Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4680, del 29-01-2004 (2004/423)

Información pública de la aprobación del proyecto modificado de urbanización de los accesos al Centro de Salud Juan XXIII.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4680

Fecha DOGV
:   29-01-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/423


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Alicante

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la aprobación del proyecto modificado de urbanización de los accesos al Centro de Salud Juan XXIII. [2004/F423]
  
El Consejo de Gerencia, en la sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
  
«3. Proyecto modificado de urbanización de los accesos al Centro de Salud Juan XXIII: aprobación.
  
Se da cuenta del expediente tramitado en relación con el epígrafe que precede, cuyos antecedentes y razonamientos figuran, resumidos, a continuación.
  
Con fecha 5 de marzo de 2003, se adjudicó a la mercantil Luis Batalla, SA, la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de urbanización de los accesos al Centro de Salud Juan XXIII.
  
El proyecto modificado de urbanización que ahora se presenta para su aprobación, redactado por el Servicio de Obras y Proyectos, incluye algunos incrementos y disminuciones de las mediciones de las obras contenidas en el proyecto original, resultando finalmente un importe superior al del precio contratado.
  
La justificación global del incremento del coste final de las obras se ha producido por la aparición de material de relleno y escombros al realizar el cajeado de la calle, teniendo que sustituir el suelo inadecuado aparecido hasta la cota de suelo estable y aumentando, por consiguiente, el material de relleno y el transporte de las tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado.
  
El incremento presupuestario de las obras ha sido 40.664,22 euros, que representa un porcentaje de 19,9655% sobre el contrato original.
  
Previamente a la ejecución de las obras, se requiere tramitar el proyecto, mediante su aprobación, lo que es competencia del Consejo de Gerencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.B) de los Estatutos de la Gerencia, aprobados definitivamente por el Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2001, en relación con el decreto de la alcaldía de 10 de enero de 2003.
  
El señor Almarcha advierte indefinición de conceptos en el modificado. El gerente aclara que la aparición de capas de relleno es la razón del mismo.
  
Como consecuencia de lo expuesto, el Consejo de Gerencia adopta los siguientes acuerdos, por unanimidad:
  
Primero. Aprobar el proyecto modificado de urbanización de los accesos al Centro de Salud Juan XXIII, redactado por el Servicio de Obras y Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
  
Segundo. Insertar un edicto con el contenido del acuerdo aprobatorio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.»
  
Se publica para general conocimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, advirtiendo que, contra el referido acto, que pone fin a la vía administrativa, y ante el órgano que lo dictó, cabe interponer, por escrito dirigido al ayuntamiento, en el plazo de un mes y con carácter potestativo, el recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, o éste directamente, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados (ambos plazos) a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.