La Gaceta industrial (1865-01-14 00:00:00), página 6

Fábrica, reuniendo este último, como ustedes saben, circunstancias y ventajas especialmente favorables; pero con mucho más desmonte que hubiese necesitado aquel, tanto, que sumaba unos 18,000 metros cúbicos, de los que la mayor parte parecía debía ser de piedra. Por medio de varias combinaciones y adelantando la fachada principal 10 metros hacia el camino que va desde la estación á la carretera y elevando el piso de la Fábrica en la parte destinada á almacenes, pudimos reducir esa asombrosa partida á unos 13,000 metros cúbicos, de los cuales apenas quedan 500 que ejecutar.

Preocupado por una parte con el coste elevado que iba á tener el desmonte, me consolaba por otra, pensando que esta circunstancia permitiría hacer cimientos ligeros y poco costosos; pero precisamente sucedió lo contrario, pues ha habido que abrirlos en grano descompuesto en arcilla y arenas metamórficas, que no siempre presentaban la seguridad necesaria; así es que en algunas partes ha sido preciso bajar los cimientos á cuatro metros de profundidad y en todas echar una gruesa capa de hormigón, habiendo habido también que aumentar el grueso de las paredes para sustituir por el desarrollo de la superficie de apoyo la poca firmeza que podía tener el terreno.

De todas estas circunstancias imprevistas, resulta que tenemos ya 723 metros cúbicos de excavación para cimientos y por consiguiente otros tantos de mampostería, cuando normalmente no debíamos tener más cantidad que de 300 á 400.

Las mismas circunstancias han producido resultados idénticos en cuanto á la chimenea. Esta dependencia ha necesitado 4,071 metros cúbicos de desmonte, y además hemos tenido la poca suerte de encontrar á 3 metros y 80 centímetros de profundidad en la caja de los cimientos una verdadera corriente de agua, que ha requerido, para dominarla en parte, el empleo de 400 quintales de cal hidráulica. A pesar de haber adoptado allí todos los remedios que de si puede dar el arte de las construcciones, y vista la imposibilidad de emplear para una chimenea asfaltos cuya tenacidad pudiese resistir á una presión de cerca de ocho atmósferas, que es la que ejerce ese manantial, ha habido que desaguar la chimenea por medio de un pozo que se sigue perforando y que por medio de una galería vendrá después á ser tributario del pozo principal de la Fábrica, que está situado en la misma sala de las máquinas. Este pozo principal llena perfectamente su objeto; pues al concluirse un verano abrasador, al final de septiembre, conservaba casi el mismo régimen que en los meses anteriores, produciendo con la insignificante profundidad de 7 metros 30 metros cúbicos de agua por día.

Tengo, pues, la seguridad que nuestro servicio de aguas prestará todos los que de él se esperan, y que cuando esté desarrollado el sistema de manantiales artificiales, cuyo centro ó caldera ha de ser dicho pozo principal, tendremos una dotación de aguas muy superior á nuestras necesidades.

La cuestión del techo ha sido para mí ocasión de grandes preocupaciones, y también en esto me he visto precisado á anteponer la solidez á la economía; así es que, después de haber pensado cubrir la Fábrica con zinc hondulado, me he decidido por el empleo del plomo. Pero como quiera que el plomo nos originaba un gasto supletorio de consideración, no he querido estender este sistema á todo el edificio, y he aceptado para las naves laterales el zinc hondulado, modelo de la Vieille Montagne, reforzado y colocado con arreglo á lo que exigen los fuertes temporales que reinan al pie de la sierra de Guadarrama.

Esa misma consideración me ha inducido á exagerar en la elevación de la chimenea las fórmulas de resistencia; pues no hay que olvidar, señores, que nuestra chimenea, si no es absolutamente la más alta que se conoce, lo es relativamente, porque no se encuentra otra igual que esté á 880 metros sobre el nivel del mar, como se halla la nuestra.

A pesar de todas las circunstancias que han tendido á forzar los límites del primer presupuesto, tanto me he sujetado al plan primitivo, tanto he cabalado, tanto he consultado, que tengo la persuasión que no excederá de lo indicado en el más que una cosa insignificante. A fuerza de paciencia y deseos por lo mejor, se han podido dominar todas esas circunstancias imprevistas. Ultimamente, reconocida la utilidad de hacer delante de la Fábrica una alcantarilla que pudiese descargar aquella parte y estudiado el proyecto, resultó que su coste no bajaría de 32,000 rs.; pero viendo cómo reducir este gasto, nació la idea de comprar algunos tubos de gran diámetro desechados por la administración del Canal de Isabel II, cuyos tubos, sin valor comercial verdadero, podían llenar perfectamente el objeto descrito; en efecto, se desarrolló el plan, y con esa combinación ahorraremos unos 20,000 rs.

Por cuanto queda expuesto podrán ustedes penetrarse del cuidado con que han sido vigilados los intereses sociales y que a más extrema economía dirige todas las operaciones de la Gerencia.

Contrario á lo que por lo regular pasa en las obras y habiendo tenido que luchar con artistas y proveedores de todas clases, no he tenido cuestiones con nadie. He hecho también todos los esfuerzos necesarios para evitar en ellas accidentes desgraciados, y he conseguido en los ocho meses que llevamos de trabajos que no haya resultado más que una insignificante en sus consecuencias, cosa digna de notarse en una obra donde ha habido constantemente más de 120 hombres.

Pero si desde el 23 de Abril se han desmontado y escabado 13,556 metros cúbicos de tierra y piedra; si se han fabricado 2,417 metros cúbicos de mampostería; si se han acopiado maderas, hierros, etc.; si está todo preparado para una rápida y pronta conclusión, no se ha conseguido esto, señores, sin mucho trabajo. Todo lo que tenemos hecho, todo lo que tenemos acopiado, representa un valor de 60,000 duros; pues sin embargo, tal ha sido el cuidado que he tenido de sujetarme al verdadero valor de las cosas, que todo lo que ustedes han visto y cuanto les he dicho, no importa los 60,000 duros, ni mucho menos.

La totalidad de nuestros ingresos era en 15 de diciembre, según el estado que se halla de manifiesto, de reales vellón

    638,333·56
    La de los gastos acreditados en sus respectivas cuentas,

    723,005·03
    De modo que resulta un déficit de

    84.669·47
    cuyo déficit, aumentada la existencia en la misma fecha,

    26,404·08
    da por resultado

    111,073·55
    que representan las obligaciones pendientes de pago.

De los 723,005 rs. vn. 3 cént. que arroja la cuenta reasumida de gastos, no todo se ha invertido en la obra; pues se consumió una parte de ellos en gastos de primer establecimiento, en gastos generales, alquileres, sueldos de empleados y demás atenciones de la administración, como ustedes verán por el referido estado.

El saldo de 111,073 rs. vn. 55 cént. de obligaciones pendientes de pago, no debe llamar la atención, puesto que son obligaciones pendientes pero no vencidas, y que estamos en disposición de hacer frente á todas ellas á su debido tiempo sin dejar de proseguir las obras con la misma actividad.