ホワイトプランとは、ソフトバンク株式会社がSoftBankブランド向けに提供する携帯電話の料金プランである。旧ソフトバンクモバイル時代の2007年1月5日発表、2007年1月16日より提供開始(初代ホワイトプランの日程。2代目のNと現行のRが語尾につくものとの違いなどは後述)。2018年6月27日をもって新規契約の受付を終了した。ディズニー・モバイル on SoftBankでも同等の内容で提供されており、「ホワイトプラン(D)」の名称となっているが、原則ソフトバンクの内容に準じて提供されるため、本項で併せて説明する。
1983年バレーボール女子アジア選手権（1983 Asian Women's Volleyball Championship）は、1983年11月10日から11月17日にかけて日本の福岡で開催された、アジアバレーボール連盟主催の第3回バレーボールアジア選手権女子大会。1984年のロサンゼルスオリンピックの予選を兼ねた大会でもあった。出場国は9カ国。日本が2大会ぶり2回目の優勝を飾ると共に、ロサンゼルスオリンピック出場を決めた。
ヨーロッパ・オランダ（オランダ語: Europees Nederland）は、ヨーロッパに位置するオランダの一部分を示す。欧州領域（Europees territorium）とも。この用語はヨーロッパの領土とカリブ海の特別自治体であるボネール、シント・ユースタティウスおよびサバを区別するために使用される。「ヨーロッパ･オランダ」との対比で「カリブ・オランダ」とも呼ばれるこれらの島々は自治領・オランダ領アンティルが2010年10月10日に解体された後、中央政府のオランダ領カリブ局が管轄する海外特別自治体となった。この区別は地理的理由によるが、カリブ・オランダは関連はするが本土とは別の法体系を有しているためでもある。もっとも、ヨーロッパ・オランダはオランダの陸地全体の99％を占めており、また歴史的に「ネーデルラント」と呼ばれていた地域の一部である。
2019年6月19日、フィラレート名誉総主教は「会議」を召集し、ウクライナ正教会・キエフ総主教庁の「復活」を一方的に宣言した。フィラレートはその理由について、「（2018年）12月15日にコンスタンティノープル総主教庁の会議があり、そこにはキーウ（キエフ）府主教区も加わっていたため、私たちは（ウクライナ正教会独立の文書）『トモス』を得るために、形式的にキーウ聖庁の存在を諦めねばならなかった。今回の会議で、私たちはこのキーウ聖庁の廃止を無効化した」と発言した上で、今回の「会議」にてキーウ聖庁の存在を確定させたと発言した。これに対して、ウクライナ正教会は同日発表した声明で、フィラレートが招集したいわゆる「会議」は意味のないものであり、法的な効力を一切持たないと宣言したほか、フィラレートをウクライナ正教会の構成員として残すとしながらも、キーウ（キエフ）教区を管理する権利を剥奪する決定を6月24日に下した。
計画発足当時は人跡未踏の地で、測量などの調査にも難渋していた静内川流域であったが、双川ダム建設当時にもなると北海道道111号静内中札内線が川沿いに整備され、ダム建設のための調査や工事用資材の運搬に関しては大きな支障がなかった。しかしダムを建設するにあたっては、二つの解決すべき問題があった。河原に堆積した土砂とダム建設地点左岸（写真では右側）の高さ100メートル近くにおよぶ断崖絶壁である。ダム建設地点は丁度静内川が山地から平地へ流出する出口付近に計画された。この付近は扇状地とまでは行かないが静内川が運搬した日高山脈の土砂が厚く堆積する地質であった。堆積した土砂が主成分の地質はもろく、そのままダムを建設すると堆積層からの漏水や莫大な貯水池の水圧によってダムが決壊する危険性が高まるため、この堆積層を完全に除去して堅固な基礎岩盤を露出させなければならなかった。掘削する堆積層の量はおよそ25万立方メートルにもおよんだがこれに加えてダム左岸の断崖絶壁への対策も必要となった。この断崖は優白岩で形成されており崩落が著しく、断崖下には崩落した岩塊が全掘削量の半分以上にあたる15万立方メートルにも達しており迅速に事業を遂行させるには速やかな土砂の掘削除去が不可欠であった。しかし掘削除去した後の土砂をどのように処理するかが課題であり、それが解決しない限りはおいそれと工事を進める訳にも行かなかった。この解決策として浮上したのがコンブ養殖と砂利への転用である。コンブを養殖する際には岩石などに植えつけて養殖させる方法があるが、優白岩はコンブの根付きが良好であるため地元の静内漁業協同組合は双川付近で昭和30年代に優白岩を採取していた。ところが営林署がこれを禁止し、その当時は伊達市より購入していた。この情報を静内町役場から入手した北海道電力は静内漁業協同組合にダム岩盤掘削で出る優白岩の無償譲渡を持ちかけた所、購入費と運搬費がかさんでいた漁協側は即座に了承し大きな岩塊についてコンブ養殖用に引き取った。一方細かな岩石については静内町役場が町道建設の砂利として利用したいと申し出があり、ダム近くの町有林を提供して土砂置き場とした。こうして本来産業廃棄物として処理されるはずの掘削土砂は有効活用され、堆積土砂の問題は解決した。ダムと環境を論じる上では一つの成功例でもある。残る左岸の断崖については堆積土砂の問題は解決したが、崩落してくる岩石から作業員を守る労働災害対策が未解決であった。このため施工者の北海道電力は工事を請け負った前田建設工業と相談の上、断崖をそっくり覆う防護ネットを張り巡らし、落石による災害に備えた。こうした対策と厳重な安全査察などもあって、死亡事故を含む労働災害は発生しなかった。ダム本体工事については1978年（昭和53年）8月の洪水でコンクリート打設中のダム本体が水没するというアクシデントがあったものの順調に推移し、1978年1月の本体・発電所着工から1979年（昭和54年）9月までわずか1年9ヶ月という異例の早さでダム・発電所は完成した。