欣克利角C核电站

欣克利角C核电站（Hinkley Point C nuclear power station，HPC），是目前在英国英格兰的西南部萨默塞特郡正在建设中的双机组、3,200 MWe EPR核电站。
该核电厂是英国政府2010年宣布的八个核电厂之一， 并于2012年11月获得了核电厂许可证。 2016年7月28日，法国电力公司（EDF）董事会批准了该项目， 2016年9月15日，英国政府批准了该项目，并为投资提供了一些保障。此项目由（EDF Energy）和中国广核集团（CGN）融资。
历史.
1980 & 90年代.
1981年，英国政府宣布扩建核电厂的计划，和反对欣克利角C联盟 (Alliance against Hinkley C)的成立，以反对在欣克利角 (Hinkley Point) 兴建另一座核电厂。翌年八月，政府确定兴建欣克利角C的意向。反对欣克利角C联盟开始出版通讯，敦促政府转而专注于可再生能源系统的发展，并提醒大众注意对环境造成的伤害。 
尽管公众强烈抗议，主持听证会的女王法律顾问迈克尔·巴恩斯 (Michael Barnes) 还是建议在1990年建造该工厂，但表示任何建设都将推迟到1994年英国核政策审查后。 停止欣克利角扩建活动 (SHE)继续反对该项目，并主张将资源用于风能和波浪能发电系统。 1995年，在英国建造欣克利C核电厂或任何其他新核电厂的计划被放弃。
2000年代.
2007年6月，白高敦内阁开始。2008年1月，英国政府白皮书宣布支持兴建新一代核电站。欣克利角C（HPC项目）与塞兹韦尔C（SZC项目）应该在 2020年代初期贡献英国13%的电力。EPR的设计者Areva最初估计，可以£24英镑/MWh的竞争价格生产电力。
原本有和两座核电站，但均因老化事故等原因关闭。目前英国政府正在筹措资金兴建新的C核电站，而中国政府将投资此核电站，而此项行动被视为2015年习近平访英的结果之一。
欣克利点C核电站项目是一个在英格兰的萨默塞特郡建设一座3,200兆瓦核电站的项目。该核电站包括两个欧洲压水堆，是英国政府在2010年宣布的八大项目之一。
项目启动 (2012年).
欣克利角C是一个透过增加2个新的欧洲压水反应堆 (EPR) 来扩大现有欣克利角核电站的项目。该计划于2012年启动。
2012年2月17日在巴黎举行的法英峰会期间，法国总统尼古拉·萨科齐和戴维·卡梅伦戴维·卡梅伦发布了有关目前正在研究的欧洲压水反应堆的公告。 法国电力公司与阿海珐 (AREVA) 和劳斯莱斯 (Rolls-Royce) 共同参与了该项目，并借此机会宣布签署谅解备忘录。
2012年2月12日星期日，西南反核协会的反对者聚集在欣克利角遗址附近的一个旧农场。
2012年5月，EDF Energy（EDF的100%子公司）暂停了价值£12亿英镑的土木工程合约。新反应堆最早要到2021年才能建成，即原计划日期四年后，并且该项目的成本已向上修正了40%。
该项目2012年11月26日被授予核设施许​​可证。2014年10月，欧盟委员会调整了“收益共享机制”，使该项目不突破国家援助规则。项目融资尚未确定。
EDF与CGN的融资协议 (2015年).
2015年10月21日下午，中国广核集团（CGN）和法国电力公司（EDF）正式签署了英国新建核电项目的投资协议，中广核牵头的中方联合体将与EDF共同投资兴建英国欣克利角C核电项目（HPC项目），并共同推进塞兹韦尔C（SZC项目）和布拉德韦尔B（BRB项目）两大后续核电项目。
2017年9月，中英法三方今年9月底在伦敦签署欣克利角C核电项目一揽子协议，至此完成所有必要的审批和商务流程。 
工地开工（2018年）.
