El Minero de Almagrera (1902-03-10 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGREIRA

REVISTA GENERAL DE MINERÍA
FUNDADO POR EL EXCMO. SR. D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO
DIRECTOR D. G. JOSÉ BERNABÉ Y SOLER.

SINDICATO del DESAGÜE
DE SIERRA ALMAGREIRA

Memoria histórica reglamentaria del ejercito del año 1901

La cumplimiento de los deberes que el Reglamento nos impone, vamos a dar cuenta de los trabajos e instalaciones que ha realizado la Empresa desagüadora en el Establecimiento del Artesal durante el año de 1901, y de la parte que pudieran tomar administrativa de este Sindicato en el indicado período. Siguiendo, pues, este orden, y con el fin de no omitir nada de cuanto haya relación a la marcha que sucesivamente han seguido las operaciones del Desagüe general de las minas, haremos resena, describiéndolas, a partir de las que ya dimos cuenta en nuestra memoria anterior.

Todas sabéis que el primer pozo artesiano perforado en el pozo Casualidad llegó hasta la profundidad de 45 metros, y que la Empresa desagüadora suspendió su continuación por la extraordinaria cantidad de agua que producían las importantes quebradas que se le cortaron. Era preciso, por tanto, agotar este gran hilo, para que el descenso de las aguas de las mismas fuese más rápido y efectivo, y que la Empresa desagüadora pudiera proseguir los trabajos hasta conquistar la 2ª planta. Para ello, puso en movimiento los compresores, ya instalados en el 2º de los anclurones del pozo Casualidad, con cuyo funcionamiento, y el de los bombos Mamut, se consiguió ejecutar las instalaciones necesarias para tal objeto.

Una de las dificultades con que tropieza la Empresa desagüadora y que interrumpe por un poco tiempo la descensión de las minas, fue la imposibilidad de continuar funcionando con los generadores establecidos en el primer anclurón del pozo Casualidad, a consecuencia de la impureza de las aguas que se empleaban en su alimentación; pero fortunadamente este obstáculo quedó bien pronto vencido, gracias a la inteligencia y acierto del Sr. Brandt, que hizo construir bajo su dirección un purificador para el servicio de las calderas, con el que logró obtener una agua apta para completo del consumo y suficiente para prevenir las insatisfacciones. Y los resultados han sido tan satisfactorios que la Empresa desagüadora ha hecho una instalación análoga para la alimentación de las calderas del Artesal.

El 2 de Abril último se dio comienzo a la apertura del 2º pozo artesiano de 0 mts. 55 de diámetro, cuyo trabajo quedó terminado el 18 de Junio, alcanzando una profundidad total de 60 metros. Colocándose seguidamente en él la 2ª bomba Mamut, con la que se hicieron experiencias de tan buen resultado, que quedó al servicio del Desagüe general el 20 de Julio.

Para evitar que las aguas extraídas de la 2ª planta y echadas a la galería receptora pudieran filtrarse por las múltiples quebradas que existen en el piso de la misma, se procedió a extender en ella una buena capa de cemento hidráulico en toda su extensión longitudinal.

Con estos trabajos se pudo completar técni- no a las instalaciones y elementos necesarios de la 2ª planta, participando la Empresa desagüadora a este Sindicato en 13 de Septiembre último, que de las observaciones y medidas que había venido haciendo para conocer la marcha de la descensión de las minas resultaba, que desde 1º de Julio de 1901, se encontraba de seguida la zona de 80 metros, término medio, bajo el nivel del mar, y pidiéndonos prestáse- mos nuestra conformidad, a los efectos del contrato.

Realizado todo esto, la Empresa desagüadora empezo a ocuparse del estudio de los distintos trabajos e instalaciones para acometer la ejecución de la 3ª planta, asegurando con ello a las mismas una importante zona de ex-plotación, y dejando por su parte cumplida una condición esencial de nuestro contrato.

