Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4182, del 04-02-2002 (2002/895)

Concurso de obra civil y arquitectura de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y acceso foro centro de la fase III de la ampliación de Feria Valencia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4182

Fecha DOGV
:   04-02-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/895


Organismo emisor
:   Feria Muestrario Internacional de Valencia

Tipo de documento
:   Concurso

Concurso de obra civil y arquitectura de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y acceso foro centro de la fase III de la ampliación de Feria Valencia. [2002/Q895]
  
Cuadro resumen de características del pliego de bases correspondiente al concurso de obras:
  
1. Designación del objeto de la licitación
  
Construcción de la obra civil y arquitectura de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y acceso foro centro de la fase III de la ampliación de Feria Valencia.
  
2. Presupuesto base de licitación
  
El presupuesto asciende a treinta y siete millones seiscientos diecisiete mil trescientos cuarenta y siete euros (54.964.390 EUR) (sin IVA).
  
3. Anualidades presupuestarias
  
Ejercicio 2002: 49.463.978 euros (sin IVA)
  
Ejercicio 2003: 20.510.734 euros (sin IVA)
  
Ejercicio 2004: 7.305.289 euros (sin IVA)
  
4. Plazos de ejecución
  
Los plazos de ejecución serán 30 meses desde la adjudicación del contrato.
  
5. Clasificación contratista
  
Grupo Subgrupo Categoría
  
A 1 e)
  
C 1, 2, 4 y 6 f)
  
6. Fianza
  
Provisional: 1%; 376. 173,47 euros.
  
Definitiva: ver cláusula 11 del presente pliego.
  
7. Gastos exigibles al contratista o contratistas
  
- 7,5% sobre presupuesto de contrata, incluido IVA, en concepto de gastos de proyecto, dirección de obras, asistencia técnica y control de calidad.
  
- Gastos por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras, así como la publicación de los anuncios y colocación de carteles en obra.
  
8. Plazo de garantía
  
12 meses a contar desde la fecha del acta de recepción definitiva
  
9. Revisión de precios
  
No procede.
  
10. Admisión de variantes
  
No se admiten variantes.
  
Pliego de condiciones para la adjudicación de las obras de construcción de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y acceso foro centro, fase III de la ampliación de Feria Valencia.
  
1. Definiciones
  
Comité Ejecutivo de Feria Valencia: es el órgano permanente para el gobierno, gestión y administración de la institución y todos sus certámenes feriales con plena autonomía para la ejecución y cumplimiento de sus funciones.
  
Ofertante: persona física o jurídica que ha presentado oferta para la realización de trabajos objeto de este pliego.
  
Adjudicatario: persona física o jurídica que ha resultado adjudicataria por el órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido en este pliego.
  
Contratista: persona física o jurídica que ha sido contratada por Feria Valencia para la realización de los trabajos objeto de este pliego.
  
Subcontratista: toda persona física o jurídica que tiene una relación contractual no laboral con el contratista para prestar cualquier servicio relativo al desarrollo de alguna de las partes de los trabajos objeto de este pliego.
  
Obras: se refiere a los trabajos que se regulan en este pliego y en consecuencia en el contrato. También se denominan trabajos.
  
Recinto de obras: se refiere al recinto ferial de Valencia en la que se llevarán a cabo las diferentes obras por los diferentes contratistas contratados por Feria Valencia.
  
Dirección de obras: lo compone la Dirección Facultativa, esto es, el equipo técnico designado por Feria Valencia y autores del proyecto con facultades para decidir sobre todos los aspectos técnicos de la obra y para dirigir su ejecución material y controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo construido.
  
2. Objeto del pliego
  
2.1 Constituye el objeto de este pliego la regulación de las fases de licitación, adjudicación y ejecución por el contratista de los trabajos de la construcción la obra civil y de arquitectura del nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras, accesos y foro centro de la fase III de la ampliación del recinto ferial. Incluye también las demoliciones necesarias para la construcción de lo anterior, en el ámbito de la ampliación de la recinto ferial de Valencia. Contempla todo lo concerniente al plan de seguridad y salud, y vigilancia de las obras. Incluye también los medios auxiliares (grúas, maquinaria, andamios, protecciones, caseta de obra, etcétera) necesarios para la realización de los trabajos y su mantenimiento durante todo el período de desarrollo de las obras.
  
2.2 Los trabajos que el contratista se obliga a realizar se ajustarán al proyecto redactado por los técnicos designados por Feria Valencia, de acuerdo con las especificaciones que figuran en los planos, mediciones, memoria, pliego de condiciones y estudio de seguridad y salud del citado proyecto, cuyo ejemplar se da por reproducido íntegramente en este documento.
  
2.3 El adjudicatario de los trabajos contemplados en este pliego y la Dirección Facultativa, una vez adjudicadas las obras, no podrán convenir modificaciones técnicas, estructurales, funcionales o estéticas que no estén contenidas en el proyecto y que tengan implicaciones económicas y temporales sin estar previamente aceptadas por Feria Valencia
  
2.4 Los trabajos a realizar incluyen el suministro de todos los materiales necesarios, la mano de obra directa e indirecta, maquinaria y todas las instalaciones auxiliares necesarias para la completa ejecución de las obras.
  
2.5 Formarán parte de contrato, además de este pliego de bases, los siguientes documentos anexos:
  
I. Proyecto de ejecución compuesto por memoria, anejos, planos, pliegos de condiciones y presupuesto compuesto por mediciones y precios.
  
II. Programa de ejecución de los trabajos y de suministro de materiales y equipos acordados con el contratista, que respete los hitos establecidos y de acuerdo con lo estipulado en el punto 21, programa de trabajos de este pliego.
  
III. Aval de garantía definitiva.
  
IV. Plan de seguridad y salud, desarrollado a partir del estudio de seguridad y salud correspondiente.
  
V. Plan de obra detallado.
  
2.6 En todo caso, se entiende que lo dispuesto en este pliego prevalecerá sobre lo establecido en los documentos anexos que forman parte del contrato, y entre éstos, el orden de prelación será el establecido anteriormente en este mismo apartado.
  
2.7 La presentación de ofertas implicará manifestación expresa del ofertante de que acepta el contenido de este pliego de bases y su conformidad con el mismo.
  
3. Participantes
  
3.1 Pueden presentar ofertas para optar a la adjudicación de las obras aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten capacidad técnica y profesional suficiente para llevar a buen término todos los trabajos que se encomiendan en el presente pliego y que cumplan los requisitos establecidos en el mismo y sus anexos.
  
3.2 Si varias empresas concurren mediante compromiso de constitución de una unión temporal, cada uno de los empresarios comprometidos en su constitución deberá acreditar los requisitos establecidos en el apartado 13.3 «Documentación a presentar: sobre número 1: documentación administrativa», salvo los correspondientes a los puntos e) «Garantía provisional» y i) «Certificado de clasificación», que podrán ser cumplidos complementariamente entre las empresas comprometidas en la constitución de la UTE. Deberán acompañar, asimismo, un escrito de compromiso en el que indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que lo suscriben y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas.
  
4. Gastos exigibles al contratista
  
Son de cuenta del contratista o contratistas, los gastos recogidos en el apartado 7 del cuadro resumen de características, y que son: redacción del proyecto, preparación del pliego, prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección de obra, asistencia técnica, control de calidad, inspección, liquidación y legalización de las obras e instalaciones, la publicación de los anuncios del concurso, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
  
Los gastos por redacción, dirección, ensayo, seguridad y salud y control de la obra que tengan lugar durante la ejecución de los mismos incluidos en el párrafo anterior y que deben realizarse con cargo al contratista, no excederán del porcentaje fijado en el apartado 7, del cuadro resumen de características del presente pliego.
  
5. Duracion del contrato
  
5.1 La duración del contrato se corresponderá con el plazo necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
  
6. Plazo de ejecucion de los trabajos
  
6.1 Los trabajos objeto del contrato se realizarán en el plazo máximo propuesto por el contratista en su oferta que, en todo caso, no podrá ser superior a 30 meses, a contar desde la fecha de la firma del acta de viabilidad de las obras comprobación de replanteo. El contratista se ajustará, en todo caso, a los plazos parciales y fechas que se señalan a continuación, y que a falta del programa acordado indicado en el apartado 21, programa de trabajos, servirán como referencia para el establecimiento de las penalizaciones del punto 19, obligaciones del contratista de este pliego:
  
Hitos intermedios:
  
Entrega del foro centro nivel 1, el 1 de marzo de 2003.
  
Entrega del pabellón especial, el 1 de marzo de 2004.
  
Entrega de la obra civil de infraestructuras y accesos, el 1 de marzo de 2004.
  
Finalización acceso sur, 1 septiembre 2004.
  
6.2 Entrega de las obras:
  
La entrega de la totalidad de las obras contempladas en este pliego de condiciones será el 1 de septiembre del año 2004, habiendo cumplido en su totalidad los hitos contemplados en la cláusula 6.1 de este pliego.
  
