Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9543, del 28-02-2023 (2023/1884)

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2023, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte de parc eòlic Las Cabrillas II, al terme municipal de Portell de Morella. Expedient: (2520678) 012/2022/AIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9543

Data del DOGV
:   28-02-2023

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2023/1884


Data del document
:   02-01-2023

Organisme emissor
:   Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
    * impacte ambiental

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2023, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte de parc eòlic Las Cabrillas II, al terme municipal de Portell de Morella. Expedient: (2520678) 012/2022/AIA. [2023/1884]  
«Declaració d'impacte ambiental  
Expedient: (2520678) 012/2022/AIA.  
Títol: Parc eòlic Las Cabrillas II.   
Promotor: Med Wind Energy, SL.   
Òrgan substantiu: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
Ref. òrgan substantiu: ATALFE/2020/20.   
Localització: terme municipal de Portell de Morella.  
  
Descripció del projecte  
L'empresa Med Wind Energy, SL, promou un projecte de parc eòlic denominat Las Cabrillas II a la zona eòlica 3 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana. Totes les instal·lacions projectades es localitzen al terme municipal de Portell de Morella i afecten les parcel·les 1, 2, 3, 5 i 9001 del polígon 6; les parcel·les 8, 9, 11, 12, 13, 14, 83, 84, 85, 9004, 9016 i 9018 del polígon 7; les parcel·les 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 56, 9004, 9005, 9006 i 9007 del polígon 8; la parcel·la 9032 del polígon 10, i les parcel·les 26, 128, 129, 132, 134 i 9006 del polígon 11.  
  
El projecte té com a objectiu la construcció d'un parc eòlic amb una capacitat de producció total de 13,80 MW, així com l'ampliació de la subestació elèctrica SET 30/132 kV Embalagué.  
La infraestructura eòlica està formada per 4 aerogeneradors de 3,45 MW de potència unitària per a aconseguir una potència total instal·lada al parc de 13,80 MW. El model d'aerogenerador proposat té 112 m d'altura de fust i un diàmetre del rotor de 126 m, que es corresponen amb 14.527 m² d'àrea d'escombratge. També es projecta la instal·lació d'una torre de mesurament autosuportada de 112 m d'altura per a disposar d'un registre històric de les dades del recurs eòlic al parc.  
  
Dins dels aerogeneradors es disposarà d'un centre de transformació per a transformar la tensió generada de 690 V a 30 kV. Des dels transformadors partiran línies elèctriques soterrades de 30 kV, que discorreran en paral·lel als camins d'interconnexió entre els aerogeneradors i que finalitzaran en la subestació elèctrica transformadora Embalagué, amb una longitud estimada per al projecte de 6.943 metres de rases.  
  
La SET 30/132 kV Embalagué, situada a les parcel·les 25, 26, 132 i 134 del polígon 11 del municipi de Portell de Morella, s'ampliarà mitjançant una nova posició de transformador convencional d'intempèrie amb interruptor, una nova posició de línia convencional d'intempèrie amb interruptor i un nou embarrat principal. L'ampliació prevista, annexa a l'actual, ocuparà una superfície aproximada de 646,25 m² de nous terrenys.  
Les modificacions i adaptacions de la línia d'evacuació existent a 132 kV des de la SET Embalagué fins a l'ST de Morella 400/132 kV seran objecte d'un altre projecte independent.  
Les coordenades UTM on es preveu instal·lar els aerogeneradors, l'estació de mesurament i l'ampliació de la SET són:  
  
COORDENADES UTM ETRS 89 FUS 30  
POSICIÓ X Y  
CAII-01 730.989,00  
 4.486.802,77  
CAII-02 731.397,33 4.486.756,42  
CAII-03 731.723,02 4.487.001,70  
CAII-04 731.660,04 4.485.998,78  
Estació de mesurament 731.699,47 4.486.351,88  
Ampliació SET Embalagué 057.384.00 4.490.596,00  
  
  
L'obra civil del parc eòlic se centrarà en l'execució de les fonamentacions dels aerogeneradors, les plataformes de muntatge, els camins d'accés i les rases de canalització elèctrica. Les fonamentacions dels aerogeneradors es dissenyaran inicialment mitjançant un dau de formigó armat tipus troncocònica, de base circular de 24,80 m de diàmetre i amb una altura variable de 2,60 m. Per al cas de la torre de medició, la fonamentació es realitzarà mitjançant un dau de formigó armat de dimensions 3 x 3 x3 m. Les dimensions de les plataformes de muntatge seran de 45 x 30 m.  
L'accés al parc serà des de la carretera CV-125 Portell de Morella - Iglesuela del Cid, a través del camí de servei del parc eòlic en explotació Las Cabrillas I i a continuació pel camí rural asfaltat Vilafranca - Portell de Morella. Des d'aquest últim vial s'executaran els accessos secundaris a cada aerogenerador, estimats en 1.504 m de camins de nova construcció. La secció transversal dels camins es dissenyarà amb una amplària útil de la calçada de 5,00 m, cunetes laterals d'1 m i una amplària lliure del trajecte de 6,50 m.  
En el projecte s'inclou el pla de desmantellament, que comprén la retirada de totes les estructures o elements permanents i la restauració dels terrenys afectats una vegada finalitzada la vida útil del parc eòlic.  
  
