El Minero de Almagrera (1884-01-24 00:00:00), página 1

EL MINERO DE ALMAGRERA.

REVISTA GENERAL DE MINERIA.

FUNDADOR PROPIETARIO Y DIRECTOR D. ANTONIO BERNABÉ Y LENTISCO;

PRECIOS DE SUSCRIPCION.
En toda España trimestre 6 rs.
Ultrimar semestre 24 rs.
Extranjero id. 30.

Se suscribe en Cuevas en la Administración á cargo de D. SERAFÍN CAMPOY FAYOS,
calle de la Observación num. 1.º y fuera remitiendo al mismo el importe en sellos de franqueo por carta certificada.

Se publica cuatro veces al mes ó los días 1, 8, 15 y 24.
Anuncios y comunicados á precios convencionales.

SOCIEDAD ESPECIAL MINERA DE NUESTRA SRA. DEL CARMEN.
AÑO DE 1883.

Informe sobre las labores ejecutadas en las minas de esta Sociedad y del estado en que han quedado á la terminación de la 3.ª varada del año que ha finado.

MINA ANIMAS.
1.ª VARADA.—Región seca.—Se llevaron los trabajos durante ocho días en explotación en banques alto sobre las dos vetas que hay por cima de la galería llamada del descenso, abandonando dicho trabajo por la suma esterilidad de las mismas.
También se han llevado los trabajos sobre el filón antiguo de bajo próximo á la nueva galería, que se halla al paso del mecanico. Dichos trabajos se han llevado en explotación ascendente en la extensión de 8 metros re- alcanzado unos 4 metros.
La potencia del filón por término medio es algo mas, de una tercera de metro; la riqueza escasa, pues no presenta el filón sino algunas pintas de mineral acerado.
No se ha trabajado en la rama del pendiente de la primera, que ha tenido pobre.
Región aguada.—En esta varada no se ha trabajado mas que unos ocho días sobre el filón principal por el impedimento de la subida del agua en la galería de la profundidad á causa del entorpecimiento de la maquina del desgaste.
2.ª VARADA.—El partidario ha llegado las labores de explotación en dos puntos, a saber: sobre el filón principal y sobre la rama del pendiente del primero.
En el primer punto en labores antiguas en explotación ascendente en una extensión de 28 metros, subiendo unos cuatro. El filón y rama no han presentado ninguna mejoramiento.
En el segundo punto, es decir sobre la rama, ha llevado las explotaciones ascendentes en la extensión de unos 25 metros, subiendo de siete á ocho metros.
3.ª VARADA.—En esta varada se han lle- vado las labores de la galería de profundidad sobre el filón principal en la longitud de unos 110 metros en explotación descendente, abriendo todo lo que han permitido las aguas.
El filón no ha mejorado toda su masa se compone de piedra molinera ó hierro español con vetas de mineral acerado, mucho menos ricas, que se presentan ya en el pendiente, ya en el garito, ya en el centro. Presenta la potencia de unos 3 metros por los puntos que mas ensancha.

Se han construido en la profundidad varios trazos de camada con buenos es- camentos de modo que la galería de la profundidad ha quedado convenientemente fortifica- da para continuar los trabajos sin correr el peligro de los operarios, fuera de los casos imprevistos que no están al alcance de la prevision humana.
También se ha trabajado en la parte al- ta, ó sea en la región seca, sobre la rama del pendiente del filón principal, en una extensión de unos 20 metros y 25 en ex- plotación ascendente, realizándose el piso unos 13 metros. Esta rama que se compone de hierro español con vetas y nudos de galena acerada á la similitud del filón principal, se va sosteniendo sin presentar ningún me- joramiento notable.