Este plazo final de entrega de obras será el que servirá de referencia para el establecimiento de la penalización del apartado 19.4 del presente pliego.
  
En caso de que se produjera algún retraso en el plazo final establecido, se aplicará una penalización con un máximo del 10% del precio total del contrato.
  
El pago o deducción de dichas sanciones no eximirá al contratista de las obras de su obligación de terminar la obra o cualquier otra de sus obligaciones y responsabilidades según el contrato, y en ningún caso constituirá una renuncia por Feria Valencia a sus derechos en el contrato, incluida la resolución del mismo.
  
Si a juicio de la dirección de obras, los trabajos realizados mostraran la imposibilidad del cumplimiento por parte del contratista de las obras, de los plazos parciales establecidos en el presente pliego, Feria Valencia podrá exigir de la misma el incremento de los medios auxiliares y mano de obra, o el establecimiento de dos o más turnos de trabajo sin que por ello sufran aumento los precios establecidos en la oferta adjudicataria del concurso.
  
Para verificar el cumplimiento global del plazo de ejecución final de obra, se establecen los hitos indicados en la cláusula 6 del presente pliego.
  
El contratista de las obras deberá empezar la obra tras el levantamiento del acta de viabilidad y comprobación de replanteo de las obras, contemplado en las cláusulas 18 y 20 de este pliego.
  
El incumplimiento del plazo final se considerará como retraso esencial y se podrá penalizar hasta el 100% de la penalización establecida en este pliego.
  
Si el contratista de las obras se retrasa en la marcha de las obras por causas de fuerza mayor, o por retraso autorizado por la Dirección de Obras, entonces el plazo de ejecución, deberá ser aumentado mediante una orden de cambio modificando el programa de trabajo contemplado en la cláusula 21 del presente pliego.
  
6.3 Suspensiones
  
Las suspensiones podrán ser totales o parciales, según se refiere a la totalidad de las obras y prestaciones que realice el contratista de las obras, o solamente a una parte de ellas, de clara definición y que sea separable en su ejecución del conjunto.
  
Feria Valencia podrá suspender temporalmente los trabajos, ya sea en su totalidad o en parte, en los siguientes casos :
  
a) Cuando sin previo aviso u orden escrita de la Dirección de Obras, ni haberse producido algunas de las causas de fuerza mayor previstas se paralicen los trabajos contratados, sin causa justificada.
  
b) En el caso de culpa o fallo del contratista de las obras en la ejecución de las obligaciones derivadas de este pliego, o en caso de emergencia que ponga en peligro vidas o propiedades.
  
c) Cuando a criterio de la Dirección de Obras se juzgue necesario para la debida ejecución de las obras o en razón de las circunstancias meteorológicas que afecten a la seguridad o calidad de las obras.
  
Cuando la suspensión sea imputable al contratista de las obras, Feria Valencia tendrá derecho a la correspondiente indemnización por aquellos daños o perjuicios que le haya producido la suspensión o bien, caso de que los efectos de la suspensión fueran irreparables, tendrá derecho a instar la suspensión del contrato.
  
Cuando la suspensión sea imputable a Feria Valencia, el contratista tendrá derecho a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios que le haya producido la suspensión.
  
Se entenderá como causa justificada de suspensión de los trabajos por parte del contratista, el no pago de las certificaciones de obra en la forma y plazo establecidas en el contrato.
  
Siempre que se produzca una suspensión temporal Feria Valencia y el contratista de las obras suscribirán un acta de reanudación, en la que expondrán las causas y razones que la motiva, con indicación de la parte contratante que la solicita.
  
Resueltas las causas o razones que motivaron la suspensión temporal, las partes suscribirán igualmente un «acta de reanudación» que indicara las fechas en que esta tendrá lugar y los datos que se consideren convenientes incluir para mejor definición del futuro programa de trabajo y las mutuas prestaciones pendientes.
  
7. Presupuesto
  
7.1 El presente tipo de ejecución por contrata para realizar los trabajos objeto del contrato, incluido el Plan de Seguridad y Salud, que servirá de base para la presentación de las ofertas, asciende a la cantidad de treinta y siete millones seiscientos diecisiete mil trescientos cuarenta y siete euros (37. 617.347 EUR) (sin IVA).
  
7.2 El contratista asumirá como suyos todos los documentos de que consta el proyecto, anejos, planos, pliegos, mediciones y presupuesto, entendiéndose que han procedido a la revisión de todos ellos, así como, los gastos contemplados en la cláusula 4 del presente pliego.
  
7.3 Las aclaraciones que dicte la Dirección Facultativa sobre el proyecto y sus documentos no se considerarán en ningún caso como modificaciones o variaciones, debiéndose ejecutar por el contratista sin coste o plazo adicional.
  
7.4 Cualquier trabajo que no esté expresamente detallado en la totalidad de los documentos de proyecto, figurando en alguno de ellos, y que sea necesario para conseguir el objeto del mismo, será realizado por el contratista como si dicho trabajo hubiese sido específicamente descrito en la totalidad de dichos documentos.
  
7.5 Las unidades de ejecución son completas, es decir, que cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución de una unidad de obra se entenderá incluido en el precio de la misma, aunque no figure específicamente en su descripción.
  
7.6 Cuantos elementos auxiliares se precisen obligatoriamente por cualquier norma, son de obligada ejecución, y su precio se entiende incluido en la unidad, aunque no se indique expresamente.
  
8. Revisión de precios
  
8.1 No se admitirá revisión de precios.
  
9. Facturación y forma de pago
  
9.1 El último día del mes, el contratista remitirá en papel y en soporte informático a la Dirección Facultativa la relación valorada de los trabajos realizados a origen y en el mes. La Dirección Facultativa procederá a su comprobación y, en caso de conformidad, redactará la correspondiente certificación en el plazo máximo de los 20 días siguientes a su recepción.
  
9.2 En caso de no haber acuerdo en la valoración de la obra ejecutada que permita la aprobación y firma de la Dirección Facultativa, se detraerá de la certificación el importe de la parte en desacuerdo, que quedará pendiente hasta la próxima certificación y se incluirá el importe de la parte en que haya acuerdo, de modo que siempre dentro de los 20 días siguientes a la fecha de recepción de la relación valorada de los trabajos, deberá estar ésta aprobada y firmada por la Dirección Facultativa.
  
9.3 El contratista hará llegar a Feria Valencia la certificación emitida y firmada por la Dirección Facultativa conjuntamente con su correspondiente factura. La Dirección General de Feria Valencia dispondrá de 20 días a partir de la fecha de presentación, en su registro de entrada, por el contratista para verificar y aceptar, en su caso, la certificación de las obras. En caso de disconformidad, total o parcial de la certificación, Feria Valencia, podrá devolver la misma, en el plazo establecido a la Dirección Facultativa, para la justificación de la misma.
  
9.4 Feria Valencia abonará dicha factura en el plazo de noventa (90) días naturales, a partir de la verificación y aceptación de la certificación por la Dirección General de Feria Valencia, contemplada en la cláusula 9.3.
  
Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan, sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
  
Del importe de cada certificación se retendrá el porcentaje que corresponda, para cubrir los gastos establecidos en la cláusula 4 del presente pliego, en concepto de gastos de proyecto, dirección de obra, asistencia técnica, seguridad y salud, y control de calidad... No procederá devolución alguna al contratista por este concepto.
  
9.5. Feria Valencia podrá aplazar el pago de las certificaciones de obra hasta un máximo de seis meses a contar desde la fecha de su vencimiento.
  
Dicho aplazamiento devengará intereses a favor del adjudicatario, al tipo resultante de sumar al interés legal del dinero, un diferencial máximo de 0,5 puntos.
  
10. Garantía provisional
  
10.1 El ofertante deberá incorporar en el sobre de documentación administrativa, una garantía provisional de uno por ciento (1%) del total del presupuesto base de licitación, mediante aval bancario, ejecutable a primera demanda, conforme al modelo ?1- establecido por Feria Valencia, que figura en el anexo II. Estas fianzas provisionales serán devueltas a los interesados en el plazo de 30 días desde la publicación de la adjudicación.
  
10.2 La fianza consignada por el adjudicatario, quedará pues retenida hasta la formalización del contrato, que, de no llevarse a efecto por causas imputables al mismo, implicará su pérdida a favor de Feria Valencia.
  
11. Garantia definitiva
  
11.1 El adjudicatario deberá presentar una garantía definitiva del cuatro por ciento (4%) del importe de adjudicación, mediante aval bancario, ejecutable a primera demanda, solidario, irrevocable e incondicionado, conforme al modelo ?2- establecido por Feria Valencia, que figura en el anexo II.
  
11.2 Esta garantía deberá constituirse en el plazo de 10 días naturales, a partir del siguiente en que fuese notificada la adjudicación de la obra objeto de este pliego (15 días para los casos de unión temporal de empresas), acreditando la constitución de la misma, y el pago de los anuncios, con la exhibición y depósito de sus justificantes en Feria Valencia. Si el contratista no cumpliese el plazo citado, Feria Valencia podrá considerar anulada la adjudicación, sin que esto implique la imposibilidad de ejercer acciones legales por incumplimiento del acuerdo.
  