Tramitació administrativa  
En data 14 de febrer de 2022, el Servei Territorial d'Energia, Indústria i Mines de Castelló va donar trasllat a aquest òrgan ambiental de la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte. S'acompanya de:  
- Projecte tècnic del parc eòlic Las Cabrillas II.  
- Projecte tècnic administratiu d'ampliació de la subestació transformadora de 132/12 kV ST PE Embalagué.  
- Estudi d'impacte ambiental (inclou estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000) i document de síntesi.  
- Estudi d'integració paisatgística.  
- Memòria justificativa del compliment dels criteris del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.  
- Pla de desmantellament i restitució ambiental.  
- Informes rebuts durant la fase d'informació pública i consultes.  
  
- Estudi anual d'avifauna del parc eòlic Cabrillas II.  
- Estudi anual de quiròpters del parc eòlic Cabrillas II.  
- Memòria per a l'autorització d'ocupacions temporals en via pecuària.  
- El plec general de normes de seguretat en prevenció de riscos forestals que s'han d'observar en l'execució de les obres i els treballs que es desenvolupen en terreny forestal o en la contornada.  
D'acord amb el certificat remés, l'òrgan substantiu va realitzar la informació pública de l'expedient mitjançant un anunci en el BOP de data 6 de juliol de 2021, en el DOGV de data 2 de juliol de 2021 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Portell de Morella el 7 de juliol de 2021. Durant el període d'exposició pública s'hi ha presentat una al·legació per part de Forestalia Renovables, SL, de data 2 d'agost de 2021, i la resposta del promotor es resumeix continuació:  
  
- L'aerogenerador CAII-01 del parc eòlic Las Cabrillas II està projectat a escassos 90 metres d'una línia elèctrica d'alta tensió i un suport d'aquesta línia se situa dins de la plataforma de muntatge prevista en el projecte; per tant, incompleix les especificacions del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió. El promotor respon que en el projecte final es realitzaran els ajustaments necessaris per a complir amb la distància mínima de l'aerogenerador a la línia elèctrica i, respecte de la plataforma representada gràficament en els plànols d'ocupació permanent i ocupació temporal, indica que no tindrà afeccions ni sobre la línia elèctrica ni sobre el suport existent.  
Simultàniament, l'òrgan substantiu va formular consulta a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a l'Ajuntament de Portell de Morella, a la Conselleria de Política Territorial, Obres i Mobilitat, a Red Eléctrica de España i a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.  
S'ha remés còpia dels informes recaptats:  
- Informe del Servei Territorial de Cultura i Esport de Castelló, de data 21 de gener de 2022, de sentit desfavorable per la falta de la memòria de la prospecció arqueològica.  
- Informe de la Secció d'Estructures i Obres Agràries de la Direcció Territorial de Castelló, de data 19 d'octubre de 2021, desfavorable fins que no es demostre la no afecció al desenvolupament i manteniment del medi rural existent, per a la qual cosa caldrà elaborar un estudi d'afeccions específic.  
- Informe de la Secció d'Estructures i Obres Agràries de la Direcció Territorial de Castelló, de data 3 de desembre de 2021, favorable condicionat a corroborar el compliment de la normativa vigent una vegada realitzat l'estudi acústic i no perjudicar l'activitat agropecuària al voltant de l'actuació.  
- Informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, de data 9 d'agost de 2021, condicionat a l'emissió de nou informe en fases posteriors de tramitació i que sol·licita que s'incorporen al projecte els requeriments exposats en l'informe i que siguen, així mateix, coherents amb els resultats del pla de participació.  
- Informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, de data 3 de novembre de 2021, condicionat a l'emissió de nou informe en fases posteriors de tramitació i que sol·licita que s'incorporen al projecte els requeriments exposats en l'informe.  
- Informe del Servei de Gestió Territorial, de data 17 d'agost de 2021, referent a qüestions de risc d'inundabilitat i altres afeccions territorials, compatible amb el territori, quan s'aprove definitivament el Pla especial d'ordenació dels parcs eòlics del projecte eòlic de Med Wind Energy, SL, per a nous aprofitaments en la zona 3 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV).  
  
- Informe del Servei de Gestió Territorial, de data 28 d'octubre de 2021, compatible amb el territori, ateses les determinacions normatives del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, el Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció de risc d'inundació en la Comunitat Valenciana i de la resta de normativa aplicable.  
  
