では、昭和五十一年から五十五年までの高等教育の整備についての計画の達成率を見てみますと、毎年二千人で五年間で一万人という計画でしょう。ところが実際は八千八百八十五人。次の五十六年度からの五年間の計画はどうなっておりますか。毎年二千人ずつ増加しておれば、五十六、五十七、五十八の三年間で六千人ふえていなければならぬでしょう。ところが実際には全部で二千人しかふえてないじゃないですか。三分の一の達成率でしょう。恒常的定員を国立大学へ押しかぶせるなんということは実際問題としてできない、考えてないじゃないですか。そこはどうなんです。
恒常的な定員増について国立てどの程度対応できるかということは、今後の具体的な各年度の予算措置に応じて対応しなければならない課題でございますので、ただいま幾らということは申し上げられないわけでございますけれども、もちろん恒常的な定員増についても国立として応分の対応をしなければならぬということは、今後の予算措置その他で私どもとしても対応していくということになるわけでございまして、残りをすべて私学で対応していただくというような考え方は必ずしもとっておりません。
そこがもうごまかしで、そういう答弁は文部省らしくないです。今大変な事態でしょう。これだけ十八歳人口が膨大な膨れ上がりをするときに、非常に大事なところで質問をしているわけですからね。あなたのおっしゃることから見ましても、七万人を超す学生を私学が受け持たなければならぬ、そうなるわけですよ。
 じゃもう一回伺いますが、国立の方で九千百名を恒常定員として、これに見合う学部、学科をつくるということをお考えになっておりますか、簡単に答えてください。
恒常的な定員増について、国立についても相応の対応をすることはもちろん考えなければならぬ点があるわけでございます。したがって、期間を限った定員増の国立が対応するもの以外の残りはすべて私学の対応というぐあいには必ずしも考えておりません。
大変重要な御質問でございますが、便宜私どもの沖縄の水資源開発に関する考え方と、それから今御指摘がございましたダム等建設の現状というように二つに分けてお答えを申し上げます。
 第一に水資源の開発は、沖縄振興開発計画におきましても最も重要な課題の一つとして取り上げられておりますことは申すまでもございません。私どもも水不足の解消につきまして鋭意努力をしてまいったつもりでございます。沖縄本島における都市用水の需要量は、復帰以来、人口の増加、生活水準の向上等に伴いまして年々増加いたしております。昭和五十八年度の企業局の、これは県の企業局でございますが、水源ベースで申し上げますならば、日量平均約三十八万トン、こういうようになってございます。これに対しまして、都市用水の供給量といたしましては、復帰以来建設を進めてまいりましたダムのうち既に完成いたしております福地ダム，新川ダム、安成ダム、普久川ダムの四ダムによりまして、日量二十六万三千トンの安定供給が可能となっておりますが、なおかなりの水量が御指摘のように降雨等に左右されやすい河川表流水等に依存しているのが現状でございます。幸い、安波、普久川両ダムの完成というようなことに加えまして、昨年来降雨に恵まれまして、水需給関係は現在のところ小康状態を保っております。しかしながら、今後もさらに都市用水の需要が増加していくものと予測されますので、私どもといたしましては不安定水源の解消を図りつつ、これらの需要増に対応する必要がある、かように考えておる次第でございます。
 それで、今後の需要増に対応する方途でございますが、これがために現在既に建設事業に着手いたしております辺野喜ダム、羽地ダム、漢那ダム、比謝川総合開発事業、これは県企業局の瑞慶山ダムの再開発でございますが、それに加えまして西系列水道水源開発施設整備事業、これらの事業の促進を図りますとともに、地下水の利用等、多角的な水資源の開発利用を検討いたしまして、早期に水需給のバランスがとれるよう努力してまいりたいと思っております。
 次に、御質問がございました現在の進捗状況でございますが、現在建設に着手しております辺野喜ダム、羽地ダム、漢那ダム、それに比謝川総合開発事業の進捗状況を申し上げますと、辺野喜ダムにつきましては昭和六十一年度完成を目途にいたしまして、現在順調に工事が進捗いたしております。しかしながら、他のダムはただいまも御指摘がございましたように計画どおりには事業が進捗いたしませんで、羽地ダム、漢那ダム等におきまして多額の繰り越しを余儀なくされております。現在、羽地ダム、漢那ダムにつきましては沖縄総合事務局が、また比謝川総合開発事業につきましては沖縄県と総合事務局が共同というようなことで事業に当たっておりますが、これら総合事務局、県におきましては、地元関係市町村の協力を得て、鋭意地元調整を進めているところでございます。
 しかしながら、ただいまもお話がございましたとおり、ダムの建設に当たりましては地元関係者の理解と協力が不可欠でありますが、この点につきまして、今申し上げましたダムでは関係者の多いこともございまして、地元との調整に多大の時間を要しておるというのが偽らざる現状でございます。
 沖縄開発庁といたしましても、先ほど来申し上げましたように水資源開発についてはいろいろ努力をしてまいったわけでございますが、予算の確保を図るためには執行が順調でなければならないことは申すまでもございません。こういうことで、現在執行が滞っておりますことは甚だ遺憾でございまして、また昭和六十年度の概算要求を数カ月後に控えまして、実は私ども焦慮に駆られておるというのが偽らざるところでございます。
 若干好転しつつあるかなというような兆候もございますので、今後とも関係省庁と連絡を密にしながら、また県、市町村を初めとする関係者の理解と協力を得まして、一日も早く羽地以下のダムに着工ができるよう最大限の努力をいたしたい、かように考えておる次第でございます。