2018年12月11日，第一台机组的建设正式开始，即反应炉大楼地基浇筑。 2019年6月28日，英国工业部长为第一个EPR基础的混凝土板揭幕：在 7,200 平方米的面积上浇筑了20,000立方米混凝土，结构强度为5,000吨钢材。最初的时间表受到尊重。
规划延迟及预算增加（自2018年起）.
自2017年3月开工以来，该项目已多次延期，其中一些延期是由于2019冠状病毒病疫情和英国脱欧造成的，这导致预算严重超支。截至，该项目已延期两年，预计成本为£250亿260 亿英镑（2015年价格，不包括中期利息）， 比2016年的原始预算高出50%。法国电力公司于2023年2月17日发布的2022年年度业绩也反映了这一点，以2023年初的价格计算，成本为£310-320亿英镑，1号机组的启动日期为2027年6月，还有15个月的延期风险。 2024年1月，法国电力公司宣布，预计最终成本将为£310亿350亿英镑（2015年价格，不包括中期利息），2024年价格约为£416亿至479亿英镑，1号机组将于 2029年至2031年间投入运营。
融资.
法国电力公司在2012年提供的建造成本为£160亿英镑， 在2015年更新为£180亿英镑，并在2017年7月更新为£196亿英镑至£203亿英镑。欧洲委员会先前估计为 £245 亿英镑，包括施工期间的融资成本。该项目的融资将「主要由法国国有企业法国电力公司提供，中国国有企业中国广核集团将支付£60亿英镑购买其中的三分之一」。法国电力公司 「可能会出售该项目的另外15%股份」。 2015年9月，欧思邦宣布英国政府再为该项目的融资提供£20亿英镑的担保。 2016年5月，中国核工业集团 (CNNC) 的一位高级官员表示，"最终方案是由中方持有该项目的33.5%股权。但这将是中国广核集团与中国核工业集团的组合。我们尚未决定投资的比例"。
2020 年，法国金融市场管理局 (Autorité des marchés financiers, AMF) 对法国电力公司罚款€500万欧元，原因是法国电力公司在2014年就欣克利角C核电站的成本误导投资者。法国电力公司曾在2014年10月的新闻稿中声称，英国政府的协议与2013年相比没有变化，而当时的融资计划出现了重大变化，这可能人为地抬高了法国电力公司的股价。法国金融市场管理局还对法国电力公司当时的首席执行官 (CEO) 处以€50,000欧元的罚款。
2023 年12 月，最近被国有化的法国电力公司 (EDF) 被确认为该项目目前的唯一私人担保人，中国广核集团的风险敞口仅限于2016年商定的数字。投资估算大幅增加，可能超过使用2015年定价在2023年做出的£327亿英镑估计。
2024年1月，法国电力公司宣布，预计最终成本将上升至2015年价格的£310亿-350亿英镑之间，具体取决于各种风险结果，或2024年价格的£416亿-479亿英镑之间，1号机组将于2029年至2031年间投入营运该站总经理表示，法国电力公司「发现土建建设速度比我们希望的要慢，除了新冠疫情和英国脱欧造成的干扰外，还面临通货膨胀、劳动力和材料短缺」。
反应堆数据.
欧洲压水反应堆.
法国电力公司正在英国建造两座阿海珐 (Areva) 的欧洲压水反应堆 (EPR)，每座设计净功率输出为1,600 MWe（总功率1,630 MWe）。 目前有三座欧洲压水反应堆正在运行，其中两座位于中国台山核电厂，一座位于芬兰奥尔基洛托核电站。法国弗拉芒维尔核电厂 (Flamanville Nuclear Power Plant) 目前正在建造另一套欧洲压水反应堆机组。 欣克利角C核电站设计与先前的机组相比有显著变化，比台山设计多了20%的设备。保障建筑已重新设计。这位欣克利角C核电站技术总监在2019年表示，“实际上，欣克利角C核电站是一个已经三十年没有建造新核电站的国家的首座核电站。”
2016年，法国电力公司董事Thomas Piquemal和Gérard Magnin因担心项目风险而分别辞职。然而，法国电力公司项目经理 Chris Bakken 表示，法国电力公司有充分信心「不会重复芬兰和法国欧洲压水反应堆的错误」。