El Minero de Almagrera (1897-11-24 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGRERA
REVISTA GENERAL DE MINERÍA
ÓRGANO OFICIAL DEL SINDICATO DEL DESAGÜE DE SIERRA ALMAGRERA
FUNDADOR, PROPIETARIO Y DIRECTOR D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO

DESAGÜES

Almagrera.

Concluimos nuestra revista del número anterior en los momentos en que se terminaba el pozo de la fundición con la galería de auténtico abriente desde el anchurón. Celebrábamos la bondad de la obra, elogiando esa pasmosa actividad que en su realización se había observado. En este momento, la mayor parte de nuestros lectores leían aquellas líneas, con la alegría natural, al ver terminado un trabajo tan arduo, como es la obra de un pozo. Aún un suplicio más para el ilustre autor, convertir en ruinas el fruto de 40 días consecutivos de descomunal actividad y de titánicos esfuerzos.

Como se ha dicho en la misma anterior revista que por consecuencia de las lluvias, carecía el Sr. Brandt de la cantidad de ladrillo necesario para llevar la fortificación del pozo con la actividad que demandaba. Por otra parte, temiendo no perder tiempo, se decidió a terminar la apertura del pozo en su última sección de cuatro a cinco metros, sin fortificar, como se ha comentado en trazos, cuanto más, de dos en dos metros, por los motivos que apuntamos y después de informarse de los encargados de la apertura, los cuales le dispusieron que el terreno se hallaba tan mojado que no había tenor a ningún deslizamiento. Se edificó todo lo contrario; aun se había terminado su recorte para dar comienzo a su fortificación, cuando de uno de sus costados se desmoronó a 3 o 4 metros de las tazas y a desmoronarse el terreno hasta tal punto, que se veía por momentos que iban a juntarse entre sí todos los costados del pozo. La cosa era gravísima. Resultaba inútil intentar reparar el daño, se sospechaba la obra que revestía de ermita a abajo al nuevo pozo, era segura el derribamiento general, perdidos dos meses invaluables, tantas y tantas esperanzas soñadas, y olvidaron tan gravísimos síntomas, se procedió en el acto a rellenar de escombros toda la parte de la mina que había su rovesar contenido de ese modo el nivel inferior del terreno, apenas iniciada. Satisfactoriamente se apuntaló con maderas la obra y cuando la estabilidad de esta, quedó garantizada, se procedió nuevamente a la apertura de la sección que nos interesa. Con la satisfacción de poder decir que este peligro se ha conjurado y que el pozo Ana se encuentra ya perfectamente terminado, revestido de obra y hasta entubado esta con objeto de evitar algunas pequeñas filtraciones de aguas que había.

Todo esto ha retrasado más de una semana los trabajos principales, pero gracias a Dios, se ha podido obtener durante los adquiriendo mucha experiencia, pues la apertura de la nueva galería que ha de dirigirse al pozo Encarnación en busca de las aguas, que hasta este, ha de ser operaciones más difícil de las que aquí hemos creído. Ahora comprendemos lo bien que procedía el Sr. Brandt, al emplear en los 50 metros de la superficie, la galería de auténtico abriente, que otras veces nos hemos ocupado. La Prudencia aconseja y el último incidente enseña, que esta importante labor no debe ser descuidada. Hasta que se encuentren las máquinas de grava armadas en disposición de recibir las aguas. La tubería donde estas han de correr está en montaje, se han faltado unas piezas de fundición, que han de unirse con las poderosas bombas.

El retraso que ha sufrido la venida de estas piezas, tiene suspendidos por algunos días los trabajos de apertura de la galería, pero bien pronto, estos darán comienzo.

En la margen del Almendrón, en el pozo que tiene la empresa del desagüe, se ha instalado una nueva y muy bonita máquina de vapor. Esta nueva y útil maquina de vapor, que se ha colocado con la cual se puede elevar mayor contingente de aguas a los desagües de Almagrera y Herreiras. La vez que se ha puesto en servicio, se reparó a toda prisa y se instaló en Herreiras, para ayuda de la que allí verifica este desagüe.

La elevación de las aguas observada en las minas del Jazmín, de 75 centímetros desde que pararon las máquinas del Artesal, hasta la mañana del 7 del corriente.

Herrerías

Poco ó nada ha avanzado la descacharración de las minas en Herrerías, durante la primera quincena del presente mes. Reparada la máquina, como decíamos en el número anterior, los graves deterioros que presentaban las tuberías ó túneles que las aguas arrastran, se han reparado con objeto únicamente de desalojar las aguas que invadían la extensa galería y poder hacer su inspección limpiada, limpieza. Una gran parte de la vieja galería se encuentra ya libre de fangos, pero siendo peligrosa para la seguridad de los que trabajan, continuó el desalojo en el sentido de que, por el lado de subterráneo, como es fácil, independientemente de fuerte avenida de aguas, quedaban los operarios sepultados en ellas; el Sr. Brandt en evitación de este peligro, trata de habilitar una salida que sirva que sirva para salvamento del personal que se cuega en esta faena, se une también para extraer por ella más rápidamente las escombras. Para ambos fines, se aprobará parte de la tubería que se extrajo anteriormente para el servicio del antiguo socavón. Esta tubería, tiene un tape de sesenta ó setenta metros de profundidad, bien seco y seco, de tal que las aguas no subieran de aquel punto, se colocó la presión que las aguas ejercían sobre dicho tape, se colocó en el su tubo, al final de éste había un manómetro. Sien-do va inmerso en el agua, se moviliza, mandaron a un operario que quitara el manómetro y tapara el tubo. Quedó el aparato, pero al salir el agua, tuvo miedo y se retiró. Hizo tan mal, que las aguas comenzaron a hundirse en el socavón, más de 20 metros el pozo por encima del tape. Al tener hoy necesidad de habitabilidad, ese pozo se prevé desalojar el agua, se descubrió el tubo y cerrar este perfectamente. Conseguido que se acertará el punto conveniente, una pequeña travesía al final de la cual, se perforará otro socavón de unos diez ó quince metros de profundidad, que se unirá con el túnel en actividad ó sea el que se pretende desalojar de fango. De esta manera se podrá hacer la operación rápidamente, y así se podrá a la vez, desterrando, casi por completo, las aguas que seguramente correrían los trabajadores, al hacerlo únicamente por el sitio que ahora se está utilizando.

Este trabajo es entretenido y bastante pesado, pero se lleva á cabo con actividad y terminado que sea, se conjura, si no por completo, de una manera considerable, las dificultades que ofrecen esos perniciosos estancamientos, que son hoy el único obstáculo que se opone á que sea rápidamente un hecho el desalojo de todas las minas de Herrerías.

Las Rojas

Aún no ha sido encontrado el terreno firme en la mayor parte del sitio donde ha de arrancar el nuevo muro de contención. En el parte que aquel ha sido descubierto, se eleva la mayor actividad del poderoso dique, empleándose en su construcción los mejores materiales y dando á la obra tan colosal dimensiones, que se ha visto necesario asegurar, que ofrezca la mayor garantía que en cuanto á solidez, puede exigirse á esta clase de construcciones. La que nos conviene particularmente, bajo todos los puntos de vista que se entiende, como la