El proyecto de la Empresa desagüadora consiste, según nuestros informes, en perforar 90 metros más sobre los que ha tiene el pozo Encarnación, para colocar en él un nuevo pozo de profundidad, una nueva bomba accionada por motor eléctrico, y abrir otra galería receptora a 175 metros bajo el nivel del mar.

Como trabajos preliminares, hay el pensa- miento de ampliar la instalación de los gene- radores de vapor, empleándolos en una parte del local destinado a taller mecánico, de don- de han desaparecido ya parte de las máquinas al servicio del mismo, quedando situadas en un espacioso salón construido detrás del mencio- nado taller, en el que se encuentran también montados, el motor para el alumbrado eléctri- co, una máquina horizontal de 70 caballos para el servicio del ventilador y taller meca- nico, un compresor de aire que se utiliza periódicamente para el desagüe de la 2ª plan- ta, pero cuyo destino principal es para la ejecución de las labores de 3ª planta, que se in- cursará, para lo que la fuente motriz tecnica será el movimiento de una bomba vertical, sistema Duplex, que servirá para la extracción y ven- tilación subterráneas, y para la profundización del pozo Encarnación, elevando las aguas frías que en el existen al nivel de la galería recep- tora, para ser extraídas después por las bombas del Desagüe general.

En la misma sala de máquinas que dejamos descrita, se ha montado, también, una bomba hidráulica de alta presión, al servicio igualmente de la 3ª planta, para la perforación me- dicales, la ventilación, y aun el enfrimiento de la red.

El pozo Encarnación ha experimentado tam- bién algunas reformas, sobre todo en el ras- tillete de su brecal, que se ha elevado a 2,50 metros más, colocándose en él una resistente armadura de hierro.

La máquina de extracción que existía en la superficie de este pozo, ha sido reemplazada por otra de mayor potencia, e instalada en un nuevo local apropiado para el objeto.

Actualmente se ocupa la Empresa desagüa- dores de recoger y guiar por medio de dos galerías, una de ellas abierta este año y co- municada con el pozo Aos, las aguas frías que afluyen al pozo Encarnación, para evitar las molestias y daños que originarian, seguramen- te, en las instalaciones mecánicas que se ha- gan en dicho pozo.

Hemos tenido el gusto de examinar las pla- nas de las diferentes maquinas que han de em- plearse en la ejecución de la 3ª planta, que- dando, altamente impresionados de los elementos que se dispone utilizar para estos fines la Em- presa desagüadora, y que son, seguramente, un compendio de todos los progresos realizados en nuestros tiempos en la mecanica moderna.

Importa ahora que se dé a los trabajos de la 3ª planta un extraordinario impulso, para que puedan las minas ampliar sus explora- ciones y explotaciones, limitadas en estos mo- mentos al exiguo campo que ofrece el descenso de las aguas de 0 mts. 03 en cada 24 horas.

Terminada la parte técnica, pasemos a ocu- parnos de las actas de esta Corporación.

Al daros cuenta en nuestra memoria anter- ior del resultado, nada favorable, que habían ofrecido las gestiones de este Sindicato cerca de la Empresa desagüadora para obtener de ella la reducción del canon tributario sobre los in- rios, y hacerlo también presentar a última Junta general extraordinaria, intimada de 27 de Marzo última, a propuesta de varios senores representantes, se acordó conferir un voto de confianza a esta Corporación para que auxi- liada de una Comisión, que se designe, se insistiera nuevamente con la Empresa desa- güadora, a fin de que accediera a la justa pretension de los mineros, por ser dicha con- cesion de conveniencia mutua.

Reunidos la Comisión y Sindicato con tal objeto, y en nuestro deseo de llenar de la ma- nera mas rápida y mejor nuestro cometido, dirigimos a la Empresa desagüadora una co- municacion, en la que, después de exponerle el encargo que habíamos recibido, de la última asamblea general, insistimos nuevamente en