11.3 La fianza definitiva responderá del cumplimiento por parte del contratista de todas sus obligaciones de ejecución y de abono establecidas en el contrato.
  
11.4 El aval permanecerá vigente durante el período de garantía de las obras y será liberado total o parcialmente a los seis meses de la firma, por las partes, del acta de recepción definitiva.
  
11.5 Estas garantías se constituirán en metálico, valores públicos o privados, aval bancario, o por contrato de seguro de caución, en los términos y condiciones que se contemplan en los artículos 36 y 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
  
El aval deberá llevar el testimonio del conocimiento de firma, suscrito por notario.
  
Las garantías serán depositadas, en cualquier caso, en la cuenta de la oficina de Bancaixa número 0489, sita en el polígono Fuente del Jarro, calle de la Ciudad de Sagunto, número 20, Paterna 46042 (Valencia), a nombre de Feria Muestrario Internacional de Valencia, número de cuenta 8122105414.
  
12. Capacidad jurídica
  
12.1 Están facultadas para contratar con Feria Valencia las personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, que gozando de capacidad jurídica o de obrar, no se hallen incursas en ninguna de las circunstancias de incompatibilidad o incapacidad que, a continuación, se mencionan:
  
- Haber sido condenado el empresario y sus representantes, mediante sentencia firme, por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de secretos o uso de información privilegiada y/o delitos contra la Hacienda Pública.
  
- Haber incumplido cualquier otro contrato con Feria Valencia, salvo que por acuerdo expreso de sus órganos rectores sean admitidas nuevamente a contratación.
  
- Haber solicitado suspensión de pagos o haber sido declarado en quiebra concurso de acreedores o insolventes, mientras no fueran rehabilitados.
  
- Haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la seguridad o higiene en el trabajo, o por delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo.
  
- El empresario y sus representantes y, en el supuesto de sociedades, sus órganos de dirección y los miembros de su consejo de administración, no podrán pertenecer o haber pertenecido a los órganos rectores o directivos de Feria Valencia, hasta el nivel de «director», incluido éste, durante los dos últimos años.
  
La prohibición prescribirá transcurrido el mismo periodo, desde que se hubiera extinguido la relación con Feria Valencia, de la persona física, o de los cargos citados, de la persona jurídica.
  
- Haber presentado más de una oferta para la contratación, o haber suscrito propuesta en agrupación temporal con otros ofertantes si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una agrupación temporal.
  
12.2 Si Feria Valencia tuviese conocimiento de alguna de estas circunstancias con posterioridad a la celebración del contrato, o si la vinculación antes aludida se produjese a lo largo del desarrollo de éste, Feria Valencia podrá resolverlo dejándolo sin efecto, con derecho a exigir del empresario el resarcimiento de daños y perjuicios que haya podido causar.
  
12.3 La concurrencia a la presentación de la oferta, podrá hacerse por sí o representados por persona autorizada, mediante poder bastanteado. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las causas de incapacidad e incompatibilidad citadas con anterioridad.
  
12.4 Los poderes y los documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición en copia legalizada por Notario para el caso de que no se presente el original.
  
12.5 El contrato se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante, podrá concertarse con dos o más personas o entidades, si se obligaren solidariamente respecto a Feria Valencia, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles.
  
13. Proposiciones
  
Deberán presentarse documentos originales o copias auténticas, acompañados de fotocopia simple.
  
13.1 Idioma.
  
Todos los documentos que conforman las propuestas tienen que ser presentados en idioma español.
  
13.2 Plazo de presentación
  
Este pliego de bases, junto con el resto de la documentación para la licitación, podrá ser retirado del lugar y en el horario que se indique en los anuncios publicados correspondientes al concurso regulado por este pliego previo abono de su importe, a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
  
En horas de 09.00 a 15.00 del día 18 de febrero de 2002, podrán entregarse las proposiciones y la documentación adjunta en el Registro General de Feria Valencia, ubicado en avenida de las Ferias, s/n. La citada documentación deberá presentarse en tres sobres precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente debiendo indicar en el anverso del sobre su respectivo contenido y el nombre del licitador según:
  
Oferta: construcción de nuevo pabellón especial, obra civil de infraestructuras y accesos y foro centro de la fase III de la ampliacion de Feria Valencia.
  
Documentación/proposición: ...
  
Presentado por: ...
  
Sobre número: ...
  
Cada licitador no podrá presentar propuestas en régimen de unión temporal de empresas si lo ha hecho individualmente, con la penalización, en su caso, de la desestimación de todas las proposiciones por él presentadas.
  
No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan errores, omisiones o tachaduras que impidan conocer con claridad algún aspecto de la proposición que se estime fundamental.
  
13.3 Documentación a presentar:
  
Sobre número 1. Documentación administrativa.
  
Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante.
  
Habrá de contener la documentación siguiente:
  
Empresarios de la Comunidad Europea:
  
a) Si el ofertante es una sociedad: escritura de constitución de la misma y certificación del Registro Mercantil (u organismo equivalente en el país del domicilio social del empresario) que refleje la situación actual de la empresa. Este último requisito podrá ser sustituido por declaración responsable de la sociedad de que el contenido de la escritura de constitución, así como los estatutos y los cargos directivos de la misma, con sus correspondientes poderes, siguen estando vigentes en la actualidad y no revocados. En caso contrario, si se han producido cambios o modificaciones, deberán aportarse fotocopias, compulsadas ante notario, de los documentos que acrediten esas circunstancias.
  
b) Documento nacional de identidad del firmante de la proposición o documento equivalente del país del domicilio social del empresario.
  
c) Poder bastanteado, acompañado de declaración de vigencia de dicho poder, si se obra en representación de sociedad, tanto para la presentación de oferta como para la firma del contrato y representar a la sociedad en arbitraje, de conformidad con lo estipulado en el punto 35, régimen jurídico del contrato.
  
d) Declaración responsable de que ni el ofertante, ni el representante de éste, en su caso, se hallan comprendidos en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
e) Garantía provisional (aval bancario).
  
f) Certificación administrativa en vigor, a la fecha de presentación de oferta, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España o del organismo equivalente del país del domicilio social del empresario, de que el ofertante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
  
g) Documento justificativo de estar al corriente de pago, a la fecha de presentación de la oferta, en el impuesto sobre actividades económicas, o documento equivalente al correspondiente en el país del domicilio social del empresario.
  
h) Certificaciones administrativas en vigor, a la fecha de presentación de la oferta, en las que, igualmente se acredite que el ofertante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o del organismo equivalente del país del domicilio social del empresario.
  
i) Certificado de clasificación como empresa, acompañado de declaración de vigencia del mismo.
  
Para tomar parte en la licitación, deberá justificarse estar clasificado en los siguientes:
  
Grupo Subgrupo Categoría
  
A 1 e)
  
C 1, 2, 4 y 6, f)
  
Empresarios de países no miembros de la Comunidad Europea:
  
La documentación que a continuación se relaciona, deberá presentarse acompañada de traducción jurada al idioma español, en el caso de que la redacción original figure en otro idioma distinto.
  
a) Además de los documentos señalados en las letras a), b), c), d), e), f), g) y h), los empresarios miembros de la Comunidad Europea, presentarán documento acreditativo de la inscripción en los registros o presentación de las certificaciones que se indican en la legislación española vigente.
  
Adicionalmente, en el caso de empresas no pertenecientes a un estado miembro de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española, acompañando el informe correspondiente. Asimismo, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que su estado de procedencia admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación sustancialmente análoga. Estas empresas deberán, además, tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y acreditar su inscripción en el Registro Mercantil.
  
b) Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera, a través de lo previsto en punto i) del apartado anterior.
  
c) Declaración de sumisión expresa al régimen jurídico establecido en el pliego de bases.
  
Los documentos referenciados se presentarán mediante copia legalizada por notario en el caso de no presentarse el original.
  
Sobre número 2. Documentación técnica.
  
Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante.
  
Contendrá los siguientes documentos:
  
a) Relación valorada de las obras ejecutadas en los últimos cinco años, con especial referencia a las obras de iguales o similares características a las del presente concurso, acompañadas de certificados de buena ejecución firmados por el facultativo director, u organismo o empresa contratante.
  
b) Relación de medios (maquinaria, medios auxiliares y personal con cualificación técnica), con mención expresa de los que se dedicarán a la ejecución de la obra.
  
Documento por los que el licitador o los licitadores se comprometen a mantener a pie de obra, con dedicación exclusiva, al personal técnico y auxiliar que se enumere, así como a su categoría profesional y años de experiencia, y que no podrá voluntariamente retirar de la obra, sin que la Dirección Facultativa apruebe al sustituto. El equipo humano no podrá ser inferior a cinco técnicos medios y tres técnicos superiores (ingenieros o arquitectos) durante toda la obra, y un ingeniero industrial, durante la fase de montaje de las instalaciones; así como el equipo necesario para la organización eficaz de la obra.
  
c) Metodología y procedimientos para la realización de los trabajos objeto del contrato. En el que se incluirá memoria y proceso constructivo con las mejoras técnicas propuestas para la consecución del plazo y buena ejecución de la obra. Se valorará también la disposición por parte del adjudicatario de las obras de naves y terrenos necesarios para el acopio de los materiales destinados a la ejecución de las obras, así como su proximidad a las mismas.
  
d) Plan de obra y plazo de ejecución.
  
