El Minero de Almagrera (1898-03-20 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGRERA
REVISTA GENERAL DE MINERIA
ÓRGANO OFICIAL DEL SINDICATO DEL DESAGÜE DE SIERRA ALMAGRERA
FUNDADOR PROPIETARIO Y DIRECTOR D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO

MEMORIA HISTORIAL
que el SINDICATO del DESAGÜE de SIERRA ALMAGRERA
ha de presentar á la Junta General ordinaria
de 27 de Marzo de 1898.

Si un precepto reglamentario no nos impusiese el deber de dar á la representación de las minas encueta minaciosa y detallada de los actos de esta Corporación Sindical durante el año 1897, y de los trabajos y resultados de las operaciones de nuestro Desagüe, preciso sería hacerlo, para corresponder debidamente á la confianza que en nosotros se depositara, y dejar cumplida, cual correspondencia, esta sagrada obligación.

Como importa á la naturaleza y fines de este trabajo que observemos un riguroso orden cronológico en la exposición, á él habrámos de subordinarnos, aun á trazos que de que resulte incoherente nuestra relación.

Así, pues, pasamos á narrar los hechos más importantes y salientes del período que nos ocupa, deseosos tan sólo, de que nuestros representantes los conocieran y puedan tomar de ellos el juicio que merezcan.

Durante el mes de Enero prosiguió el avance de la galería receptora que desde el pozo Encarnación número I se dirigía al interior de la Sierra sin experimentar en su marcha evidente alguno extraordinario, hasta que en los días 3 y 7 de Febrero se cortaron dos tubos, que si bien no aumentaron considerablemente el caudal de aguas filtradas, dejaron sentir su influencia en todas las minas. En este mes se realizaron los preparativos para la perforación mecánica, montándose el motor y los compresores; arreglándose la electricidad y circulación de la energía para los escombreros; estableciéndose la talería con los útiles necesarios; empezando en las últimas días el funcionamiento de las perforadoras sistema Brandt, con lo cual recibió un gran impulso el avance de la galería.

Precisamente por estos días en que tan patentes pruebas de actividad nos iba dándo sus trabajos la empresa desaguadora recibió el Sindicato de la misma una sentida queja, motivada por la negativa de una mina á facilitar á los empleados de aquella los antecedentes que habían solicitado sobre su producción, y su rebelde actitud para tributar al Desagüe, simula la ésta en que las labores de la mina en cuestión no habían llegado á la zona aigua da, y que no recibiendo beneficio alguno de la Sociedad desaguadora, no estaba obligada al pago del canon estipulado; pero esta Corporación vela incessantemente por el inintuito respeto de los derechos y obligaciones entre los mineros y la Empresa desaguadora, hizo las convenientes prevenciones á la Sociedad minera de que se tra ta, llamando su atención sobre la situación ni fundamento de su negativa, conforme á preceptos terminantes de la ley, reglamento y contrato porque se rigen las minas, obteniendo, como no podía menos de esperarse, el reconocimiento explícito y terminante de los deberes que tenía para con la Empresa desaguadora.

Es el único caso de esta especie que desde la constitución del Sindicato se había presentado; pero hay que reconocer y dejar consignado en justo honor á la mina de referencia, que no por un espíritu de egoísmo ni de hostilidad al Desagüe, sino por un concepto equivocado de aquella Sociedad, se consideraba exenta de tributar á la Empresa desaguadora mientras no recibiese sus beneficios.

El día 8 de Marzo, se cortó un nuevo río por el que añadió tal cantidad de agua, que se inundó la galería, en la que no se pudo volver á entrar hasta el 4 de Abril siguiente que se continuó el avance en medio de las mayores dificultades por la excesiva temperatura que ofrecía. Durante este tiempo, las máquinas desaguadoras funcionaron sin interrupción, logrando un descenso en las minas de 3 á 5 centímetros por término medio en cada 48 horas; resultado relativamente bueno, si se tiene en cuenta que por desperfectos en el pozo tubo, este conducto de salida de las aguas había quedado inutilizado, y la elevación de ellas á la superficie había venido ha ciendose por una tubería provisional y de reserva de reducido diámetro, instalada en el pozo de majadilla. Como la escasa sección de este conducto sólo permitía la circulación de 1/2 litro por segundo, las bombas ponían extremo, se instala un regulador de vacío, y se continúa en el mismo establecimiento de la Empresa desaguadora, con el cual se consiguió imprimir mayor velocidad á las máquinas. Sin embargo, era preciso mejorar las condiciones del desagüe para obtener más efectivos resultados.

Inutilizado el pozo tubo, y descontenta la idea de su aprovechamiento para el servicio que había venido prestando, la Empresa desaguadora decidió sustituirlo por un pozo ordinario para colocar en él una tubería de gran diámetro que sirviese en lo sucesivo de salida á las aguas. Esta labor que empezó á ejecutarse el 1º de Mayo, se hallaba terminada el 13 de Junio, después de haber descendido hasta los 119 metros verticales que debía tener de profundidad, y quedar completamente revestida de ladrillo, haciendo con tal motivo la inmediata instalación de la nueva tubería, que empezó á utilizarse enseguida con visible éxito para el desagüe, por cuanto la baja producida en las minas se llegó á elevar entonces á la cifra de 5 ó 6 centímetros por término medio en cada 24 horas.

Quizás por que las aguas habían empezado á discurrir en aquella época con más abundancia por la rambla de Mulería, Dr. Juan Antonio Martínez Soler, repro dujo de nuevo sus reclamaciones por los años, que se