En data 30 de març de 2022, el Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental remet un requeriment d'esmena de documentació a resoldre pel promotor i per l'òrgan substantiu de l'expedient. En particular, es requereix, d'acord amb l'article 40.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:  
  
- Informe vinculant favorable en matèria de paisatge previst en l'article 25 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost.  
- Informes de l'òrgan competent en les matèries relacionades amb les afeccions al medi natural.  
- Informe vinculant en matèria de patrimoni cultural, d'acord amb l'article 11 de la Llei 4/1998, del patrimoni cultural valencià.  
En data 28 d'octubre de 2022, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló remet un ofici de sol·licitud d'avaluació ambiental ordinària i hi adjunta els informes següents:  
- Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge.  
- Ajuntament de Portell de Morella.  
- Direcció General de Patrimoni i Cultura de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.  
- Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.  
A continuació, es resumeixen els punts més rellevants dels informes i el sentit d'aquests:  
- Informe de l'Ajuntament de Portell de Morella, de data 6 de juny de 2022, en el qual informa que l'activitat no és incompatible amb el planejament urbanístic municipal, si bé caldrà que es realitze la corresponent sol·licitud d'informe a la conselleria competent en matèria d'urbanisme.  
- Informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, de data 12 d'abril de 2022, de caràcter favorable condicionat a la concreció en el projecte d'execució de les mesures d'integració paisatgística, especialment l'obligatorietat de replantejar les plataformes i els camins tenint en compte la geomorfologia enllomada amb la finalitat de no trencar la línia natural del terreny.  
- Informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de data 19 d'octubre de 2022, que informa favorablement pel que fa al vessant patrimonial previst en l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, sempre que es complisquen les mesures correctores proposades respecte del patrimoni arqueològic i etnològic que s'hi poguera veure afectat.  
- Resolució de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 24 de març de 2022, respecte de la valoració preliminar de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, en la qual es conclou que el projecte ha de ser sotmés a una avaluació detallada de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.  
- Resolució de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 5 de juliol de 2022, de declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, en la qual es conclou que el projecte no tindrà repercussions sobre la integritat de l'espai de la Xarxa Natura 2000, sempre que en el desenvolupament se seguisquen les determinacions establides en l'estudi d'afeccions analitzat i que es garantisca el compliment de les mesures preventives i correctores que aquest i la present resolució proposen.  
  
Consideracions ambientals  
La promoció de les energies renovables és un dels objectius de la política energètica de la Unió Europea, ja que el fet d'usar-les constitueix una part important del paquet de mesures necessàries per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i també per a complir l'Acord de París i el marc de la Unió en matèria de clima i energia per a 2030.  
  
El Pla nacional integrat d'energia i clima (PNIEC) 2021-2030, en coherència amb les estratègies de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, persegueix aconseguir en 2050 la neutralitat climàtica a Espanya, en coherència amb els objectius de la Unió Europea, i la transició cap a un sistema elèctric descarbonitzat, la qual cosa implica una incorporació important i sostinguda de fonts renovables.  
El Pla d'energia sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 i l'Estratègia valenciana de canvi climàtic i energia 2030 de la Generalitat recullen els objectius i les estratègies de la Unió Europea i de l'Estat espanyol i plantegen com a objectiu que s'arribe fins a una potència instal·lada de 4.500 MW en energia eòlica.  
En l'actualitat, la potència instal·lada a la Comunitat Valenciana està lluny de complir aquests objectius, per la qual cosa la implantació de parcs eòlics, amb les degudes mesures de mitigació de l'afecció ambiental que puguen comportar, és una prioritat en el context energètic per al compliment dels objectius de descarbonització, reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i mitigació del canvi climàtic, diversificació de les fonts de subministrament, foment de la seguretat del proveïment energètic i la disminució de la dependència energètica d'altres territoris.  
El parc eòlic Las Cabrillas II se situa al sud del parc eòlic Las Cabrillas, actualment en explotació, i els dos pertanyents a la zona 3 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, PECV). En la zona 3 del PECV actualment es troben en explotació 5 parcs eòlics (Arriello, Las Cabrillas, Pla d'Embalagué, Folch I i Folch II) amb un total de 120 aerogeneradors. A l'oest del parc i a una distància entre 1-4,5 km, se situen els aerogeneradors del parc eòlic Concejo I, situat en el terme municipal d'Iglesuela del Cid (Terol), que es troba en tramitació. Els aerogeneradors del parc eòlic Cabrillas II se situen en zona apta amb compliment de prescripcions en estudi d'impacte ambiental, d'acord amb la normativa del PECV.  
  
Per a la selecció d'alternatives del parc eòlic, s'han tingut en compte criteris de producció, mediambientals, urbanístics i d'ordenació del territori. Amb aquests condicionants s'han valorat tres alternatives d'ubicació, a més de l'alternativa zero o de no actuació. El promotor planteja alternatives d'ubicació pròximes als parcs eòlics Pla d'Embalagué i Las Cabrillas, ja en funcionament, amb l'objectiu de compartir les infraestructures d'evacuació construïdes i minimitzar les afeccions en la zona.  
  
Per al conjunt de parc eòlic i les infraestructures associades, el promotor ha seleccionat l'alternativa 3, per ser la que presenta millors accessos viaris, millor aprofitament d'infraestructures construïdes, menys distància a subestació elèctrica, més distància als nuclis de població i menys afecció a vegetació natural i a avifauna. No es presenten alternatives per a l'ampliació de la subestació elèctrica. Cal assenyalar la presència d'una línia aèria d'alta tensió, LAAT 132 kV, que pertany a parcs eòlics en funcionament d'un altre promotor i que discorre per l'àmbit del projecte, molt pròxima a l'aerogenerador CAII-01.  
  
