La Energía eléctrica (1918-11-10 00:00:00), página 17

casas que habiten o de las tierras que cultiven, o de ambas cosas, el concesionario, además de las indemnizaciones a que venga obligado por la ley de Expropiación forzosa, tendrá el deber de entregar una cantidad cuyo importe fijará el ministro de Fomento, previos los informes y garantías que determinará el reglamento, para que los afectados por la expropiación, entre los cuales se comprenderá a todos los vecinos, aunque no sean propietarios de casas ni de tierras, puedan construir en la misma región, a ser posible en la misma comarca, un núcleo urbano equivalente al expropiado.

Los concesionarios acogidos a esta ley tendrán los derechos reconocidos a la Administración en la ley de 30 de Julio de 1904, modificando el art. 29 de la ley de Expropiación forzosa.

Base 5.a.—La tramitación de los expedientes de concesión comprenderán los tres períodos: 1.º, anuncio de la petición y admisión de proyectos en competencia; 2.º, información pública de las peticiones y contestación de los peticionarios a las oposiciones; 3.º, confrontación del proyecto, información oficial y resolución.

El primer período será de un mes; el segundo de un mes para la presentación de reclamaciones y veinte días para la contestación de los peticionarios. Dentro de los ocho días de terminado el segundo período, el peticionario deberá hacer entrega del importe de los gastos de confrontación, considerándole desistido de su petición en caso de no efectuarlo.

La confrontación se hará en un período máximo de dos meses. Cada informe oficial habrá de evaucarse en el término de un mes. Las providencias de trámite se dictarán en término de cinco días.

Remitido el expediente al Ministerio de Fomento, éste ordenará se tramite en término de tres meses, no computándose en ellos el tiempo, que no podrá exceder de treinta días, que se invierta en los dictámenes a los Cuerpos consultivos que sea conveniente pedir.

Todos estos plazos son improrrogables e incurrirán en responsabilidad los funcionarios a quienes sea imputable la dilación. El silencio de los organismos consultados se considerará como informe favorable a la solicitud.

En la concesión se determinará el volumen concedido, la situación exacta de la presa y del desagüe, los plazos para comenzar y terminar las obras, los casos de caducidad, y la fianza que habrá de depositarse no excederá del 1 por 100 del presupuesto de las obras que afecten al dominio público.

El plazo para comenzar las obras se fijará, oyendo al peticionario, teniendo en cuenta la época más conveniente para los trabajos y la en que se otorgue la concesión, así como la preparación técnica y financiera que exija la empresa con arreglo a la cuantía del presupuesto y a las condiciones de las obras. El plazo para terminar las obras se fijará de modo análogo.

Durante la tramitación del expediente y la construcción de las obras podrán solicitarse variaciones del proyecto que no alteren las condiciones esenciales de la concesión, y si esas variaciones exigieran nueva información pública por afectar a intereses que no se hayan tenido en cuenta antes, no se admitirán proyectos en competencia.

La unificación de varias concesiones se concederá, si procede, sin admitir proyectos en competencia; pero considerando el aumento de plazo que determine la tramitación del expediente y que puedan exigir las obras como una prórroga para los efectos del párrafo siguiente:

Base 6.a.—Antes de expirar los plazos fijados en la concesión para empezar o terminar las obras, podrán solicitarse prórrogas, que la Administración concederá si estima justificados los motivos en que la petición de prórroga se apoye. La prórroga o prórrogas que se otorguen para empezar las obras, no podrán representar, en ningún caso, tiempo mayor que el de la mitad del plazo fijado. La prórroga o prórrogas que se concedan del plazo fijado para terminar las obras no podrán representar tiempo mayor que el de la totalidad del plazo fijado, y en caso de que al solicitar no se acredite haber ejercitado obras que importen por lo menos un tercio del presupuesto total de ejecución, las peticiones de prórroga serán anunciadas en el Boletín oficial de las provincias a que afecten, a fin de admitir ofertas de construir en menos plazos del de la prórroga, y en este caso, el Ministerio otorgará la concesión a la petición más beneficiosa a los intereses públicos, debiendo el nuevo concesionario abonar al antiguo los desembolsos efectuados mediante convenio, y en caso de diferencia lo que determine tasación pericial hecha en la forma que determine el Reglamento y constituir fianza del importe que fije la Administración, no inferior al 25 por 100 ni superior al 75 por 100 del coste presupuesto de las obras pendientes de ejecución, en garantía de que terminará las obras en el plazo ofrecido. El abono de la indemnización al primitivo concesionario, la constitución de fianza en garantía de la puntual terminación de la obra, habrán de efectuarse en el plazo de quince días después de aprobada la tasación, y, si no lo fueren, se remitirán a sus derechos al primitivo concesionario, resolviendo el Ministerio lo que proceda sobre la prórroga.

Todo particular o empresa que tenga otorgadas concesiones sujetas al régimen que establece esta ley, luego que haya puesto en explotación más de 10 por 100 de la energía bruta total concedida, obtendrá automáticamente para el resto de sus concesiones una prórroga igual a la mitad de los plazos que para cada una se le haya señalado, y posteriormente obtendrá prórroga igual cada vez que acredite que ha puesto en explotación una cantidad de energía igual por lo menos al 10 por 100 de la energía total que represente la suma de sus concesiones.

Base 7.a.—Sin perjuicio de lo que especialmente se determine para cada aprovechamiento, las concesiones caducarán:

1.º Por haber expirado el término de su duración.