חוק לקידום תשתיות לאומיות

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ״ג–2023}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2206721}} {{ח:תיבה|ס״ח תשפ״ג, 261|חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו־2024)|https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lsr_2620741.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: מטרה והגדרות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: תיעדוף מיזמי תשתית}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: מיפוי תשתיות}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: העתקת קווי תשתית}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן א|סימן א׳: העתקת קו תשתית שאינו ממופה}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן ב׳: העתקת תשתית תקשורת פסיבית}}

{{ח:פנימי|פרק ד סימן ג|סימן ג׳: עלויות העתקת קו תשתית ושדרוגו}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: הסרת חסמים נוספים}}

{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו׳: נוהל פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית}}

{{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז׳: מיזמי תשתית חיוניים}}

{{ח:פנימי|פרק ז סימן א|סימן א׳: קביעת מיזמי תשתית חיוניים}}

{{ח:פנימי|פרק ז סימן ב|סימן ב׳: הסרת חסמים – רישוי עסקים}}

{{ח:פנימי|פרק ז סימן ג|סימן ג׳: הסרת חסמים נוספים}}

{{ח:פנימי|פרק ח|פרק ח׳: מיזמי תשתית חיוניים מועדפים}}

{{ח:פנימי|פרק ח סימן א|סימן א׳: קביעת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים ולוח זמנים לביצועם}}

{{ח:פנימי|פרק ח סימן ב|סימן ב׳: הסרת חסמים}}

{{ח:פנימי|פרק ט|פרק ט׳: הוראות שונות ותיקונים עקיפים}}

{{ח:פנימי|תוספת|תוספת}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: מטרה והגדרות}}

{{ח:סעיף|1|מטרה}}
{{ח:ת}} מטרתו של חוק זה לקבוע הוראות לקידום מיזמי תשתית, בין השאר באמצעות –
{{ח:תת|(1)}} הסדרת תהליך הרישום והמיפוי של קווי תשתית;
{{ח:תת|(2)}} קביעת הוראות לעניין תיעדוף של מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים;
{{ח:תת|(3)}} הסרת חסמים בקידום מיזמי תשתית, ובכלל זה חסמים אסדרתיים, בשלבי התכנון, ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של מיזמים כאמור.

{{ח:סעיף|2|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אישור פעולה“ – כל אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} רישיון, היתר, או כל אישור אחר, הנדרש לפי דין מגורם מוסמך לשם ביצוע פעולה, לרבות רישיון, היתר או אישור כאמור הניתן לגבי מכשיר;
{{ח:תתת|(2)}} פטור מרישיון, היתר או אישור, כאמור בפסקה (1), או פטור מביצוע פעולה, הניתנים לאדם, לפי דין, מגורם מוסמך;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גוף מבצע“ – גוף האחראי לייזום ולקידום ביצועו של מיזם תשתית מכוח דין, מכוח זיכיון, רישיון או היתר שניתן לפי דין, מכוח החלטת הממשלה או מכוח הסכם עם גוף ציבורי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גוף ציבורי“ – כל אחד מהגופים האלה:
{{ח:תתת|(1)}} הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
{{ח:תתת|(2)}} רשות מקומית;
{{ח:תתת|(3)}} תאגיד שהוקם לפי חוק;
{{ח:תתת|(4)}} תאגיד שנמצא בבעלות או בשליטה של הממשלה או של רשות מקומית, לרבות חברת בת ממשלתית כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק החברות הממשלתיות|בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975}}, או חברה עירונית כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק יסודות התקציב#סעיף 21|בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גוף תשתית“ – גוף המפעיל או המחזיק קו תשתית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גורם מוסמך“ – גוף ציבורי או גוף תשתית, שגוף מבצע נדרש לפי דין לקבל ממנו אישור פעולה, לשם קידום מיזם תשתית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ועדת ההשגות“ – הוועדה שהוקמה לפי {{ח:פנימי|סעיף 33|סעיף 33}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חומר מסוכן“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק החומרים המסוכנים|בחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק למניעת מפגעים“ – {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|חוק למניעת מפגעים, התשכ״א–1961}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק משק החשמל“ – {{ח:חיצוני|חוק משק החשמל|חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק העתיקות“ – {{ח:חיצוני|חוק העתיקות|חוק העתיקות, התשל״ח–1978}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק רישוי עסקים“ – {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק התכנון והבנייה“ – {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק התקשורת“ – {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חיתוך בדיקה“, ”חפירת בדיקה“ ו”חפירת הצלה“ – כמשמעותם לפי {{ח:חיצוני|חוק העתיקות|חוק העתיקות}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”יום התחילה“ – יום תחילתו של חוק זה {{ח:הערה|(ביום 1.6.2023)}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מאגר המיפוי“ – מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות שהוקם לפי החלטת ממשלה ופרטיו פורסמו ברשומות לפי {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיף 5(ה)}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיזם תשתית“ – מיזם להקמה, להפעלה או לתחזוקה של תשתית לאומית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיזם תשתית חיוני“ – מיזם המנוי ברשימת מיזמי התשתית החיוניים שפורסמה ברשומות לפי {{ח:פנימי|סעיף 31|סעיף 31}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיזם תשתית חיוני מועדף“ – מיזם המנוי ברשימת מיזמי התשתית החיוניים המועדפים שפורסמה ברשומות לפי {{ח:פנימי|סעיף 42|סעיף 42}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיפוי תשתית“ – מפה המתארת באופן מפורט את מיקומו של קו תשתית, שנערכה בהתאם למפרט המיפוי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן אנרגיה מתחדשת“ – מיתקן חשמל כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק משק החשמל|בחוק משק החשמל}} או תחנת כוח, המשמשים לייצור אנרגיה מתחדשת או מיתקן אגירה לאנרגיה מתחדשת; לעניין הגדרה זו –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”אנרגיה מתחדשת“ – אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש, רוח, מים, פסולת או ביומסה, או בניצול מקור אנרגיה אחר שאינו דלק מאובן או דלק גרעיני;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”ביומסה“ – מסת חומר אורגני לא מאובן;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”דלק מאובן“ – דלק הנוצר מהתאבנות חומר אורגני בסביבה מחוסרת חמצן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מנהרת קווי תשתית“ – מנהרה תת־קרקעית אשר עוברים בה שני קווי תשתית לפחות, שאינם חלק מאותה רשת קווי תשתית, ואינם נמנים עם אותו סוג תשתית המנוי {{ח:פנימי|תוספת|בטור ב׳ לתוספת}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפרט המיפוי“ – המפרט למיפוי לאומי שמפרסם המרכז למיפוי ישראל באתר האינטרנט שלו, המעודכן מזמן לזמן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”סקר קרקע“ – סקר לבדיקת סוג הקרקע הנדרש לצורך תכנון וביצוע של עבודה לקידום מיזם תשתית, למעט סקר קרקע לשם איתור של זיהום קרקע או מניעתו או לצורך גילוי נפט כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הנפט|בחוק הנפט, התשי״ב–1952}}, או מחצבים או חומר חציבה כהגדרתם {{ח:חיצוני|פקודת המכרות#סעיף 2|בפקודת המכרות}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עבודות גישוש“ – עבודות לגילוי מיקום של קו תשתית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עבודות קו תשתית“ – עבודות הקשורות בקו תשתית, ובכלל זה הקמה, פיתוח, העתקה, תחזוקה, הסרה או פעולה להוצאה משימוש של קו תשתית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”פקודת בריאות העם“ – {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|פקודת בריאות העם, 1940}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קו תשתית“ – קו עילי או תת־קרקעי או קו המונח על הקרקע, המשמש להולכה, לחלוקה, להספקה או להעברה של חשמל, מסר בזק כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}}, מים, ביוב, נפט גולמי, מוצרי נפט, גז טבעי או חומר מסוכן, וכן מיתקנים נלווים הנדרשים במישרין להפעלת קו כאמור;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ריבוע בדיקה“ – ריבוע בשטח של 25 מ״ר אשר סומן לשם ביצוע חיתוך בדיקה, חפירת בדיקה או חפירת הצלה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות העתיקות“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק רשות העתיקות|בחוק רשות העתיקות, התשמ״ט–1989}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שליטה“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק ניירות ערך|בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תוכנית מאושרת“ – תוכנית שאושרה לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תחנת כוח“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק משק החשמל|בחוק משק החשמל}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תיאום תשתיות“ – הליך תיאום המתבצע בין גוף מבצע לגוף התשתית במסגרת קידום מיזם תשתית לשם בחינת מיקום קו תשתית, תכנון וביצוע העתקה של קו תשתית או פעולה אחרת הקשורה בו, ובכלל זה תיאום כאמור לפי תוכנית או היתר מכוח {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תשתיות לאומיות“ – כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} דרך כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}};
{{ח:תתת|(2)}} מסילת ברזל כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת מסילות הברזל|בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972}};
{{ח:תתת|(3)}} מיתקן תחבורתי כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|בפקודת התעבורה}}, לרבות חניה תפעולית וחניון יום או חניון לילה לקו שירות כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|בפקודה האמורה}};
{{ח:תתת|(4)}} נמל ים שהוכרז או שיוכרז לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת הנמלים#סעיף 2|סעיף 2 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א–1971}}, שדה תעופה שייקבע לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק הטיס#סעיף 30|סעיף 30 לחוק הטיס, התשע״א–2011}}, או שדה תעופה המנוי {{ח:חיצוני|חוק רשות שדות התעופה#תוספת|בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977}};
{{ח:תתת|(5)}} מיתקן להתפלת מי ים וכן מיתקן מים;
{{ח:תתת|(6)}} תחנת כוח, מיתקן לייצור אנרגיה מתחדשת, מיתקן מיתוג לחשמל, מיתקן השנאה לחשמל, או מיתקן לאגירת אנרגיה כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}};
{{ח:תתת|(7)}} רשת בזק כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};
{{ח:תתת|(8)}} מיתקן לזיקוק, להפקה, להולכה, לחלוקה, להספקה, להעברה או לאחסון של חשמל, מים, ביוב, נפט גולמי, מוצרי נפט, גז טבעי או חומר מסוכן או לטיפול בהם, וכן מנהרת קווי תשתית;
{{ח:תתת|(9)}} קו תשתית;
{{ח:תתת|(10)}} מיתקן למיון או לסילוק פסולת, לטיפול בה או להשבת אנרגיה מפסולת, או מיתקן לטיפול בביוב.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: תיעדוף מיזמי תשתית}}

{{ח:סעיף|3|מתן עדיפות במענה לפניות שעניינן מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים}}
{{ח:ת}} על אף האמור בכל דין, גורם מוסמך או גוף תשתית ייתן עדיפות לטיפול בבקשה של גוף מבצע לקבלת אישור פעולה או לכל פנייה אחרת של גוף כאמור (בסעיף זה – בקשה או פנייה של גוף מבצע), הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני, וייתן עדיפות לטיפול בבקשה או בפנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני מועדף, על פני טיפול בבקשה או בפנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני.

