El Minero de Almagrera (1885-02-01 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGREIRA.

REVISTA GENERAL DE MINERÍA.

FUNDADOR, PROPIETARIO Y DIRECTOR D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO.

SOCIEDAD ESPECIAL MINERA
Ntra. Sra. del Carmen.

Informe de las labores que se han ejecutado en las pertenencias de que se compone dicha sociedad durante el año que ha terminado, y del estado en que han quedado los filones.

MINA CÁRMEN.

1.ª varada de 1884.

En esta mina se continuaron las labores de investigación y explotación en el filón nuevo ó sea el llamado rama, abriendo para las primeras labores una galería de 10 metros de longitud en cuya labor quedó el filón sumamente en estéril por cuya razón no se continuó.

Las labores de explotación fueron en sentido ascendente y descendente en una extensión de unos 25 metros que no se continuaron por quedar el dicho filón sumamente pobre en todos los puntos de avance.

2.ª varada.

En esta varada se empeñaron los trabajos en la profundidad del pozo de la lumbreña, próximo á la línea de la Esperanza, sobre una rama situada al pendiente del filón principal. Sobre ella se hicieron algunas labores de investigación en dos trozos de galería: uno al Sur del pozo, de 6 a 7 metros, una trancada ascendente y otro trozo de galería a Norte de 8 a 9 metros, sobre la cual se llevaron trabajos de explotación ascendente subiendo unos 13 á 14 metros hasta que la expresada rama quedó completamente en estéril.

3.ª varada.

Se continuaron los trabajos á Sur del pozo de la lumbreña sobre la referida rama en algunas labores de investigación que últimamente abandonó el partidario por su extremada esterilidad.

En la superficie se ha elevado con obra de mampostería la boca del pozo del barranco, como unos 2 metros, para evitar que las aguas pluviales entren por ella y causen los perjuicios que son consiguientes como ha ocurrido en estas últimas lluvias.

Por la trancada de los Alemanes han caído muchos escombros por haberse desplomado una parte situada próximamente á la parte de la lumbreña, cuyas labores con evidente resultado se han de continuar, y brando en la bajada de escala para los operarios, por cuyo motivo ha sido necesario circundar la boca de dicha trancada con obra de mampostería elevándola como 1,30 metros para evitar los perjuicios que pudieran ocurrir en lo sucesivo.

La bajada de escalas no he podido reconocerla por el mal estado en que se encuentra la referida trancada de los Alemanes.

Se ha abierto un pozoíl sobre escombros, fortificándolo con obra de mampostería, el cual comunica con la cimbra, elevando con obra su brocal y dejantelo un traganue para que entre las aguas pluviales.

En la cimbra, próximo á la línea de la Esperanza se han hecho unos pequeños reparos para fortificarla.

MINA S. CAYETANO.

En esta mina se trabajó en la profundización del 4.º tiro del pozo para máquina llamado de la Noria, abriéndose en esta primera varada 4,80 metros; en la segunda 10,25 metros, y en la tercera no se ha trabajado nada en dicho punto ni en ningún otro de la misma.

MINA LAS ANIMAS.
Zona seca.

En esta zona ha tenido el partidario los trabajos siguientes:

En la parte Norte se llevó las labores en hincque ascendente sobre la rama del yacento del filón principal en la extensión de unos 20 metros de longitud, realizando unos 8 metros hasta romper con el piso de la galería que llaman del enganche de Casanova.

En la 2.ª varada se ocupó en la explotación de la rama del pendiente del filón principal en la extensión de unos 22 metros de longitud, subiendo unos 12 metros en una ve- ricia, y en el tramo separada del filón principal (explicado en epígrafe anterior) se ha hecho cubo de pizarra azulita. Al paso que se iban las explotaciones, la riqueza iba desapareciendo, hasta tal punto que pocas días antes de la terminación de la varada quedó dicha rama completamente empobrecida.

En la 3.ª varada se ha trabajado en la rama del yacento del filón principal en unos 10 metros de longitud en banquete de piso, rebajando unos 8 metros, quedando dicha rama, al finalizar la varada en mal estado de riqueza. La potencia que ha presentado la expresada rama ha sido unos 73 centímetros, término medio. El número de picadores que ha ocupado han sido el de cinco.

Zona aguada.

El partidario ha trabajado en la profundidad del filón principal en explotación descendente en la extensión de unos 40 metros en la parte del centro y en la parte de Norte, rebajando unos 2 metros por término medio. También ha llevado á las labores de explotación ascendente, sobre la rama del pendiente del filón principal en la parte de Norte en la extensión de unos 25 metros, ascendiendo, por término medio, unos 5 m.

Esta rama presenta una potencia de más de un metro, y ofrece algún interés por las varias vetas y nodos que presenta de mineral con carbónato de hierro ó piedra molinera. El número de picadores en las expresadas labores ha sido de 17.

El filón principal no ha quedado en buen estado en la profundidad.

He avisado al partidario de la necesidad de reparar en los primeros días de la varada entrante dos puntos falsos que he encontrado en la bajada para los operarios, cuyos puntos se encuentran: el primero en el tramo de la cueva á la derecha bajando, y el segundo en un buen trozo del pendiente de la galería de la Noria, por bajo de la de los arcos. Estas reparaciones es ur- gente hacerlas, para evitar alguna afrentosa desgracia, que pudieran ocurrir. El partida- rio ha ofrecido hacerlo cuanto antes.

Por último, la mina ha quedado bien for- tificada con buenas camadas de estempletes.

MINA S. VICENTE.
1.ª varada.

Se trabajó en esta varada en explotación ascendente y descendente en la profundidad en la parte Norte en la extensión de unos 14 metros de longitud por unas 7 metros de altura. En la parte Sur de la profundidad se abrieron 12 metros de galería sobre filón, 3 metros también de galería sobre filón has- ta llegar á la línea de la Jardinería, y en el punto 3,50 metros de trancada en la li- nea divisoria de esta mina con la referida Ja- diera. Al pendiente del filón principal se han abierto 10 metros de traviesa á Levante ha- ta contar el filón de la Hermosa, el cual se presenta en muy mal estado de riqueza.

2.ª varada.

Se llevaron los trabajos en la profundidad en la parte Norte en banquete ascendente en una longitud de 17 metros, ascendiendo de 7 á 8 metros.

Se abrieron á la parte Sur 10 metros de galería sobre filón; en el centro de la mina 9 metros de trancada hasta llegar á las aguas 4 metros de traviesa al yacento del filón llamado de la Hermosa para reconocer su potencia.

3.ª varada.

Se han llevado los trabajos de explotación de profundidad en la parte Sur de la mina en vanqueo ascendente en unos 15 metros de longitud, arrancando un mocez de 8 metros de altura.

Se continuó la galería de profundidad en la parte Sur de la perteneciente hasta llegar á la línea de la Observación, abriendo 2 me- tros. Sobre dicha galería de profundidad se han abierto tres trancadas en el filón princi- pal para hacer una nueva planta, teniendo la primera ó sea la de la parte de Sur de