Revista de navegación y comercio (1895-07-30 00:00:00), página 31

Importe de medicinas suministradas por el Botiquín del Dique á operarios de la Compañía durante el presente mes de Junio.......
A Matute Hermanos, de Cádiz, farmacéuticos, por medicinas suministradas á operarios de la Compañía durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de este año............. 640,23 95,61

ASTILLERO DE MATAGORDA

INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
Relación semanal de las obras correspondientes á este ramo efectuadas en el establecimiento de Matagorda desde el 8 al 11 de Julio de 1895.

TALLER DE HERREROS DE RIBERA
Vapor núm. 8 (en construcción).—
Casco: Se concluyó de abrir los agujeros para colocar los batientes de la puerta del túnel.
Id. id. de pintar el interior del túnel.
Reformas del vapor núm. 8.—Se hicieron plantillas de los baos de figuras de la toldilla.
Se continuó labrando el trancanil de cubierta.
Id. calafateando los mamparos de la ampliación de la cámara de calderas.
Reforma del vapor Fernando Pío.—Se siguió cortando remaches de la quilla, palmejares, forro exterior y trancanil principal, y se cortó la quilla y sobrequilla para dividir el casco en dos secciones.
Se colocaron las armaduras de la basada á la sección de proa, y se corrió cuatro metros.
Se continuó picando el interior del casco y el cemento del fondo.
Id. desbaratando las cubiertas y forros de cámaras.
Se quitaron dos planchas de quilla y angulares de los palmejares.
Quedó ordenado el material recibido.
Se voltearon angulares para los baos de la ciudadela.
Se marcaron, punzaron y voltearon angulares de cuadernas.
Se cortaron las planchas de varengas para voltearlas.
Se empezó á forjar el trozo de quilla que hay que aumentarle.

TALLER DE BOTES
Construcción de botes plegantes.—
Se forjaron puntales, zunchos para los palos, perrillos, cerrojillos, aldavillas, visagras curvas de enganche y arreglar timón de dichos botes.
Se voltearon y taladraron angulares de cuadernas y de caireles.
Muelle del Rey.—Se tarrajaron tornillos y tuercas para su reparación.

Desde el 12 al 18 de Julio de 1895.

Vapor núm. 8 (en construcción).—
Se están colocando en su sitio la maquinilla y molinetes de elevar.
Id. forjando y tarrajando tornillos para id.
Reformas vapor número 8 (en construcción).—Se continuó labrando y colocando las maderas del trancanil de cubierta á popa.
Id. haciendo plantillas para los baos de la toldilla.
Id. calafateando los mamparos de la ampliación de la cámara de calderas.
Vapor Fernando Pío. Reformas del casco.—Se continuó cortando remaches del forro exterior, quilla y costaste.
Id. picando las cuadernas, mamparo central y forro exterior.
Se quitaron eatorce planchas del forro exterior y los candeleros del castillo y toldilla.
Se siguió desbaratando y echando fuera la madera de la cámara de popa, lumbrera y tambuche de id.
Se guardaron las maderas de la basada, se levantó la andamiaje y se colocaron las maestras.
Se desmontó y llevó al taller de maquinaria la boctura del eje.
Se voltearon planchas de varengas y angulares invertidos y se rectificaron angulares de cuadernas.
Se voltearon dos planchas de aparadura.
Se cortó medio grueso á los extremos de la quilla para el empalme con el trozo nuevo que se está forjando.
Se colocaron los baos de la ciudadela.

TALLER DE BOTES
Construcción de botes plegantes.—
Se forjaron cerrojillos, curvas de enganche y visagras de caireles.
Montaje de las calderas nuevas.—
Se hicieron y colocaron tres compuertas y ganchos para las mismas.
Se preparó herraje para lo colocación de la tubería.