ a l'Administració General de l'Estat (actualment a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme), en què esta consignarà les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en la llei esmentada. L'informe esmentat haurà de tindre's en compte en l'atorgament de l'autorització.  
Per ser el present procediment referent a l'autorització administrativa de dos línies de transport de 220 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, hi és aplicable el capítol XX, «De les infraestructures del sector energètic», de la dita norma legal.  
  
D'acord amb l'epígraf 2.g de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, la instal·lació objecte del present procediment està subjecta a avaluació d'impacte ambiental.  
De conformitat amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que establix l'article 130.1 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en concret el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, i, en especial, en les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 06, «Línies subterrànies amb cables aïllats», i ITC-LAT 07, «Línies aèries amb conductors nus».  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar són aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, tal com preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Les referències al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'entenen sense perjuí del que disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, en particular d'allò que preveu en la disposició transitòria primera i la disposició final onze.  
En consideració d'això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa per a la construcció de la instal·lació elèctrica de transport secundari de la línia aèria/subterrània (cable) de transport secundari, doble circuit (circuit 1: Torremendo Nord - San Miguel de Salinas Nord, i circuit 2: Torremendo Sud - San Miguel de Salinas Sud), de tensió nominal 220 kV, titularitat de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, en els termes municipals d'Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos, província d'Alacant, les característiques tècniques principals dels quals són les següents:  
  
  
- Circuit 1. L. E. aèria-subterrània a 220 kV Torremendo Nord - San Miguel de Salinas Nord:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria-subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial Decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Longitud total (m) 13834  
Longitud en aeri (m) 13764  
Longitud en subterrani (longitud en canalització) (m) 123 (82)  
Municipis afectats Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos  
Província afectada Alacant  
Origen instal·lació Futura SE Torremendo Nord  
Final instal·lació SE San Miguel de Salinas Nord  
  
  
  
RECORREGUT AERI  
Nre. de circuits 1  
Longitud 13382  
Inici tram aeri Pòrtic futura SE Torremendo Nord  
Final tram aeri Suport de pas aeri-subterrani T-39  
Configuració fases circuit Bandera  
Nre. de conductors per fase 2 (dúplex)  
Tipus de conductor de fase LA-450 (CONDOR AW)  
Material conductor de fase Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 454,5  
Potència màxima de transport segons densitat de corrent de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MW) 894  
Tipus de conductor de terra-òptic OPGW tipus II 25 ca  
Secció total conductor de fase (mm²) 168,86  
Tipus de conductor de terra 7N7 AWG  
Material conductor de terra Alumini-Acer  
Secció total conductor de terra (mm²) 73,87  
Tipus d'aïllador Bastons de goma de silicona tipus 11  
Tensió suportada a freqüència industrial davall de pluja (50 Hz) (kV eficaç) 545  
Tensió suportada a impuls tipus raig 1,2/50 s (kV cresta) 960  
Nre. total de suports línia 39 (compartits amb el circuit 2 des del suport T-2 fins al suport T-39)  
Tipus de suports (i nre. de cada tipus) TEIX 4000H52 (1), TEIX 6000H51DT (4), TEIX 4000H52DT (6), FAIG 1200H6 (7), 43A4A (3), DRAGO 2500H51DT1 (17), D2B (1)  
Forma dels suports Fust troncopiramidal de secció quadrada, amb cap de trams prismàtics rectes de secció quadrada i amb base per a fonamentacions tetrabloc   
(potes separades)  
Material dels suports Metàl·lics, constituïts per perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent, fabricats amb acer S275JR per a angulars inferiors a 70 mm i S355J2 per a angulars majors de 70 mm i organitzats en forma de gelosia simple.  
Les barres estaran unides entre si per mitjà de xapes i caragols de qualitat 5.6, grau C.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc i massissa de formigó en massa tipus H20, segons dimensions de projecte  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte  
  
  
  
