いま申し上げましたように、これはあくまでも御要求があれば出すものでございまして、私の方から能動的に出すという性質のものじゃないというふうに考えておりますが、この間の臨調のヒヤリングで御要求があったようでございます。しかし、十一月末をめどにはしておりますけれども、いまの進行状況ではちょっとおくれるというふうな感じがしております。もちろん臨調の方の御要求のタイミングにできるだけ合わせたいと思っております。
 勉強の内容は、いま申しましたように三つの方向でまとめております。一番大事なことは、いかなる企業形態であろうと、いまの公衆電気通信法に規定されております公共性というものを完全に守りながら、一方、公社法に大前提として置かれている企業の独立採算の責任をとる、そして一番質のいい電気通信サービスを一番安い値段で供給するという責任を全うするのにはいかなる形が一番いいかということを主眼点に考えるべきものだというふうな角度で、いま勉強をまとめておるような次第でございます。
総裁にお伺いしますが、去る十月十六日、全電通との団体交渉で真藤総裁は、全電通の考え方はよくわかった、十一月をめどに電電公社としての改革案をまとめ、その線で臨調に働きかけていくという内容の話をされたという報道がございますけれども、十一月いっぱいで何らかのものが出るんですか。それとももういま十一月も中旬になっておりますが、もうすぐ何らかのものが出てくるのか。内容が固まっているか、またその方向といったものはどういうものか、ちょっとお聞かせください。
午後からの質問は、原子力船「むつ」をいつどういう形でどこで具体的に解体、廃船に持ち込んでいくのか、その問題について聞かせていただきたいというふうに思います。
 既にもう国会の審議の中でも、原子力船「むつ」については将来的に廃船をしていく、そういうことも決まっておりまして、政府の方からいただいた資料によりますと、平成三年度半ばからは解役の作業に取りかかっていく、ここまで具体的な将来計画が明らかになっております。しかし、一体いつどこでどういう方法を使ってこの「むつ」を本当に解体、廃船してしまうのか、この具体的な内容についてはまだ国会でもはっきりしていないのではないかというふうに思いますが、時期が時期ですから、はっきりしたこの解役の方針について伺いたいと思います。
 「むつ」の件につきましては、本来、当初予算からいきますと百四十億円ぐらいの予算で終わっていたというふうに指摘をされておりますが、ずるずると無責任なまま今日まで来ておる状態にあります。原子力船の問題でいきますと、原子力船「むつ」のさまざまな欠陥については大山委員会からも具体的な指摘をしておるのを読ませていただきましたけれども、この委員会の指摘を読めば、原子力船を開発する技術がないまま実用化をしたのではないかというような気がするわけですね。
 これは人間で言うと「むつ」の経歴書というのでしょうか、開発の経過の一部なんですが、昭和三十六年に原子力委員会が次のような決定をしていますね。昭和四十五年までに原子力船一隻を建造、運航すべきこととした。九年以内にやるというわけですね。そういう最初のところからがまず無理だっただろうと思いますが、ずるずるやってきて、途中で何回も中止を要求する議論があったし、国会の中でも、今やめればいいじゃないか、政治的な決断を求るめという質問が何回も繰り返
されただろうと思うのですが、その再三の中止要求をも振り切って進めてきた結果、平成二年度までに使った税金の累積は一千百二十六億円、百四十億円で済んだのが一千百二十六億円になるという状況であります。そういう意味では、戦後の幾つかの税金のむだ遣いの典型として、これにかかわった原研の幹部の皆さんや歴代科学技術に携わってきた政策担当者の皆さんは永遠に歴史にその名前が記録されるだろうと思うわけです。
 去る十一月九日に「むつ」は予定の実験を中止して二日おくれで関根浜港に帰港いたしておりますが、これだって、本来はこの実験航海は八月末に終わる。私のいただいた出力上昇試験の実施計画表では八月末に終わる計画だったものが十一月になってもまだ続いておるわけですね。それで、年内には終わる予定もなくてさらに第四次の追加が行われるのではないか、八月末に終わる予定だったのが十二月末までかかるのじゃないかみたいな新聞報道さえ出ておりまして、またずるずると延びておる。こうなると、「むつ」の廃船、解役作業がまたずるずる延びていくわけですね。
 お聞きいたしますけれども、三月二十九日に「むつ」が出力上昇試験に成功した。その際、大島長官は次のような談話を発表されております。「安全面、技術面に万全を期しつつ試験を無事遂行するよう、日本原子力研究所を厳しく指導、監督していきたい」、そういうきっぱりとした談話を発表されております。ところが、この三月二十九日に試験が始まって、その後一体どういうふうになったのか、私は一々新聞報道を追ってみました。
 三月二十九日に実験が始まりました。翌日の三月三十日、原子炉は緊急停止いたしております。ついに四月一日は試験中断になっております。でたらめじゃないかということで、翌四月二日、むつ市は原子力研究所に対して厳重注意の申し入れを行いました。ところが翌日の四月三日、今度はまた原子炉は停止をして三日間点検に入った。やっと動き出したと思うと四月十二日、再び原子炉は手動で停止に入っております。翌日十三日、給水ポンプの制御機械が故障、そして十四日、翌日は試験が中断です。余りにひどいので、ついに四月十六日には青森県が原子力研究所に抗議をしておりますね。その後、四月二十八日に出力上昇試験がやっと終了した。これから一カ月たった五月二十八日、洋上試験に出ていこうと思って点検をしておったら原子炉が緊急にまた停止をしております。この三月二十九日から四月二十八日の一カ月の間でもこういう状況であります。
 これを見て長官は、具体的に原研の幹部に対してどういう厳しい指導監督を行われたのでしょうか。