Industria é invenciones (1886-07-24 00:00:00), página 11

tendrá el contratista derecho á la resolución; procediéndose en su caso á la recepción provisional de las ejecutadas, y á la final cuando haya expirado el plazo de garantía.

Art. 51. Si llegase á trascurrir el término señalado para la ejecución de las obras sin que se alce la suspensión á que se refiere el art. 44, tendrá el contratista derecho á la resolución y á que se proceda desde luego á la recepción provisional de lo ejecutado, en la fecha de expirado que sea el plazo de garantía. Igual derecho se le concede cuando dure más de un año la suspensión, siempre que el importe de la obra á que ésta se refiere sea mayor que la cuarta parte del total de la contrata.

Art. 52. Si durante la ejecución de las obras experimentaren los precios un aumento notable, podrá rescindirse la contrata á petición del contratista, siempre que del expediente que se instruya al efecto resulte probablemente que el alza ha tenido lugar desde la época en que se venció la subasta. No se debe hacerlo, sin embargo el proyecto; segundo, que no se deba á la ejecución de las obras á que se refiere la contrata sino á la de otras que se hayan emprendido con posterioridad, ó á una causa general no prevista; tercero, que no se produzca por circunstancias causales extraordinario, como las sequías de la agricultura u otro análogo; cuarto, que no se dé aumento notable en los precios el que aplicado á la mano de obra que falta ejecutar produzca una cantidad superior á la cuarta parte del importe total de la contrata.

Art. 53. En el caso de que por alza de precios reclame el contratista la resolución, no por esto podrá suspender las obras.

Si trascurridos tres meses el Gobierno no hubiese resuelto sobre su reclamación se considerará de hecho rescindida la contrata, y se procederá á la liquidación de lo ejecutado hasta entonces á los precios de la misma, sin aumento alguno ni abono de ninguna clase por vía de indemnización de perjuicios.

Art. 54. Siempre que por las causas que expresan los artículos 38, 39 y 51 se rescinda la contrata, las herramientas y útiles materiales empleados en la obra, así como el trabajo de empleo hubiere previamente autorizado el Ingeniero y con las cuales no quiera quedarse el contratista, se tomarán por el Gobierno previa valoración convencional ó por peritos sin aumento de ninguna especie bajo protesto de bienes ni por otra forma alguna; entendiéndose que en el primer lugar el alzado por este concepto será el importe de los trabajos realizados hasta la resolución no llegue á los dos tercios de las obras contratadas en las de puentes y sus análogos y á los cuatro quintos en las de carreteras y las que con ellas tengan relación.

Los materiales acopiados y puestos al pie de la obra, si son de recibo y de aplicación para la terminación de las obras, serán igualmente tomados por cuenta de la Administración, á los precios que marque el cuadro especial para este objeto, y cuando no estén comprendidos en él se fijarán contradictoriamente.

También se tomarán al contratista los materiales que reuniendo las mismas circunstancias se hallen acopiados fuera de la obra, siempre que los trasporte al pie de ella en el término de un mes, á no ser que la Administración prefiera recibírseles en el puerto en que se encuentren.

Se concederá además al contratista una indemnización que determinará el Gobierno oyendo al Consejo de Estado; pero que nunca excederá del 3 por 100 del valor de las obras que resten por ejecutar.

Art. 55. En las condiciones especiales facultativas de cada contrato se fijará el desarrollo de los trabajos, señalando plazos pruritenciales para el progreso de las obras dentro del trato de ejecución de las mismas.

Estos plazos son obligatorios para el contratista, y si hubiere motivo para crear algún derecho de una no á las obras el desarrollo correspondiente, el Director facultativo avisará con antelación y por escrito al contratista, dictando además las disposiciones conducentes al puntual cumplimiento de la contrata.

Si á pesar de esto llegase el término de algún plazo sin que hubiere construido el contratista las obras correspondientes procede la resolución del contrato.

Art. 56. En el caso prescrito en el artículo anterior, y una vez dictada la resolución del contrato, se entiende ésta con pérdida de la fianza, sin que se admita al contratista reclamación de derecho alguno derivado de que al abono de la cantidad de obra construida y de recibo.

Sólo cuando demuestre que el retraso de las obras fué producido por motivos inevitables y ofrezca cumplir su compromiso dando la prórroga del tiempo que se lo hubiera designado, podrá la Administración, si así lo tuviere por conveniente, concederle la que prudencialmente se fije.

Art. 57. Cuando la resolución de una contrata tenga lugar por alguna de las causas expresadas en los arts. 49, 52 y 53, no tendrá derecho el contratista á reclamar indemnización de ningún género, ni á que se adquieran por la Administración los útiles y herramientas destinados á las obras.

CAPITULO VI

Medición, recepción de las obras y liquidación final.