MINA SAN VICENTE.
1.ª VARADA.—En esta mina solo se ha trabajado en la galería introducida del filón de la "Hormosa" en el avance á N., a cuya labor le ha medido 4 metros 75 centímetros. El filón continúa, pero sin presentar ningún mejoramiento notable. La poca riqueza tie- ne en el centro. Se ha construido un me- quino con un tornio, y por él se hace la extracción de la rama, que ha sido de 10 metros.
El filón principal no se ha trabajado por el impedimento del agua en la galería de profundidad, á causa del entorpecimien- to de la maquina del desgaste general.
Se ha continuado la profundización del po- zo del centro de la pertenencia, cuyo 2.º tiro ha quedado en 90 metros.
2.ª VARADA.—El partidario ha llevado los trabajos desde el principio de esta varada en la explotación de la descarga en labores pre- paratorias sobre la galería de profundidad desde el pozo maquina hasta la línea de la "Esperanza" para emprender las labores de explotación.
Se ha trabajado en esta varada en la pro- fundización del pozo maquina nuevo ó sea del centro de la mina, abriendo 2 metros y el anchurón del tercer tiro.
También se ha continuado el avance del filón de la "Hormosa" unos 15 metros, que- dando el filón en muy mal estado.
3.ª VARADA.—El partidario ha trabajado en la profundización del pozo nuevo ó del centro de la demarcación, abriendo 21 me- tros 37 centímetros, habiendo quedado en 201 metros 57 centímetros.
Además ha trabajado en la profundización del pozo maquina abriendo 10 metros 50 centímetros, á esta profundidad ha hecho una galería de 15 metros al rumbo de Le- vante hasta atravesar todo el filón.
Sobre dicho filón se han seguido las ex-plotaciones en banques ascendentes y descen- dientes en la extensión de unos sesenta me- tros, contando desde dicho pozo maquina á la línea de la "Esperanza". El filón no pre- senta ningun mejoramiento notable.

MINA CARMEN.
1.ª VARADA.—Las labores que se han lle- vado en esta mina han sido de explotación ascendente sobre la rama del yacimiento del filón principal en la longitud de unos 80 me- tros, habiendo subido unos 12 metros.
Este trabajador se encuentra unos 23 metros de la superficie á N. de la bajada de escala.
Por bajo de la galería de las vigas se abrió una trancada descendente de investiga- ción sobre dicha rama y después de profun- didad se abrió una galería de investigación en explotación descendente hasta próxima á la línea de la Esperanza, cuyos trabajos die- ron pocos rendimientos.
2.ª VARADA.—Se llevaron los trabajos á unos 25 metros de profundidad sobre la rama del pendiente del filón principal en explotación ascendente en la longitud de 20 metros reali- zado de 10 á 12 metros.
Además se hizo una labor de explotación sobre la rama en la extensión de 23 me- tros en dirección á N., quedando completa- mente pobre.
Ultimamente se hicieron varias labores pre- paratorias y de investigación sobre el filón nuevo hasta el punto donde se reunieron las dos ramas; las labores que en junio se hicie- ron son 46 metros.
3.ª VARADA.—Se han seguido las labores de exploración sobre el filón nuevo, abriendo- le la primera galería 23 metros á la se- gunda 38 metros, á la tercera 11 metros 10 centímetros, que en junto hace 73 me- tros 10 centímetros.
Dichas galerías están comunicadas por medio de trancadas para facilitar la venti- lación y la comunicación. Sobre la primera de dichas galerías se han llevado las ex-plotaciones ascendentes realizándose el de- que en dicho filón en la parte su- perior completamente esfílir. En las labores inferiores á dicha primera galería, ha que- dado el filón con dos vetas de galena acer- ada de un centímetro de potencia cada una, con nudos de molinera.

MINA SAN CAYETANO.
1.ª VARADA.—La única labor que se ha llevado en esta mina, es la profundización del 4.º tiro del pozo para maquina, que ha que- dado 8 metros perfectamente á plomo del tercero.
2.ª VARADA.—Se ha seguido la profundiza- ción del 4.º tiro del pozo maquina, ha- biéndole abierto 11 metros, quedando á la terminación de la varada en 19 metros.
3.ª VARADA.—Se ha continuado la pro-