El Minero de Almagrera (1897-12-27 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGRERA
REVISTA GENERAL DE MINERIA
ÓRGANO OFICIAL DEL SINDICATO DEL DESAGUE DE SIERRA ALMAGRERA
FUNDADOR, PROPIETARIO Y DIRECTOR D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO

DESAGÜES

Almagrera.

Tenemos gratísima satisfacción en comenzar esta revista, para darle a nuestros queridos lectores la buena noticia de habernos llevado a efecto con toda felicidad, la segunda rotura o comunicación del pozo "Ana" con el "Ana Josefa".

El 5 de dicho día comenzó a la altura de este segundo pozo, la excavación del plan del mismo pozo y el día 10 se encontraba terminada por completo, hasta unos tres metros de pozo en que se hallaban detenidas las aguas afluentes de la sierra.

La prudencia aconsejaba no pasar de aquel punto, encargando a las perforadoras que terminasen mecánicamente el trabajo, pero el Sr. Brandt, sin consultar con nadie, se atrevió a continuar la comunicación con las máquinas.

Siendo tan corto el trayecto que la barrena tenía que atravesar, se creyó que la operación sería sencilla y breve, teniendo por más tarde, como sucedió hace unos días antes, con igual objeto, en el cumplimiento con el puzo de la galería superior.

No ocurrió, sin embargo, así. La barrena encontró una durísima piedra, que en poco momento destruyó completamente su acerada punta; tanto, que hubiéndose consumido este taladro mediodía el día 17, las trancas fueron, durante dos días, después de dar con la dura roca, sin que apenas se hayan horadado algunos centímetros.

Ante esta inesperanza, el Sr. Brandt acudió a otros recursos. Se sirvió de herreras de pequeños y diferentes diámetros, para ir triturando por pequeñas secuencias el obstáculo. Con mil inconvenientes y grandes dificultades, pudo llegar á él con dos barreras: una de 6 centímetros de diámetro y otra de 7, hasta aproximarse á unos 15 centímetros del agua. Allí se secaron, no quiso romper, pues de hacerlo, se habría causado serios daños, relativamente pequeños, por los cuales sólo podría dar salida á una cantidad de líquido, demasiado pequeña para desahogar el suministro general.

En tal situación se valió de la dinamita. Construyó dos cajas de hoja de lata, cada una de las cuales correspondía á cada uno de los dos barreros, y las llenó de dinamita. Siguiendo este modo, las corrió hasta llegar al final de los taladros, y colocadas en ellos, proyectó sus dos correspondientes mechas, se encendió fuego á un mismo tiempo desde la superficie, produciéndose un formidable explosión, que extirpó todos los obstáculos del establecimiento, y hasta la fachada de los gases lanzaron á la calle desde el pozo "Encarnación", es decir, á unos 120 metros de distancia, algunas aguas.

Esto ocurrió á las 9 y media de la tarde del día 34. He debido producirse una gran hozada, porque seguramente afujo á las máquinas del andén, una inmensa masa de líquido.

Las 4 máquinas se encargaron durante la noche de llevar el agua á la superficie, y á la mañana siguiente, se notaré que apenas rebasaba el nivel de las aguas algunos centímetros sobre el techo de la galería investigadora.

La noticia se nos comunicó en las primeras horas de la noche, produciendo en el vecindario la mayor alegría.

Aunque á costa de grandes sacrificios

pasado el grave incidente que produjo la paralización de las operaciones de desagüe de las minas, en los últimos días del mes de Septiembre. Ya nos encontramos, como consecuencia, como aquellos días en que el Sr. Brandt confiaba en ver secos las profundidades de las minas de Almagrera, para los días en que ahora nos encontramos Puebla, pues, las cosas están en el mejor estado posible. Aquí trabajan, debemos esperar, que si se han de cumplir los deseos del competente Ingeniero, por entonces manifestados, la incertidumbre de la mayor parte de las pertenencias de la sierra se libera con radical en los últimos días de próximo mes de Marzo.

¿Se realizarán tan buenos propósitos? Resultaremos á la fin que nos inspire la personalidad responsabilidad por su fortaleza, corrección y ciencia del señor Brandt, desde luego así debemos esperarlo, pero, si profundizamos de ella, no nos encontramos con esa cualidad propia, opinión en ningún sentido.

Lo que se necesita para conseguir el aspectado resultado, es mayor afinación en la que se observará antes de que se abreviente la última invención. Sabemos, que á este fin, el Sr. Brandt se propone someter muy en breve los trabajos de avance en la galería recién excavada, y que para ello y en el mejor tiempo seguirá la perforación del pozo "Casanalita", para comunicarlo con la mencionada galería. Si estos trabajos prosiguen con facilidad, que se pregunten, si solucionarán nuestro problema, hecho positivo, que todos celebraremos.

Dios ilumine al Sr. Brandt, guiándolo por el camino mas espíritu y corto, para que en los primeros meses del vecino año 1898, se vean cumplidas las riquezas esperanzas con que despertamos al presente 1897.

Herrerías

Los trabajos para este desagüe, se reducen á la continuación de la galería investigadora, conforme indicábamos en el número anterior. Esta avanza con relativa rapidez, esperando obtener con ella los mejores resultados.

Las Rozas

Cada día se siente mas y mas la falta de generadores de vapor para dar movimiento á las muchas bombas y máquinas móviles que allí funcionan. Por esto causan las mismas que no se pueden llevar á cabo con regularidad, y presagian momentos en que la forzosa suspensión de una bomba, ocasiona una rápida subida de aguas en los cimientos de las obras, y da lugar á la necesidad de su longitud. Se espera que llegue de un momento á otro la magnífica caldera de que hablamos en el número anterior, pero como siempre que cuando aquella llegue, las que ahora se encuentran en condiciones inservibles y se haga preciso recargar mucho de trabajo á la nueva, por la circunstancia de no disponer de otra con la cual se pueda hacer lo que necesitamos limpieza ó las reparaciones, materiales en estos aparatos, y haciéndolo así, nunca desaparecerán las deficiencias que actualmente se observan, para que además de ser más móviles, para que puedan comprometer de un modo serio el desarrollo de un negocio que promete muchas utilidades.