RECORREGUT SUBTERRANI  
Nre. de circuits 1  
Longitud en subterrani (longitud en canalització) (m) 123 (82)  
Nre. de conductors per fase 1 (símplex)  
Tipus de conductor de fase XLPE 127/220 1x2500 Cu + T375  
Material conductor de fase Coure  
Secció total conductor de fase (mm²) 2500  
Potència màxima de transport (MW) 711  
Aïllament XLPE super clean  
Grossària aïllament (mm) 22  
Tipus de pantalla i protecció radial a l'aigua Tub d'alumini termosoldat  
Secció de la pantalla (mm²) 375  
Material de la coberta exterior HDPE tipus ST7  
Grossària de la coberta exterior (mm) 4  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en el conductor Iad (kA) 504,0  
Temps de curtcircuit t(seg.) 0,5  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en la pantalla Iad (kA) 52  
Tipus de terminals exteriors Botelles terminals unipolars de tipus exterior  
Tipus de terminals interiors Botelles terminals unipolars de tipus interior, connectables a la cel·la amb aïllament d'hexafluorur de sofre (SF6) en el GIS de la subestació blindada  
Tipus de canalització Entubada davall de prisma de formigó  
Nre. de tubs cable de potència 3  
Diàmetre exterior tub corrugat per a cable de potència (mm) 250  
Nre. de trams 1  
Nre. d'entroncaments No n'hi ha  
Sistema de connexió a terra de pantalles Single Point (SP)  
Núm. tubs per a connexió pantalles Single Point 2 (dúplex)  
Diàmetre exterior tub corrugat per a connexió pantalles Single   
Point 110  
Nre. cables de fibra òptica per a comunicacions   
Nre. de fibres cable fibra òptica   
Nre. tubs comunicacions 2 (tipus quatritub)  
Diàmetre quatritub (mm) (4x) 40  
Rasa D'1 m d'amplària i 1,5 m de profunditat, amb formigó HM-15/B/20  
  
  
  
- Circuit 2. L. E. aèria-subterrània a 220 kV Torremendo Sud - San Miguel de Salinas Sud:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria-subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial Decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Longitud total (m) 13435  
Longitud en aeri (m) 13872  
Longitud en subterrani (longitud en canalització) (m) 115 (74)  
Municipis afectats Orihuela, San Miguel de Salinas, Almoradí i Los Montesinos.  
Província afectada Alacant  
Origen instal·lació Futura SE Torremendo Sud  
Final instal·lació SE San Miguel de Salinas Sud  
  
RECORREGUT AERI  
Nre. de circuits 1  
Longitud 13091  
Inici tram aeri Pòrtic futura SE Torremendo Sud  
Final tram aeri Suport de pas aeri-subterrani T-39  
Configuració fases circuit Bandera  
Nre. de conductors per fase 2 (dúplex)  
Tipus de conductor de fase LA-450 (CONDOR AW)  
Material conductor de fase Alumini-Acer  
Secció total conductor de fase (mm²) 454,5  
Potència màxima de transport segons densitat de corrent de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MW) 894  
Tipus de conductor de terra-òptic OPGW tipus II 25 kA  
Secció total conductor de fase (mm²) 168,86  
Tipus de conductor de terra 7N7 AWG  
Material conductor de terra Alumini-Acer  
Secció total conductor de terra (mm²) 73,87  
Tipus d'aïllador Bastons de goma de silicona tipus 11  
Tensió suportada a freqüència industrial davall de pluja (50 Hz) (kV eficaç) 545  
Tensió suportada a impuls tipus raig 1,2/50 s (kV cresta) 960  
Nre. total de suports línia 39 (compartits amb el circuit 1 des del suport T-2 fins al suport T-39)  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) TEIX 4000H52 (1), TEIX 6000H51DT (4), TEIX 4000H52DT (6), FAIG 1200H6 (7), 43A4A (3), DRAGO 2500H51DT1 (17), D2B (1)  
Forma dels suports Fust troncopiramidal de secció quadrada, amb cap de trams prismàtics rectes de secció quadrada i amb base per a fonamentacions tetrabloc (potes separades)  
  
Material dels suports Metàl·lics, constituïts per perfils angulars de costats iguals galvanitzats en calent, fabricats amb acer S275JR per a angulars inferiors a 70 mm i S355J2 per a angulars majors de 70 mm i organitzats en forma de gelosia simple.  
Les barres estaran unides entre si per mitjà de xapes i caragols de qualitat 5.6, grau C.  
Fonamentació Fonamentacions monobloc i massissa de formigó en massa tipus H20, segons dimensions de projecte  
Presa de terra En tots els suports, segons projecte  
  
  
  
