La Energía eléctrica (1922-05-25 00:00:00), página 11

presa de 40 metros de altura en la forma entonces proyectada, determinaron un cambio de plan, viéndose obligada a renunciar a la construcción de la expresada presa y decidiéndose a sustituirla por la prolongación del canal en una longitud de 9.707 metros, llevando la derivación de las aguas a las proximidades de la confluencia del Júcar y Cabriel, y limitándose la construcción de la nueva presa a una obra de escollera que no exigiera condiciones difíciles de cimentación, ya que el ensayo hecho en el primer intento había demostrado cuán difícil era en el lecho del río encontrar terreno firme para fundar una presa de altura en condiciones suficientes de impermeabilidad y resistencia.

En la primera quincena de julio siguiente resolvió el Consejo efectuar el cambio antes indicado, preparando un plan de obras de ejecución rápida, no obstante la extraordinaria importancia de las mismas, y si bien es cierto que sus pronósticos del año anterior se vieron defraudados en la forma que hemos indicado, no lo es menos que cumplieron hasta hoy el nuevo programa trazado, pues la ejecución del mismo, no obstante los sacrificios que supone y la extraordinaria cantidad de obra que había que realizar, se halla en el último período, esperando que todas las obras quedarán terminadas en el actual verano, con lo cual se retrasará muy poco la puesta en marcha del salto, cuya construcción fue determinada por la carencia de energía que hace tiempo se deja sentir para atender a las necesidades inexcusables del mercado.

Como demostración de lo intenso de la obra realizada en los ocho meses transcurridos, se pone de manifiesto que las características de esta parte nueva comenzada en agosto, son las siguientes:

Presas.—Tiene 160 metros de longitud, 30 metros de espesor en la base y 3 metros de altura sobre el lecho del río.

Están ejecutadas más de las cuatro quintas partes del volumen de la obra. No falta mas que derivar el río por el canal, lo que esperan hacer rápidamente, y con ello terminar la parte de dicha presa, por donde hoy pasa el río sobre obra ya ejecutada. La terminación de esta parte del aprovechamiento será simultánea, para los efectos industriales, con la terminación de la parte nueva del canal, aunque después del funcionamiento del salto queda labor de unos dos o tres meses en trabajos de perfeccionamiento y consolidación de la obra contra contingencias de la acción destructora del río.

Canal a cielo abierto.—Primer trozo.—Longitud 5.416 metros.

Excavación necesaria, 286.000 metros cúbicos. Realizada en su totalidad.

Obra de fábrica necesaria, 65.930 metros cúbicos. Realizada, 57.140 metros cúbicos. Por ejecutar, 8.790 metros cúbicos.

Canal en túnel.—Primer trozo.—Longitud 4.291 metros.

Avance necesario, 25.746 metros cúbicos. Ejecutado totalmente.

Destroza necesaria, 92.300 metros cúbicos. Ejecutada, 73.600 metros cúbicos. Por ejecutar, 18.700 metros cúbicos.

En revestimientos se han ejecutado 12.120 metros cúbicos.

Acueducto.—Otra parte importante de las obras de este salto de agua es un acueducto que se necesita establecer para unir los 9.707 metros primeros del canal, que se están ejecutando por la margen derecha del río, a que se refieren los datos precedentes, con el antiguo trozo situado en la margen izquierda, terminado desde el mes de octubre. Se ha comenzado el montaje de esta obra y espera la Sociedad que, aun cuando es la más retrasada, no motivará aplazamiento del aprovechamiento más allá de las fechas indicadas.

Canal.—Segundo trozo.—En este segundo trozo del canal que mide 6.700 metros, terminado ya, se han ejecutado en este ejercicio 10.000 metros cúbicos en apertura de túneles; 6.000 metros cúbicos en revestimientos de bóveda, y 25.000 metros cúbicos en canal a cielo abierto.

Para señalar la actividad desarrollada en las obras, se consigna que ha habido momentos en que han mantenido en ellas hasta 5.800 obreros, no habiendo bajado en ningún momento, desde agosto de 1921, de 3.500.

Central.—En febrero último se comenzaron los trabajos de montaje, que están muy adelantados y se terminarán mes y medio antes que las obras hidráulicas. La conducción forzada, aunque de importancia por la sección de la misma, es de longitud tan reducida, que su montaje también se terminará con mucha anticipación a las obras hidráulicas. Espera la Sociedad, por lo tanto, que de no ocurrir nuevas dificultades, que hoy no son de prever ni de temer por hallarse en el último período de ejecución del proyecto, en el estaje de este año quedará resuelto de una manera radical el problema de carencia de energía para atender a todas las necesidades.

Respecto al funcionamiento de las instalaciones, repitiendo las razones de la anterior Memoria, como obstáculos recogidos para dificultar la marcha como han sido la pertinaz sequía, que limitó extraordinariamente la capacidad de los saltos de agua, la remora de la Administración en la resolución de las justas peticiones sobre los razonables y pequeños aumentos de tarifas, los transportes difíciles, todo ha influido, ya que no para la disminución de los beneficios, ni para las deficiencias en el servicio, que hicieron elevar los gastos, ya que han consistido en el consumo de 46.200 toneladas equivalentes a 4.667.000 pesetas.

Sin embargo, en este año de 1922 dispondrá la Sociedad del salto de Dos Aguas, con lo cual, si bien a costa de los grandes esfuerzos que ello supone, entra en una nueva etapa que permitirá resarcirse de los quebrantos sufridos por causa de la guerra y de los obstáculos que acaban de mencionarse.

Producción y consumo.—En el ejercicio de que se da cuenta ha producido la Sociedad 141.366.150 kilovatios hora hidroeléctricos, y 22.082.896 kilovatios hora térmicos; en total