知立站

知立站是位于爱知县知立市荣二丁目，名古屋铁道（名铁）的车站。车站编号为NH19。现时，此站正进行高架化工程，因此正在使用临时月台。
概要.
车站位于知立市以西位置，为该市的代表车站和玄关口。此站为名古屋本线和三河线的转乘站，因此有许多乘客使用此站。为所有列车的停车站（出入厂列车与试行列车等非营业列车，以及团体列车则通过）。
三河线在此站会进行折返。现时没有行走整段三河线的直通列车，三河线以此站为边界，分开丰田市、猿投方向的北边区间（山线）和刈谷、碧南站方向的南边区间（海线）两个运输系统。实际上其中一区间的列车到达知立站后，会执行成为另一区间的列车班次，因此乘客不需下车已经可作转乘。
此站预计在2028年（令和10年）度完成车站高架化，以及车站周边的连续立体化项目。在2015年（平成27年）2月28日起，2、3号月台迁移至南边的临时月台和临时路轨，同时新设南闸口。
历史.
名古屋本线和三河线两线原本是由和三河铁道不同铁路公司建设的路线。两线在相交的地点建设了车站（分别名为知立站（第一代）和新知立站）连接两线。在名铁合并后统一车站名称为知立站（第二代）。但是，在1959年（昭和34年）名古屋本线三河线的路线驶入此站成为了现时的状态（知立站（第三代）），旧站分别成为三河知立站和东知立站。知立站附近的路轨经过复杂的历程，爱知电铁冈崎方向在建设新线之际，三河铁道路线也进入知立站，当中双方都没有作出协议。因此爱知电铁需要改变走线绕道以便建设知立站，在路堤上和接近两线相交位置建设新知立站。
高架化项目.
起因.
知立站周边的铁路线代市区分离，同时铁路与道路平面相交的平交道使交通行驶缓慢和发生堵塞。长年累月这样情况使生活构成影响。因此，知立市为了考虑长者与身体残疾人士，设立了入场券购入费用补贴制度。
另一方面，此站与名古屋本线神宫前站一样，没有待避线，使不能进行缓急接续（实际上，包括此站之内，新安城站至丰明站之间没有待避线），而三河线转乘名古屋本线的乘客需要使用楼梯前往另一月台，在无障碍设施上，也希望能早日设置。
因此，策动，以知立站为中心，于2000年（平成12年）度开展「知立站附近连续交通立体化事业」，把名铁名古屋本线和三河线高架化。
现时，知立市也于知立站附近进行「知立站周边土地整理事业」、「移设车站周边整备事业」和「知立站北地区市街地再开发事业」，连同上述的交通立体化事业，合称「知立站周边整备事业」。
概要.
在计划中，此站将会成为高架车站，设有3层高，共有4面8线的月台。第1层是闸口、车站业务设施和车站大堂，第2层是2面4线的名古屋本线月台，第3层是2面4线的三河线月台。当中，三河线月台是以「コ」字形的港湾式月台，外侧的2线月台可连接名古屋本线（名古屋方向）路轨，而「コ」字内侧的2线月台为三河线折返列车使用。这个计划的总工程费为499亿日圆，并预计2008（平成20）年开始建设临时路轨，2009（平成21）年度列车使用临时路轨，2011（平成23）年度开始高架化车站工程，2013（平成25）年度列车使用高架路段，最后2014（平成26）年度完成工程。最后在2013年（平成25年）3月才开始临时车站工程，随后把现有车站设施向南迁移，在2018年2月临时月台迁移工程完成。随后，会按上行线→下行线（只限本线）→三河线与下行副本线顺序高架化。在车站高架化后，使名铁再次设有7号月台（曾经只有在名铁岐阜站设有7号月台，该月台为名铁美浓町线月台），同时使名铁首次设有8号月台。
工程费问题.