{{ח:סעיף|4|מינוי גורם מרכז אצל הגורם המוסמך}}
{{ח:תת|(א)}} גורם מוסמך ימנה, לגבי כל מיזם תשתית חיוני מועדף, עובד מעובדי הגורם המוסמך שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע לאותו מיזם, ובכלל זה ייתן מענה לפניות של גוף מבצע האחראי למיזם (בסעיף זה – גורם מרכז); גורם מוסמך רשאי למנות לפי סעיף קטן זה גורם מרכז שיהיה אחראי ליותר ממיזם תשתית חיוני מועדף אחד.
{{ח:תת|(ב)}} גורם מוסמך ימנה עובד מעובדי הגורם המוסמך שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזמים להקמה, לתפעול או לתחזוקה של מיתקנים לאנרגיה מתחדשת, ובכלל זה ייתן מענה לפניות של גוף מבצע האחראי למיזם כאמור.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: מיפוי תשתיות}}

{{ח:סעיף|5|מאגר המיפוי והעברת מיפוי תשתיות למאגר המיפוי}}
{{ח:תת|(א)}} בוצעו עבודות קו תשתית, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:
{{ח:תתת|(1)}} בוצעו העבודות על ידי גוף התשתית שקו התשתית בהחזקתו – יבצע גוף התשתית מיפוי תשתית ויעבירו למאגר המיפוי בתוך 60 ימים ממועד השלמת עבודות קו התשתית;
{{ח:תתת|(2)}} בוצעו העבודות על ידי גוף מבצע, במסגרת מיזם תשתית, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} הגוף המבצע יבצע מיפוי תשתית ויעבירו לגוף התשתית המחזיק בקו התשתית שלגביו בוצעו העבודות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־30 ימים ממועד השלמת עבודות קו התשתית;
{{ח:תתתת|(ב)}} גוף התשתית שקיבל את מיפוי התשתית לפי פסקת משנה (א), יעביר את המיפוי למאגר המיפוי, בשינויים או בלא שינויים, בתוך 60 ימים; הגוף המבצע יותיר את קו התשתית גלוי לעין למשך 14 ימים ממועד העברת מיפוי התשתית לגוף התשתית, כדי לאפשר לגוף התשתית לבחון את המיפוי ולערוך בו שינויים;
{{ח:תתתת|(ג)}} גוף תשתית שהעביר את מיפוי התשתית למאגר המיפוי, לפי פסקת משנה (ב), יראו אותו כאילו ביצע את מיפוי התשתית בעצמו.
{{ח:תת|(ב)}} בוצעו עבודות גישוש, יחולו ההוראות שלהלן, לפי העניין, לגבי קו התשתית שלגביו בוצעו עבודות הגישוש:
{{ח:תתת|(1)}} בוצעו עבודות הגישוש על ידי גוף התשתית – יבצע גוף התשתית מיפוי תשתית לגבי קו התשתית שמיקומו התגלה, ויעבירו למאגר המיפוי בתוך 21 ימים ממועד השלמת עבודות הגישוש; לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש – יודיע גוף התשתית למאגר המיפוי, בתוך שבעה ימים מיום סיום העבודות, כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש;
{{ח:תתת|(2)}} בוצעו עבודות הגישוש על ידי גוף מבצע, שאינו גוף התשתית לגבי אותו קו תשתית, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} הגוף המבצע יבצע מיפוי תשתית לגבי קו התשתית שמיקומו התגלה ויעבירו לגוף התשתית, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־14 ימים ממועד השלמת עבודות הגישוש; לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש – יודיע הגוף המבצע לגוף התשתית כי לא נמצא קו תשתית בשטח שבו בוצעו עבודות הגישוש;
{{ח:תתתת|(ב)}} גוף התשתית שקיבל, לפי פסקת משנה (א), את מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית, יעביר את המיפוי או ההודעה, לפי העניין, למאגר המיפוי, בשינויים או בלא שינויים, בתוך 14 ימים;
{{ח:תתתת|(ג)}} יראו גוף תשתית שהעביר למאגר המיפוי, לפי פסקת משנה (ב), את מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית, כאילו ביצע את מיפוי התשתית או ערך את ההודעה, לפי העניין, בעצמו.
{{ח:תת|(ג)}} שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין קביעת שטח במאגר המיפוי כשטח שהושלם מיפוי התשתיות בתחומו, ובכלל זה לעניין התנאים וההליך לקביעת שטח כאמור.
{{ח:תת|(ד)}} שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר הבינוי והשיכון, שר האנרגיה והתשתיות ושר התקשורת, רשאי להתקין תקנות בדבר דרכי הניהול של מאגר המיפוי, שמירת המידע בו ואופן העברת המידע ממנו.
{{ח:תת|(ה)}} שר האוצר יפרסם ברשומות, באתר האינטרנט של משרד האוצר ובאתר האינטרנט ”ממשל זמין“ את פרטי מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות אשר ישמש כמאגר שאליו יועבר המידע לפי {{ח:פנימי|פרק ג|פרק זה}}.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|פורסמו {{ח:חיצוני|הודעה בדבר פרטי מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות|פרטי מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות לפי חוק לקידום תשתיות לאומיות}} (י״פ תשפ״ג, 9263).}}

{{ח:סעיף|6|העברת מידע נוסף למאגר המיפוי}}
{{ח:תת|(א)}} גוף מבצע שביצע עבודות להקמת מנהרה תת־קרקעית, מנהרת קווי תשתית או מנהרת ניקוז יעביר למאגר המיפוי, בתוך 60 ימים מסיום העבודות, מיפוי מפורט באשר למיקום המנהרה האמורה, שנערך בהתאם למפרט המיפוי; לעניין זה, ”מנהרה תת־קרקעית“ – מנהרה העוברת, כולה או חלקה, מתחת לפני הקרקע, אשר עוברות בה דרך או מסילת ברזל כהגדרתן בפסקה (1) או (2) להגדרה ”תשתיות לאומיות“.
{{ח:תת|(ב)}} גוף מבצע שביצע סקר קרקע, יעביר את ממצאי הסקר למאגר המיפוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים ממועד השלמתו של הסקר; תוצאות הסקר ייערכו בתצורה בהתאם למפרט שפרסם שר הבינוי והשיכון באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, אם פורסם.
{{ח:תת|(ג)}} הגופים המפורטים להלן יעבירו מידע למאגר המיפוי בהתאם להוראות כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} גוף ציבורי או גוף תשתית יעביר למאגר המיפוי ממצאי סקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית והנמצא בידו, בתוך 30 ימים מיום שהגיע לידיו, אלא אם כן אותו סקר הועבר למאגר המיפוי לפי הוראות סעיף קטן (ב);
{{ח:תתת|(2)}} ביצעה רשות העתיקות חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה, תעביר למאגר המיפוי מיפוי הכולל את תחום ריבועי הבדיקה שבהם נערכו החיתוך או החפירה והמציין את ממצאי החיתוך או החפירה בכל ריבוע כאמור, בתוך 30 ימים מיום השלמת החיתוך או החפירה;
{{ח:תתת|(3)}} אישר משרד הבריאות ביצוע קידוח לפי {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|פקודת בריאות העם}}, יעביר למאגר המיפוי מפה המפרטת את תחומיהם של אזורי המגן שמסביב לקידוח, לפי {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|הפקודה האמורה}}, בתוך 30 ימים מיום מתן האישור; לעניין זה, ”אזור מגן“ – כהגדרתו בתקנות לפי {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|פקודת בריאות העם}}.
{{ח:תת|(ד)}} אין בהעברת מידע למאגר המיפוי לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(ג)(1) ו־(3), כדי לייחס לגוף שהעביר את המידע אחריות לתוכן המידע.

{{ח:סעיף|7|העברת מידע שנאגר לפני יום התחילה למאגר המיפוי – הוראת מעבר}}
{{ח:תת|(א)}} נוסף על הוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיפים 5}} {{ח:פנימי|סעיף 6|ו־6}}, בתוך 120 ימים מיום התחילה יעבירו הגופים המפורטים להלן מידע למאגר המיפוי, בהתאם להוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} גוף תשתית יעביר למאגר המיפוי את המיפוי העדכני הנמצא בידו ביום התחילה, לגבי קווי התשתית שבהחזקתו;
{{ח:תתת|(2)}} רשות מקרקעי ישראל, הרשות הממשלתית למים ולביוב כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק המים|בחוק המים, התשי״ט–1959}}, ומשרד הבינוי והשיכון יעבירו למאגר המיפוי ממצאי סקר קרקע הנמצא בידם ביום התחילה;
{{ח:תתת|(3)}} גוף מבצע יעביר למאגר המיפוי –
{{ח:תתתת|(א)}} מיפוי עדכני הנמצא בידו ביום התחילה, באשר למיקום מנהרה תת־קרקעית כהגדרתה {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(א)}} או מנהרת קווי תשתית;
{{ח:תתתת|(ב)}} ממצאי סקר קרקע שנערך במסגרת מיזם תשתית והנמצא בידו ביום התחילה;
{{ח:תתת|(4)}} רשות העתיקות תעביר למאגר המיפוי מיפוי הכולל את ריבועי הבדיקה שבהם נערכו חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה לפני יום התחילה והמציין את ממצאי החיתוך או החפירה בכל ריבוע כאמור;
{{ח:תתת|(5)}} משרד הבריאות יעביר למאגר המיפוי מפה המפרטת את תחומיהם העדכניים של אזורי המגן כהגדרתם {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6(ג)(3)}} שמסביב לקידוח שאישר המשרד לפי {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|פקודת בריאות העם}} לפני יום התחילה.
{{ח:תת|(ב)}} אין בהעברת מידע למאגר המיפוי לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3) ו־(5) כדי לייחס לגוף שהעביר את המידע אחריות לתוכן המידע.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: העתקת קווי תשתית}}
{{ח:קטע3|פרק ד סימן א|סימן א׳: העתקת קו תשתית שאינו ממופה}}

{{ח:סעיף|8|הגדרת קו תשתית שאינו ממופה}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד סימן א|בסימן זה}}, ”קו תשתית שאינו ממופה“ – קו תשתית שמתקיים לגביו המפורט להלן, לפי העניין:
{{ח:תת|(1)}} לעניין קו תשתית שקמה לגביו החובה להעברת מיפוי תשתית למאגר המיפוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיף 5}} – מיפוי התשתית לא הועבר למאגר המיפוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 5|הסעיף האמור}} או שמיפוי התשתית הועבר לפי {{ח:פנימי|סעיף 5|הסעיף האמור}} ומיקום קו התשתית בפועל אינו תואם את המיפוי שהועבר;
{{ח:תת|(2)}} לעניין קו תשתית שטרם קמה לגביו החובה להעברת מיפוי התשתית למאגר המיפוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיף 5}} – מיקום קו התשתית בפועל אינו תואם את המיפוי שהעביר גוף התשתית לגוף המבצע במסגרת תיאום תשתיות.