Plan de obra detallado contemplado en la cláusula 2.5 apartado V, «objeto del pliego», de las obras que garantice su ejecución en el plazo ofertado en la propuesta presentada, donde se concreten:
  
- Descripción detallada de las actividades a realizar.
  
- Rendimientos de las distintas actividades, detallando el proceso de ejecución, los medios a emplear y justificación de los rendimientos estimados mediante referencia a otras obras.
  
- Diagrama de Gantt correspondiente a la ejecución de los distintos plazos de la obra.
  
- Diagrama de Pert correspondiente a la ejecución de los distintos plazos de la obra.
  
- En ambos casos deberá aparecer indicado el camino crítico.
  
- Los plazos estimados para las distintas actividades y en particular las que constituyan el camino crítico, deben incluir las holguras necesarias para asegurar el cumplimiento de dichos plazos y, por extensión, el del plazo total de las obras.
  
- Debido a la complejidad de las obras y al gran número de unidades que intervienen se recomienda la realización de planes de obra parciales detallados correspondientes a las actividades fundamentales.
  
- Se valorara también la expresión gráfica, mediante animación en 3D, de la evolución de las actividades y las zonas en las que se produce.
  
En ningún caso el plazo ofertado podrá superar el señalado en el presente pliego.
  
e) Previsión de las certificaciones mensuales, parciales y acumuladas. Igualmente se aportará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud adoptado a su organización y medio valorado.
  
f) Certificado de calidad, emitidos por organismos reconocidos en la Unión Europea (YHW 1795, HRQ 1294, ISO 14909 ó PAC), si se dispone de los mismos. En el caso de UTE se aportarán las certificaciones correspondientes a las empresas.
  
g) Explicación si los hubiera, de las mejoras en los plazos de ejecución de las obras con respecto a los contemplados en este pliego.
  
Sobre número 3. Proposición económica.
  
a) Propuesta económica. Incorporará la firma de la persona que represente legalmente al ofertante y contendrá la oferta económica, presupuesto de contrata del proyecto, de conformidad con el modelo 3 del anexo III.
  
El tipo de licitación se corresponde a un contrato de obra por precio alzado.
  
b) Incluirá la proposición de mejoras técnicas de plazo o financiación, si así se asumiera por el ofertante.
  
13.4 Consultas.
  
Todas los ofertantes que se hayan acreditado convenientemente a la hora de retirar la documentación para la licitación, indicando además una persona de contacto, el cargo que ostenta, su número de teléfono y número de fax, podrán formular por escrito, hasta las 15.00 horas del día 5 de febrero de 2002, cuantas aclaraciones y consultas precisen remitiendo la solicitud de las citadas aclaraciones al número de fax 461105133 confirmando su correcta recepción al teléfono 292912553 ó bien entregándolas por escrito directamente en la Dirección General de Feria Valencia.
  
14. Apertura de ofertas
  
14.1 El Órgano de Contratación se constituirá a los efectos de practicar los actos previstos en este pliego.
  
14.2 El Órgano de Contratación se reunirá con posterioridad a la finalización del plazo de presentación y revisará la documentación presentada en el sobre número 1, «documentación administrativa», decidiendo sobre la admisión de las proposiciones y concediendo, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación de errores materiales en la documentación.
  
14.3 El acto público de apertura de las proposiciones económicas se celebrará el día 22 de febrero de 2002 a las 14.00 horas, en el edificio de oficinas de Feria Valencia, sala a determinar, comenzando con la lectura del anuncio y de la relación de las proposiciones presentadas. Después se notificará el resultado de la revisión de los documentos del sobre 1, «documentación administrativa», con expresión de las proposiciones admitidas, subsanables, rechazadas y la causa de su inadmisión.
  
14.4 A continuación se realizará la apertura del sobre 3, «proposición económica». Se levantará la oportuna acta con las observaciones que se formulen.
  
14.5 El Órgano de Contratación calificará la oferta técnica presentada en el sobre 2, «documentación técnica», según los criterios de valoración que se incluyen en el anexo I.
  
14.6 El Organo de Contratación realizará informe final de propuesta de adjudicación. Dicho informe habrá de evaluarse en el plazo de 10 días naturales y deberá versar sobre los criterios de adjudicación reseñados en este pliego y según el baremo que se incluye en el anexo I.
  
14.7 El Órgano de Contratación, de conformidad con el acta de apertura y el informe final de propuesta de adjudicación, elevará dicha propuesta al Comité Ejecutivo, que tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto, sin atender necesariamente al valor económico, o declarar desierto el concurso.
  
15. Criterios para la adjudicación del contrato
  
15.1 Los criterios de valoración de las ofertas vienen reflejados en el anexo I de este pliego.
  
16. Adjudicación del contrato.
  
16.1 El Comité Ejecutivo, previa recepción de los informes técnicos que considere convenientes, adjudicará el contrato.
  
16.2 Feria Valencia tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa mediante los criterios establecidos para su adjudicación sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su decisión con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el pliego.
  
16.3 Efectuada la adjudicación, se publicará el resultado de la licitación remitiendo el anuncio que corresponda en el plazo de 10 días hábiles, y se notificará al adjudicatario el mismo día de la adjudicación.
  
16.4 En su momento se citará al adjudicatario para que, en el día que se le indique, concurra a formalizar el contrato. Si no atendiese a los citados requerimientos, no cumpliese los requisitos para la celebración del contrato o impidiese que se formalizara en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la adjudicación, Feria Valencia podrá acordar la anulación de la adjudicación, salvo que el motivo sea la falta de constitución de garantía definitiva que, en dicho caso, se declarará automáticamente anulada sin más trámite, debiendo abonar en ese caso el adjudicatario a Feria Valencia una indemnización equivalente al 5% del presupuesto global contractual base de la licitación por daños y perjuicios.
  
17. Obligaciones previas a la formalización del contrato
  
17.1 Acusado recibo de la adjudicación, el adjudicatario, dentro del plazo de cinco días, deberá aportar los siguientes documentos:
  
- Documento que acredite el pago de los anuncios de licitación, mediante gestión previa en el Departamento de Tesorería de Feria Valencia.
  
- Documento en el que se adscriba nominativamente a las obras un delegado con titulación profesional adecuada, con dedicación plena y capacidad suficiente para representar a la empresa en todo cuanto afecta a su ejecución.
  
- Documento que acredite haber constituido a disposición del órgano contratante garantía definitiva por importe del cuatro por ciento (4%) del presupuesto de adjudicación, de conformidad con el modelo 2 del anexo II de este pliego, mediante gestión previa en el Departamento de Tesorería de Feria Valencia.
  
- Cuando el adjudicatario tuviera la condición de unión temporal de empresas, escritura pública de constitución inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Economía y Hacienda, u organismo equivalente del país del domicilio social del empresario, y nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.
  
17.2 Adicionalmente, el adjudicatario deberá aportar condicionado particular, general y copia del último recibo pagado de una póliza de todo riesgo de construcción/montaje con un capital asegurado mínimo que garantice el valor total del presupuesto de adjudicación por siniestro y de una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo por siniestro de seis millones de euros (6.000.000 EUR). Dichas pólizas deberán cubrir, al menos, los perjuicios que puedan derivarse para cualquier tercero procedentes de errores u omisiones de la empresa adjudicataria en la ejecución del presente contrato, así como:
  
Todo riesgo de construcción/montaje.
  
Garantías de daños a la obra, incluyendo:
  
- Obra civil e instalaciones: valor de los trabajos de construcción/montaje.
  
- Riesgos de la naturaleza: incluidos.
  
- Gastos de salvamento: incluidos.
  
- Gastos de extinción: 1.000.000 de euros.
  
- Gastos de demolición y desescombro: 1.000.000 de euros.
  
- Gastos suplementarios o incremento de costes de reconstrucción: 1.000.000 de euros.
  
- Huelga, motín, conmoción civil y terrorismo: incluidos.
  
- Honorarios profesionales: 1.000.000 de euros.
  
- Mantenimiento amplio: 12 meses.
  
- Gastos de peritos: 250.000 euros.
  
- Pruebas y gastos extraordinarios.
  
Responsabilidad civil.
  
Garantías de responsabilidad civil, incluyendo:
  
- Responsabilidad civil de explotación.
  
- Responsabilidad civil patronal ?sublímite por víctima (mínimo 210.000 euros).
  
- Responsabilidad civil de productos.
  
- Responsabilidad civil cruzada.
  
- Responsabilidad civil post-trabajos: hasta 12 meses desde la finalización de los trabajos.
  