「知立站附近连续交通立体化事业」的总工程费用为约610亿日圆。此工程的工程费用除了由名铁负担外，爱知县与知立市会以1：1的比率分担。但是由于费用庞大，对于小城市来说是一个沈重的负担。因此知立市希望把工程费负担比率由（爱知县）1：1（知立市）变为2：1，并请邻近5市协助工程。但是没有被接受此方案，工程费问题未得到解决。所以在另一方面，找出方案以缩减工程费，例如不把三河线高架化，成为2层的高架站。也有把在计划中预计同时高架化的三河知立站废止，或不把三河知立站高架化等方案。此外在工程计划中，三河线北侧（山线）部分高架区间虽然是单线铁路，但是名铁为了未来而把高架桥建成可容纳双线铁路的构造，以预留未来复线化，此做法也有意见要求取消，可是计划没有因此而改变。而知立市继续希望能把工程费用分担比例定为2：1。
在2009年（平成21年）8月13日，根据中日新闻的报道，爱知县重新计算总工程费，结果为由当初的499亿日圆，大幅增加至615亿日圆，增幅23%。增加的金额最主要是由于原材料价格增加了约40亿日圆，其他116亿日圆费用的分别是改变设计升降机的位置和土地补偿费用。在2010年（平成22年）春，经过重新计算总工程费后，爱知县与名铁签订施工协议。结果工程费用中，国家负担约260亿日圆，爱知县和知立市共同负担约130亿日圆，名铁负担约95亿日圆。而工程完成时间由当初计划在2014（平成26）年度完成，大幅延迟至2023年度完成。
在2012年（平成24年）1月25日，根据中日新闻的报道，爱知县原则上维持1：1的比率分担工程费，但是在「不单只为了知立市民，也使广域使用者提高方便性」中，减轻了部分工程费用的负担。因此，知立市可减少约23亿日圆工程费用。
车站构造.
临时站时代（2015年2月-）.
车站为地面车站，设有3面5线的月台。2015年2月开设了南闸口，而原本的北闸口于2019年12月迁移至临时车站大楼。共设有3座月台，当中2、3、4、5号月台为岛式月台，8号月台为单式月台。各月台设有升降机连接跨线桥。而2、3号月台在名古屋方向设有引上线。没有1、6、7号月台。
2-4号月台为三河线月台，5、8号月台为名古屋本线月台。在日间绝大部分班次中，往猿投列车使用2号月台，往碧南列车使用4号月台。月台长度方面，引上线、2、3号月台可容纳4卡，其他月台可纳纳8卡车厢。现时地面月台都是临时的，而已高架化的月台已经是可以使用。截至2023年3月，名古屋本线上行月台（8号月台）已经高架化。
所有名古屋本线的客运营业列车均停靠此站，但是由于此站暂时没有待避线，因此列车待避需要在新安城站或丰明站（急行的话则为前后站）进行。在三河线方面，此站向海线一方为双线（但是中途部分区间由于进行高架化工程，因此临时为单线），向山线一方为单线。
在北闸口设有车票售卖处，可购买定期乗车票、μ-Ticket和普通乘车票。而4、5号月台上设有μ-Ticket售票机。南闸口为无人闸口。南闸口设有自动售票机，可购买μ-Ticket售票机。另外，4、5号月台上也设有μ-Ticket售票机。
在北闸口附近设有知立市名物「あんまき」贩售店（知立站店）。在迁移至临时车站后仍然营业，但最后于2019年（令和元年）7月28日结业。曾经在车站月台上设有的遥拜所，现时迁移至北闸口临时车站大楼外。
地面车站时代（-2015年2月）.
车站为地面车站，设有3面6线的月台。旅客月台的构造与临时站相同，再另外在西边加设留置线，该线为1号月台。
在无障碍化前没有跨线桥，2、3号月台与4、5号月台近丰桥一方设有行人隧道连接。在迁移至临时月台后便关闭行人隧道。在2010年以后，在6号月台与闸口之间设有斜道连接，在连续立体化工程前，车站已经建设临时跨线桥和升降机，并在2011年3月23日开始使用。在未完成上述工程前，所有月台没有升降机，轮椅的使用者需要车站职员的协助前往月台。除了6号月台可直接经闸口前往之外，需要绕道使用専用出口前往月台。
此站月台上盖比其他名铁车站为高。上盖的支柱是来自古时的路轨而成，当中路轨是在1897年（明治30年）建成，路轨印有的文字。
在方面，2、3号月台在迁移临时月台前是使用机械翻页显示2行式显示牌。在三河线也是使用机械翻页显示，但是与本线的有所相异。也设有2行，上行是丰田方向，下行是碧南方向。此外，本线的显示牌也与其他站有少许相异。当中，在备注栏中，会增加类别变更与特别停车的资讯（例如在丰明待避，在新安城待避等）。在三河线的备注栏中会显示「在碧南可转乘列车往吉良吉田」或「在猿投可转乘列车往西中金」。在三河线末端区间废止后再没有显示。此外，在6号月台中三河线转乘月台编号会使用七划管显示。
本线上6号月台近丰桥一方，设有知立弘法大师的遥拜所。在北闸口迁移后，遥拜所移动至闸外。
在车站内设有、和轻食店。在闸口附近设有知立市的特产「」商店（藤田屋知立站店），在2019年7月28日结业。