{{ח:סעיף|9|הודעת גוף מבצע על העתקת קו תשתית}}
{{ח:תת|(א)}} נוכח גוף מבצע, במסגרת קידום מיזם תשתית, כי יש צורך בהעתקת קו תשתית שאינו ממופה, לאחר התייעצות עם גוף התשתית ולאחר ששקל חלופות אפשריות להעתקה כאמור, יודיע הגוף המבצע לגוף התשתית המחזיק את קו התשתית, בכתב, כי יש צורך בהעתקת קו התשתית ({{ח:פנימי|פרק ד סימן א|בסימן זה}} – הודעה על העתקת קו תשתית).
{{ח:תת|(ב)}} לא התייחס גוף התשתית לפניית הגוף המבצע להתייעצות לפי סעיף קטן (א), בתוך שבעה ימים ממועד מסירתה, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות עימו.

{{ח:סעיף|10|הודעת התשובה של גוף התשתית}}
{{ח:תת|(א)}} קיבל גוף התשתית הודעה על העתקת קו תשתית כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9}}, יודיע לגוף המבצע, בכתב, בתוך שבעה ימים ממועד מסירת ההודעה, על אחד מאלה ({{ח:פנימי|פרק ד סימן א|בסימן זה}} – הודעת התשובה):
{{ח:תתת|(1)}} כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו;
{{ח:תתת|(2)}} כי הוא מסכים שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה.
{{ח:תת|(ב)}} גוף התשתית לא יתנה את הסכמתו כאמור בסעיף קטן (א)(2) בתנאי שאינו נוגע במישרין להעתקת קו התשתית.

{{ח:סעיף|11|העתקת קו תשתית על ידי גוף התשתית}}
{{ח:תת|(א)}} הודיע גוף התשתית בהודעת התשובה שמסר כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו כאמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בסעיף 10(א)(1)}}, ישלים את ביצוע ההעתקה בתוך 40 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית.
{{ח:תת|(ב)}} הגוף המבצע יאפשר לגוף התשתית לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם העתקת קו התשתית על ידו כאמור בסעיף קטן (א).

{{ח:סעיף|12|העתקת קו התשתית על ידי הגוף המבצע}}
{{ח:תת|(א)}} לא השיב גוף התשתית להודעה על העתקת קו התשתית, בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 10|סעיף 10}}, עד תום התקופה האמורה {{ח:פנימי|סעיף 10|באותו סעיף}}, או לא החל בביצוע העתקת קו התשתית בתקופה האמורה {{ח:פנימי|סעיף 11|בסעיף 11}}, יראו בתום התקופות האמורות כאילו הסכים גוף התשתית שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בסעיף 10(א)(2)}}.
{{ח:תת|(ב)}} ניתנה הסכמת גוף התשתית לכך שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בסעיף 10(א)(2)}} או מתקיים האמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} הגוף המבצע יקבע את המתווה להעתקת קו התשתית לאחר התייעצות עם גוף התשתית; לא התייחס גוף התשתית לפניית הגוף המבצע להתייעצות, בתוך שבעה ימים ממועד מסירתה, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות עימו;
{{ח:תתת|(2)}} היה קו התשתית מסוג שגוף התשתית הוא הגורם היחיד על פי דין שרשאי לנתקו ולחברו לרשת קווי התשתית שאליה הוא משתייך, ינתק גוף התשתית את קו התשתית בתוך ארבעה ימי עבודה ממועד קבלת בקשה לכך מאת הגוף המבצע, בכתב, ויחברו חזרה לרשת קווי התשתית מוקדם ככל האפשר לאחר השלמת העתקתו על יד:י הגוף המבצע;
{{ח:תת|(3)}} מייד עם השלמת העבודות להעתקת קו התשתית, ימסור הגוף המבצע הודעה על כך בכתב לגוף התשתית, ויראו את העבודות שביצע הגוף המבצע בקשר לאותו קו תשתית כאילו בוצעו על ידי גוף התשתית.
{{ח:תת|(ג)}} בוצעו עבודות להעתקת קו התשתית על ידי גוף מבצע לפי הוראות סעיף זה, רשאי גוף התשתית להסמיך גורם מטעמו, ועל חשבונו, לפקח על ביצוע העבודות, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את ביצוען.

{{ח:סעיף|13|העתקת קו תשתית הכרוכה במורכבות הנדסית חריגה}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בסעיפים 10 עד 12}}, נוכח גוף התשתית כי העתקת קו התשתית היא העתקה הכרוכה במורכבות הנדסית חריגה וכי בשל המורכבות החריגה לא ניתן להשלים את ביצוע ההעתקה בתוך התקופה האמורה {{ח:פנימי|סעיף 11|בסעיף 11}} או שהשלמת ההעתקה בתקופה הקצובה האמורה עלולה לגרום לסכנה לשלום הציבור, לביטחונו, לבריאותו, או לבטיחותו, או לגרום לנזק סביבתי משמעותי, יודיע על כך בכתב לגוף המבצע, בתוך שבעה ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, בצירוף נימוקים מפורטים וחוות דעת הנדסית מפורטת.
{{ח:תת|(ב)}} מסר גוף תשתית לגוף מבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יודיע בכתב לגוף המבצע, בתוך 21 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, על המועד שבו הוא מתחייב להשלים את ביצוע העתקת קו התשתית; המועד כאמור ייקבע על ידי גוף התשתית באישור המנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי למיזם התשתית, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של המשרד הממונה על גוף התשתית.

{{ח:סעיף|14|העתקת קו תשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בסעיפים 10 עד 13}}, נוכח גוף תשתית כי לא ניתן להעתיק את קו התשתית למיקום הנמצא בתחום התוכנית המאושרת וכי נדרש להעתיקו אל מחוץ לתחום האמור, יודיע על כך בכתב לגוף המבצע, בתוך שבעה ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית.
{{ח:תת|(ב)}} מסר גוף תשתית לגוף מבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יציע לו, בכתב, בתוך 14 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, חלופה זמנית עד להעתקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת, שתמנע את עיכוב קידום מיזם התשתית, או יודיע לו, בכתב, בתוך התקופה האמורה, כי לא נמצאה חלופה זמנית שאין בה כדי לסכן את שלום הציבור, ביטחונו, בריאותו או בטיחותו, או לגרום לנזק סביבתי משמעותי; הוסכם בין גוף התשתית לגוף המבצע על חלופה זמנית כאמור בסעיף קטן זה, יפעלו להשלמתה בהקדם האפשרי.
{{ח:תת|(ג)}} מייד לאחר מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) יפעל גוף התשתית לקידום העתקת קו התשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת, בהתאם להוראות הדין, וישלים את ביצוע ההעתקה בהקדם האפשרי.

{{ח:קטע3|פרק ד סימן ב|סימן ב׳: העתקת תשתית תקשורת פסיבית}}

{{ח:סעיף|15|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן ב׳}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|בסימן זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ספק מורשה“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תשתית פסיבית“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 5|בסעיף 5(י)(7) לחוק התקשורת}}.

{{ח:סעיף|16|בקשת גוף מבצע להעתקת תשתית פסיבית}}
{{ח:ת}} נדרשה, במסגרת קידום מיזם תשתית, העתקה של תשתית פסיבית, למיקום שנקבע במסגרת הליך קבלת ההיתר או ההרשאה מרשות הרישוי לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה}} ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|בסימן זה}} – המיקום שאושר), ימסור הגוף המבצע לספק המורשה המחזיק בתשתית הפסיבית בקשה בכתב לביצוע העתקת התשתית למיקום שאושר הכוללת, בין השאר, את אלה ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|בסימן זה}} – בקשה להעתקת תשתית פסיבית):
{{ח:תת|(1)}} טווח הזמן שבמסגרתו ניתן לבצע את ההעתקה ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|בסימן זה}} – טווח הזמן האפשרי להעתקה);
{{ח:תת|(2)}} המועד הרצוי מבחינת הגוף המבצע לתחילת ביצוע עבודות העתקת התשתית הפסיבית ופרק הזמן המשוער לביצוען;
{{ח:תת|(3)}} תוכנית מפורטת של העבודה.

{{ח:סעיף|17|הודעת התשובה של הספק המורשה}}
{{ח:תת|(א)}} קיבל ספק מורשה בקשה להעתקת תשתית פסיבית כאמור {{ח:פנימי|סעיף 16|בסעיף 16}}, יודיע בכתב לגוף המבצע, בתוך 21 ימים ממועד מסירת הבקשה, על אחד מאלה ({{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|בסימן זה}} – הודעת התשובה):
{{ח:תתת|(1)}} כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו;
{{ח:תתת|(2)}} כי הוא מסכים שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה.
{{ח:תת|(ב)}} ספק מורשה לא יתנה את הסכמתו כאמור בסעיף קטן (א) בתנאי שאינו נוגע במישרין להעתקת התשתית הפסיבית.
{{ח:תת|(ג)}} הודיע הספק המורשה לפי סעיף קטן (א) כי בכוונתו לבצע את ההעתקה בעצמו, יפרט בהודעת התשובה, בין השאר, את אלה:
{{ח:תתת|(1)}} אבני הדרך לביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית ולוחות הזמנים לביצוען, ובכלל זה המועד לתחילת ביצוע העבודות ופרק הזמן להשלמתן, והכול במסגרת טווח הזמן האפשרי להעתקה;
{{ח:תתת|(2)}} רשימת הרכיבים והפעולות הדרושים לשם ביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית ועלותם; שר התקשורת, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האנרגיה והתשתיות, יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת מחירון מוצע לרכיבים ולפעולות הדרושים לשם ביצוע עבודות להעתקת תשתית פסיבית;
{{ח:תתת|(3)}} אם ברצונו לבצע שדרוג של התשתית הפסיבית במסגרת העתקתה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24}}.

{{ח:סעיף|18|מניעה להשלמת ההעתקה בטווח הזמן שקצב הגוף המבצע}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 17|בסעיף 17}}, נוכח הספק המורשה כי יש מניעה להשלים את העבודות להעתקת התשתית הפסיבית על ידו, במסגרת טווח הזמן האפשרי להעתקה, יודיע על כך בכתב לגוף המבצע, בתוך 7 ימים ממועד מסירת הבקשה להעתקת התשתית הפסיבית, ויפרט בהודעתו את הטעמים למניעה.
{{ח:תת|(ב)}} מסר הספק המורשה לגוף המבצע הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יעביר לו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת הבקשה להעתקת התשתית הפסיבית, הודעת תשובה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 17|בסעיף 17}} הכוללת, בין השאר, את אבני הדרך לביצוע העבודות, לוחות הזמנים לביצוען ופרק הזמן להשלמתן, אף שהם חורגים מטווח הזמן האפשרי להעתקה, ובלבד שמועד סיום פרק הזמן להשלמת העבודות יהיה בסמוך ככל האפשר למועד הסיום של טווח הזמן האפשרי להעתקה.
{{ח:תת|(ג)}} הגוף המבצע יודיע לספק המורשה אם הוא מאשר את לוחות הזמנים ופרק הזמן להשלמת העבודות שנקבעו בהודעת התשובה לפי סעיף קטן (ב) או שאינו מאשרם; החליט הגוף המבצע שאינו מאשרם, יבצע את העבודות להעתקת התשתית בעצמו לפי {{ח:פנימי|סעיף 21|סעיף 21}}.

