先生の御趣旨はまことにそのとおりでございまして、私たちは視聴者に対しまして十分の御理解を得なけりゃいかぬと思っておりますけれども、ただ、今先生おっしゃったように、二年間というのをもうちょっと縮められるかということで今鋭意努力しているわけでございますから、一体どこまでできるのかということを一日も早くある程度見通しをつけた上で、郵政省初め皆さん方に御相談申し上げたい、こう考えているわけでございます。
また少し前に返りますけれども、やはり衛星放送の契約をなさった受信者の方々にとっては非常に不満も多いでしょうし、今後の衛星放送に対する不信というものも多かろうと思うわけでございます。そういう面におきまして、またそういうようなことを先取りをしながら、企業そのものがいわゆるＢＳチューナーというものを内蔵したテレビを販売するという形で、今それが多く、人気商品で特にパナソニックの画王というのはかなりの人気を呼んでおるわけでございますが、そういう経営そのものにも大きな打撃を与えることになるということから、やはりそういう視聴者の不安、不満というものを一日も早く解決するためには、何といいましてもできるなら補完衛星を打ち上げれば一番いいんですけれども、今会長の御発言によりましても、どんなに急いでも二年ぐらいはかかるというような御発言でございますので、その間もう少し視聴者に対して親切に納得のいくようなそういう手だてというものを、やはり公共放送である以上はＮＨＫが主体になって視聴者にそのことを訴えていかなきゃならないと思いますし、もう二度とそういうような事故のないようにするための補完体制ということについても、微に入り細にわたって受信者の方に丁寧にそういうことを説明する、そういう機会をつくらなきゃならないと私は思うわけですけれども、そのお考えはどうですか。
    〔委員長退席、前田（武）委員長代理着席〕
放送衛星三号ｂ、ことしの夏に打ち上げ予定でございますけれども、この中には産投出資によりまして通信・放送衛星機構が中継器を一本保有することになっておりまして、これを利用いたしましてハイビジョンを放送する方に利用させるということでございます。しかし、それは優先順位がございまして、現在のＮＨＫ二チャンネルそれからＪＳＢ一チャンネル、これが確保されて、さらにまた余裕があればそういうふうなものをやるということでございますので、ＮＨＫの今やっておられます二チャンネル、ＪＳＢ一チャンネルがまず確保される、それが優先順位でございます。
ことしの夏八月に打ち上げて十月から運用開始という３ｂ、これを打ち上げるという計画があり、既にもう筑波の方でそのロケットの展示があったという報道がされておるわけでございまして、いよいよ打ち上げになるわけでございますが、このＢＳ３ｂを使ってＮＨＫはハイビジョンの本放送を始める意向である、こういうふうに私は聞いておるわけでございますが、この一チャンネルをＢＳ３ｂに移すようなことになると、ハイビジョンの今後の計画にいささかの狂いが生じてくるのではないか、このように思うわけですけれども、補完体制のないままこういう形で進めていくと、今までのハイビジョンの計画の狂い、そういうものについてはどうお考えでしょうか。
こういう事態になりました影響というのはさまざまになって出てくるわけでございますけれども、特にＪＳＢにつきましては、先生御指摘のとおり有料放送でございまして、有料放送としての利用者との契約があるわけでございまして、これは見えなければ料金は取れないということでございますので、直接的な経営に対する影響がそこに出てくるということ、かなり深刻だというふうに存じております。
お答え申し上げます。
 沖縄エネトピア計画、これはもう御承知のところでございますけれども、太陽それから風力エネルギー等の新エネルギー関係の研究開発プロジェクトを自然条件等のすぐれた地域に集めまして実施しようとする、そういう構想でございます。そこで、平成二年、昨年の六月でございますけれども、立地地域といたしまして宮古圏域を決定したところでございます。そこで現在、太陽光発電と風力発電とソーラースターリング発電を導入設備として技術開発プロジェクトを推進中でございます。
 それで、それぞれ個々にちょっと申し上げてまいりますと、太陽光発電につきましては、開発のための諸手続は大体終了いたしまして、現在敷地造成中でございます。城辺町の七又でこの辺のところが始まってまいります。太陽電池の組み立て自体ということになりますとこの四月以降進んでまいる、そういう予定でやっております。
 それから、次に風力発電でございますが、これは、風況調査によりますテストサイトの選定を今実施しようとしている最中でございます。二百五十キロワット級のものを平成三年度造成着工ということで予定してございます。このテストサイトにつきましては今大体内定の段階でございますけれども、西平安名岬に内定ということで今取り進めておるところでございます。
 それから、三番目のソーラースターリング発電でございますが、現地の気象条件調査それからスターリングエンジンの工場内要素研究を今やっておるところでございます。二月以降立地地点の基礎の施工を開始しております。三年度以降機器の設計ということに着手することで予定ができ上がっております。
 それから御質問の運転研究の段階がどの程度になるかというところでございますが、早いものにつきましては平成四年度から運転研究に移るというような予定で進めておるところでございます。
 今後、平成六年度を目途にしましてこのプロジェクトの完成を予定しているところでございますが、いずれにしましても、新エネルギーのモデル事業としましてこれも積極的に推進していこう、そういう所存でおるところでございます。
 それから、ちなみに、所要資金を先生御質問されましたけれども、太陽光発電、風力発電それからソーラースターリング発電、これ全体で、資金規模でいきますと大体三十億円程度ぐらいに相なろうかと思っております。
 以上でございます。