El Minero de Almagrera (1898-10-21 00:00:00), página 2

las galerías transversales, excepto las más cercanas a las bocas estarán cerradas por medio de un despeje.

La galería II servirá para la evacuación de las aguas y en ella se instalará el conducto de agua fresca, de 250 mm. de diámetro, que servirá para el enfriamiento del túnel durante la explotación.

En efecto, este despeje se practicará en el Simplon por un nuevo método, del cual se esperan grandes resultados. Inmediatamente después de la explosión del barranco se empaparán hacia arriba los escombros por el agua que se derrama en chorro de agua, que en uno ó dos minutos, despejará un espacio suficiente para poder poner en batería las máquinas perforadoras. El despeje terminado, se podrá continuar nuevamente el trabajo después de un paro cuya duración se habrá reducido al mínimo, y la extracción de tierras se podrá efectuar mientras que otras se están trabajando. Si se sisteman las reacciones de esta manera, la duración de la perforación del Simplon podrá reducirse á cuatro años, siendo así que el plazo fijado en el contrato de cinco años y medio para este trabajo.

La perforación del Simplon decidirá definitivamente acerca de la superioridad que la perforadora Brandt presenta sobre la de aire comprimido, que se emplea en el San Gotardo. Deben hacer observar el Sr. J. Mayer, el ilustre ingeniero que dirigió los estudios del proyecto de 1882, era partidario de la perforadora Brandt. Esta maquina tiene el favor de los suizos, pues fue empleada en el lado Oeste del túnel del Alberg, en donde perforó por término medio 6'60 m. por día. En el túnel de Su- rau, en el Caucaso, el avance medio diario fue de 5'90.

Siendo el gresie la roca que se encontrará con más frecuencia en el Sim- pion, se ensayó la perforadora Brandt en 1891 en Winterthur, en un bloque de gresie duro de Autorigo. En 12 á 15 minutos se obtuvo un avance de 70 cm. diametro y de 30 cm. de profundidad, usando uno ó dos taladros. En el túnel de Pfaffensprung, en el San Gotar- do, el gresie granítico compacto desgas- taba hasta talantes por medio de avan- ces. Con la perforadora Brandt, se cons- culía que la perforación de un barranco en el gresie duro no duraría más de dos horas y media, apesar de que esta for- mación por lo general alcanza 1'25 me- tros de profundidad. En los estribos de la vertiente Norte de la montaña el avan- ce será naturalmente más rápido.

La perforadora Brandt no golpea la roca, sino que la agujaere, girando el taladro á una velocidad de 100 revoluciones por minuto. Esta máquina va accionada por el agua a presión. Para el gresie deberá llevarse la presión á 100 atmósferas; para las ro- cas menos duras bastarán 70 atmósferas.

El plazo de cinco años y medio se debe desde los comienzos á la perforación mecánica que irá precedida de un pe- riodo de perforación á mano, cuya du- ración se ha estimado en dos meses. Por cada día de retraso, la empresa pa- gará 5'000 francos de multa. En cambio, recibirá 5'000 francos por cada día de adelanto. Estas condiciones subsistirán salvo en caso de fuerzas mayores y deberán descansar en los días festivos en que fuere prohibido el trabajo. Para no o- currir en falta, la empresa constructora deberá perforar al menos 5'86 m. diarios durante el período de plena explotación, que no podrá exceder de 49 meses.

El agua consumida para el despeje de tierra, así como para el trabajo de las perforadoras, servirá también para el en- frimiento del aire y de la roca, cons- tituyendo así el efecto de una energía adicional. La temperatura del aire trata de arrojarse podrá elevarse á 47°C, mientras que el máximo termométrico en el San Gotardo era de 30.8°C. La prevision del máximo de 47°C está fundada en la circunstancia que en invierno el San Gotar- do, de que la temperatura nunca baja- grado por debajo 44 metros de profun- didad. El exposé máximo de la montaña sobre el túnel será de 2'150 m. en el pun- to más alto de la línea de la línea de cam- tura, en el kilómetro 9'100 de la línea Ne- ten, entre Wassenberg (3255 m.) y en el Furggenbauhurn (2'991 m.). En el San Gotardo, el máximo de exposición será de 1'700 m. Monte Cenis, 1'804; Monte Alberg, 720. Los días de mayor ventilación de que se dispone actualmen- te reducirán notablemente la temperatu- ra y en el pliego de condiciones de la empresa se estipula que en 2006, No constituyendo un caño un obstru- to, el túnel está trazado lo más directa- mente posible entre sus dos bocas, y se practicarán las variaciones de eje que se hagan en los horizontes. El túnel in- diará, pues, 19'731 m. Su curva de Nivel situada tan baja como permiten las aguas del alto Ródano, se halla á la altura de 657 m.; su boca Sur, á la de 635 m., es- ta cerca de Isella, la circulación de tri- neros en invierno. El punto culminante de la galería está acostado á 705 m. y se halla en el interior de la montaña, de donde la disposición se facilita la sa- lida de la roca.