{{ח:סעיף|19|דחיית מועד בידי הגוף המבצע}}
{{ח:תת|(א)}} ראה הגוף המבצע כי בשל עיכוב בקידום מיזם התשתית לא יהיה ניתן להתחיל בביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית, על ידי הספק המורשה, במועד לתחילת ביצוע העבודות שציין הספק המורשה בהודעת התשובה לפי {{ח:פנימי|סעיף 17|סעיף 17(ב)}} או שציין בהודעת התשובה לפי {{ח:פנימי|סעיף 18|סעיף 18(ב)}} שאושרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 18|סעיף 18(ג)}}, יודיע על כך הגוף המבצע לספק המורשה לא יאוחר מ־21 ימים לפני המועד האמור, ויגיע להסכמה עם הספק המורשה על מועד מעודכן לתחילת ביצוע העבודות ועל לוחות הזמנים המעודכנים לביצוע אבני הדרך כפי שנקבעו בהודעת התשובה, ובלבד שפרק הזמן להשלמת ביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית לא יעלה על פרק הזמן שנקבע בהודעת התשובה של הספק המורשה.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א), נדחה המועד לתחילת ביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית בשל עיכוב בקידום מיזם התשתית, בתקופה העולה על 12 חודשים, ימסור הגוף המבצע, מחדש, לספק המורשה, בקשה להעתקת תשתית פסיבית כאמור {{ח:פנימי|סעיף 16|בסעיף 16}}.

{{ח:סעיף|20|העתקת התשתית על ידי ספק מורשה}}
{{ח:תת|(א)}} ספק מורשה המבצע את העתקת התשתית הפסיבית בעצמו, לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 17|סעיפים 17 עד 19}}, יפעל בהתאם להודעת התשובה שמסר לפי {{ח:פנימי|סעיף 17|סעיפים 17(ב)}} {{ח:פנימי|סעיף 18|או 18(ב)}}, לפי העניין, ואם התקיים האמור {{ח:פנימי|סעיף 19|בסעיף 19(א)}} – גם בהתאם להסכמה שהגיעו אליה הספק המורשה והגוף המבצע לפי {{ח:פנימי|סעיף 19|אותו סעיף}}.
{{ח:תת|(ב)}} הגוף המבצע יאפשר לספק המורשה לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם ביצוע העתקת התשתית הפסיבית על ידו כאמור בסעיף קטן (א).

{{ח:סעיף|21|העתקת התשתית על ידי הגוף המבצע}}
{{ח:תת|(א)}} לא מסר הספק המורשה הודעת תשובה בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 17|סעיפים 17}} {{ח:פנימי|סעיף 18|או 18(ב)}}, עד תום התקופות האמורות {{ח:פנימי|סעיף 17|באותם סעיפים}} או לא החל הספק המורשה בביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסיבית במועד לתחילת ביצוע העבודות שפירט בהודעת התשובה שנתן ובהתאם לאבני הדרך שפירט בה, אף על פי שהגוף המבצע פעל בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 20|סעיף 20(ב)}}, יראו את הספק המורשה בתום התקופות האמורות או בחלוף אותו מועד, לפי העניין, כאילו הסכים שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 17|בסעיף 17(א)(2)}}.
{{ח:תת|(ב)}} ניתנה הסכמת הספק המורשה לכך שהגוף המבצע יבצע את ההעתקה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 17|בסעיף 17(א)(2)}}, או התקיים האמור בסעיף קטן (א), או לא אישר הגוף המבצע את לוחות הזמנים ופרק הזמן להשלמת העבודות שנקבעו בהודעת התשובה של הספק המורשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 18|סעיף 18(ג)}}, יבצע הגוף המבצע את העבודות להעתקת התשתית הפסיבית, בכפוף להוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} העבודות יבוצעו על ידי קבלן מוסמך לביצוע העבודות שיבצען בעצמו או באמצעות עובדיו, ולא באמצעות קבלן משנה; לעניין זה, ”קבלן מוסמך“ – מי שיש לו ניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע עבודות להעתקת תשתית פסיבית בעבור ספק מורשה, ובלי לגרוע מהוראות כל דין, הוא אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(א)}} קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, לפי {{ח:חיצוני|חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות|חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט–1969}}, בקבוצת סיווג א׳ בענף 240 – הנחת קווי תקשורת ובקבוצת סיווג ג׳ בענף 200 – ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח;
{{ח:תתתת|(ב)}} מי שהוסכם בין הספק המורשה לגוף המבצע;
{{ח:תתת|(2)}} הספק המורשה יהיה רשאי להציב מפקח מטעמו באתר ביצוע העבודות; הגוף המבצע יישא בעלויות ההצבה של המפקח לפי פסקה זו; קבע החשב הכללי במשרד האוצר תעריף לעניין זה, תהיה עלות הצבת מפקח כאמור על פי התעריף שנקבע;
{{ח:תתת|(3)}} מייד עם השלמת העבודות להעתקת התשתית הפסיבית, ימסור הגוף המבצע הודעה על כך לספק המורשה, בכתב, ויראו את העבודות שביצע הגוף המבצע בקשר לתשתית הפסיבית כאילו ביצע אותן הספק המורשה, ובלבד שאם נקבעו תקנות לפי סעיף קטן (ג) – הגוף המבצע פעל לפיהן;
{{ח:תתת|(4)}} קיבל הספק המורשה הודעה על השלמת העבודות לפי פסקה (3), יתחיל, בתוך 14 ימים ממועד מסירת ההודעה כאמור, בביצוע הסרת מיתקן הבזק וחיבורו לתשתית הפסיבית שהועתקה.
{{ח:תת|(ג)}} שר התקשורת, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן ביצוע עבודות ההעתקה של תשתית פסיבית על ידי גוף מבצע.

{{ח:סעיף|22|תחולת הוראות}}
{{ח:תת|(א)}} הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן זה}} לא יחולו לגבי תשתית פסיבית שהיא קו תשתית שאינו ממופה כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 8|בסעיף 8}}.
{{ח:תת|(ב)}} לעניין העתקת תשתית פסיבית במסגרת סלילת דרך יחולו הוראות {{ח:פנימי|פרק ד סימן ב|סימן זה}} על אף הוראות {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 25|סעיף 25 לחוק התקשורת}}, למעט {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)#סעיף 25|סעיף קטן (א)(1) סיפה של הסעיף האמור}}.

{{ח:קטע3|פרק ד סימן ג|סימן ג׳: עלויות העתקת קו תשתית ושדרוגו}}

{{ח:סעיף|23|עלויות העתקת קו תשתית}}
{{ח:תת|(א)}} הגוף המבצע יישא בעלויות העתקת קו תשתית במסגרת מיזם תשתית, אלא אם כן הגוף המבצע וגוף התשתית שקו התשתית בהחזקתו, הסכימו אחרת.
{{ח:תת|(ב)}} בלי לגרוע מהוראות {{ח:פנימי|סעיף 18|סעיף 18(ג)(2)}}, שר האוצר, לאחר התייעצות עם השר הממונה על סוג קו תשתית, רשאי לפרסם באתר האינטרנט של משרד האוצר מחירון מוצע לרכיבים ולפעולות הדרושים לשם ביצוע עבודות העתקת קו תשתית כאמור, במסגרת מיזם תשתית.

{{ח:סעיף|24|שדרוג קו תשתית}}
{{ח:תת|(א)}} ביקש גוף תשתית כי במסגרת העתקת קו תשתית בקשר עם מיזם תשתית ייערך שדרוג של קו התשתית, יאפשר הגוף המבצע את שדרוג קו התשתית, אלא אם כן סבר כי בשל ביצוע השדרוג ייגרם עיכוב משמעותי בקידום מיזם התשתית.
{{ח:תת|(ב)}} גוף התשתית יישא בעלויות שדרוג קו התשתית כאמור בסעיף זה.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: הסרת חסמים נוספים}}

{{ח:סעיף|25|הסכמת רשות מקרקעי ישראל להקמת מיזם תשתית}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור בכל דין, נדרשה הסכמה מאת רשות מקרקעי ישראל, לשם הקמת מיזם תשתית על ידי המדינה או מי מטעמה, או פעילות מסחרית נלווית למיזם כאמור, תיתן רשות מקרקעי ישראל הסכמה כאמור בתוך 45 ימים מהמועד שבו הוגשה לה הבקשה לכך.
{{ח:תת|(ב)}} חלפו 45 ימים ולא התקבלה הסכמה מאת רשות מקרקעי ישראל כאמור בסעיף קטן (א), יראו את הבקשה להסכמה כמאושרת.
{{ח:תת|(ג)}} התנתה רשות מקרקעי ישראל את הסכמתה בתנאים, לא יהיה במילוי תנאים אלה כדי לעכב את מתן ההסכמה כאמור בסעיף קטן (א), אולם אין באמור כדי לגרוע מחובת מילוי התנאים לאחר מתן ההסכמה.
{{ח:תת|(ד)}} בסעיף זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”הסכמה“ – לרבות הסכמה לקבלת היתר או אישור אחר;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מיזם תשתית“ – למעט מיזם להפעלה או לתחזוקה של תשתית לאומית;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”פעילות מסחרית נלווית“, למיזם תשתית – שימוש בעל אופי מסחרי הנלווה לשימוש העיקרי בקרקע ובעל זיקה אליו, בהיקף שלא יעלה על 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה המיועד למיזם התשתית, והכול בהתאם לזכויות הבנייה הקבועות בתוכנית כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}}.

{{ח:סעיף|26|איסור התניה}}
{{ח:ת}} גורם מוסמך לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן אישור או הסכמה או ביצוע פעולה על ידו, שמבקש גוף מבצע לשם קידום מיזם תשתית, בכל תנאי שאינו נוגע במישרין למתן האישור או ההסכמה או לביצוע הפעולה כמבוקש.

{{ח:סעיף|27|מניעת דרישה לביצוע עבודות גישוש לגבי מיקום קו תשתית שנבדק בעבר}}
{{ח:תת|(א)}} בוצע מיפוי תשתיות בידי גוף תשתית או גוף מבצע לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיף 5}}, לא ידרוש גוף תשתית מגוף מבצע לבצע עבודות גישוש, במסגרת מיזם תשתית, לגבי מיקום קו התשתית שלגביו בוצע המיפוי, עד תום חמש שנים ממועד ביצוע המיפוי, אלא אם כן התקיימו נסיבות חריגות שיש בהן כדי לגרום לשינוי פיזי בתנאי הקרקע העשוי להשפיע, ברמת ודאות גבוהה, על מיקומו של קו התשתית.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א), גוף תשתית רשאי לדרוש הכנה של מפת מדידה להיתר לגבי פני הקרקע שמעל לקו התשתית כנדרש בהוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה}}.