La vigencia de la citada póliza deberá cubrir los períodos de tiempo objeto de contratación.
  
El objeto y las prestaciones del seguro deberán ser, como mínimo las siguientes:
  
El asegurador garantizará al asegurado las prestaciones abajo indicadas en el caso de cualquier reclamación de responsabilidad civil de acuerdo a la legislación vigente, por los daños corporales, daños materiales y los perjuicios económicos que sean consecuencia directa de tales daños, así como por los daños patrimoniales puros, causados a terceros, incluido el personal vinculado a la empresa adjudicataria (RC patronal), derivados de cualquier actuación negligente, error u omisión cometido por el asegurado o por personas de las que legalmente deba responder, en o en relación con el desempeño de la actividad profesional del asegurado.
  
A estos efectos, se entiende por daños patrimoniales puros los perjuicios económicos causados a terceros, que no sean consecuencia de un previo daño corporal o material.
  
Los seguros, tanto de todo riesgo construcción/montaje como responsabilidad civil, deberán incluir:
  
1. A Feria Valencia y al personal que la Dirección General de la misma designe, como asegurado adicional y tercero a su vez.
  
2. Como asegurados a todas y cada una de las empresas subcontratistas o bien adjuntar los contratos en los que se exija a dichos subcontratistas una póliza de responsabilidad civil con la misma garantía que exige ya la presente cláusula a la empresa adjudicataria, y con un límite mínimo de 1.000.000 de euros, por siniestro para cada garantía y un sublímite mínimo de 210.000 euros por víctima para la garantía de responsabilidad civil patronal. En este caso el contratista deberá incluir en su póliza, la garantía de subsidiaria de subcontratistas.
  
Dentro de la suma asegurada fijada en las condiciones particulares y de conformidad con las condiciones y exclusiones previstas en esta póliza, el asegurador garantiza para la reclamaciones que sean objeto del seguro.
  
- El pago de las indemnizaciones a que dé lugar la responsabilidad asegurada.
  
- Los honorarios, costas y gastos del reclamante a que sea condenado el asegurado.
  
- El pago de los honorarios, costas y gastos, derivados de la defensa jurídica del asegurado en procedimientos de cualquier índole, dentro de las condiciones previstas en este seguro.
  
- La constitución de las fianzas judiciales exigidas por jueces y tribunales para garantizar la responsabilidad civil del asegurado.
  
- La constitución del las fianza exigidas por jueces y tribunales contra el asegurado con el fin de garantizar su libertad provisional en cualquier procedimiento criminal.
  
18. Formalización del contrato
  
18.1 El contrato se otorgará dentro de los 30 días siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación. No obstante la firma del contrato será independiente de la realización del acta de viabilidad de las obras y comprobación del replanteo así como del comienzo de las obras que se realizará antes del día 11 de marzo de 2002.
  
19. Obligaciones del contratista
  
19.1 Obligaciones fiscales, laborales y sociales.
  
El contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente aplicable, especialmente en todo lo previsto en las disposiciones en materia administrativa, fiscal, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), u otros que sean de aplicación. A tal efecto, deberá presentar a Feria Valencia aquellos justificantes oficiales que, en cada momento se le requieran (TC1, TC2, etcétera). Deberá presentar antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Salud con el fin de ser aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud de la ejecución de la obra. El contratista formará un comité de seguridad y salud de la obra, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre.
  
En consecuencia, el contratista, como único representante de su personal adscrito a los trabajos contratado, se compromete expresamente a cumplir con todas las obligaciones derivadas, tanto de carácter laboral y social, como fiscal, declinando Feria Valencia cualquier responsabilidad a este respecto.
  
El incumplimiento de las mismas constituirá causa suficiente para la resolución del contrato.
  
19.2 Cumplimiento de los plazos.
  
El contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos en los términos establecidos en el programa de trabajos que se apruebe conforme al punto 21, plan de obra.
  
19.3 El contratista no podrá ceder todo o parte del contrato sin la previa aprobación por escrito de Feria Valencia.
  
En caso de que el contratista subcontratase algún trabajo, se compromete a que las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, especialmente las de carácter laboral y social, se cumplan además por dicho subcontratista; quedando éste obligado en idénticos términos que aquél, sin que ello suponga que haya relación directa entre el subcontratista y Feria Valencia. Esta podrá exigir, en todo caso, del subcontratista el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista establecidas en este contrato, lo cual quedará expresamente recogido en aquellos contratos que el contratista celebre con los subcontratistas.
  
Feria Valencia tendrá derecho a comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y el subcontratista, de conocer quienes son éstos y de pedir justificantes del cumplimiento de sus mutuas obligaciones.
  
Feria Valencia podrá rechazar la subcontratación con determinadas personas físicas o jurídicas cuando así proceda.
  
El contratista asume la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Feria Valencia, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que pueda derivar ninguna responsabilidad a sus subcontratistas.
  
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial de contrato con personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.
  
19.4 Penalidades.
  
El contratista es responsable único frente a Feria Valencia, por los retrasos totales o parciales que se produzcan en la ejecución de los trabajos encomendados.
  
Si existe un retraso en el cumplimiento de plazos parciales, imputable al contratista, superior a 15 días respecto al programa de trabajos definido en el apartado 21, plan de obra de este pliego, Feria Valencia podrá aplicar una penalidad por cada día de retraso equivalente al cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del presupuesto parcial correspondiente a la oferta, hasta los 30 días de retraso. Una vez superados éstos, dicha penalidad se incrementará hasta el cero coma diez por ciento (0,10%) diario. Cuando el retraso supere los 45 días por causa imputable al contratista, Feria Valencia podrá, además, resolver el contrato en cualquier momento. Las penalizaciones por el incumplimiento de los diferentes hitos serán acumulables entre sí, y con las correspondientes al plazo final.
  
Si existiese retraso en el cumplimiento del plazo total por causas imputables al contratista superior a 15 días respecto al programa de trabajos definido en el apartado 21, plan de obra de este pliego, Feria Valencia podrá aplicar una penalidad por cada día de retraso equivalente al cero coma diez por ciento (0,10%) del presupuesto de la oferta, hasta los 30 días de retraso. Una vez superados éstos, dicha penalización se incrementará hasta el cero como quince por ciento (0,15%) diario. Cuando el retraso supere los 45 días por causa imputable al contratista, Feria Valencia podrá además resolver el contrato en cualquier momento.
  
Si el contratista incumpliera los plazos y/o condiciones citadas, las fianzas constituidas quedarán afectas al cumplimiento de estas obligaciones. El contratista deberá además indemnizar a Feria Valencia y a terceros afectados por los daños y perjuicios ocasionados.
  
En todo caso, se establece un límite máximo de 10% del importe total del contrato en concepto de penalidad por retraso. Traspasado dicho porcentaje Feria Valencia podrá resolver el contrato de manera definitiva.
  
20. Comprobación del replanteo
  
20.1 Dentro de los siete días siguientes a la adjudicación del presente concurso se procederá al levantamiento del acta de viabilidad y comprobación de replanteo de las obras. Esta acta deberá ser firmada tanto por Feria Valencia como por la Dirección Facultativa y el contratista, dando comienzo las obras objeto de este pliego.
  
21. Programa de trabajo
  
21.1 El contratista en todo momento vendrá obligado a cumplir el plan de obra contemplado en la cláusula 2.5 apartado V de acuerdo con los plazos parciales e hitos establecidos en la documentación de licitación así como, el volumen de obra a realizar en cada periodo y su importe en euros.
  
21.2 El plan de obra se podrá actualizar de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Dirección Facultativa con el visto bueno de Feria Valencia.
  
22. Plan de Seguridad y Salud
  
22.1 En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
  
22.2 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud de la ejecución de las obra o, en caso de no ser necesaria la existencia de éste, de acuerdo con las disposiciones del punto 2 del artículo 7 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, lo aprobará la Dirección Facultativa.
  
22.3 En todo caso, respecto al Plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre.
  
23. Ejecución del contrato. Normas generales
  
23.1 El contratista no adquiere en virtud del contrato, ni la posesión civil ni natural del espacio sobre el que se ejecutan las obras, siendo su situación de mera ocupación para la ejecución de las obras.
  
23.2 El contratista ejecutará los trabajos objeto del contrato en el plazo previsto, utilizando, en todo caso, la mano de obra que se requiera y los materiales, maquinaria, herramientas o equipos necesarios.
  
23.3 Todos los materiales, equipos y la ejecución de los trabajos deberán ser de la calidad exigida en el proyecto constructivo y documentación complementaria, estarán de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa y de la empresa encargada del control de calidad, y estarán sujetos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que dispongan las mismas.
  