La pendiente del túnel es de 2 por 100 en dirección Norte y de 7 por 100 en la vertiente Sud.

El siguiente cuadro muestra qué estas condiciones son en general más favora- bles que las de otros túneles de los Alpes.

    Longitud
    Altitud del punto máximo
    Rampa del túnel
    Altitud del punto culminante túnel.

    MET
    MET
    M/MONT
    M/MONT

    Monte Cenis.
    12'549
    1'294
    22°

    San Gotardo.
    14'974
    1'154
    5'89

    Alberg.
    10'240
    1'310
    15°

    Simplon.
    19'731
    705
    7

Los constructores del Simplon pueden sacar grandes beneficios de los progresos técnicos que se realizarán durante el lar- go plazo que se les ha impuesto, y si conseguimos como es muy probable, acor- dar rápidamente un periodo intermedio de la construcción del túnel, la Compa- ñía del Jura-Simplon será la primera que de ello deberá regocijarse. La cita- da Compañía calcula que durante los años que nos separan de la inauguración del Simplon, la tracción eléctrica se habrá per- feccionado lo suficiente para que pueda ser la misma empleada en el servicio del gran túnel. En aquella fecha, si el af- firmar, se habla de la "derriva de la ciencia", no será seguramente al pie del Simplon.

DESAGÜES

Almagrera.
De otra nueva contrariedad, experi- mentada en los trabajos del desagüe, te- remos hoy el disgusto de tener que dar cuenta á nuestros lectores.

En números anteriores hemos indicado, do el mal funcionamiento que había para hacer más activa la marcha de la des- cación, era prolongar más hacia el inte- rior de la sierra la galería investigada- ra en demanda de nuevas sopas de los que añuye á las máquinas. Para poder realizar tan importante trabajo, era de imprescindible necesidad llevar á aquel cañón un punto una buena ventilación, lo cual se logró con la ayuda de las que producen los vapores de las hirvientes aguas al manar en un sitio que proba- do y por completo inundado con el agua de la fuente exterior. El desagüe más rápi- do para esta operación se realizó, era profundizar el pozo de la misma Casina húmeda, hasta ponerse á nivel de la mencio- nada galería, comunicándole con ella por medio de otra cañería galera. Estos trabajos corrieron á los costos de un año, pero se llegó con estos hasta las aguas y fue prescindiendo suspendidas en es- pecie que desempeñase algún tanto el in- tervenir general de ellas. Resumiendo ha- cer por parte de ellas, resultaba que, se vencían las dificultades con más facili- dad de lo que se creían, y cuando se pudo reducir algunos metros para- lelo á su nivel, se consideró el Sr. Brandt, con objeto de que el nivel de la galería se diera pareció buena, de comenzar una nueva labor 16 metros por encima de la primera, para servirse de ella, prime- ramente para la nueva galería de la in- mandación y después para que sirviera poderosa ayuda á la continuación de la inferior y sucesivamente de la segunda, plante de desagüe.

En el anterior número explicaba- mos bien dicho objeto.

La nueva galería se abriría con relativa facilidad y al mismo tiempo se pro- seguiría la perforación del pozo. A este se habían ya dado 110 metros, cuando la galería se hallaba á 11'50. En este punto, el Sr. Souviron, director de los trabajos, consideró imprudente continuar la per- foración de la galería, sin tener antes efectuada la rotura del pozo. Casualidad con la galería se hallaba á 11'50, se pro- puso un dique sólido que llevara agua en cantidad bastante que entorpeciera los trabajos. Díos pues la orden de levantar la galería, y el mismo tiempo que dis- ponía se pusieran en práctica las instruc- ciones de un dique de buena obra hidráulica, que cerrara por completo la boca de la galería en su comienzo.

En el acto se cumplieron las órdenes, y cuando se habían dados unos 40 centí- metros para hacer por completo el cier- re, se produjo una fuerte avenida de aguas que obligó, mas que de vista, á la Compañía a tomar equívocos. Las aguas se precipitaron en el pozo hirvi- dándolo por completo á los pocos mo- mentos. La maquina de extracción comen- zó su acto á funcionar, elevando con su gravedad el volumen de agua, todo fue limpio; el nivel siguió descendiendo hasta ponerse á unos nueve metros so- bre la nueva galería ó sea á 25 sobre la galería general.

El Sr. Souviron ha producido el mayor disgusto en el establecimiento desagüador, y seguramente que lo producirá también á todos nuestros lectores.

Tan desagradable sueño vuelve nue- vamente á retrasar el fin que se perse- guía.

Inmediatamente se dio cuenta de él por