{{ח:סעיף|28|מניעת דרישה לביצוע חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה בשטח שנבדק בעבר}}
{{ח:ת}} על אף האמור בהוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק העתיקות|חוק העתיקות}}, לא תדרוש רשות העתיקות לפי {{ח:חיצוני|חוק העתיקות|החוק האמור}} ביצוע חיתוך בדיקה בריבוע בדיקה שבו ביצעה בעבר חיתוך בדיקה או חפירת בדיקה, ולא תדרוש חפירת בדיקה בריבוע בדיקה שבו ביצעה בעבר חפירת בדיקה.

{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו׳: נוהל פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית}}

{{ח:סעיף|29|פרסום נוהל פנייה לגורם מוסמך}}
{{ח:תת|(א)}} גורם מוסמך יפרסם באתר האינטרנט שלו נוהל פנייה מסודר אליו מגופים מבצעים בקשר למיזמי תשתית, שיכלול את כל אלה (בסעיף זה – נוהל הפנייה):
{{ח:תתת|(1)}} פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים לפי דין או הנחיות לשם פנייה לקבלת מידע מגורם מוסמך לצורך ביצוע עבודות לקידום מיזם תשתית;
{{ח:תתת|(2)}} פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים לפי דין או הנחיות, לשם הגשת בקשה לקבלת אישור פעולה מאת הגורם המוסמך לשם ביצוע עבודות לקידום מיזם תשתית;
{{ח:תתת|(3)}} פרקי הזמן למתן מענה לפנייה לקבלת מידע כאמור בפסקה (1) או למתן החלטה בבקשה לקבלת אישור פעולה כאמור בפסקה (2), בידי הגורם המוסמך, לרבות פרק הזמן להודעת הגורם המוסמך לפונה או למבקש, לפי העניין, בדבר אי־הגשת מלוא פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם להוראות פסקאות (1) או (2);
{{ח:תתת|(4)}} מנגנון ההשגה או הערר שנקבעו בדין על החלטות הגורם המוסמך בבקשה לאישור פעולה, אם נקבעו.
{{ח:תת|(ב)}} נוהל הפנייה ישקף את הוראות הדין וההנחיות כאמור בסעיף קטן (א), ואין בהוראות אותו סעיף קטן כדי להקנות לגורם המוסמך סמכות לקבוע הוראות הסוטות מהן או הוראות נוספות.
{{ח:תת|(ג)}} לא פרסם גורם מוסמך בנוהל הפנייה פרק זמן למתן מענה לפנייה לקבלת מידע או למתן החלטה בבקשה לקבלת אישור פעולה, כאמור בסעיף קטן (א)(3), ולא נקבע בדין או בהנחיות פרק הזמן האמור, ייתן הגורם המוסמך מענה לפנייה או ייתן החלטתו בבקשה, לפי העניין, לגוף המבצע, בתוך 30 ימים ממועד הגשת הפנייה או הבקשה; ואולם לעניין בקשה לקבלת אישור פעולה הנדרש לביצוע מדידות או סקרים, לרבות סקר מים או סקר קרקע, ונטילת דגימות מהמים או מהקרקע – על הגורם המוסמך לתת את החלטתו בבקשה בתוך 14 ימים ממועד הגשתה.
{{ח:תת|(ד)}} כלל הגורמים המוסמכים יפרסמו את נוהלי הפנייה אליהם לפי סעיף זה לגבי המידע ולגבי אישורי הפעולה שבסמכותם לתת, ערב יום התחילה, לפי דין או הנחיות כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו־(2), עד תום 120 ימים מיום התחילה; הוקנתה בדין לגורם מוסמך, אחרי יום התחילה, סמכות לתת אישור פעולה נוסף כאמור בסעיף קטן (א)(2), יעדכן את נוהל הפנייה לגבי אותו אישור, בתוך 14 ימים מיום תחילתו של הדין האמור.

{{ח:סעיף|30|פרסום נוהל פנייה לגוף תשתית המקיים תיאום תשתיות}}
{{ח:תת|(א)}} בלי לגרוע מהוראות {{ח:פנימי|סעיף 29|סעיף 29}}, גוף תשתית אשר גוף מבצע נדרש לבצע עימו תיאום תשתיות לשם קידום מיזם תשתית, יפרסם באתר האינטרנט שלו נוהל פנייה אליו בידי גוף מבצע במסגרת תיאום תשתיות הכולל את פרקי הזמן למתן מענה לפנייה של גוף מבצע במסגרת תיאום התשתיות ואת פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים למתן מענה כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} לא פרסם גוף תשתית נוהל פנייה אליו לפי סעיף קטן (א), ייתן מענה לכל פנייה של גוף מבצע אליו במסגרת תיאום תשתיות, בתוך 30 ימים ממועד הפנייה.
{{ח:תת|(ג)}} גוף תשתית יפרסם את נוהל הפנייה אליו לפי סעיף זה, עד תום 120 ימים מיום התחילה.

{{ח:קטע2|פרק ז|פרק ז׳: מיזמי תשתית חיוניים}}
{{ח:קטע3|פרק ז סימן א|סימן א׳: קביעת מיזמי תשתית חיוניים}}

{{ח:סעיף|31|פרסום רשימת מיזמי תשתית חיוניים}}
{{ח:תת|(א)}} שר האוצר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר את רשימת מיזמי התשתית החיוניים, שתכלול כל מיזם תשתית בתחום תשתית המנוי {{ח:פנימי|תוספת|בטור א׳ לתוספת}}, שהוא מיזם להקמה, להפעלה או לתחזוקה של סוג תשתית לאומית המנוי {{ח:פנימי|תוספת|בטור ב׳ לתוספת}}, ואם נקבע לצד סוג התשתית, {{ח:פנימי|תוספת|בטור ג׳ לתוספת האמורה}}, היקף פעילות למיזם או תנאי אחר – מתקיים לגביו היקף הפעילות או התנאי כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} המועד שבו יפרסם שר האוצר כל מיזם תשתית חיוני כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לא יאוחר מהמועד שבו החליטה הממשלה לראשונה על קידומו של מיזם התשתית החיוני או ניתנה הוראה להכנת תוכנית לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 50|סעיף 50 לחוק התכנון והבנייה}}, או פורסם דבר הכנת תוכנית בהתאם {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 77|לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה}}, לפי המוקדם.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|פורסמה {{ח:חיצוני|רשימת מיזמי תשתית חיוניים|רשימת מיזמי תשתית חיוניים}} לפי חוק לקידום תשתיות לאומיות (י״פ תשפ״ג, 9260).}}

{{ח:קטע3|פרק ז סימן ב|סימן ב׳: הסרת חסמים – רישוי עסקים}}

{{ח:סעיף|32|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק ז סימן ב|סימן ב׳ בפרק ז׳}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ז סימן ב|בסימן זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גורם מוסמך ארצי“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 7|בפסקה (1) להגדרה ”גורם מוסמך ארצי“ שבסעיף 7(ה) לחוק רישוי עסקים}}, ברשות המקומית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”נותן אישור“ – כל אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} נותן אישור כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 6|בסעיף 6(א) לחוק רישוי עסקים}};
{{ח:תתת|(2)}} גורם מוסמך ארצי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 7|בפסקאות (2) עד (4) להגדרה ”גורם מוסמך ארצי“ שבסעיף 7(ה) לחוק רישוי עסקים}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רישיון עסק“ – רישיון או היתר שניתן לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|חוק רישוי עסקים}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות הרישוי המקומית“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 5|בסעיף 5(א)(1) לחוק רישוי עסקים}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תנאי רישיון עסק“ – תנאי מוקדם, תנאי הרישיון או תנאי נוסף ברישיון, כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 7|בסעיף 7(א)(1) לחוק רישוי עסקים}}.

{{ח:סעיף|33|הקמת ועדת השגות ותפקידיה}}
{{ח:ת}} תוקם ועדה שתפקידה להחליט בהשגות של גוף מבצע על החלטות רשות הרישוי המקומית או גורם מוסמך ארצי, כמפורט להלן, בנוגע לרישיון עסק בקשר עם מיזם תשתית חיוני ({{ח:פנימי|פרק ז סימן ב|בסימן זה}} – החלטת מוסד רישוי מקומי):
{{ח:תת|(1)}} סירוב רשות הרישוי המקומית לבקשת הגוף המבצע לרישיון עסק; לעניין זה, ”סירוב“ – לרבות אי־קבלת החלטה בבקשה לרישיון עסק, לאחר שחלפו 60 ימים ממועד הגשת הבקשה לרשות הרישוי המקומית;
{{ח:תת|(2)}} דרישת רשות הרישוי המקומית או גורם מוסמך ארצי להמצאת מסמך וכן קביעת תנאי רישיון עסק על ידם שלא בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|חוק רישוי עסקים}};
{{ח:תת|(3)}} קביעת תנאי רישיון עסק שיש בו כדי לסכל את רישיון העסק או שאינו קשור במישרין לעיסוק שבשלו נדרש רישיון העסק.

{{ח:סעיף|34|הרכב ועדת ההשגות}}
{{ח:תת|(א)}} זה הרכבה של ועדת ההשגות:
{{ח:תתת|(1)}} עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
{{ח:תתת|(2)}} עובד משרד הפנים, שימנה שר הפנים;
{{ח:תתת|(3)}} עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים;
{{ח:תתת|(4)}} עובד משרד האנרגיה והתשתיות, שימנה שר האנרגיה והתשתיות;
{{ח:תתת|(5)}} עובד משרד הבריאות, שימנה שר הבריאות;
{{ח:תתת|(6)}} עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה;
{{ח:תתת|(7)}} עובד המשרד לביטחון לאומי, שימנה השר לביטחון לאומי;
{{ח:תתת|(8)}} עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר;
{{ח:תתת|(9)}} עובד משרד העבודה, שימנה שר העבודה;
{{ח:תתת|(10)}} נציג הרשויות המקומיות שימנה העומד בראש הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של רשויות מקומיות.
{{ח:תת|(ב)}} המוסמך למנות חבר ועדה, ימנה לו ממלא מקום קבוע; שר המוסמך כאמור ימנה ממלא מקום קבוע מקרב עובדי משרדו לחבר הוועדה שמינה.
{{ח:תת|(ג)}} על נציג הרשויות המקומיות כאמור בסעיף קטן (א)(10) יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 12ג|סעיפים 12ג עד 12ו לחוק רישוי עסקים}}, בשינויים המחויבים.

