Revista de navegación y comercio (1895-10-15 00:00:00), página 38

A Juan Francisco Castillo, de Cádiz, sueldo de 15 días como camasero enfermo .................................................. 30
A José González, de Cádiz, sueldo de 15 días como practicante enfermo ............................................................. 20
A Manuel Romero, de Cádiz, socorro de 15 días como camarero enfermo ............................................................ 30
A José Ciprián, de Cádiz, medio sueldo de 15 días como fogonero enfermo ............................................................ 22'60
A Miguel Ramos, de Cádiz, socorro de 15 días como camarero enfermo ............................................................ 30
A Manuel Otero, de Cádiz, socorro de 15 días como ayudante de cocina enfermo .................................................. 15
A Francisco Pena, de Cádiz, sueldo de 15 días como camarero enfermo ............................................................. 37'50
A Francisco Gómez, de Cádiz, medio sueldo de 12 días como carpintero enfermo .................................................. 37'50
A Manuel Ramos Basado, de Cádiz, medio sueldo de 15 días como fogonero enfermo ............................................. 13'5
A Miguel García, de Cádiz, medio sueldo de 15 días como palero enfermo .......................................................... 20

ASTILLERO DE MATAGORDA

INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

Relación semanal de las obras correspondientes a este ramo efectuadas en el establecimiento de Matagorda desde el 20 al 26 de Septiembre de 1895.

Vapor número 8 (en construcción).—
Casco: Se remacharon las correderas de las puertas de las carboneras.
Se abrió una puerta de registro en el doble fondo.
Se están abriendo los huecos para el paso de las tuberías de desagüe.
Por modificaciones acordadas respecto del primitivo proyecto se hicieron las obras siguientes:
Se marcaron, punzaron y colocaron 10 planchas del mamparo de la toldilla.
Idem id. id. dos angulares del trancañil.
Idem id. id. los angulares para el marco de la lumbrera.
Idem id. id. seis baos de figura para la cubierta.
Se están forjando los candeleros para la cubierta.
Idem id. tornillos y tuercas para id.
Vapor Fernando Pío (reformas del casco): Se concluyó de remachar el forro exterior, quilla y cintón, trancañil, escotilla, asiento de maquina y correderas de las puertas de carboneras.
Se siguió calafateando el forro exterior y quilla.

Se recortaron y colocaron las puertas de las carboneras.
Se está forjando el herraje para las puertas de las carboneras y refuerzo del tintero del codaste.
Idem id. tornillos y tuercas para la cubierta.
Se siguió picando y pintando el interior y exterior del casco
Idem echando cemento hidráulico en el fondo.
Idem labrando y colocando las maderas de la basada para la botadura.

Desde el 27 Septiembre al 3 de Octubre de 1895.

Vapor núm. 8 (en construcción).—
Casco: Se continuó remachando las carboneras.
Idem echando cemento hidráulico en el fondo.
Idem abriendo huecos para el desagüe y paso de tuberías.
Se empezó a forjar los barraganetes.
Por reformas acordadas respecto del primitivo proyecto se ejecutaron las obras siguientes:
Se voltearon, marcaron, punzaron y colocaron dos planchas de figura del forro de la toldilla.
Se marcaron, punzaron y colocaron los cabrejuntas del mamparo núm. 10.
Idem seis angulares del canal de desagüe de la cubierta.
Idem dos medias cañas del cintón del forro exterior.
Se continuó forjando y taladrando