La Energía eléctrica (1928-07-10 00:00:00), página 12

LA SUPER-CENTRAL KLINGENBERG

Con motivo de la solemne inauguración de la Super-Central Rummsburg perteneciente a la Sociedad Anónima Centrales Municipales de Berlín («Bewag»), celebrada el 14 de mayo 1927, la gigantesca construcción fué denominada «Central Klingenberg» en memoria de su constructor, fallecido no ha mucho. En las líneas siguientes daremos algunos detalles en cuanto a la construcción de esta planta excepcionalmente grande.

El 9 de julio de 1925 se entregó a la AEG el pedido sobre la construcción total de la primera instalación, es decir, los edificios completos, tres generadores principales y tres de precalentamiento, los seis de una potencia total de 270.000 kw, las calderas correspondientes para una capacidad de 300.000 kw, la instalación total para la preparación del carbón con una capacidad horaria para moler 75 toneladas de carbón, así como una estación de transformadores para 300.000 kw.

La primera pala se dió el 15 de septiembre de 1925.
A pesar de una huelga general de dos meses y de algunas huelgas parciales, se logró alcanzar los plazos siguientes para los diferentes departamentos de la Central:
Estación de transformación de 30 kw.
Puesta en funcionamiento del primer tercio. 15 agosto 1926.
un generador principal, uno de precalentamiento, la parte correspondiente de la casa de calderas y del molino de carbón, así como los dispositivos auxiliares y de maniobra. 11 abril 1927.
Entrega definitiva a la «Bewag» del primer tercio. 25 abril 1927.
Servicio de prueba del segundo tercio con el mismo alcance que el primero. 29 abril 1927.
Entrega definitiva a la «Bewag» del segundo tercio. 10 mayo 1927.
Puesta en funcionamiento del último tercio, es decir, terminación de las obras en construcción. 1 agosto 1927.
Las instalaciones provisionales mencionadas más arriba se necesitan para satisfacer la exigencia de la «Bewag», la cual quería disponer del primer tercio ya en diciembre de 1926; a pesar del retraso causado por las huelgas.
Según los contratos celebrados, la terminación del primer tercio se había convenido para el 15 de octubre de 1926. Sin las huelgas, este plazo habría sido mantenido.

Puesta en funcionamiento del segundo tercio. 2 octubre 1926.
Puesta en funcionamiento del último tercio. (A base de un convenio celebrado con la «Bewag» la terminación de esta última fue retrasada intencionalmente.) 12 mayo 1927.
Máquinas, instalación de precalentamiento, casa de calderas, instalación para la preparación del carbón. 19 diciembre 1926.
Así se logró que la Central Klingenberg se encargara del vértice invernal 1926-27.
A fines de enero de 1927, es decir, después de haber bajado el vértice invernal, la «Bewag» permitió a la AEG eliminar en el primer tercio las instalaciones provisionales, montadas para poder satisfacer el vértice invernal, así como conectar definitivamente las instalaciones auxiliares y de maniobra.
Servicio de prueba del primer tercio, o sea

El plazo verdadero de la construcción desde la primera pala da hasta la entrega definitiva de toda la estación de transformadores y de dos tercios del resto de la central con 180.000 kw duró unos 20 meses, a pesar de las huelgas ocasionadas y del tiempo necesario para montar y quitar las instalaciones provisionales.
Este plazo tan corto significa un «record» en la construcción de grandes centrales, mas que todo, si se toma en cuenta que el gran número de innovaciones produjo muchas dificultades.
Centrales térmicas para el aprovisionamiento de distritos, poblaciones, ciudades e industrias con corriente eléctrica se proyectan y construyen por la AEG con hogares para combustible de toda clase, adaptándose a las condiciones particulares del agua destinada a la refrigeración y la alimentación y aplicando los últimos adelantos y experiencias realizadas en el ramo de la economía térmica y de la utilización del vapor de escape.
Sirvase dirigirse a:
AEG IBERICA DE ELECTRICIDAD S. A.
Paseo de Recoletos, 17.—MADRID