ただいまお話のございました根絶のための方針ということでございますが、これにつきましては、政府におきまして薬物乱用対策推進本部において国民に対する啓発活動の強化、取り締まり強化及び厳正な処分、乱用者に対する徹底した措置、この三つの基本方針で行うこととされております。
 厚生省におきましても、この方針に沿いまして乱用の未然防止というものをまず考えておりまして、このために地域社会の中で薬物乱用を許さないような機運を盛り上げていく必要があるというようなことで覚せい剤乱用防止推進制度というようなものを設けておりますが、こうしたものをさらに充実しながら地域社会の中でのこうした薬物乱用を許さない環境づくりを行ってまいりたいと考えております。
 第二点目の薬物の取り締まりの強化という点につきましては、私ども、麻薬取り締まり職員に対しまして、薬物の供給、需要の根絶を目指して不正ルートの取り締まり活動に当たるように指示いたしているところでございます。
 もう一つ、中毒者の問題につきましては、先ほど来いろいろ御意見をいただいたわけでございますが、今後ともこうした者の医療の充実のあり方という点について鋭意検討を進めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
ただいま仰せの問題は、大阪刑務所ではなくて大阪拘置所だと思います。
 本年一月二十九日に、いわゆる差し入れ品を検査しております係の者が、ある女性の名義で被収容者に送られてまいりました雑誌三冊のうち一冊の背表紙が破れてまた張りつけた跡がある、不審に感じましてそこを開いてみたところ、雑誌の背中を浅く細長くくりぬきまして、そこに細いビニールパイプ、直径四ミリ程度のものでございますが、それと注射針一本それから耳かき四杯分ぐらい、約〇・二七グラム程度の覚せい剤をセロハンに包んだもの、これが収納されているのを発見しまして、直ちに報告書を作成し、所轄の大阪地方検察庁に連絡をし、その点について捜査を依頼しておる、こういう事実はございます。
 今御指摘のように、新聞報道の一部には、その事実をもちまして大阪拘置所内に約二百名に及ぶ密売組織ができておるというような報道がなされましたけれども、あれは甚だもって遺憾千万な記事でございまして、他の新聞では差し入れを水際で防止した事例として事件を報道されておるのでありまして、大阪拘置所は、委員もよく御存じのとおり未決勾留の段階でございますので、厳正独居と申しましょうか隔離収容を原則として、通謀ができないような処遇をいたしておりますし、雑居に入っております者を運動時間に出すといたしましても、大阪の現状でございますと一度に出られる者はせいぜい十数名しかおりません。これらの運動の機会等を通じて密売組織を所内に二百人に及ぶ組織としてつくり上げるということは、恐らく現実的に不可能だと思います。
 なお、私どもは、水際で防止し得たということ以外に、中へ持ち込まれ現実にそういうものが使用された事例がないかということにつきましては現在も調査中でございますけれども、警察にも問い合わせましたが、これまでのところそのような意味で発表したことは一切ない、そういう報告を受けております。
 それから、この種の覚せい剤を含みます不法差し入れ事犯というのは、全国各地について申しまして一月に一遍ぐらいずつございます。それらにつきまして、各施設とも検査体制をチェックいたしまして、厳密な検査を経てこういった不法な持ち込み事犯を水際で防ぐということに今後とも努力してまいりたいと考えておるところでございます。
今、都市局長がお答えになったように、東急池上線というのは五十九年度末で四一％、四割しかできていない。ところが、これは昭和六十年度完成ということになっている。ここにもパンフがありますけれども、六十一年三月末に竣工ということになっているんですね。ところが、四割しかできていないんです。何でこんなふうにおくれているのかを現場へ行って聞いてみますと、五年ごとに見直しで、いつ聞いてもあと五年かかる、あと五年かかるというふうに言われるというんですよ。
 東急池上線は、五十四年度に始まるときは総事業費百四十二億円だったというんです。ところが、五年たって進まないで、五十九年度に見直されて総事業費が二百十七億という数字が出ているんですね。たちまち一倍半になってしまった。四一％の進捗率で、事業費二百十七億円のうち残が百二十九億円ある。ことし完工というのに、まだ百二十九億円も残があるというんですね。
 それで、区に行っていろいろ聞いてみますと、例えば去年、五十九年度事業予定額四十三億円だったのに、当初予算で十二億、補正予算で七億、十九億円しか使わなかったというんです。半分以下なんですね。そのために、例えば昨年度は内示を年度当初に受けても結局中断されてしまうので予算が続かない。去年は四月から十二月まで工事中断だったんですよ。何にも工事しない。それで、六十年一月から三月まで五十九年度の工事をやって、引き続き六十年度工事を四月から七月までやるのだが、その後また一年間中断するのじゃないか、こう言われているんですけれども、どうも現場で聞いた話は極めて奇怪なんですね。
 それで、何でそういう中断をやるのか、これだけ大事な事業で。一・五キロ掘り割りでやるんですが、大型特殊くい打ち機なんというのがあるんですね。それから土砂の搬入機なんというのも大きなのがありますよ。ああいう大型機械というのはリースしていますから、中断している間もリース代はかかる。それで負担が大変だというんです、そんなにおくれていますから。八メートル掘り割りやるわけですから、そうすると仮支え、けたを通して、その上にレールがあって、その下を掘るわけです。そのけたは古いのはさび始めている。さびているのがありますよ。それで、どうなっているのだろうと思うんですね。
 工事は真夜中にやるわけですよ。真夜中の工事が何年も続くとやっぱり周りの苦情は大変で、振動、騒音、それから照明で明るくしますから夜眠れない。それから一・五キロの間で百数十カ所工事のためにちょっと土地を借りていまして、そういうのもあるという状況なんですね。商店街も非常に困っていて、中延の商店街なんかはアーケードをつくる近代化計画を立てているのだけれども、六十四年度に駅のアーケードの入り口のところに公園をつくるはずだというようなのも、こういう進み方ではどうにもならぬというんですね。区議会の議事録を見ると、六十年度完成というけれども、これは六十八年までかかりそうじゃないか、そういう声まであるということになる。なぜこんなふうにおくれているのか。これはどう原因をつかんでおられるんですか。