Revista de navegación y comercio (1895-05-15 00:00:00), página 29

dientes matrimoniales de empleados de la Compañía durante el mes de Marzo .......................................................... 23,50
A Rdo. D. José García Deulofeu, de Cádiz, por socorros á operarios urgentemente necesitados durante el mes de Marzo... 192,75
Importe de medicinas suministradas por el Botiquín del Dique á operarios de la Compañía durante el mes de Marzo............. 614,77
A Matute Hermanos, de Cádiz, por medicinas suministradas á operarios de la Compañía durante los meses de Enero y Febrero de 1895................................................................. 113,02
A Mariana Maestre, de Cádiz, asignación de Isabel y Manuela Ruiz correspondiente al mes de Marzo ......................... 45
A Hipólito León, de Cádiz, por estancias en el hospital de Vigo del guardián Doroteo Tonda, medicinas y ataúd.................. 100

ASTILLERO DE MATAGORDA

INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES.

Relacion semanal de las obras correspondientes á este ramo efectuadas en el establecimiento de Matagorda desde el 19 al 25 de Abril de 1895.

Vapor núm. 8 en construcción.—
Casco: Se continuó remachando el túnel y calafateando el forro exterior, trancañil de cubierta, túnel y mamparos transversales.
Forjando, punzando y colocando las corbatas de las escotillas y del trancañil de cubierta.
Forjando y pegando las cabezas á los puntales de las bodegas.
Se concluyeron de forjar los topes de los puentes de las escotillas.
Se hicieron y tarrajaron tornillos para los puntales y pernos para la basada de lanzamiento.
Se abrieron agujeros en el forro y se colocaron los guías cabos.
Idem id., en la caja de cadenas para el forro de madera.
Por modificaciones acordadas respecto del primitivo proyecto, se ejecutaron las obras siguientes:
Se colocó en su sitio la 2.a escotilla de proa.
Se marcaron, punzaron y colocaron nueve planchas y dieciocho angulares de los soportes del piso en la ampliación de la cámara de calderas.
Se colocaron tres ángulos y todas las planchas de las carboneras.
Se quitó, para variar de sitio, un bao de bodega.
Se siguió abriendo agujeros para colocar los angulares de la canal de desagüe.
Se punzaron y colocaron cuatro angulares de dicha canal.
Idem id., una plancha de cubierta entre la 2.a escotilla y la caseta central.
Se siguió remachando los soportes del piso en la ampliación de la cámara de caldera.

Del 26 de Abril al 2 de Mayo.

Vapor número (8 en construcción).—
Casco: Se concluyó de remachar y colocaron en su sitio las planchas de refuerzo de las escotillas; se están colocando topes para las mismas.
Se voltearon y remacharon los tubos para el paso de cadenas, y se están forjando los zunchos para dichos tubos.
Se forjaron los grilletes para la caja de cadenas.
Se continuó forjando las corbatas para el tanque de popa.
Id. id. tarrajando tornillos para el forro de madera en la caja de cadenas.
Id. id. remachando el forro exterior, corbatas del túnel y los guía-cabos.
Id. id. calafateando el túnel y trancañil de cubierta.
Id. id. pegando las cabezas á los puntales de las bodegas.
Id. id. labrando y colocando los tablones de la cubierta del castillo.
Se siguió preparando la madera para la basada de lanzamiento, y el día 30 se empezó á colocar la calzada para las anguilas.
Se colocó la maquinilla para mandrilar la boquina del eje.
Por reformas acordadas respecto del primitivo proyecto se ejecutaron las obras siguientes:
Se concluyeron de remachar los soportes de piso en la ampliación de la sección de caldera, y se siguió en la segunda escotilla de proa y cubierta.
Se marcaron, punzaron y colocaron ocho planchas de los mamparos y cinco del piso en la ampliación de la sección de calderas.

Del 3 al 9 de Mayo de 1895.

Vapor núm. 8 (en construcción).—
Casco.—Se continuó remachando el forro exterior, doble fondo y escotillas.
Calafateando el forro exterior, tú-