El Minero de Almagrera (1900-03-17 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGRERA
REVISTA GENERAL DE MINERÍA
ÓRGANO OFICIAL DEL SINDICATO DEL DESAGUE DE SIERRA ALMAGRERA
FUNDADOR, PROPIETARIO Y DIRECTOR: ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO

MEMORIA HISTORIAL
que presentará a la Junta general ordinaria de mineros convocada para el dia 25 del corriente, por el Sindicato del Desagüe de Sierra Almagrera.

Ha transcurrido ya un año, desde que publicamos y distribuimos entre vosotros la última memoria histórica de este Sindicato, y durante este tiempo, se han realizado trabajos, y han tenido lugar sucesos en la marcha del Desagüe general de nuestras minas, que nos obligan a informaros de ellos, como también de los actos de esta Corporación en dicho período, dejando así cumplidos, a la par que nuestros deseos, deberes que nos impone el reglamento.

Terminamos con este anterior resena sobre el Desagüe, bajo una grata impresión que en todos produjo la comunicación artesiana entre la galería de «Casualidad» y la receptora, cosa lo cual, y sólo se obtuvo la tan ansiada ventilación para que prosiguieran los interrumpidos trabajos, sino que también se siguió dar franco salto a las aguas allí acumuladas, acelerando con ello el descenso de las mismas en las mismas.

Para que los Señores representantes tengan una verdadera noción de cuantos trabajos y labores se han realizado en el Desagüe en el pasado año, pasaremos a exponerlos, siguiendo para ello, el orden cronológico de su ejecución.

Galerías en busca de aguas:
Al empezar el año, se había cortado en la galería colocada a los 64 metros bajo el nivel del mar en el pozo «Casualidad», un nuevo filón, por el que afluyó gran cantidad de aguas que fueron desalojando las bombas en los días sucesivos, hasta que en el mes de Febrero, y previos varios arreglos indispensables, se reanudaron los trabajos en la referida galería; se profundizó el pozo, y se embocó otra a los 64 metros bajo el nivel del mar, la que se abandonó bien pronto ante el rápido descenso que posteriormente alcanzaron las aguas. A fines de dicho mes, se hizo una nueva galería de comunicación entre el pozo «Casualidad» y el contra-pozo, que rompe a la antigua galería, con la que se consiguió la seguridad del Desagüe al nivel de los 80 metros bajo el mar.

Habiéndose cortado mas aguas con la galería 64, y considerándose indudable proseguir esta labor, quedó definitivamente suspendida, cumpliéndose la apertura de una nueva artesanal, a 80 metros.

Transcurrió el mes de Marzo en los trabajos preliminares, que hubieron de ofrecer muy graves dificultades, por la hendidura del terreno en que se operaba; pero en todo el mes siguiente, se logró avanzar dicha labor y cortar nuevos filones que aumentaron el caudal de aguas, ya notablemente disminuido en los pisos superiores, cortándose a principios de Mayo una gran quebrada que ocasionó nueva inundación semejante a las anteriores, que fue vencida en los últimos días del indicado mes. Esto permitió continuar el avance, y profundizar el pozo «Casualidad», en el que durante el mes de Junio se puso otra galería a los 85 metros, que sólo alcanzó unos 5 metros, dejándose para establecer el nuevo piso a mayor profundidad. Entretanto, se aumentó a mediados del mes el caudal de aguas con el encuentro de un nuevo filón, por el que se acordó de desecarse todas las minas de los barrancos Franco y Pinalvo, continuándose el desagüe con ligeras interrupciones.

El descubrimiento en el mes de Julio de una potente galería, aumentó considerablemente las aguas, que mantuvieron en constante y forzada marcha las bombas durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. No obstante, pudo continuar el avance en Noviembre, y proseguirlo hasta el fin del año, dejando así dicho labor con una longitud de 129 metros, a partir del pozo «Casualidad», que mide una profundidad de 10 metros por bajo del anterior trabajo.

Máquinas.
Tanto la principal, como la de reserva, instaladas en el anchurón, han marchado en todo este tiempo con una perfección y constancia extraordinarias, sin necesitar más que las reparaciones naturales en estos aparatos, apesar del forzado trabajo que durante varios meses han desarrollado.

La instalación general se ha aumentado con el establecimiento de una tubería de presión para los motores hidráulicos que han funcionado en la profundización del pozo «Casualidad», y la adquisición de un nuevo generador de vapor, que si bien no lleno los requisitos de los antiguos que han necesitado varias reparaciones por el enorme consumo a que han atendido y la mala calidad de algunas de las partidas de carbón, podrá descargarlas en lo sucesivo suministrando el vapor a mas baja presión que haya de utilizarse en servicios accesorios. En cuanto a las diversas tuberías y demás detalles, no han creado dificultades graves, habiéndose atendido a su conservación y renovación de una manera certera y normal, y quedando todo en el mejor estado.

Como complemento del Desagüe, se ha construido una cuneta especial para que las aguas que arrojan las máquinas a la rambla del Artesal, sean conducidas con separación de las que discurrieron por dicho cauce, evitando con ello todo pretexto a los terratenientes, para poder individualizarlas y cobrarles sus respectivas tasas.

Al poner término a esta parte de nuestra información, hemos de hacer constar también el último grato suceso que aconteció en nuestro Desagüe.