Revista de navegación y comercio (1895-05-30 00:00:00), página 32

A Mariana Maestre, de Cádiz, asignación de Isabel y Manuela Ruiz, huérfanas de Manuel Ruiz correspondiente al mes de Abril............................................................ 45
A Reverendo D. José del Valle, de Cádiz, por socorros á obreros urgentemente necesitados ............................................................ 5
Gastos de expedientes matrimoniales de empleados de la Compañía, durante el presente mes de Abril 1895.................................................. 32,50
Al Reverendo D. José García Deulofeu, de Cádiz, por socorros á operarios y tripulantes de la Compañía, durante el presente mes de Abril 1895.................................................. 163,75
Al Reverendo D. José García Deulofeu, de Cádiz, por socorros extraordinarios á operarios durante el presente mes de Abril de 1895.................................................. 75

ASTILLERO DE MATAGORDA

INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

Relación semanal de las obras correspondientes á este ramo efectuadas en el establecimiento de Matagorda, desde el 10 Abril á 16 de Mayo 1895.

Vapor núm. 8 (en construcción).—
Caso: se continuó remachando el forro exterior y el del doble fondo, escotillas, tanque de popa, mamparos transversales y zunches de los tubos para el paso de cadenas.
Idem calafateando el túnel, tanque de popa, escotillas trancañil de cubierta, caseta central y forro del doble fondo.
Idem forjando corbatas para el tanque de popa, cabezas para los puntales de bodega, tornillos para la basada y cincamos y argollas para los cuarteles de las escotillas.
Idem abriendo huecos para portales de desagüe, portillas de luz en los camarotes, y agujeros para colocar los batientes de las puertas de registro del tanque.
Idem pegando las cabezas á los puntales de bodega y colocándolas en su sitio.
Idem colocando las corbatas de escotillas, del tanque de popa las bitas del castillo, los traguetes de cadenas y las carlingas para los palos.
Idem las maderas de la cubierta del castillo y del forro de la caja de cadenas.
Idem calafateando las cubiertas del castillo.
Se arboló y colocó en su sitio el escobón de estribor.
Se sigue preparando y colocando las anguilas y correderas para la basada de lanzamiento.
Por modificaciones acordadas respecto del primitivo proyecto, se ejecutaron las obras siguientes:

Se colocaron las corbatas de los mamparos y suplementos en las carboneras.
Se colocaron y remacharon un bao de bodega y los polines de la caldera de proa.
Del 17 al 23 de Mayo de 1895.
Vapor núm. 8 en construcción.—
Caso: Se continuó remachando el forro exterior caseta central, trancañil de cubierta y carboneras.
Calafateando el túnel, tanque de popa, caseta central, forro del doble fondo, mamparones transversales y los tubos para el paso de cadenas.
Forjando y colocando las corbatas del trancañil de cubierta y los pasos de escala para bajada á la bodega de proa.
Forjando y pegando las cabezas á los puntales de bodega y colocándolas en su sitio.
Forjando grilletes para las correderas de la banda de lanzamiento.
Se colocó y remachó el escobón de babor.
Se colocaron y remacharon las carlingas en los palos.
Se concluyó de remachar el doble fondo y de calafatear la cubierta de madera del castillo.
Se están colocando los batientes y puertas de registro del tanque.
Id. el forro de madera de la caja de cadenas.
Desarmando el guardacalor de máquina y calderas.
Se colocaron las correderas y se están labrando los cañones y guarderas de la basada de lanzamiento.
Por modificaciones acordadas respecto del primitivo proyecto se recortaron, punzaron y colocaron planchas del guardacalor.
Se remacharon las carlingas de la caldera de proa y cabezas de baos de la culata y bodega.