Els impactes més importants sobre el sòl seran els derivats per les superfícies d'ocupació de les obres i els moviments de terres necessaris per a executar-hi totes les infraestructures, que poden generar pèrdues o degradació de sòl fèrtil i increment dels processos erosius. Les superfícies d'ocupació del projecte comprenen les necessàries per a l'execució de les fonamentacions, estimades en 1.385,44 m²; les plataformes de muntatge i auxiliars, estimades en 10.916 m²; els camins d'accés, estimades en 9.024 m², i les necessàries per a l'execució de les rases de canalització elèctrica, que s'estimen en 8.468,40 m². En el projecte s'han estimat els moviments de terres necessaris en 9.134,73 m³ de terra vegetal i en 16.915,71 m³ de terra no vegetal.  
  
En el desenvolupament del projecte no s'estimen afeccions rellevants a la xarxa fluvial de la zona, ja que no es localitzen cursos d'aigua de caràcter temporal o permanent en l'àrea d'implantació dels aerogeneradors i les infraestructures associades. Així mateix, no s'hi han identificat afeccions per risc d'inundació, encara que caldrà tindre en compte que s'hauran de deixar lliure d'obstacles les zones de drenatge natural del terreny durant l'execució de les obres.  
Durant l'execució de les obres es poden produir molèsties a les poblacions pròximes per contaminació acústica i generació de pols. Aquests impactes seran de caràcter puntual i temporal, a més de limitats, tenint en compte les distàncies als nuclis de població més pròxims: Portell de Morella, a més de 3 km, i Puebla de San Miguel i Iglesuela del Cid, a més de 4 km. Durant la fase d'explotació, l'impacte acústic dels aerogeneradors pot generar molèsties a les explotacions ramaderes presents al voltant de l'actuació. El promotor ha elaborat un document d'avaluació del soroll del parc eòlic Las Cabrillas II, a conseqüència de les consideracions de l'informe emés per la Secció d'Estructures i Obres Agràries de la Direcció Territorial de Medi Ambient de Castelló. Per a l'anàlisi acústica preoperacional, se selecciona el model d'aerogenerador V150, de 4,5 MW potència i 105 m d'altura de boixa, si bé considera que amb els models V126 de 3,45 MW i 117 m d'altura de boixa i V136 de 3,45 MW i 112 m d'altura de boixa s'obtindran uns nivells de soroll dins del mateix rang de magnitud que els obtinguts amb el model de turbina V150 analitzat. Després de l'anàlisi, es fa una estimació i s'inclou un mapa de soroll amb la representació de les corbes isòfones cada 2 dB i les edificacions registrades en l'entorn dels aerogeneradors i s'estima que no se superen els 50 dB en el cas més desfavorable. No es realitza un estudi detallat de les afeccions ni de les conclusions respecte dels valors de qualitat acústica obtinguts.  
  
Les afeccions més rellevants sobre la coberta vegetal de la contornada es donaran en la fase de construcció. Els terrenys en els quals se situaran les instal·lacions es corresponen, d'acord amb la cartografia del PATFOR, amb sòl catalogat com a forestal i no hi ha, per tant, en l'àmbit del projecte, sòl catalogat com a forestal estratègic. També hi ha presents en la contornada terrenys d'ús agrícola i vies de servei executades per als parcs eòlics en funcionament existents a la zona eòlica. No s'hi té constància de la presència d'espècies de flora rellevants. Respecte a hàbitats d'interés prioritari (HIC), d'acord amb la cartografia d'hàbitats a escala 1.50.000, hi consta la presència de l'QWB 6562, Bruguerars oromediterranis endèmics amb argilaga, inclòs en l'annex IV del Decret 70/2009, de 22 de maig, en gran part del parc eòlic, amb l'excepció de l'aerogenerador CAII-03 i la línia d'evacuació.  
  
Les afeccions més significatives a fauna d'aquesta mena de projectes se centren en l'avifauna i els quiròpters. El promotor ha realitzat un estudi preoperacional d'avifauna i un estudi preoperacional de quiròpters al llarg d'un període de 12 mesos. Segons les quadrícules 1x1 del Banc de dades de la biodiversitat de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit del projecte es localitzen les següents espècies prioritàries de fauna:  
  