23.4. El contratista realizará a su costa todas las construcciones e instalaciones para el desarrollo de los trabajos contratados, incluidos los trabajos de albañilería auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de las unidades de obra, comprendiendo en ellos, a título enunciativo pero no limitativo, los de apertura y cierre de rozas, huecos, pasatubos, etcétera, y su correspondiente recercado y sellado, el transporte de materiales en el recinto de la obra hasta su lugar de empleo y todas las operaciones necesarias para llevar a buen fin sus trabajos. También correrán de su cuenta la tramitación y obtención de las acometidas de saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica, teléfono, etcétera, que le sean necesarias, el almacenaje de materiales, equipos, etcétera, siendo responsable del mantenimiento y custodia de las instalaciones, materiales, equipos y maquinaria de que disponga para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
  
23.5 Serán por cuenta del contratista los gastos inherentes a los consumos generados para la realización de los trabajos, policía y vigilancia de las obras objeto de este contrato.
  
23.6 Estará obligado a tener permanentemente a pie de obra un representante con titulación de grado medio o superior, con facultades para recibir y ejecutar con plena responsabilidad, cuantas órdenes o indicaciones reciba de la Dirección Facultativa.
  
23.7 El contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y organización o administración, como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. El contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado con las calificaciones necesarias par la realización del trabajo. Feria Valencia tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del personal del contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento incorrecto o negligente, o cometa imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del contrato.
  
23.8 El contratista estará obligado a mantener limpia la obra, así como a retirar todo el material sobrante.
  
23.9 Tanto la maquinaria como los elementos auxiliares quedarán adscritos a las obras hasta su recepción, sin que puedan ser retirados sin autorización previa de la Dirección Facultativa.
  
23.10 Durante el desarrollo de las obras y hasta la finalización del contrato, el contratista es responsable de los defectos que en la realización de sus trabajos puedan advertirse.
  
23.11. Serán por cuenta del contratista la redacción y tramitación de proyectos de instalaciones de obra, grúas, andamios, la instalación de las señalizaciones previas precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona que ocupan los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a aquellas, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones; instalación de señalización adicional de carácter descriptivo previamente aprobada por Feria Valencia que identifique la ejecución de la obra, etcétera, así como las gestiones necesarias para su aprobación ante los organismos competentes para obtener las licencias y permisos. También serán por cuenta del contratista la redacción y tramitación, incluidos los visados correspondientes, de los proyectos de las instalaciones contempladas en este contrato, así como las gestiones necesarias hasta su total legalización, ante los organismos competentes, aún cuando hayan de ser solicitados a nombre de Feria Valencia.
  
23.12 Todos los costes derivados de lo incluido en el párrafo anterior correrán por cuenta y cargo del contratista.
  
24. Control de calidad
  
24.1 La realización de los ensayos y pruebas establecidas en el control de calidad correrá a cargo del contratista. La empresa contratada deberá ser aceptada por la Dirección Facultativa con el visto bueno de Feria Valencia.
  
24.2 Se realizarán los estudios, ensayos, análisis de materiales, equipos, instalaciones y unidades de obra que la Dirección Facultativa ordene, incluyendo los correspondientes al control de calidad relativo al seguro decenal, para control de calidad de las obras, siendo obligación del contratista facilitar la ejecución de estos trabajos, prestando las ayudas necesarias.
  
24.3 El contratista viene obligado a remitir a la Dirección Facultativa y a Feria Valencia copia exacta y puntual de los resultados de los ensayos realizados.
  
24.4 Serán de la exclusiva responsabilidad del contratista los retrasos, demoliciones y reposiciones que se deriven de resultados negativos de la inspección de la calidad.
  
25. Modificacion de los trabajos
  
25.1 Feria Valencia podrá introducir modificaciones en los trabajos por cualquier causa, siendo obligatorias para el contratista las modificaciones que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una unidad de obra por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato.
  
Para su abono se aplicarán los precios de las unidades de obra correspondientes que figuran en el presupuesto del proyecto si existieran en el mismo.
  
25.2 Para el caso de que no estén contempladas estas unidades de obra en el presupuesto del proyecto se fijarán estos precios contradictoriamente entre Feria Valencia y el contratista. Estos precios contradictorios se formarán a partir de los precios unitarios del proyecto si existieran y en el caso de que no figuren en el proyecto se tomarán como referencia los establecidos por el Instituto Valenciano de la Edificiación IVE99/2000. Estos precios se consideran de ejecución por contrata y no se les aplicará coeficiente alguno por alza o por baja de la adjudicación.
  
En caso de no figurar estos precios en el mencionado documento, la Dirección Facultativa fijará el precio contradictorio, basándose en lo establecido en los párrafos anteriores, siendo obligatorias para el contratista estas modificaciones siempre que no se supere el 20% del importe del contrato en obra modificada.
  
25.3 En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, salvo que estas modificaciones sean en cuantía superior al 35% del importe del contrato. En este caso, el contratista tendrá derecho a recibir el 3% del valor de las obras suprimidas o reducidas en exceso del límite anterior.
  
25.4 Las aclaraciones e interpretaciones que sobre el proyecto dicta la Dirección Facultativa no se considerarán en ningún caso modificaciones, y no tendrán repercusión ninguna sobre el precio y el plazo del contrato.
  
26. Extinción del contrato
  
26.1 El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por resolución. Las causas de resolución del contrato son las siguientes:
  
- El incumplimiento por el contratista, de las obligaciones laborales, sociales o fiscales, relativas al personal destinado a los servicios contratado.
  
- La falsedad en el suministro de datos técnicos, económicos o jurídicos, así como, los relacionados con el número de identidad del personal de la empresa, afecto a los servicios contratados, solicitados por Feria Valencia en el ejercicio de sus facultades de control e inspección, o poner obstáculos, por cualquier causa a dicho ejercicio.
  
- El incumplimiento de las cláusulas contenidas en este pliego y en el contrato.
  
- La renuncia de Feria Valencia a continuar con los trabajos correspondientes a este contrato.
  
- La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil del contratista, salvo que el patrimonio y organización de la sociedad extinguida sea incorporada a otra entidad, asumiendo esta última, de manera plena, las obligaciones de aquella y siempre que la nueva entidad, en el plazo de 15 días hábiles, ofrezca llevar a cabo el contrato en las mismas condiciones estipuladas. Feria Valencia podrá admitir o desechar el ofrecimiento, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna, por el resto del contrato dejado de ejecutar.
  
- La solicitud de suspensión de pagos o declaración de quiebra del contratista o del subrogado.
  
- La cesión del contrato, en todo o en parte, sin la previa autorización expresa de Feria Valencia.
  
- La muerte del contratista individual.
  
- El mutuo acuerdo entre las partes.
  
- Aquellas otras causas que se establezcan expresamente en el contrato.
  
27. Efectos de la resolución
  
27.1 Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre Feria Valencia y el contratista.
  
27.2. Cuando la resolución del contrato tuviese su causa en la voluntad de Feria Valencia, o en un incumplimiento por la misma de sus obligaciones contractuales, Feria Valencia abonará al contratista, en concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios que ello hubiera podido producir, hasta un máximo del 4% de las obras pendientes de ejecutar por el contratista.
  
En todo caso, se abonará además al contratista el importe correspondiente a las obras debidamente ejecutadas hasta el día de la resolución.
  
27.3 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a Feria Valencia por todos los daños y perjuicios ocasionados.
  
27.4 En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.
  
28. Recepción provisional
  
28.1 Con una antelación de 10 días, el contratista comunicará a Feria Valencia la fecha en que prevé terminar totalmente las obras, a fin de que se fije el día y la hora en que se ha de efectuar la recepción provisional. A la vista de esta notificación Feria Valencia fijará fecha para la recepción provisional.
  
28.2 En el día fijado por Feria Valencia para la recepción provisional, se procederá, en presencia del representante autorizado de Feria Valencia, Dirección Facultativa y contratista a examinar el estado de la obra y a comprobar si los trabajos realizados cumplen las normas técnicas de seguridad y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución. La recepción provisional se realizará una vez que hayan sido llevadas a cabo satisfactoriamente, a juicio de Feria Valencia, y de la Dirección Facultativa, todas las pruebas especificadas.
  
28.3 Si el estado de las obras fuera satisfactorio o bien, tratándose de pruebas, se hubieran superado satisfactoriamente todas las establecidas, Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista, extenderán por triplicado el acta de recepción provisional.
  
28.4 En el supuesto de que el examen de la obra o servicio contratado no fuera satisfactorio, o de que no se hubieran superado las pruebas establecidas, Feria Valencia, la Dirección Facultativa, y el contratista, extenderán un acta por triplicado, en el que dejarán constancia de los defectos observados, y del plazo fijado por la Dirección Facultativa en que éstos deberán ser corregidos por el contratista.
  
28.5 Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo el examen y las pruebas a que se refieren los párrafos anteriores. Si resultasen satisfactorios, se extenderá un acta de recepción provisional firmada por Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista.
  
28.6 Tales exámenes, reconocimientos y correcciones se repetirán, con idéntica reserva de derechos para Feria Valencia, hasta conseguir un resultado satisfactorio.
  
28.7 Si por cualquier circunstancia el contratista se negara a reparar los defectos o no los reparara en el plazo marcado en el acta, Feria Valencia se reserva el efectuar las reparaciones por sí o por medio de terceros, a cargo del contratista. De igual forma se efectuará este proceder en el caso de que el contratista se niegue a firmar el acta.
  