{{ח:סעיף|35|סדרי עבודת הוועדה}}
{{ח:תת|(א)}} המניין החוקי לישיבות ועדת ההשגות יהיה רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה.
{{ח:תת|(ב)}} החלטת ועדת ההשגות תתקבל ברוב דעות המשתתפים בישיבת הוועדה שבה התקבלה ההחלטה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.
{{ח:תת|(ג)}} ועדת ההשגות תקבע את סדרי עבודתה וסדרי דיוניה, אם לא נקבעו לפי חוק זה.
{{ח:תת|(ד)}} ועדת ההשגות תפרסם את החלטותיה וכן תערוך פרוטוקולים של ישיבותיה; ואולם, הוועדה רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי פרוטוקול של דיון מסוים או חלקו לא יפורסם אם לדעתה אין למוסרו מטעמים המנויים {{ח:חיצוני|חוק חופש המידע#סעיף 9|בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998}}, או שאין היא חייבת למוסרו מטעמים המנויים {{ח:חיצוני|חוק חופש המידע#סעיף 9|בסעיף 9(ב) לחוק האמור}}.

{{ח:סעיף|36|תוקף החלטות הוועדה}}
{{ח:ת}} קיום ועדת ההשגות, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר הוועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שיכהנו בה רוב חבריה.

{{ח:סעיף|37|הגשת השגה}}
{{ח:תת|(א)}} גוף מבצע רשאי להגיש השגה לוועדת ההשגות על החלטת מוסד רישוי מקומי, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 33|בסעיף 33}}, בתוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה או מתום המועד האמור {{ח:פנימי|סעיף 33|בסעיף 33(1)}}, אלא אם כן החליטה ועדת ההשגות להאריך את התקופה האמורה.
{{ח:תת|(ב)}} לא תוגש השגה לפי סעיף קטן (א) על החלטת רשות הרישוי המקומית כל עוד תלויה ועומדת השגה שהוגשה באותו עניין לגורם מוסמך ארצי לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 7ג5|סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים}}.
{{ח:תת|(ג)}} הגשת השגה כאמור בסעיף קטן (א) אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד לא החליטה ועדת ההשגות אחרת.

{{ח:סעיף|38|סמכויות ועדת ההשגות}}
{{ח:תת|(א)}} ועדת ההשגות תחליט בהשגה שהוגשה לה על החלטת מוסד רישוי מקומי, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 33|בסעיף 33}}, לא יאוחר מתום 45 ימים מהמועד שבו הוגשה לה, ובלבד שנתנה הזדמנות לרשות הרישוי המקומית, ולעניין השגה על החלטת גורם מוסמך ארצי – גם לגורם המוסמך הארצי, להגיב על ההשגה כפי שתורה; הוועדה רשאית להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
{{ח:תת|(ב)}} קיבלה ועדת ההשגות את ההשגה, בחלקה או במלואה, מהטעמים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 33|בסעיף 33}}, תורה על תיקון ההחלטה, ורשאית היא להורות, בין היתר, על כל אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} מתן רישיון עסק;
{{ח:תתת|(2)}} ביטול תנאי רישיון עסק או שינוים;
{{ח:תתת|(3)}} קביעת תנאי רישיון עסק.
{{ח:תת|(ג)}} ועדת ההשגות רשאית להתלות את תוקפה של החלטת מוסד הרישוי המקומי שהוגשה לגביה השגה עד לקבלת החלטתה בהשגה.
{{ח:תת|(ד)}} ועדת ההשגות לא תחליט לגבי תנאי רישיון עסק שקבע נותן אישור או לגבי החלטות נותן אישור, אף אם נכללו בהחלטת מוסד הרישוי המקומי שהוגשה לגביה השגה.
{{ח:תת|(ה)}} ועדת ההשגות תמסור את החלטתה המנומקת בכתב לרשות הרישוי המקומית, ולעניין השגה על החלטת גורם מוסמך ארצי – גם לגורם המוסמך הארצי, ולמגיש ההשגה.

{{ח:סעיף|39|פעולת רשות הרישוי המקומית בהתאם להחלטת ועדת ההשגות}}
{{ח:ת}} קיבלה ועדת ההשגות השגה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 38|בסעיף 38(ב)}}, תפעל רשות הרישוי המקומית בהתאם להחלטת ועדת ההשגות, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

{{ח:קטע3|פרק ז סימן ג|סימן ג׳: הסרת חסמים נוספים}}

{{ח:סעיף|40|תיאום באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות}}
{{ח:ת}} גוף מבצע או גוף תשתית המבצעים תיאום תשתיות לשם קידום מיזם תשתית חיוני יבצעו את התיאום האמור באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות; לעניין זה, ”המערכת הלאומית לתיאום תשתיות“ – מערכת ממוחשבת לתיאום תשתיות שהמנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פרסם את פרטיה באתר האינטרנט של המשרד ובאתר האינטרנט ”ממשל זמין“.

{{ח:סעיף|41|אישור הסדרי תנועה}}
{{ח:ת}} פנתה רשות תימרור מקומית לקצין משטרה, לפי {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|פקודת התעבורה}}, לשם התייעצות עימו בקביעת הסדר תנועה במסגרת מיזם תשתית חיוני, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תת|(1)}} קצין המשטרה ימסור לרשות התימרור המקומית את עמדתו בעניין הפנייה בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה; ואולם קצין המשטרה רשאי, עד תום התקופה כאמור, להאריכה בהודעה בכתב לרשות התימרור המקומית, בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים;
{{ח:תת|(2)}} לא מסר קצין המשטרה את עמדתו עד תום התקופה כאמור בפסקה (1), יראו בתום אותה תקופה כאילו קוימה חובת ההתייעצות עימו.

{{ח:קטע2|פרק ח|פרק ח׳: מיזמי תשתית חיוניים מועדפים}}
{{ח:קטע3|פרק ח סימן א|סימן א׳: קביעת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים ולוח זמנים לביצועם}}

{{ח:סעיף|42|קביעת רשימת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, פרסומה ועדכונה}}
{{ח:תת|(א)}} הממשלה, לפי הצעת ראש הממשלה ושר האוצר, תקבע בהחלטתה רשימה של עד עשרה מיזמי תשתית חיוניים שיהיו מיזמי תשתית חיוניים מועדפים, ובלבד שמתקיימים לגבי כל מיזם כאמור התנאים האלה:
{{ח:תתת|(1)}} המיזם נדרש לשם אספקת שירות או משאב חיוניים לציבור ויש דחיפות בביצועו;
{{ח:תתת|(2)}} המיזם הוא בעל כדאיות כלכלית, נובעת ממנו תועלת משקית משמעותית, ועיכוב במשך ביצועו יגרום ברמת ודאות גבוהה לנזק משמעותי למשק או לאינטרס ציבורי;
{{ח:תתת|(3)}} המיזם או תוצריו ישרתו אוכלוסייה בהיקף נרחב;
{{ח:תתת|(4)}} תחולת הוראות חוק זה הנוגעות למיזם תשתית חיוני מועדף, לגבי המיזם, תסיר חסמים משמעותיים, אחד או יותר, בקידומו או תמנע עיכובים משמעותיים או ייקור עלויות משמעותי.
{{ח:תת|(ב)}} רשימת מיזמי התשתית החיוניים המועדפים תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר.
{{ח:תת|(ג)}} הממשלה, לפי הצעת ראש הממשלה ושר האוצר, רשאית לעדכן את רשימת מיזמי התשתית החיוניים המועדפים מזמן לזמן, בכפוף להוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} הממשלה אינה רשאית להסיר מהרשימה מיזם תשתית חיוני מועדף אשר טרם חלפה שנה ממועד הכללתו ברשימה;
{{ח:תתת|(2)}} מיזם תשתית חיוני אשר היה ברשימה והוסר ממנה, לא ייכלל מחדש ברשימה במהלך השנה שחלפה ממועד הסרתו;
{{ח:תתת|(3)}} הרשימה לא תכלול, בכל עת, יותר מעשרה מיזמי תשתית חיוניים מועדפים.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|פורסמה {{ח:חיצוני|רשימת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים|רשימת מיזמי תשתית חיוניים מועדפים}} לפי חוק לקידום תשתיות לאומיות (י״פ תשפ״ד, 412).}}

{{ח:סעיף|43|פרסום לוחות זמנים לביצוע מיזם תשתית חיוני מועדף}}
{{ח:תת|(א)}} אחת לשנה, לפחות, יפרסם גוף מבצע האחראי על מיזם תשתית חיוני מועדף, באתר האינטרנט שלו, את לוחות הזמנים המשוערים לביצוע מיזם תשתית חיוני מועדף, ויבהיר בפרסום כי ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} לא נבחר גוף מבצע למיזם תשתית חיוני מועדף, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על המנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי לקידום מיזם התשתית החיוני המועדף.
{{ח:תת|(ג)}} המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, בהסכמת המנהל הכללי של משרד האוצר, רשאי להורות על אופן הפרסום לפי סעיף קטן (א), ובכלל זה על רמת פירוטו ותדירותו.

{{ח:קטע3|פרק ח סימן ב|סימן ב׳: הסרת חסמים}}

{{ח:סעיף|44|תכנון העתקת קו תשתית לשם קידום מיזם תשתית חיוני מועדף}}
{{ח:תת|(א)}} בלי לגרוע מהוראות כל דין, גוף מבצע רשאי להציע תכנון להעתקת קו תשתית המוחזק בידי גוף תשתית שהוא גוף ציבורי (בסעיף זה – גוף תשתית ציבורי), לשם קידום מיזם תשתית חיוני מועדף, באמצעות מתכנן מוסמך, ובלבד שפנה קודם לכן לגוף התשתית לעניין בחינת זהות המתכנן; לעניין זה, ”מתכנן מוסמך“ – כל אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי {{ח:חיצוני|חוק המהנדסים והאדריכלים|חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958}}, או במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים לפי {{ח:חיצוני|חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים|חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012}}, והוא בעל ניסיון של שבע שנים לפחות בתחום שלגביו נדרש התכנון לפי סעיף קטן זה;
{{ח:תתת|(2)}} מתכנן שהוסכם בין הגוף המבצע לגוף התשתית.
{{ח:תת|(ב)}} הגוף המבצע יעביר את הצעתו לפי סעיף קטן (א) לגוף התשתית הציבורי שיהיה רשאי לאשרה, לדחותה או לערוך בה שינויים.
{{ח:תת|(ג)}} ניתנו היתר או הרשאה מאת רשות הרישוי לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה}}, להעתקת קו תשתית לשם קידום מיזם תשתית חיוני מועדף, ויזם גוף תשתית ציבורי המחזיק בקו התשתית, הגוף המבצע או גוף תשתית ציבורי אחר שינויים בתכנון שהוגש לשם קבלת ההיתר או ההרשאה כאמור בתקופה של שנתיים מיום מתן ההיתר או ההרשאה, לפי העניין, יישא הגוף שיזם את השינוי, בכל העלויות הישירות הנובעות מהשינוי כאמור, אלא אם כן השינוי התחייב לפי הוראות כל דין.