- Àguila calçada (Hieraaetus pennatus), inclosa en el Conveni de Berna (annex II), Conveni de Bonn (annex II) i Directiva d'aus (annex I) i Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESPRE).  
- Cotoliu (Lullula arborea), inclosa en el Conveni de Berna (annex III), Directiva d'aus (annex I) i Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESPRE).  
- Sit (Emberiza hortulana), inclosa en Conveni de Berna (annex III), Directiva d'aus (annex I) i llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESPRE).  
De l'estudi d'avifauna realitzat es destaca l'afecció considerada molt alta per àrea de pas de voltor entre les colònies de la rambla de Sellumbres i zones d'aliment al port de Las Cabrillas, que afectaria els aerogeneradors CAII-01, CAII-02 i CAII-03. També és considerada com a molt alta l'afecció per taxa d'encreuament per al corredor P2CAII1, que afecta l'aerogenerador CAII-04, i com a afecció alta per a l'aerogenerador CAII-03 del corredor P1CAII1. L'estudi d'avifauna determina una afecció alta de l'aerogenerador CAII-04 per proximitat a zona de nidificació d'una parella d'àguiles calçades (Hieraaetus pennatus) i una parella d'aligots (Buteo buteo). Respecte de l'estudi de quiròpters, es conclou amb una previsió de risc alta per a les espècies Pipistrellus pipistrellus i Pipistrellus kuhlii, en considerar-ne l'abundància i el comportament de vol, i una afecció moderada per a les espècies Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo savii, Tadarida teniotis i Miniopterus schreibersii.  
La totalitat del parc eòlic Las Cabrillas II, incloses les línies d'evacuació i la subestació elèctrica Embalagué, es localitza en l'àmbit de l'espai de la Xarxa Natura 3081 TTG de l'Alt Maestrat (ES5223002), que comprén una àrea de 43.612,5 ha d'extensió en l'extrem nord-oest de la província de Castelló. En l'estudi d'impacte ambiental s'inclou com a annex l'estudi de valoració preliminar de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 que, després de l'avaluació de Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, es va determinar sotmetre a una avaluació detallada de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000. Per a l'obtenció de la resolució de declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, el promotor va realitzar un estudi d'afeccions amb el contingut i l'abast especificats en la valoració preliminar. Els principals aspectes inclosos en l'estudi d'afeccions són, entre altres, els següents:  
  
Afeccions a avifauna  
- Abans de l'inici de les obres, s'hi realitzarà una campanya de camp per a detectar possibles nous nius o espai vital de fauna o avifauna.  
- Durant la fase de construcció, es continuarà el seguiment d'aquestes parelles. Si els nius es localitzen a una distància igual o inferior a 500 m, les obres hauran de realitzar-se fora del període reproductor de les espècies (març-juliol).  
Afecció a poblacions de voltor  
- Presentació abans de l'1 d'agost de 2023 d'un estudi sobre els patrons d'ús de l'espai i la cerca d'aliment del voltor que permeta, si es considera necessari, situar-hi nous canyets, o modificar els existents. El promotor presenta amb data 19 de juliol de 2022 una proposta metodològica per a l'anàlisi de l'ecologia espacial del voltor als parcs eòlics existents i previstos en les zones eòliques 1-2-3 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.  
- Control per part dels gestors del parc sobre la presència de carnum al voltant de les instal·lacions a fi de minimitzar el risc de col·lisió d'ocells necròfags contra aerogeneradors i línies elèctriques. El promotor haurà de presentar el contracte amb els propietaris de les explotacions ramaderes pròximes a l'àmbit del projecte que concrete aquesta sèrie de mesures.  
Afeccions a quiròpters  
- Seguiment rigorós de la possible mortalitat, d'acord amb els protocols indicats en directrius de SECEMU (González et al., 2013) o EUROBATS (Rodrigues et al., 2015).  
- Seguiment posterior de l'activitat de les rates penades al voltant dels aerogeneradors perquè coneguen l'ús de l'espai una vegada estiga el parc en explotació. Seguiment específic al voltant del parc eòlic de l'espècie Miniopterus schreibersii (espècie vulnerable segons el Catàleg espanyol i valencià d'espècies amenaçades).  
  
- En la fase d'explotació, es realitzarà un seguiment de la sinistralitat d'aus i quiròpters, segons el protocol elaborat per la Direcció General de Medi Natural, revisat en 2012 i actualment en aplicació per als parcs eòlics en funcionament de la zona.  
L'estudi d'afeccions no especifica les mesures que cal adoptar en cas d'obtindre uns valors elevats de mortalitat d'aus i/o quiròpters al parc. La Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, analitzat l'estudi d'afeccions, va emetre una resolució que considerava que el projecte no tindrà repercussions sobre la integritat de l'espai de la Xarxa Natura 2000. En la resolució considera adequades les mesures proposades en l'estudi d'afeccions, encara que, per a garantir-ne la no afecció, considera necessari condicionar-les al compliment de dos requisits que s'inclouen en el condicionat de la present resolució.  
  
La implantació del projecte produirà una alteració visual del paisatge a conseqüència de l'ocupació de terrenys i la presència de nous aerogeneradors a la zona. Les instal·lacions estan situades al paisatge de rellevància regional 04 denominat Paisatge de la Pedra Seca i l'Entorn d'Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla i Benassal. En l'estudi d'integració paisatgística s'ha considerat com a àmbit d'estudi fins a 12.000 m des del parc; així, els dos municipis més afectats són Portell de Morella i, en menor mesura, Iglesuela del Cid, a la província de Terol. Vilafranca i Castellfort se'n veuran afectats en menor mesura amb una visibilitat baixa. Respecte de la unitat de paisatge considerada UP4 Portell de Morella, s'hi aporta una valoració i se n'obté un valor paisatgístic alt. La visibilitat des dels nuclis de població més pròxims és baixa o nul·la; no obstant això, des dels masos pròxims la visibilitat serà important.  
  