28.8 Los nuevos plazos que se concedan al contratista por deficiencias halladas al efectuar la recepción provisional, en ningún caso significarán prórroga de los plazos contractuales y, en consecuencia, el contratista será responsable de las penalidades o indemnizaciones de daños y perjuicios en que incurra por tal motivo.
  
29. Plazo de garantía
  
29.1 El contratista garantizará el trabajo por él ejecutado por un periodo de doce meses desde la fecha de la recepción provisional del mismo. Durante el citado período de garantía deberá corregir o subsanar prontamente, sin daño para el funcionamiento de las instalaciones, cualquier anomalía que sea imputable a defectos de construcción, o a la calidad deficiente de los materiales o elementos empleados, atendiendo a las órdenes que en este sentido se le den por Feria Valencia o la Dirección Facultativa, y si se resistiese o demorase en el cumplimiento de las mismas, Feria Valencia podrá proceder por sí, o a través de terceros, a la realización de los trabajos necesarios para subsanar aquellas faltas o defectos, deduciéndose de los pagos pendientes o de los avales o garantías los correspondientes gastos derivados, y sin que ello suponga una dejación en la responsabilidad de garantía para el contratista.
  
29.2 Aquellas unidades que durante el plazo de garantía precisasen reparación estarán sujetas a un nuevo periodo de garantía de un año para el contratista, a contar desde la fecha de la recepción de la reparación por parte de la Dirección Facultativa.
  
29.3 Las garantías definitivas, y complementaria, tendrán vigencia hasta transcurridos 12 meses, a contar desde la fecha del acta de recepción provisional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.591 del Código Civil. En caso de que ambas partes lo juzguen conveniente, se podrá proceder a hacer recepciones parciales anticipadas, efectuándose las mismas de conformidad a lo que este contrato previene para la recepción provisional de las obras.
  
30. Recepción definitiva
  
30.1 20 días antes de que transcurra el período de garantía establecido, el contratista lo notificará a Feria Valencia, solicitando la recepción definitiva de las obras. A la vista de tal solicitud, Feria Valencia comunicará al contratista la fecha fijada para la misma.
  
30.2 En el día fijado para llevar a cabo la recepción definitiva, se procederá, en presencia de Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista, a comprobar el estado de las obras y trabajos realizados, y a verificar si cumple las condiciones exigidas.
  
30.3 En el caso afirmativo, Feria Valencia, la Dirección Facultativa y el contratista extenderán la correspondiente acta de recepción definitiva por triplicado. El acta se firmará dentro de los 30 días siguientes a aquel en que finalice el plazo de garantía de 12 meses previsto en este contrato. Si transcurridos los indicados 30 días no se hubiese contestado a la petición de recepción definitiva, que deberá cursar fehacientemente el contratista, se entenderá automáticamente recibida la obra con carácter definitivo como si la firma del acta se hubiese llevado a cabo.
  
30.4 El acta de recepción definitiva hará constar el total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
  
30.5 Cuando a juicio de Feria Valencia o de la Dirección Facultativa persistan defectos, se aplazará la recepción definitiva, hasta que dichos defectos, que habrán sido comunicados por escrito al contratista, así como el plazo para subsanarlos, sean reparados en forma y plazo; transcurrido en el plazo sin haber sido reparados, Feria Valencia queda facultada para, de modo inmediato, realizar las reparaciones por sí o por terceros sin perjuicio de su derecho para ejecutar los avales y garantías y obtener la oportuna indemnización por daños y perjuicios. Se aplicará de igual forma esta medida en caso de que el contratista se negase a reparar los defectos.
  
30.6 Si el contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acto de recepción definitiva, el acta unilateral, levantada por Feria Valencia, surtirá los mismos efectos que si la hubiese suscrito el contratista.
  
30.7 Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se efectúe la recepción definitiva, Feria Valencia procederá a devolver el aval del cumplimiento.
  
31. Liquidación
  
31.1 Una vez producida la recepción definitiva, el contratista presentará a la Dirección Facultativa la propuesta de la liquidación correspondiente a la obra. Esta deberá presentarse ante Feria Valencia dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción definitiva y su aceptación por todas las partes supondrá la finalización de las relaciones contractuales entre las partes firmantes, sin perjuicio de la responsabilidad exigible al contratista por posibles vicios o defectos constructivos y la obligación de proceder a las reparaciones oportunas. El contratista estará obligado asimismo a reparar o reponer los materiales o equipos que presentan defectos, cuyo periodo de garantía exceda los diez años, respondiendo de su reparación o reposición hasta el final del plazo de garantía del material o equipo concreto a reparar.
  
A la recepción, el contratista presentará a FMIV la documentación que acredite el pago, a los instaladores subcontratados, de las cantidades pactadas para la realización de las obras e instalaciones.
  
32. Responsabilidad por vicios o defectos constructivos
  
32.1 Si apareciesen en la obra vicios o defectos constructivos o de los materiales, una vez expirado el plazo de garantía mencionado en este contrato, debidos a incumplimientos por parte del contratista de sus obligaciones contractuales, éste responderá de los mismos, de acuerdo con el artículo 1.591 del Código Civil, debiendo además abonar a Feria Valencia los daños y perjuicios que se deriven.
  
33. Dirección de las obras
  
33.1 La Dirección Facultativa de las obras corresponde al equipo formado por los técnicos designados por Feria Valencia. Compete al director facultativo la interpretación técnica del proyecto de ejecución y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo, así como la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada.
  
33.2 Las órdenes y decisiones de la Dirección Facultativa de las obras serán vinculantes para el contratista. La Dirección Facultativa dará cuantas órdenes estime necesarias o convenientes, siempre por escrito, bien en comunicación directa a las oficinas del contratista o bien a través del libro de órdenes, al que en todo momento tendrá acceso y estará a su disposición.
  
33.3 El contratista, a su vez, comunicará también por escrito a la Dirección Facultativa cuantas dudas, consultas, datos o instrucciones para la ejecución de las obras necesiten ser aclarados.
  
33.4 Las partes tendrán un plazo de siete días para dialogar sobre esta petición y alcanzar un acuerdo con relación a la misma. Si en este plazo no se llega a un acuerdo la Dirección Facultativa decidirá sobre este asunto, siendo esta decisión de obligado cumplimiento para el contratista, sin perjuicio de lo indicado a continuación:
  
- Si el contratista no estuviese de acuerdo con cualquier decisión de la Dirección Facultativa deberá comunicarlo por escrito a ésta y a Feria Valencia en un plazo máximo de siete días desde la decisión de la Dirección Facultativa, haciendo constar de modo expreso su intención de que dicha decisión sea sometida en un futuro al arbitraje previsto en el contrato.
  
- Los plazos establecidos en esta cláusula son de caducidad. La no comunicación por el contratista en los plazos indicados en la misma implicará la renuncia o desistimiento del contratista a reclamar o revisar la decisión o actuación de la Dirección Facultativa o de Feria Valencia.
  
- Ningún elemento de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la autorización de la Dirección Facultativa. El contratista deberá dar todas las facilidades a aquella para examinar y medir todos los elementos que hayan de quedar ocultos. Si el contratista ocultara cualquier elemento sin previa autorización, deberá descubrirlo a su costa si así le fuera ordenado.
  
33.6 Durante la ejecución de las obras la Dirección Facultativa estará autorizada para ordenar por escrito:
  
a) La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, de cualquier material que, en su opinión, no estuviera de acuerdo con el proyecto de ejecución.
  
b) La sustitución de los materiales retirados por otros adecuados y convenientes, de acuerdo con el proyecto y documentación complementaria.
  
c) La demolición y correcta construcción de cualquier obra o trabajo que, a juicio de la Dirección Facultativa, no estuviera de acuerdo con el contrato no respecto a calidad de materiales y de ejecución.
  
Estos trabajos serán siempre a cargo del contratista, y sin derecho al abono de las unidades re-ejecutadas, no ampliándose por ello el plazo de ejecución.
  
34. Fuerza mayor
  
34.1 El contratista no será considerado responsable por el inclumplimiento de sus obligaciones en tanto en cuanto la ejecución de las obras se retrase o se hiciese imposible como consecuencia de «fuerza mayor».
  
34.2 Las causas de fuerza mayor se tomarán en consideración únicamente cuando afecten directamente a los trabajos que al contrato se refieren o a sus suministros, o al transporte de los materiales necesarios para los mismos.
  
34.3 Para que la propiedad pueda reconocer y admitir la existencia de fuerza mayor, el contratista deberá en cada caso, poner en su conocimiento tan pronto como sea posible, y siempre antes de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que aquellas parezcan, el comienzo y posible duración de los casos de fuerza mayor, explicando los detalles completos y los motivos, y su posible incidencia en las obras.
  