{{ח:סעיף|45|מניעת רעש}}
{{ח:תת|(א)}} השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע תקנות לעניין מניעת רעש בשל ביצוע עבודות לקידום מיזם תשתית חיוני מועדף.
{{ח:תת|(ב)}} יראו תקנות כאמור בסעיף קטן (א) כאילו הותקנו מכוח {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|חוק למניעת מפגעים}}.

{{ח:סעיף|46|צווים מינהליים}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}}, לא יינתן צו מינהלי ולא תימסר הודעה לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 218|סעיף 218 לחוק האמור}}, בעניין מיזם תשתית חיוני מועדף, אלא בהסכמת מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מי שהוא הסמיכו לכך; ואולם צו מינהלי או הודעה הנדרשים בדחיפות בשל סכנה לשלומו, לביטחונו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או של הציבור, או לפגיעה חמורה בסביבה, אינם טעונים הסכמה לפי סעיף קטן זה; בסעיף זה, ”מנהל היחידה הארצית לאכיפה“ ו”צו מינהלי“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 203|בסעיף 203 לחוק התכנון והבנייה}}.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים#סעיף 11ב|בסעיף 11ב לחוק למניעת מפגעים}}, לא יינתן צו לסילוק מפגע או להפסקתו, בעניין מיזם תשתית חיוני מועדף, אלא בהסכמת מנהל האגף האחראי על מניעת מפגעים במשרד להגנת הסביבה לאחר שהתייעץ עם מנהל האגף במשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית החיוני המועדף; ואולם צו כאמור הנדרש בדחיפות בשל סכנה לשלומו, לביטחונו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או של הציבור, או לפגיעה חמורה בסביבה, אינו טעון הסכמה לפי סעיף קטן זה.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק שמירת הניקיון#סעיף 13ב|בסעיף 13ב לחוק שמירת הניקיון, התשמ״ד–1984}}, לא יינתן צו לשמירת הניקיון שיש בו כדי לעכב באופן משמעותי קידום מיזם תשתית חיוני מועדף או כדי ליצור הכבדה משמעותית בקידום מיזם כאמור אלא בהסכמת מנהל האגף האחראי על שמירת הניקיון במשרד להגנת הסביבה לאחר שהתייעץ עם מנהל האגף במשרד הממשלתי האחראי על מיזם התשתית החיוני המועדף; ואולם צו כאמור הנדרש בדחיפות בשל סכנה לשלומו, לביטחונו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או של הציבור, או לפגיעה חמורה בסביבה, אינו טעון הסכמה לפי סעיף קטן זה.
{{ח:תת|(ד)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 20|בסעיף 20 לחוק רישוי עסקים}}, לא יינתן צו הפסקה מינהלי בעניין מיזם תשתית חיוני מועדף אלא לאחר שנותן הצו התייעץ גם עם יושב ראש ועדת ההשגות; ואולם צו הפסקה מינהלי הנדרש בדחיפות בשל סכנה לשלומו, לביטחונו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או של הציבור, או לפגיעה חמורה בסביבה, אינו טעון התייעצות כאמור בסעיף קטן זה.
{{ח:תת|(ה)}} מי שנדרשת קבלת הסכמתו או התייעצות עימו לפי הוראות סעיף זה, ימסור תשובתו בתוך זמן סביר בנסיבות העניין מיום הפנייה אליו.

{{ח:סעיף|47|עתיקות}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור בהוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק העתיקות|חוק העתיקות}}, ביקש גוף מבצע רשות להמשך עבודה או אישור מאת מנהל רשות העתיקות, לפי {{ח:חיצוני|חוק העתיקות#סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:חיצוני|חוק העתיקות#סעיף 29|או 29(א) לחוק העתיקות}} (בסעיף זה – רשות או אישור), במסגרת מיזם תשתית חיוני מועדף, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} רשות העתיקות תבצע את חיתוכי הבדיקה וחפירות הבדיקה הנדרשים לשם כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום התקופה המרבית לביצוע חיתוכי בדיקה או חפירות בדיקה, שתחילתה במועד הזמנת העבודה;
{{ח:תתת|(2)}} בתום התקופה כאמור בפסקה (1) תעביר רשות העתיקות לגוף המבצע את ממצאי חיתוכי הבדיקה וחפירות הבדיקה שביצעה לפי הפסקה האמורה ומשמעותם בכל הנוגע לקידום המיזם;
{{ח:תתת|(3)}} רשות העתיקות תבצע חפירת הצלה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום התקופה המרבית לביצוע חפירת הצלה, שתחילתה במועד הזמנת העבודה.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א), מנהל רשות העתיקות, בהסכמת המנהל הכללי של משרד האוצר, רשאי להאריך את התקופות האמורות באותו סעיף קטן, בהתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} התגלתה במסגרת ביצוע חיתוך בדיקה, חפירת בדיקה או חפירת הצלה כאמור בסעיף קטן (א), עתיקה שבשל מאפייניה הייחודיים לא ניתן לבצע את הפעולות האמורות באותו סעיף קטן עד תום התקופות האמורות בו;
{{ח:תתת|(2)}} התקיימו נסיבות חריגות אחרות שבשלהן סבר מנהל רשות העתיקות כי לא ניתן לבצע את הפעולות האמורות בסעיף קטן (א) עד תום התקופות האמורות בו.
{{ח:תת|(ג)}} בוצעו חיתוכי בדיקה או חפירות בדיקה כאמור בסעיף קטן (א)(1), ולא קיבל מנהל רשות העתיקות עד תום התקופה האמורה באותו סעיף קטן או בסעיף קטן (ב), לפי העניין, החלטה בבקשה לקבלת רשות או אישור או החלטה על ביצוע חפירת הצלה כאמור בסעיף קטן (א)(3), יראו כאילו נתן את הרשות או האישור.
{{ח:תת|(ד)}} בוצעה חפירת הצלה כאמור בסעיף קטן (א)(3), יראו בתום התקופה האמורה בסעיף קטן (א)(3) או (ב), לפי העניין, כאילו נתן מנהל רשות העתיקות את הרשות או האישור, אלא אם כן נתן רשות או אישור כאמור קודם לכן.
{{ח:תת|(ה)}} על אף האמור בסעיף קטן (ד), מנהל רשות העתיקות רשאי לסרב לתת אישור או רשות, עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א)(3) או (ב), לפי העניין, אם נוכח כי עתיקה שהתגלתה במסגרת חפירת ההצלה היא עתיקה אשר בשל מאפייניה הייחודיים והחשיבות ההיסטורית או הארכאולוגית הנובעת ממנה, נדרש להשאירה במקומה; החלטת מנהל רשות העתיקות כאמור תתקבל לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר ולאחר ששקל את חשיבות מיזם התשתית החיוני המועדף, ובכלל זה את התועלת הציבורית שיש בקידומו ואת הנזק שייגרם בשל עיכוב בלוחות הזמנים לקידום המיזם בעקבות אי־מתן האישור או הרשות.
{{ח:תת|(ו)}} בסעיף זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”התקופה המרבית לביצוע חיתוכי בדיקה או חפירות בדיקה“ – מספר ימים השווה למכפלת תאי השטח שבהם נערכים חיתוכי הבדיקה או חפירות הבדיקה, ב־21;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”התקופה המרבית לביצוע חפירת הצלה“ – מספר ימים השווה למכפלת תאי השטח שבהם נערכת חפירת הצלה, ב־60;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מועד הזמנת העבודה“ – המועד שבו שילם הגוף המבצע לרשות העתיקות או התחייב לשלם בעד ביצוע חיתוכי בדיקה, חפירות בדיקה או חפירות הצלה, לפי העניין;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”תא שטח“ – שטח של עד 30 ריבועי בדיקה.

{{ח:קטע2|פרק ט|פרק ט׳: הוראות שונות ותיקונים עקיפים}}

{{ח:סעיף|48|ביצוע ותקנות}}
{{ח:ת}} שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

{{ח:סעיף|49|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)|פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943}}.}}

{{ח:סעיף|50|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק המים|בחוק המים, התשי״ט–1959}}.}}

{{ח:סעיף|51|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת העיריות|בפקודת העיריות}}.}}

{{ח:סעיף|52|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|פקודת המועצות המקומיות|בפקודת המועצות המקומיות}}.}}

{{ח:סעיף|53|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק בתי משפט לעניינים מינהליים|בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000}}.}}

{{ח:סעיף|54|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965}}.}}

{{ח:סעיף|55|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי|בחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008}}.}}

{{ח:סעיף|56|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק משק החשמל|בחוק משק החשמל, התשנ״ו–1996}}.}}

{{ח:סעיף|57|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתו של חוק זה ביום י״ב בסיוון התשפ״ג (1 ביוני 2023) (בחוק זה – יום התחילה); ואולם תחילתם של {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|סעיפים 25א}}, {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 53|53}} {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 63|ו־63(ב)(6) לחוק אוויר נקי}}, כנוסחם בחוק זה, ביום ט״ו באלול התשפ״ג (1 בספטמבר 2023).

{{ח:סעיף|58|{{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה}} – הוראות מעבר}}
{{ח:תת|(א)}} מזכיר המועצה הארצית יעביר למזכיר הממשלה כל תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות, שלפני יום התחילה החליטה המועצה הארצית להגישה לאישור הממשלה אך הממשלה טרם החליטה לאשרה או לדחותה, בתוך עשרה ימים מיום שקיבל לידיו את התוכנית או מיום התחילה, לפי המאוחר, והוראות {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 53א|סעיף 53א לחוק התכנון והבנייה}} כנוסחו בחוק זה יחולו על תוכנית שהועברה כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} מזכיר הוועדה לתשתיות יעביר למזכיר הממשלה כל תוכנית לתשתית לאומית שלפני יום התחילה החליטה הוועדה לתשתיות להגישה לאישור הממשלה אך הממשלה טרם החליטה לאשרה או לדחותה, בתוך עשרה ימים מיום שקיבל לידיו את התוכנית או מיום התחילה, לפי המאוחר, והוראות {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 76ג|סעיף 76ג(10א) לחוק התכנון והבנייה}}, כנוסחו בחוק זה, יחולו על תוכנית שהועברה כאמור.
{{ח:תת|(ג)}} בסעיף זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”הוועדה לתשתיות“, ”המועצה הארצית“ ו”תוכנית לתשתית לאומית“ – כמשמעותן {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}};
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 6ב|בסעיף 6ב(ב) לחוק התכנון והבנייה}}.
{{ח:תת|(ד)}} תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 6ב|סעיף 6ב(ב1) לחוק התכנון והבנייה}}, כנוסחו בחוק זה, ביום ט״ו באלול התשפ״ג (1 בספטמבר 2023), אולם הוא יחול, לעניין מניין התקופות האמורות {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 6ב|בסעיף 6ב(ב1)(1) האמור}}, גם על בקשות להיתר או להרשאה שהוגשו לפני יום התחילה האמור {{ח:פנימי|סעיף 57|בסעיף 57 לחוק זה}}.

