Industria é invenciones (1886-07-24 00:00:00), página 10

nales á buena cuenta, sujetos á las rectificaciones y variaciones que produzcan la liquidación final.

Para el caso de certificaciones se aplicarán los precios elementales que han servido para calcular el precio medio de cada unidad de obra, teniéndose en cuenta la mejora obtenida en la subasta, y pudiendo el Ingeniero, al estudiar dichas certificaciones, rebajar hasta un 20 por 100 el importe que se haga su valoración así hecha cuando alguna circunstancia especial lo justificada, que deberá explicarse, aconseje verificar esta rebaja.

Art. 36. Se comprenderán en las certificaciones las tres cuartas partes del valor de los materiales cuando se hallen acordados al pie de obra, según valoración que de ellos haga el Ingeniero, teniendo en cuenta este abono para determinar el importe total de las obras construidas con dichos materiales.

Art. 37. Cuando fuere preciso hacer reembolsos que por las condiciones no sean de cuenta del contratista, tendrá éste la obligación de satisfacer los gastos de toda clase que se occasionen, que serán reembolsados por la Administración por separado de los de contrato. A este efecto deberá hacer los pagos en presencia de la persona designada por el Ingeniero, la cual formará las listas que, unidas á los recibos, servirán de documento definitivo de las cuentas, en las cuales estará sujeta su Y.B. á la Inspección.

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará con ellos el 1 por 100 de su importe como interés del dinero que ha adelantado en remuneración del trabajo y diligencia que ha tenido que prestar.

Art. 38. Si el contratista no hubiere pagado por las obras ejecutadas dentro de los dos meses siguientes á aquél á que corresponda la certificación dada por el Ingeniero, se abonarán al contratista desde el día en que termine dicho plazo de dos meses los fondos necesarios á 1 por 100 anual del importe de la mencionada certificación.

Si aún trascurriesen otros dos meses sin realizarse el pago tendrá derecho el contratista á la rescisión del contrato, siendo los efectos de esta los que se indican en el art. 54, procediéndose á la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas. El contratista podrá ser declarado en falta, si al cabo de los dos meses de la fecha de la certificación no se hubiere realizado el pago, en cuyo caso se procederá á la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas, y se procederá á la resolución del contrato.

Art. 39. En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos o reducirlos, menos que escusado por lo que proporcionalmente se hubiera con arreglo al plazo en que deben terminarse. Cuando esto suceda podrá la Administración llevar á cabo lo que disponen los arts. 55 y 56.

Art. 40. El contratista no tendrá derecho á indemnización por causas perdidas, averías ó perjuicios ocasionados en las obras sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:

1.º Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

2.º Los daños producidos por los terremotos.

3.º Los que provengan de los movimientos del terreno en que están construidas las obras, y

4.º Los destrozos ocasionados violentamente á mano armada, en tiempo de guerra, sediciones populares ó robos tumultuosos.

Para recuperar y obtener en su caso el abono de los perjuicios deberá sujetarse el contratista á lo previsto en los artículos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del reglamento de 17 de Junio de 1886.

Art. 41. El contratista no podrá bajo ningún pretexto de error ó omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro general que acompaña al presupuesto.

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie que se funde en indicaciones que sobre las obras, sus precios y demás circunstancias del proyecto se hagan en la Memoria por parte del ingeniero que sirva de base á la obra; Las equivocaciones materiales que el presupuesto pueda contener, ya por variación de los precios respecto de los del cuadro, ya por errores en las cantidades de obra ó en su importe, se corregirán en cualquier época en que se observen; pero siempre tendrán en cuenta para los efectos consignados en el art. 41, fin, el orden en que sobre ellas se hubiese reclamado en el término de cuatro meses, contados desde la fecha de la adjudicación.

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en el contrato respecto del cuadro del presupuesto que ha servido de base al mismo, que deberá ser fijada por la relación entre las cifras de dicho presupuesto (antes de las correcciones) y la cantidad ofrecida.

Art. 42. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios ó medición de las obras; cuando se hallen en contradicción con el presente pliego de condiciones ó con el particular de la contrata.