Respecte del patrimoni cultural, la zona d'estudi del projecte i el seu entorn destaca per l'extraordinària importància arqueològica, posada de manifest arran de les prospeccions i intervencions arqueològiques realitzades durant l'execució dels parcs eòlics existents a la zona. En l'àmbit d'estudi del projecte es troben nombroses restes arqueològiques documentades que poden veure's afectades en la fase de construcció de les obres. De les prospeccions arqueològiques realitzades durant els mesos de juliol i agost de 2022, es constaten diferents afeccions a jaciments arqueològics. Entre les més significatives, destaquen les afeccions als jaciments del Colladar i la Cabrella 12, trobats durant la intervenció arqueològica de la 1a fase del PECV, per la plataforma de muntatge i el camí d'accés de l'aerogenerador CAII-01. També presenta afecció el jaciment inèdit del Tossalet del Mas Cremat per la plataforma de muntatge de l'aerogenerador CAII-01. Pel que fa a patrimoni paleontològic, es destaca la possibilitat d'afecció a materials geològics que puguen allotjar un contingut paleontològic rellevant en la unitat geològica Formació Argiles de Morella, concretament a l'àrea d'instal·lació de l'aerogenerador CAII-02 i un xicotet tram del camí d'accés. En l'informe tècnic etnològic se citen les nombroses construccions de pedra seca existents i que poden veure's afectades per les obres.  
  
Als voltants de l'actuació es troben diferents vies i elements pecuaris que poden veure's afectats per les obres. En la documentació remesa s'inclou una memòria per a l'autorització d'ocupacions temporals en via pecuària, que haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent en la matèria.  
  
En l'EsIA s'inclou una anàlisi de la vulnerabilitat del projecte enfront de riscos d'accidents greus o de catàstrofes naturals. Conclou que no s'hi preveuen efectes significatius derivats de la potencial vulnerabilitat del projecte. No obstant això, les instal·lacions projectades disposaran d'un pla d'autoprotecció i un cap d'emergències assignat en cas d'accidents o incendi.  
En el projecte s'estima recuperar la totalitat de terra vegetal extreta per a les tasques de restauració i inicialment es té previst portar a abocador 1.071,29 m³ de material sobrant.  
En la fase de replantejament de les obres i abans de l'inici de les tasques de rebuig i desbrossament, s'abalisarà la zona d'obres, i s'hi limitaran les zones d'EBR 7418 i les zones especialment sensibles per a evitar-hi els moviments de maquinària o personal d'obra.  
  
Així mateix, l'EsIA inclou una sèrie de mesures correctores per a minimitzar la possible afecció a hàbitats d'interés prioritari i preveu, en cas d'afecció, la recuperació d'una superfície similar a l'afectada en un emplaçament acordat amb l'òrgan administratiu competent en la matèria.  
Prèviament al començament de les obres, el promotor contactarà amb l'òrgan competent en matèria de flora i fauna silvestre per a realitzar una prospecció de camp amb l'objectiu d'identificar-hi la presència d'espècies protegides i abalisar els punts o les zones de distribució perquè no es vegen afectades per les obres.  
Les mesures preventives i correctores més significatives en relació amb l'avifauna complementen les anteriorment descrites i incloses en l'estudi d'afeccions a Xarxa Natura 200 i s'hauran de complementar amb les que considera necessàries la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental. Els dos requisits que preveu la resolució per a garantir la no afecció es refereixen a la implantació d'un protocol d'actuació en cas de detectar-hi mortalitat d'alguna espècie d'avifauna inclosa en el LESPRE que puga estar afectant la viabilitat de la població local de les espècies, mitjançant la proposta de noves mesures mitigadores o la instal·lació d'un sistema de detecció d'aus en temps real que active automàticament un sistema d'alerta i parada dels aerogeneradors implicats. El segon requisit consisteix en la prolongació de l'estudi d'avifauna reproductora en la zona durant la fase d'obres i almenys en un període de 3 anys després de la posada en funcionament del parc.  
  