RECORREGUT SUBTERRANI  
Nre. de circuits 1  
Longitud en subterrani (longitud en canalització) (m) 115 (74)  
Nre. de conductors per fase 1 (símplex)  
Tipus de conductor de fase XLPE 127/220 1x2500 Cu + T375  
Material conductor de fase Coure  
Secció total conductor de fase (mm²) 2500  
Potència màxima de transport (MW) 711  
Aïllament XLPE super clean  
Grossària aïllament (mm) 22  
Tipus de pantalla i protecció radial a l'aigua Tub d'alumini termosoldat  
Secció de la pantalla (mm²) 375  
Material de la coberta exterior HDPE tipus ST7  
Grossària de la coberta exterior (mm) 4  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en el conductor Iad (kA) 504,0  
Temps de curtcircuit t(seg.) 0,5  
Intensitat màxima admissible de curtcircuit en la pantalla Iad (kA) 52  
Tipus de terminals exteriors Botelles terminals unipolars de tipus exterior  
Tipus de terminals interiors Botelles terminals unipolars de tipus interior, connectables a la cel·la amb aïllament d'hexafluorur de sofre (SF6) en el GIS de la subestació blindada  
Tipus de canalització Entubada davall de prisma de formigó  
Nre. de tubs cable de potència 3  
Diàmetre exterior tub corrugat per a cable de potència (mm) 250  
Nre. de trams 1  
Nre. d'empalmaments No n'hi ha  
Sistema de connexió a terra de pantalles Single Point (SP)  
Nre. tubs per a connexió pantalles Single Point 2 (dúplex)  
Diàmetre exterior tub corrugat per a connexió pantalles Single  
Point 110  
Nre. cables de fibra òptica per a comunicacions   
Nre. de fibres cable fibra òptica   
Nre. tubs comunicacions 2 (tipus quadritub)  
Diàmetre quadritub (mm) (4x) 40  
Rasa D'1 m d'amplària i 1,5 m de profunditat, amb formigó HM-15/B/20  
  
  
  
D'acord amb el projecte la identificació dels suports són:  
  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de sis milions sis-cents quaranta-cinc mil huitanta-nou euros (6.645.089,00 ?).  
De conformitat amb el primer paràgraf de l'article 36.3 de Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per part de Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que hi resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
D'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, el projecte de construcció de la instal·lació objecte de la present autorització té les prevalences previstes en els seus article 74.2 i 75.2 sobre qualsevol instrument de planificació i ordenació territorial o planificació urbanística. Així mateix, de conformitat amb l'article 75.3 de la llei esmentada, en la redacció que en fa l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, les obres relacionades amb la instal·lació objecte de la present autorització no estaran sotmeses a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, tot això sense perjuí d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades.  
La present autorització queda afectada pels condicionants previstos en el punt segon de la part resolutiva de la declaració d'impacte ambiental formulada amb data 14 de novembre de 2013 per la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en la part afectada per la instal·lació, i que són:  
1. Respecte a la possibilitat d'utilització dels materials sobrants de l'excavació de fonamentacions en la restitució topogràfica de camins d'accessos temporals i campes de suport, requerirà una adequada integració de la restauració topogràfica aportant terra vegetal i, en cas de ser necessari, efectuant sembres i/o plantacions.  
2. En les zones amb terrenys naturals, en especial matolls gipsícoles, es retiraran estos materials d'excavació de la zona i els donarà una destinació adequada.  
3. En les zones amb hàbitats prioritaris, en especial matolls gipsícoles, que s'hagen compactat, una vegada acabades les obres, es valorarà la conveniència de realitzar una escarificació i subsolatge per a descompactar el terreny i en quina mesura i de quina forma, així com la conveniència de realitzar un adobament. Esta mesura se supervisarà amb antelació suficient, amb els servicis tècnics de la Direcció Territorial d'Alacant per a adoptar amb estos la decisió més adequada per a la restauració de la zona.  
4. En les zones amb terrenys naturals, es valorarà la necessitat i conveniència per a la restauració de les zones afectades d'aportar terra vegetal i de realitzar sembres i/o plantacions amb espècies autòctones, en especial en les zones amb matolls gipsícoles. Se supervisarà amb antelació suficient amb els servicis tècnics de la Direcció Territorial d'Alacant per a adoptar amb ells la decisió més adequada per a la restauració de la zona.  
5. Abans de l'inici de les obres s'efectuarà una inspecció per a comprovar l'existència o no de nius d'espècies d'interés que puguen ser afectades per les obres, per a adoptar les mesures que corresponguen d'acord amb el que establisca el Servici de Vida Silvestre, al qual es consultarà, sense perjuí del que establisca el programa de vigilància ambiental.  
6. Les futures modificacions, alternatives i noves infraestructures elèctriques que estiguen lligades a la línia de 220 kV des de la subestació de Torremendo a la subestació de San Miguel de Salinas hauran de rebre informe previ del Servici de Vida Silvestre d'esta conselleria, independentment que hagen de sotmetre's o no a avaluació d'impacte ambiental.  
7. La línia haurà de complir els requisits especials a, b i d relatius a la càrrega de ruptura de conductors, suports, ferramentes i aïlladors, arreplegats en el punt 5.3 de la ITC-LAT-07, per a poder ser eximida dels tractaments sobre la vegetació dirigits a minimitzar els efectes que puguen derivar-se de la ruptura o caiguda dels conductors a terra d'acord amb el Decret 150/2010, de 24 de setembre, i se sol·licitarà l'exempció del tractament sobre la vegetació en aquells terrenys forestals amb hàbitats prioritaris i/o espècies vegetals d'interés, en especial amb matolls gipsícoles.  
8. S'intentarà, en la mesura que siga possible, que les intervencions que hagen de dur-se a terme sobre la vegetació natural en la fase de funcionament de la línia minimitzen l'afecció sobre esta. En concret, en les formacions vegetals que constituïsquen hàbitats prioritaris, en especial els matolls gipsícoles del terme municipal de San Miguel de Salinas, per les seues característiques i situació, es considera que estes intervencions, en cas de ser necessàries, es duran a terme de manera que permeten la seua conservació.  
9. Per a la identificació dels hàbitats prioritaris, en especial les formacions gipsícoles, tant per a este condicionat com en la resta, el promotor haurà de comptar amb especialistes en flora i vegetació.  
10. En el cas de les tolles de Villaberta s'evitarà la creació de nous camins, el trànsit de maquinària evitarà l'encreuament d'estes (sòl no urbanitzable de protecció hidràulica, segons la DIA del PG de San Miguel de Salinas).  
11. Es complirà el que establix l'informe de la Conselleria de Cultura de data 29 de febrer de 2012.  
Els treballs que es desenrotllen en terrenys forestals i en els seus voltants han d'ajustar-se a les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals establides en el Decret 7/2004, de 23 de gener.  
12. En relació amb les mesures de la fase d'operació i manteniment, en la mesura que siga possible, s'adoptaran mesures per a minimitzar l'afecció a les formacions vegetals de major valor (hàbitat prioritari) i a les espècies vegetals d'interés.  
14. Per al total de la línia se seguirà el que establix la mesura de control d'afecció de fauna establida en el programa de vigilància ambiental proposat.  
15. S'accepta la proposta de programa de vigilància ambiental, i s'haurà de desenrotllar la part corresponent a la fase d'operació i manteniment. S'accepta la periodicitat proposada per als informes. Respecte a la fase de construcció, a més de l'informe previ a l'inici i el que es realitze al final d'esta, se'n farà, almenys, un a la mitat del període d'execució.  
16. La metodologia per a la vigilància de les col·lisions d'aus amb cables de terra es basarà en un reconeixement semestral al llarg de cinc anys, en els quals s'arreplegaran les dades obtingudes per responsables del manteniment de la línia o altres fonts externes que compten amb dades de col·lisió d'aus.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions arreplegats en el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de transport d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució presentat que consta en l'expedient ATLINE/2012/065/03 per a la construcció de la instal·lació autoritzada en el punt primer d'esta resolució, redactat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi professional corresponent el 30 de març de 2012, i habilitar Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal a la construcció de la instal·lació interessada, d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servici públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'esta. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a esta direcció general l'aprovació corresponent.  
  
