El Minero de Almagrera (1901-03-22 00:00:00), página 1

SINDICATO del DESAGÜE DE SIERRA ALMAGRERA

Memoria histórica reglamentaria del ejercicio de año 1900

Si es grande vuestra ansiedad por conocer la marcha y estado actual de los trabajos e instalaciones que con afánoso aliento vienen ejecutándose en la Empresa desaguadora en el Establecimiento del Artesón, más aún la nuestra de que sepais cuanto en tal sentido se ha hecho en el año último, de que vamos a daros cuenta. Bien lo merece el asunto, pues lo que constituye la más viva preocupación de los mineros, por lo mismo que, de sus buenos o malos resultados, dependen la prosperidad o la ruina de la industria minera de este Distrito, en que tantos intereses hay comprometidos.

Decimos en nuestra anterior reseña, que de continuar añadiendo las aguas por la última importante quebrada que se cortó con la galería receptora, podría llegarse, sin el auxilio de otros medios, a la total desecación de las profundidades de las minas. Sin embargo, atenta siempre la Empresa desaguadora al mejor servicio y buen resultado de las operaciones del Desagüe, decidió hacer una nueva instalación auxiliar, para suplir la falta de la bomba de reserva, por efecto de la calidad exótico y corrosiva de las aguas, había quedado casi en estado inservible.

Para llegar a este fin, se construyó un nuevo anclurón inmediato al principal y a la misma profundidad, en el que se empleó otra bomba de cuádruple efecto para auxiliar a la gran máquina en los casos de necesidad, y aun suplirla durante sus forzadas paradas, puesto que se la dotó de servicio completamente independiente. La mejor prueba de la actividad y acierto con que se realizaron estos trabajos, la tenemos en el hecho de que el 22 de Mayo del año último se puso en movimiento la bomba auxiliar, funcionando con la máquina principal durante todo el año sin importantes interrupciones. A partir de dicho día, quedó inmovilizado también en ambos anclurones el suministro por gas acetileno para el mejor servicio de los máquinas y fachas interiores.

El mal estado de las mismas empujaban los grandes generadores por efecto de su incansable funcionamiento y el excesivo trabajo a que venían sometidos desde su origen, obligó a hacer en ellas una completa reparación, colocándoles los tubos de calefacción, con lo cual se les pusieron en condiciones de prestar por mucho tiempo el servicio a que vienen destinados, de suministrar vapor para todos los usos y necesidades del Establecimiento desaguador. Pero con objeto de tener siempre disponible mayor fuerza y no interrumpir la marcha en los casos de limpieza o reparación, se adquirió otro nuevo y poderoso generador del mismo sistema y capacidad que los anteriores, quedando asegurado con ello, el constante funcionamiento de los mismos.

Además, se han levantado sobre el pozo bajada a las instalaciones, y sobre el llamado pozo Tubo, dos excelentes castilletes de sólida mampostería; se ha construido una casa de bastante capacidad para obreros; un edificio para la fundición de hierro y bronce; un laboratorio y amplias instalaciones para toda clase de materiales y efectos; y por último, se ha edificado también un local para la instalación de una máquina de vapor, sistema Lister-Kirk, de 10 caballos de fuerza destinado a poner en movimiento una dinámica, que está ya funcionando, suministrando el alumbrado eléctrico a todas las dependencias del Establecimiento desaguador.

Podía decirse que por lo que se refiere a la 1.ª planta, la Empresa desaguadora había realizado ya cuantos trabajos, obras e instalaciones mecánicas pudieran considerarse necesarios para dar por resuelto el problema de su desecación; pero el presentimiento de que no bastara lo hecho para conseguirlo, y el deseo de dicha Empresa de acelerar lo más posible el descenso de las aguas para dejar libres de ellas las profundidades de las minas asegurándolas la posesión de la 2.ª zona del contrato, la determinó a prescindir de su primitivo proyecto; y después de haberse tomado el estudio, puso en ejecución el plan de desagüe para la 2.ª planta que pasamos a exponer.

Como queda dicho, se imponía la necesidad de buscar las aguas a mayor profundidad en el límite de la galería receptora; mas como los trabajos que había que ejecutar para ello, no podían realizarse a mano por impedirlo la elevada temperatura de las aguas resolvió la Empresa desaguadora efectuarlas mecanicamente, abriendo un pozo de medio metro de diámetro, en el cual se colocaron, después de haber atravesado el mayor número posible de quebradas para el aseguramiento de un buen caudal de aguas, los bombas a alta compresión ó a vapor para elevarlas. Para realizar éste pensamiento fue preciso emprender desde el momento los siguientes trabajos:

A partir de la margen izquierda de la rambla del Artesón, y en dirección próxima al Levante, se ha perforado un socavón de 2,20 m. de alto, por 2,30 m. de ancho, que a los 225 m. quedó comunicado con el pozo «Casa Líndal», en cuyas inmediaciones se han escabado dos grandes anclurones de 14,50 m. de largo por 6,20 m. de ancho y 6 m. de altura, el uno y de 10,50 m. de largo por 6,20 m. de ancho y 4,50 m. de alto el otro, revestidos ambos en su parte superior, por solidas bóvedas de ladrillo. En el primero de dichos anclurones destinado a recibir los generadores, se han instalado dos de estos maquinariales, sistema Gehrle de 140 ms.² de superficie de calefacción con todos sus accesorios. En el segundo, se han empleado cuatro compresores de aire con sus máquinas de vapor, de fuerza cada una de ellas de 65 caballos. Cada compresor aspira 9,50 ms.³ de aire por minuto, cumpliendo el mismo espacio de tiempo a la presión de 3 atmósferas.

Como trabajos complementarios para el funcionamiento de éstos aparatos, se ha abierto un pozo de 62 metros de profundidad que comunica directamente con la superficie dividido por un dique interno, con objeto de que una de las secciones sirva para chimenea de los generadores, y la otra para la ventilación y descarga de vapor. Además, se han abierto también, algunas galerías auxiliares, y construido un depósito para aguas con capacidad para 25 ms.³.

A la profundidad de 76 m. por bajo del nivel del mar, y al Este del pozo «asualínico», se ha excavado un anclurón de 10 m. de largo por 4 m. de ancho y 5 m. de alto, cuya labor ha sido completamente revestida con buena mampostería. En dicho local se ha instalado una perforadora con todos sus accesorios, para profundidades hasta 250 m., que funciona indistintamente con máquina de vapor ó de aire comprimido. Para el servicio de la primera, se han perforado dos pozos de 20 m. de profundidad y 2,50 m. de diámetro, junto con una galería de 15 m. de longitud para conducir a la galería receptora las aguas ascendentes del pozo artesiano.

A parte de las tuberías de vapor y de descarga que se colocaron en el secabón, se ha instalado otra de alta presión para conducir el agua a los aparatos hidráulicos, y una nueva, mas, que a la vez que sirve para la alimentación de las calderas, se emplea en llevar á los cilindros de los compresores, el agua necesaria para su refrigeración. Por último, para poder dar movimiento a la perforadora del pozo artesiano, se montaron en el pozo «asualínico» otras dos tuberías para la conducción de vapor y aire comprimido.

En las 3.ª y 4.ª plantas Maquet tanto pozos artesianos de 70 m. de profundidad que la Empresa desaguadora tiene adquiridos, hay dos que pueden elevar, cada uno de por sí, 4.600 ms³ a 10 m. de altura en 24 horas, y la 3.ª 2.900 en las mismas condiciones.

El 17 de Octubre último se dio comienzo