{{ח:סעיף|59|הוראות מעבר לעניין {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי|חוק אוויר נקי}}}}
{{ח:תת|(א)|(1)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|בסעיף 25א(ה) לחוק אוויר נקי}}, כנוסחו בחוק זה, עד קביעתו של נוהל לפי {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|סעיף 25א(יג) לחוק האמור}}, בחירת מנהל המערכת ביחידת ייצור מוגבלת לעניין מתן דרישה לפי {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|סעיף 25א(ב)(1)(א) לחוק האמור}}, מבין יחידות הייצור המוגבלות אשר יש ביכולתן לתת מענה למצב הסיכון, תיעשה על פי סדר העדיפות כפי שיורה עליו הממונה לאחר התייעצות עם יושב ראש רשות החשמל ועם מנהל המערכת (בסעיף זה – נוהל זמני).
{{ח:תתת|(2)}} הנוהל הזמני יכלול גם הוראות בדבר רישום ותיעוד של ביצוע הפעולות לבחירת יחידת ייצור מוגבלת כאמור, פרטים מהותיים שעל מנהל המערכת לכלול בדיווח לעניין זה, ושמירת מסמכים.
{{ח:תתת|(3)}} אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהחובה לבחינת חלופות כאמור {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|בסעיף 25א(ד) לחוק אוויר נקי}} כנוסחו בחוק זה.
{{ח:תתת|(4)}} בסעיף זה –
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”הממונה“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי|בחוק אוויר נקי}};
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”מנהל המערכת“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|בסעיף 25א(א) לחוק אוויר נקי}} כנוסחו בחוק זה;
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”רשות החשמל“ – הרשות כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק משק החשמל|בחוק משק החשמל, התשנ״ו–1996}}.
{{ח:תת|(ב)|(1)}} לא נקבע נוהל מוסכם כאמור {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|בסעיף 25א(יג) לחוק אוויר נקי}} כנוסחו בחוק זה, במועד האמור {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|באותו סעיף}}, יראו הוראות שנקבעו בידי הממונה בנוהל הזמני כהוראות שנקבעו בנוהל המוסכם לעניין הנושאים המפורטים בסעיף קטן (א), ולעניין הוראות בדבר הליך בחינת חלופות – רשות החשמל תקבע את ההוראות כאמור.
{{ח:תתת|(2)}} רשות החשמל תקבע את ההוראות לעניין הליך בחינת החלופות, לאחר שהוגשו לה הצעת מנהל המערכת בעניין ועמדת המשרד להגנת הסביבה לגבי הצעתו.
{{ח:תתת|(3)}} רשות החשמל תקבע את ההוראות כאמור בסעיף קטן זה עד תום 18 חודשים מהמועד האמור {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|בסעיף 25א(יג) לחוק אוויר נקי}} כנוסחו בחוק זה; ואולם, עד למועד זה רשאים הממונה ומנהל המערכת לקבוע נוהל מוסכם בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|אותו סעיף}}.
{{ח:תת|(ג)}} הממונה ויושב ראש רשות החשמל ידווחו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שישה חודשים החל מיום התחילה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 57|בסעיף 57 רישה}}, ועד להכנתו של נוהל מוסכם כאמור {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|בסעיף 25א(יג) לחוק אוויר נקי}}, כנוסחו בחוק זה, על התקדמות הכנת הנוהל כאמור, בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|סעיף 25א(יג) האמור}} או בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), לפי העניין.
{{ח:תת|(ד)}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|בסעיף 25א(ג)(3) לחוק אוויר נקי}}, כנוסחו בחוק זה, עד לאישור מסמך מצבי הסיכון על ידי רשות החשמל, יפעל מנהל המערכת בהתאם למסמך מצבי הסיכון שהגיש לרשות החשמל ומסר לממונה, ובלבד שאישור רשות החשמל כאמור יינתן עד תום תשעה חודשים מיום התחילה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 57|בסעיף 57 סיפה}}.
{{ח:תת|(ה)}} דיווח ראשון לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק אוויר נקי#סעיף 25א|סעיף 25א(טז) לחוק אוויר נקי}}, כנוסחו בחוק זה, יוגש לממונה עד יום ט״ז בתשרי התשפ״ד (1 באוקטובר 2023).

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 31|סעיף 31}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} תחום תשתית	{{מוקטן|טור ב׳}} {{ש}} סוג תשתית לאומית	{{מוקטן|טור ג׳}} {{ש}} היקף פעילות או תנאים אחרים

{{ח:תת|1.}} כלל תחומי התשתית
מנהרת קווי תשתית	–

{{ח:תת|2.}} משק החשמל

{{ח:תת|(א)}} מיתקן מיתוג לחשמל וקווי הולכת חשמל המחוברים אליו במישרין
–

{{ח:תת|(ב)}} מיתקן השנאה לחשמל המשמש להשנאה ממתח עליון למתח גבוה וקווי הולכת חשמל המחוברים אליו במישרין, וקווי חלוקת חשמל בין אותו מיתקן למיתקן השנאה אחר
המיתקן הוא אחד מ־10 מיתקני ההשנאה אשר הוגדרו חיוניים בתוכנית הפיתוח שאושרה בהתאם {{ח:חיצוני|חוק משק החשמל|לחוק משק החשמל}}

{{ח:תת|(ג)}} תחנת כוח
בעלת כושר ייצור חשמל בהספק של 100 מגה־וואט לפחות או ששטחה 750 דונם לפחות

{{ח:תת|(ד)}} מיתקן לאגירת חשמל
בעל קיבולת של 400 מגה־וואט לשעה לפחות

{{ח:תת|3.}} משק המים

{{ח:תת|(א)}} מיתקן להתפלת מי ים ומערכות הולכה ראשיות המשמשות אותו ומחוברות אליו במישרין
בעל כושר ייצור של 100 מיליוני מ״ק בשנה לפחות

{{ח:תת|(ב)}} מערכת להולכת מים
בצינור בקוטר של 64 אינץ׳ לפחות

{{ח:תת|(ג)}} מיתקן לטיהור שפכים ומערכות הולכה המשמשות אותו ומחוברות אליו במישרין
בעל היקף ספיקה יומי של 50 אלף מ״ק לפחות

{{ח:תת|(ד)}} מיתקן לטיפול במי תהום למניעה ולצמצום של זיהום המים באקוויפר ומערכות ההולכה המשמשות אותו ומחוברות אליו במישרין
מיועד לטיפול ב־4 מיליוני מ״ק בשנה לפחות

{{ח:תת|(ה)}} מאגר המשמש לאיגום קולחים עונתי למיתקן טיהור שפכים
הממוקם במרחק שאינו עולה על 3 ק״מ ממיתקן לטיהור שפכים שהוא מיזם תשתית חיוני או שהוא בעל קיבולת של 3.6 מיליוני מ״ק בשנה לפחות

{{ח:תת|(ו)}} מאגר מים
בעל קיבולת של 4 מיליוני מ״ק לפחות

{{ח:תת|4.}} משק הנפט, הדלק, הגז הפחמימני המעובה והגז הטבעי

{{ח:תת|(א)}} צינור הולכה של סולר
מזין תחנת כוח שהיא מיזם תשתית חיוני, המוזנת בגז טבעי כמקור אנרגיה עיקרי

{{ח:תת|(ב)}} מיתקן לזיקוק נפט, לאחסון תזקיקים או לניפוקם וצינורות הולכה של מוצרי דלק ונפט גולמי המחוברים אליו במישרין
בהיקף של 200,000 טונות לפחות

{{ח:תת|(ג)}} מיתקן לאחסון גז פחמימני מעובה או לניפוקו, וכן מיתקנים נלווים לו וצינורות ההולכה המחוברים אליו במישרין
בהיקף של 8,000 טונות לפחות

{{ח:תת|(ד)}} מערכת הולכה כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק משק הגז הטבעי|בחוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002}}, וכן מיתקן לטיפול בגז טבעי הממוקם ביבשה
בלחץ העולה על 16 בר (bar)

{{ח:תת|5.}} תחבורה

{{ח:תת|(א)}} שדה תעופה שייקבע לפי {{ח:חיצוני|חוק הטיס#סעיף 30|סעיף 30 לחוק הטיס, התשע״א–2011}}, או שדה תעופה המנוי {{ח:חיצוני|חוק רשות שדות התעופה#תוספת|בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977}}
–

{{ח:תת|(ב)}} נמל ים שהוכרז או שיוכרז בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת הנמלים#סעיף 2|לסעיף 2 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א–1971}}, לשם מתן שירות של ניטול מטענים והחסנתם ושירות הניתן לכלי שיט בנמל
–

{{ח:תת|(ג)}} מסילת ברזל כמשמעותה {{ח:חיצוני|פקודת מסילות הברזל#סעיף 2|בסעיף 2 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972}}
–

{{ח:תת|(ד)}} מערכת מתע״ן כהגדרתה לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה}}, שאינה מסילתית (”BRT“)
–

{{ח:תת|(ה)}} מיתקן תחבורתי כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|בפקודת התעבורה}}, לרבות חניון המשמש לאוטובוסים בקווי שירות וחניה תפעולית
ששטחו עולה על 50 דונם

{{ח:תת|6.}} כבישים
נתיב תחבורה ציבורית בדרך מהירה כהגדרתה לפי {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|פקודת התעבורה}} וכביש או נתיב שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה	–

{{ח:תת|7.}} פסולת

{{ח:תת|(א)}} מיתקן למיון פסולת מעורבת; לעניין זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מיון“, של פסולת – מיון פסולת לסוגיה לשם מיחזור או השבה לאנרגיה או כהכנה לסילוק;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”פסולת מעורבת“ – פסולת מכל מקור שהוא, שלא נאספה בנפרד במכל ייעודי לאגירת פסולת מסוג מסוים למיחזור;
היקף מיון של 150,000 טונות לשנה לפחות

{{ח:תת|(ב)}} מיתקן לטיפול בפסולת אורגנית; לעניין זה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”טיפול בפסולת אורגנית“ – פעולות בפסולת אורגנית שמטרתן פירוק המרכיבים הפריקים ביולוגית לשם מיחזור או השבה לאנרגיה או כהכנה לסילוק;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”פסולת אורגנית“ – פסולת מכל מקור שהוא, הניתנת לפירוק על ידי אורגניזמים חיים
היקף טיפול של 60,000 טונות לשנה לפחות

{{ח:תת|(ג)}} מיתקן להשבת אנרגיה מפסולת; לעניין זה, ”השבת אנרגיה מפסולת“ – שימוש בפסולת לשם הפקת אנרגיה, או עיבוד של פסולת לדלק או לחומר המשמש להפקת אנרגיה, שתואם את ערכי היעילות האנרגטית הקבועים בדירקטיבה EC/2008/98 של האיחוד האירופי בדבר פסולת, על תיקוניה
היקף שימוש של 150,000 טונות לשנה לפחות

{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]