2. La instal·lació a executar haurà de complir, en tot cas, el que establix el Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 i, en especial, les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 06, «Línies subterrànies amb cables aïllats», i ITC-LAT 07, «Línies aèries amb conductors nus».  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de vint (20) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta del termini per mitjà de sol·licitud motivada davant d'este òrgan directiu, acompanyant a este efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. Als efectes previstos en l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes, Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal comunicarà al Servici Territorial d'Energia d'Alacant el començament de les obres, el qual, al seu torn, ho comunicarà a l'òrgan ambiental en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
  
5. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d'Energia d'Alacant.  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d'Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.   
8. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho comunicarà al Servici Territorial d'Energia d'Alacant als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb la comunicació esmentada s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, que acreditarà que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, d'acord amb el que s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan el certificat de direcció i final d'obra mencionat no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable d'acord amb allò que s'ha indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOCV número 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
9. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servici Territorial d'Energia d'Alacant ho comunicarà a esta direcció general, així com a l'òrgan ambiental als efectes de l'article 18.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en nom d'esta direcció general com a òrgan substantiu.  
10. Esta direcció general, amb el tràmit previ de l'expedient oportú, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes previstos en el títol X de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial Decret 1955/2000.  
Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà l'ocupació urgent als efectes de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal adquirirà la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servici públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i servicis d'estos i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La notificació de la present resolució a Red Eléctrica de España, SA, Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servici públic o servicis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o van haver d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar, o van haver d'informar, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta d'interessats en l'expedient, d'acord amb el que preveu l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa.  
- Traslladar la present resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.  
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 148.2 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Se significa que la publicació mencionada es realitzarà, a més, a l'efecte de notificació de la present resolució als interessats que siguen desconeguts, s'ignore el seu lloc o domicili de la notificació o el mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per aquells o els seus representants, tot això d'acord amb el que determina l'apartat 5 de l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Indústria i Energia d'esta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
València, 19 de desembre de 2014.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.