CAPÍTULO IV
Modificaciones del proyecto

Art. 43. Si antes de principiarse las obras ó durante su construcción, la Administración resolverá ejecutar por sí parte de las que estén incluidas en contrato á acceder á introducir en el proyecto modificaciones que produzcan aumento ó reducción y aun supresión de las cantidades de obra marcadas en el presupuesto, ó sustitución de una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la contratación, serán obligatorias para el contratista las disposiciones siguientes: No se admitirá la sustitución de la ejecución de obras á reclamar ninguna indemnización á pretensión de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la parte reducida ó suprimida.

Art. 44. Si para llevar á efecto las modificaciones á que se refiere el artículo anterior, juzgase necesario la Administración suspender el todo ó parte de las obras contratadas se comunicará por escrito la orden correspondiente al contratista, procediéndose á la medición de la obra ejecutada en la parte á que alcance la suspensión y extendiéndose acto del remate.

Art. 45. Siempre que sin hallarse estipulado en las condiciones particulares del contrato se crea conveniente emplear materiales pertenecientes al Estado, sólo se abonará al contratista el valor del transporte, y de la mano de obra con arreglo al cuadro de precios elementales, y si no estuvieran contemplados en el presupuesto, se comunicará al contratista sin que tenga derecho á reclamar indemnización de ningún género, á ser que hubiese hecho el acopio de los materiales contratados. Esta alteración deberá considerarse como una modificación al proyecto de la contrata para los efectos del artículo 46.

Art. 46. Cuando se juzgue necesario emplear materiales ó ejecutar obras que no figuran en el presupuesto de la contrata se valorará su importe á los precios asignados á otras obras ó materiales análogos que los hubiere, y cuando no se dispone de este, se fijará el precio á la vista, sometiéndose á la aprobación superior si resultase acertado.

Los nuevos precios por uno ó otro procedimiento convenientes se sujetarán siempre á la baja correspondiente á la obra en el remate.

Cuando se proceda al empleo de los materiales ó ejecución de las obras de que se trate, sin la previa aprobación superior de los precios que hayan de aplicársele se entenderá que el contratista renuncia su derecho y se conforma con los que fija la Administración.

Cuando no hubiere conformidad para la fijación de estos precios, la Administración y el contratista, quedará este elevado de la construcción de la parte de obra de que se trata, sin derecho á indemnización de ninguna clase, abonándose sin embargo los materiales que sean de recibo y que hubieren quedado sin empleo por la modificación introducida.

Art. 47. Cuando en la contrata se comprendan algunas obras de tal naturaleza que figurando por una cantidad alzada en el presupuesto no se haga su proyecto definitivo sino á medida que se vayan conociendo sus circunstancias, se aplicarán á estas obras las disposiciones que para los proyectos de modificaciones se determinan en los arts. 43 y 49.

CAPÍTULO V
Casos de rescisión

Art. 48. En caso de muerte del contratista quedará rescindido el contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevarlo á cabo bajo las condiciones estipuladas en el mismo. El Gobierno puede admitir ó desechar su ofrecimiento, sin que en el último caso tengan aquellos derecho á indemnización alguna, aunque á ello se requieran por el Estado, previa notificación, las herramientas, útiles ó efectos destinados á las obras que sean indispensables para su terminación.

Art. 49. Cuando las modificaciones que se mencionan en los arts. 43 y 45 alteren el presupuesto de la contrata, de manera que en el importe total resulte una diferencia de la que se trate de más de mil marcos, el contratista tendrá derecho á la rescisión y al abono de la materia que en su estado de recibo y que quedan sin empleo á los precios del cuadro especial. Para la fijación de la diferencia se sumarán todas las alteraciones introducidas en el presupuesto, ya sean unas por exceso y otras por defecto.

En el caso señalado tendrá el contratista cuando las alteraciones provengan de las equivocaciones materiales de que habla el art. 41, siempre que sobre ellas haya reclamado en el término que en el mismo artículo se determina, ó cuando procedan de diferencias entre el presupuesto detallado de las obras que se refiere el art. 47, la partida alzada que para las mismas figure en el presupuesto de la contrata.

Cuando se reunan dos ó más de las causas expresadas en este artículo, podrán apurarse sus resultados para el efecto de pronunciar derecho á la rescisión.

Art. 50. Cuando no se dé principio á las obras por causas indiferentes de la voluntad del contratista, ó bien cuando por el Gobierno se disponga que dichas obras, después de comenzadas cesen ó se suspendan indefinidamente,