Art. 58. Las mediciones parciales se verificarán en los plazos que se fijen en el pliego de condiciones económicas de la contrata, citándose previamente al contratista por sí cree conveniente presenciarias. Como documentos provisionales quedan sujetos á las rectificaciones á que dé lugar la medición final, por lo cual no suponen aprobación ni recepción de las obras, á que se refieren.

Al terminarse las obras se procederá inmediatamente á su recepción provisional por el Ingeniero que la Dirección general designe, y con prelación de asistencia del contratista ó de su representante debidamente autorizado. Si expresamente requerido no asistiere ó renuncie por escrito á asistir deberá informarse á la administración del resultado de la operación, el Ingeniero Jefe de la provincia notificará al Gobernador para que de nuevo lo requiera, y si tampoco asistiese, dicha Autoridad le nombrará á su costa un representante de oficio.

Del resultado de la recepción se extenderá un acta que, firmada por todos los asistentes, se remitirá á la Dirección general.

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo á condiciones, se darán por recibidas provisionalmente, entregándose al uso público y comenzando el plazo de garantía y se certifique el hecho en las condiciones particulares á cargo del contratista.

Art. 60. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá en seguida á su medición general y definitiva, con precisa asistencia del contratista ó de un representante suyo, nombrado por el ó de oficio, según se previene en el artículo anterior.

Serán de base á la medición de las explanaciones los planos y perfiles del replanteo, en los que se dibujará con las medidas tomadas en la obra, la forma y disposición en que ha quedado la superficie del terreno, para deducir el número de metros cúbicos de desmonte y de terraplen que ha ejecutado el contratista.

Se medirán las obras de fabrica en todas aquellas partes que se hallen al descubierto, y en las ocultas se adoptarán las técnicas consignadas en los planos, y en las que se hallen debidamente forradas, previamente durante la construcción, y que llevarán el sello del Ingeniero y del contratista.

El volumen de firmes se determinará por medio de calcas abiertas en los puntos que designe el Ingeniero.

Las obras acopiadas y puestas al pie de la obra, se procederán á su medición en las que formen parte de la principal.

Art. 61. La valoración de lo ejecutado por el contratista se hará aplicando al resultado de la medición general y de las cubicaciones los precios que para cada unidad de obra se determinen en el presupuesto, y se hará constar lo que previene los arts. 31, 32 y 33 de este pliego. Al importe total se le aumentará el tanto por 100 del presupuesto de contrata y se le aplicará la baja proporcional á la del remate; del líquido se deducirá lo abonado en certificaciones.

La liquidación se redactará con arreglo al formulario e instrucciones que rijan, y con todos los datos y copias de planos y perfiles que señale el contratista por un plazo de 30 días para que pueda examinarla y la devuelva con su conformidad ó observaciones.

Si por la importancia de la obra ó por la clase y número de documentos no se puedan contraer suficientes áquellos plazos para el examen, lo hará previo indulto de lo que necesite; y el Ingeniero Jefe, si en ello no hubiere inconveniente, resolverá si hay lugar ó no á conceder la prórroga y su duración.

Escrutado el plazo ó la prórroga y no exponiendo el contratista sus observaciones se le tendrá por conforme con la liquidación, que en tal caso, así como en el de que conteste, se elevará con informe del Ingeniero Jefe á la Dirección general para la resolución que proceda.

Art. 62. Durante el plazo de garantía el contratista cuidará de la conservación de las obras, empleando en ella los materiales con arreglo á las instrucciones que dicte el Ingeniero. Si descuidase la conservación, y desobedeciendo aquellas órdenes diere lugar á que peligrase el tránsito ó uso público de la obra, se ejecutarán por Administración y á su coste los trabajos necesarios para evitar el daño.

Art. 63. Terminado el plazo de garantía se procederá á la recepción definitiva con las formalidades señaladas en el artículo 59 para la provisional, y si se encuentran las obras en perfecto estado de conservación se darán por recibidas, y quedará el contratista liberado de toda responsabilidad.

Si no se contraen las obras en el plazo se han de constar así en el acta; se darán al contratista por el Ingeniero Jefe precisas y detalladas instrucciones para remediar los defectos observados y se le fijará un plazo para que lo verifique, llevándose á cabo á esta inspección un nuevo reconocimiento y registro de las obras. Si al final de este plazo cumpliese se declarará resuelta la contrata con pérdida de la fianza.

Art. 64. Verificada la recepción definitiva se hará la liquidación de las obras y trabajos ejecutados durante el plazo de garantía, con arreglo á lo establecido en el presupuesto, en las condiciones particulares de la contrata y en el segundo párrafo del art. 39 del presente pliego.

Art. 65. Aprobada la liquidación definitiva se devolverá la fianza al contratista, después que éste acredite por medio de certificados de los Alcaldes de los distritos municipales en