La Direcció Territorial de Cultura i Esport de Castelló informa de les possibles afeccions dels diferents elements del projecte en els elements arqueològics documentats, i hi proposa una sèrie de mesures preventives, correctores i compensatòries addicionals a les plantejades en la memòria de la prospecció arqueològica. Entre aquestes, cal destacar com a mesura preventiva la necessitat de realitzar sondejos arqueològics manuals als jaciments del Tossalet del Mas Cremat, el Mas de Ferrers de Dalt, els jaciments Frontó I-IV, l'assentament del Frontó i la Lloma dels Mollons 3 i 4, per a esbrinar-ne l'extensió, la cronologia, l'estat de conservació i l'interés científic, o descartar que siguen elements integrants del patrimoni arqueològic. Als jaciments del Colladar i la Cabrella 12, afectats per la pista d'accés i la línia d'evacuació de l'aerogenerador CAII-01, s'haurà de dur a terme una excavació en tota l'extensió per a documentar-los i modificar el traçat de les afeccions per a evitar-ne la destrucció. Depenent de l'estat de conservació, es determinarà si cal posar-los en valor. Així mateix, inclou la necessitat de realitzar un seguiment arqueològic a temps complet durant l'execució dels moviments de terra de la línia d'evacuació i a temps parcial pel que fa a l'ampliació de la subestació elèctrica. En l'informe tècnic paleontològic s'inclou la necessitat de fer un seguiment paleontològic al llarg d'un tram de 600 m de longitud total, que correspon a les obres d'execució de les rases per a canalitzacions elèctriques i l'execució del camí d'accés de l'aerogenerador CAII-02. L'informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni disposa d'una sèrie de mesures preventives, correctores i compensatòries respecte de les construccions de pedra seca que hi ha al voltant del projecte i que han de ser preservades o, en cas que fora inevitable que es pogueren veure afectades, la necessitat de reposar-les i reconstruir-les al voltant del lloc original.  
  
L'estudi d'impacte ambiental conté un programa de vigilància ambiental (PVA) aplicable durant les diferents fases del projecte a fi de realitzar un seguiment ambiental del projecte en les fases d'execució i explotació que garantisca la implementació de les mesures preventives i correctores aplicades i detecte l'efectivitat que tenen. Inclourà una sèrie d'informes (ordinaris, extraordinaris, específics, previ a la recepció d'obres i final en la fase d'explotació). En el PVA s'estableix una periodicitat dels informes ordinaris de 4 mesos i de periodicitat anual a partir del quart any d'explotació.  
Durant la fase d'explotació, el seguiment ambiental estarà centrat en els aspectes següents:  
- Seguiment de l'impacte sobre la fauna.  
- Control de l'impacte acústic generat pels aerogeneradors.  
- Seguiment de l'efectivitat de les mesures de restauració aplicades.  
  
- Gestió dels residus generats en l'explotació.  
  
Consideracions jurídiques  
Les instal·lacions per a la utilització de la força del vent per a la producció d'energia (parcs eòlics) que es troben a menys de 2 km d'un altre parc eòlic en funcionament estan subjectes a avaluació d'impacte ambiental ordinària d'acord amb l'article 7.1a de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, en concordança amb l'annex I (grup 3.i).  
  
L'expedient ha observat els tràmits previstos en la secció 1a, capítol II del títol 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i en les altres disposicions que hi són aplicables.  
L'article 13 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, atribueix a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.  
  
Per tot el que s'ha esmentat anteriorment, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental i en ús de les atribucions que tinc, resolc:  
  
Primer  
Respecte del projecte de parc eòlic Las Cabrillas II de 13,80 MW i del projecte d'ampliació de la SET 30/132 kV Embalagué, promogut per Med Wind Energy, SL, al terme municipal de Portell de Morella (Castelló), es proposa formular la present declaració d'impacte ambiental, en la qual s'estableixen les condicions ambientals, incloses les mesures preventives, correctores i compensatòries, que resulten de l'avaluació ambiental practicada i s'exposen a continuació, en les quals s'ha de desenvolupar el projecte per a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals, sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables.  
  
Atesos els antecedents i fonaments de dret exposats, es resolen les condicions del projecte i les mesures preventives, correctores i compensatòries dels efectes adversos sobre el medi ambient, que s'estableixen en els termes següents:  
1. Condicions al projecte.  
i) Condicions generals.  
(1). El promotor haurà de complir totes les mesures preventives i correctores previstes en l'EsIA, el projecte tècnic i la resta de documentació que hi ha en l'expedient, així com les acceptades després de la informació pública o contingudes en la informació complementària, sempre que no contradiguen el que s'estableix en la present resolució.  
(2). Es recorda que cal complir tota la legislació rellevant que hi siga aplicable i que afecte els elements del medi recollits en la present resolució.  
ii) Condicions relatives a mesures preventives, correctores i compensatòries per als impactes més significatius.  
(3). Les mesures preventives i correctores derivades dels diferents informes emesos durant la tramitació del projecte per la Direcció General de Medi Natural, la Direcció General de Cultura i Esport i la Direcció General de Política Territorial i Paisatge hauran d'incloure's en el projecte d'execució i pressupostar-se per a executar-los correctament.  
  
(4). Amb anterioritat al primer any en funcionament del parc eòlic, s'elaborarà un estudi acústic que incloga els mapes de soroll en situació operacional i amb diversos escenaris de vent, s'analitzaran els resultats i s'hi proposaran mesures correctores en cas de superar-se els llindars legals. Així mateix, s'haurà de realitzar un estudi de l'afecció per ombreig intermitent o flickering en els habitatges o edificacions situades a una distància inferior a deu vegades el diàmetre del rotor.  
  