34.4 En caso de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo contractual de acuerdo con la incidencia que dicha fuerza mayor haya tenido en la ejecución y ritmo de las obras, a juicio de la Dirección Facultativa. Durante la fuerza mayor se mantendrán las obligaciones del contratista y de la propiedad, y en ningún caso el contratista tendrá derecho a indemnización o extracoste adicional derivado de la situación y efectos de la fuerza mayor, bien de modo directo o bien incidentalmente debido, por ejemplo, al posible aumento de plazo.
  
34.5 Todas las causas de fuerza mayor serán remediadas tan pronto como sea posible, para reducir sus efectos, y el contratista estará obligado a poner todos los medios a su alcance para conseguirlo sin que esto le dé derecho a incremento alguno de coste o precio.
  
35. Régimen jurídico del contrato
  
35.1 La empresa adjudicataria y Feria Valencia acuerdan, que para cualquier controversia o asunto judicial que pueda originarse con motivo del cumplimiento del presente contrato, se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Valencia, con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles.
  
36. Normas aplicables
  
36.1 En todo lo no previsto en este pliego de condiciones se estará a lo dispuesto en la legislación española y autonómica aplicables, de forma principal o por analogía.
  
37. Publicidad de la licitación
  
La licitación será anunciada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en el Boletín Oficial del Estado, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en dos diarios de tirada nacional y otros dos de tirada local.
  
Valencia, 15 de enero de 2002.- La directora general de la Feria Muestrario Internacional de Valencia: Belén Juste Picón.
  
ANEXO I
  
Criterios de valoración
  
Criterios de valoración de las ofertas para el concurso de ejecución de las obras.
  
Los aspectos a tener en cuenta en las ofertas para el concurso y sus correspondientes valoraciones serán fijadas en base 100 puntos:
  
1. Valoración técnica de la proposición: de 0 a 60 puntos.
  
2. Oferta económica: de 0 a 40 puntos.
  
Total 100 puntos.
  
1. Valoración técnica de la proposición. (60)
  
1.1 Programa de trabajo y plazo de ejecución. (30)
  
a) Plan de obra y plazo de ejecución. (15)
  
Dada la importancia de las obras a ejecutar, el licitador presentará un programa para el desarrollo de los trabajos ajustado a la realidad y viable tipo PERT, con diagrama de barras donde se analicen las duraciones, holguras y camino crítico de las unidades más importantes de la obra, acompañándose histograma de los importes realizados mensualmente a los precios de ejecución por contrata respetándose las anualidades previstas.
  
Se presentará un estudio de rendimientos de las unidades de obra con asignación de medios humanos y maquinaria.
  
No se aceptarán plazos de entrega superiores a los indicados en la planificación entregada.
  
b) Memoria y proceso constructivo. Mejoras. (15)
  
En estrecha relación con el apartado 1.1.a (plan de obra y plazo de ejecución), el apartado 1.3.a (equipo técnico adscrito a la obra) y el apartado 1.3.b (recursos propios en el entorno de la obra) se realizará una descripción de la ejecución de las unidades significativas de la obra en relación con su rendimiento, medios aportados para su realización y dificultades constructivas de los mismos.
  
Se valorarán las mejoras técnicas y constructivas así como los procedimientos propuestos para garantizar el cumplimiento del plazo.
  
1.2 Acreditación de experiencia en proyectos similares y calidad de las mismas. (15)
  
a) Calidad en otras obras con estructuras de hormigón y acero en la Comunidad Valenciana. (7)
  
A tales efectos deberán incluirse hasta cinco certificados de obra firmados por el director facultativo o empresa contratante.
  
b) Número de obras realizadas en los últimos cinco (5) años en la Comunidad Valenciana con presupuesto de licitación mayor a 5.457.561.329. (5)
  
c) Certificado DPP-9224 o en defecto PAC. (3)
  
La empresa aportará certificado acreditativo de que le ha sido concedido el certificado de «empresa registrada» de acuerdo con la norma UNE-EN VMN-0546.
  
Si se careciese de la citada certificación será necesario acompañar una memoria explicativa del Plan de Aseguramiento de la Calidad, donde se determine el sistema de calidad que el licitador piensa establecer en la obra, su organigrama, unidades sometidas al mismo y procedimiento a emplear.
  
1.3 Medios humanos y materiales. (15)
  
a) Medios humanos o equipo técnico adscrito a la obra. (6)
  
Se valorará la titulación y experiencia de los técnicos de la empresa asignados.
  
En este sentido la oferta deberá contener el organigrama jerárquico y funcional de los equipos de trabajo, así como los currículum vitae de las personas fundamentales de los mismos y el compromiso de ocupación e intervención del personal asignado.
  
b) Proporción de recursos propios en el entorno de la obra. (6)
  
Relación de medios humanos, maquinaria, medios auxiliares, instalación, canteras, acopios, etcétera, propios que la empresa posee en la Comunidad Valenciana, para la ejecución de la obra.
  
c) Nivel del centro de decisión contractual de la empresa próximo al organismo contratante. (3)
  
Valoración de la ubicación del centro de decisión contractual de la empresa en la Comunidad Valenciana para garantizar el buen servicio y la rapidez en la gestión, toma de decisiones y contacto con el promotor.
  
Permanencia de los centros de máxima decisión de la empresa en la Comunidad Valenciana que garanticen el servicio de posventa.
  
Valoración de la permanencia de los centros de máxima decisión de la empresa en la Comunidad Valenciana que garantice la máxima respuesta ante los problemas que puedan plantearse una vez terminada la obra.
  
2. Oferta económica. (40)
  
2.1 Este criterio valorará el esfuerzo económico sobre la oferta, desestimándose aquellas que estén por encima del presupuesto de licitación.
  
Solo se considerarán aquellas ofertas que se encuentren en la banda comprendida +10 puntos porcentuales respecto al valor medio de los porcentajes de baja de las ofertas presentadas, conforme al tipo de licitación.
  
Se valorarán de 0 a 30 puntos las ofertas económicas comprendidas en la banda antes definida, asignando la máxima puntuación a la baja media corregida +5 y con valores proporcionales al resto. Siendo la baja media corregida, la media resultante de considerar las ofertas comprendidas dentro del intervalo anterior. (30)
  
2.2 Plazo o financiación del pago. (10)
  
Feria Valencia primará y podrá aceptar propuestas de financiación o mejora en el cobro de las certificaciones que quedarán a la libre voluntad de proposición por parte de las constructoras que liciten el concurso de esta obra.
  
ANEXO II
  
Modelos de avales
  
Aval fianza provisional.
  
La entidad financiera: ...
  
NIF: ...
  
Domicilio: ...
  
Nombre de los apoderados: ...
  
AVALA
  
A ..., con NIF ..., en concepto de fianza provisional ante Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV) para responder por importe de ... euros del cumplimiento y responsabilidades derivadas de la participación en el proceso de selección de ofertas para la contratación del servicio de ...
  
El presente aval se presta con carácter solidario e irrevocable con renuncia expresa a los beneficios de orden, exclusión y división de bienes y tan ampliamente como en derecho sea menester o se requiera, siendo ejecutable al primer requerimiento de la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), incluso con la oposición del afianzado y sin poder posponer el pago o negarse al mismo, por ningún motivo.
  
Este aval tendrá validez hasta que el proceso de selección finalice.
  
El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número ...
  
Valencia, ... de ... de ...
  
Aval fianza definitiva
  
La entidad financiera: ...
  
NIF: ...
  
Domicilio: ...
  
Nombre de los apoderados: ...
  
AVALA
  
A ..., con NIF ..., en concepto de fianza definitiva ante Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV) para responder por importe de ... euros del cumplimiento y responsabilidades derivadas de las obligaciones contraídas en la ejecución del contrato de los trabajos de ...
  
El presente aval se presta con carácter solidario e irrevocable con renuncia expresa a los beneficios de orden, exclusión y división de bienes y tan ampliamente como en derecho sea menester o se requiera, siendo ejecutable al primer requerimiento de la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMIV), incluso con la oposición del afianzado y sin poder posponer el pago o negarse al mismo, por ningún motivo.
  
Este aval tendrá validez hasta que FMIV no autorice su cancelación.
  
El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número ...
  
Valencia, ... de ... de ...
  
ANEXO III
  
Modelo de oferta económica
  
..., mayor de edad, con domicilio en ..., calle ..., número ..., con DNI número ..., en nombre propio o en representación de la empresa ..., con CIF número ..., y domicilio en ..., calle ..., número ...; una vez enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para optar a la adjudicación de la obra ..., se compromete a realizarlo con sujeción a los pliegos de - ... - y sus anexos, por la cantidad de ... euros (en letra y número) lo que supone una baja del ... % respecto al presupuesto base de licitación, incrementada en un 16% correspondiente al impuesto sobre el valor añadido que produce un precio global contractual de ... euros (en letra y número).
  
Valencia, ... de ... de ...
  
Firma y sello de la empresa
  
ANEXO IV
  
Resumen del presupuesto
  
Ejecución material del proyecto
  
13% gastos generales
  
6% beneficio industrial
  
Total ejecución por contrata
  
16% IVA