(5). S'haurà de presentar per a l'aprovació davant de l'òrgan competent en matèria de flora i fauna silvestre una proposta de protocol d'actuació respecte dels aerogeneradors que pogueren causar la mortalitat d'alguna espècie d'avifauna del LESPRE, amb diferenciació de les espècies catalogades en perill d'extinció o vulnerable de les espècies no amenaçades. Per a una aplicació més efectiva del protocol i un seguiment més intensiu de les espècies, s'haurà de preveure la disposició d'un sistema automàtic de detecció d'ocells que desencadene accions dissuasives o de parada d'aerogeneradors.  
(6). Abans de l'inici de les obres, es contactarà amb l'òrgan competent en matèria de flora i fauna silvestre per a dur a terme una prospecció de camp a fi de detectar la presència d'espècies protegides i delimitar les zones especialment sensibles.  
(7). Respecte del control de la presència de carronya per part dels gestors del parc, el promotor presentarà davant de l'òrgan competent en matèria de flora i fauna silvestre el contracte amb els propietaris de les explotacions ramaderes pròximes a l'àmbit del projecte que reculla la prohibició de deixar cadàvers d'animals en un radi de 2.000 m dels aerogeneradors i l'obligatorietat de recollida per part dels ramaders.  
  
(8). Es disposarà de zones impermeabilitzades i d'un sistema de recollida de possibles fuites d'olis i combustibles, procedents de la maquinària i de les estructures que es generen durant l'execució de l'obra. Els residus generats es gestionaran segons la normativa vigent, i mitjançant gestor autoritzat, s'establiran les zones de recollides de residus i no se'n farà apilament en zones amb pendents elevats o amb perillositat d'inundació.  
(9). No es localitzaran zones d'apilament, parcs de maquinària o superfícies auxiliars d'obra sobre àrees amb vegetació natural o hàbitats d'interés comunitari.  
(10). S'hi hauran d'implementar les mesures d'integració proposades en l'estudi d'integració paisatgística aportat i completar-les amb les condicions paisatgístiques establides en l'informe emés en matèria de paisatge. Aquestes mesures i condicions s'hauran d'incorporar al projecte d'execució en la memòria, plànols i pressupost, per a l'execució real i efectiva i es verificaran en fases posteriors de la tramitació per l'òrgan substantiu, prèviament a l'autorització de l'explotació.  
  
(11). Abans de l'inici de les obres, el promotor presentarà davant de l'òrgan competent en patrimoni cultural una memòria prèvia de la intervenció arqueològica que es farà als jaciments del Colladar i la Cabrella 12, així com de la planificació dels treballs previstos mitjançant sondejos arqueològics manuals als jaciments del Tossalet del Mas Cremat, el Mas de Ferrers de Dalt, Frontó I-IV, l'assentament del Frontó i la Lloma dels Mollons 3 i 4. Una vegada acabats els treballs, es presentarà una memòria final davant de l'òrgan competent en patrimoni cultural amb els resultats de la intervenció i amb la proposta de mesures correctores per a la seua conformitat.  
(12). Caldrà abalisar les construccions de pedra seca presents en l'àmbit del projecte i que pogueren veure's afectades per les obres per tal de preservar-les. En cas que l'afecció d'un tram siga inevitable per una infraestructura permanent, caldrà reconstruir-lo als voltants del tram afectat mitjançant la tècnica constructiva original.  
(13). L'emissió de l'autorització administrativa de tancament definitiu del parc eòlic obligarà el promotor a desmantellar-lo en els termes definits en el pla aportat a l'expedient.  
iii) Condicions al Pla de vigilància ambiental.  
(14). Com a mesura preventiva i d'acord amb l'informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, s'estableix el seguiment arqueològic durant l'execució de les obres. El pressupost del seguiment haurà de revisar-se i actualitzar-se en el projecte d'execució, juntament amb el pressupost destinat a la intervenció arqueològica i la reposició de les construccions de pedra seca afectades per les obres.  
  
(15). El seguiment d'avifauna reproductora a la zona, previst durant la fase de construcció, haurà de prolongar-se durant almenys un període de tres anys des de la posada en funcionament del parc.  
(16). Les accions incloses en el Programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se per a acreditar que s'adopten i executen les mesures preventives i correctores proposades i per a comprovar l'eficàcia que tenen. La documentació haurà d'estar a la disposició de les autoritats competents.  
En els termes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la present declaració d'impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'haguera començat l'execució del projecte en el termini de quatre anys. A aquest efecte, el promotor notificarà a l'òrgan ambiental el començament de les obres.  
  
Segon  
De conformitat amb el que preveu l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:  
a. Ordenar la publicació de la present declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en la seu electrònica.  
b. Aquesta declaració d'impacte ambiental no serà objecte de recurs sense perjudici dels que, si així correspon, pertoquen en via administrativa i judicial contra l'acte per al qual s'autoritza el projecte.  
  
Tercer  
L'òrgan substantiu haurà de tindre degudament en compte, en el procediment d'autorització del projecte, l'avaluació d'impacte ambiental efectuada, atenent els criteris establits en l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, referits tant al contingut de l'autorització com a la publicitat de la decisió.  
  
València, 2 de gener de 2023.- El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga».